江苏省连云港经济技术开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）苏0791民初504号 原告：江苏帝邦建设工程有限公司，住所地江苏省沛县经济技术开发区沛公路科创园**楼。 法定代表人：姬传领，该公司董事长。 委托诉讼代理人：周脉华，该公司项目负责人。 委托诉讼代理人：张敏，江苏宏浩律师事务所律师。 被告：张波，男，1979年7月28日出生，住江苏省沛县。 原告江苏帝邦建设工程有限公司（以下简称：帝邦公司）与被告张波劳务合同纠纷一案，本院于2020年5月12日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告帝邦公司的委托诉讼代理人周脉华、张敏，被告张波到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1、请求法院判令解除原、被告于2019年3月25日签订的建筑施工合同及建筑施工合同补充协议；2、判令被告返还原告多支付的工程款约20万元（以实际鉴定报告为准），并赔偿损失20万元；3、被告承担本案的诉讼费用。事实与理由：2019年3月25日，原告与被告签订建筑施工合同，根据合同约定，原告将其承接的连云港鑫能污泥发电有限公司4#锅炉建设工程中的部分劳务工程分包给被告，后又签订建筑施工合同补充协议。在合同履行过程中，原告依约履行发包人义务，陆续支付了被告109万余元，而被告只完成了部分工程，并于2019年9月未经原告同意，私自离场，致使原告工期延误，给原告造成了损失。为了减少损失，原告只得另行与他人签订施工合同，将被告未完成的工程施工完毕。据原告估算，被告的实际工程量只有几十万元，原告给付的工程款已经远远超过被告实际完成的工程量，故原告特向法院提出诉讼，请依法支持原告的诉讼请求。 被告张波辩称：许多原告所述不是事实：1、已付款不是109万元，实际支付70万元左右，没有我签字的我不承认。2、因为原告管理不完善，存在许多误工现象，造成我承包工程亏损。本来施工项目正常应该有两台塔吊，实际上只安装了一台，而且安装的一台还没有及时开始运转，没有手续、没有检测，有一个月不能正常使用。工程钢筋、钢管、扣件、模板、木方等所有的工地材料，全部由人工扛运，误工费用达10万元，建筑施工材料不能及时到场，工人误工费用有2万多元。施工期间一台塔吊本身就不能满足现场需要，原告还要安装锅炉，工人误工每天达15人左右。塔吊信号工有工作记录，现场施工的信号工、塔吊工都可以作证。在施工中乱罚款现象严重，在施工期间原告半年内支付了3万元的生活费，没有按照国家物价规定每月支付生活费。2020年4月10日我给原告发了一个催款函，原告没有跟我及时结算。在履行合同中没有按照约定支付工人工资，导致工人干活期间没有积极性，原告故意拖欠发放工资，管理混乱，失去了诚信。所以2019年9月我退场了。 经审理查明，2019年3月25日，原告帝邦公司作为甲方、被告张波作为乙方签订一份《建筑施工合同》，原告将其承接的连云港鑫能污泥发电有限公司4#锅炉建设工程中的部分劳务工程分包给被告。合同第一条约定，计划开工日期2019年3月25日，计划竣工日期2019年10月30日；第二条约定，建筑工程范围包括#4锅炉房、除氧煤仓间，除尘器、空压机房及高压变频器室、门卫室、材料室等辅助厂房等，施工具体内容以施工图纸为准。乙方在施工过程中若出现施工力量不足及施工质量、施工进度、安全不能满足甲方要求，甲方有权随时收回部分项目另行安排施工，乙方应无条件接受。由于乙方原因给甲方造成损失的，由乙方承担此责任和经济损失；第三条约定，承包方式为：包人工、包消耗材料，包工器具和小型机械、包质量、包安全、包进度，合同价款150万元（最终结算款按乙方实际完成工程量和相应的合同单价计算），结算付款：分阶段付款，每阶段付完成工程量的70%，乙方整体交工后累计付至完成工程量的98%，剩余2%在业主、监理验收合格，没有乙方质量问题后支付。第五条第12项规定甲方向乙方及时提供具备施工条件的施工场地。第15项规定，因甲方违反合同约定造成乙方暂停施工的违约责任：工期相应顺延，造成乙方完全停工3天以上的，甲方承担3天以上乙方人员窝工工资。第19项规定乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，甲方有权解除合同，乙方应承担甲方产生的损失。第20项规定，因施工、管理不善造成乙方自身损失的，其损失由其自行承担，造成甲方及第三方损失的应赔偿第三方的全部损失。 上述合同签订后，被告依约组织人员进入工地进行了施工，在合同的履行过程中，原告的项目经理王中华又与张波签订一份《建筑施工合同补充协议》，对《建筑施工合同》工程范围中的输煤栈桥、引风机棚及引风机基础、风道支架项目的施工进行了另外约定，计划竣工日期为2019年8月15日，约定的承包总价款为305000元。双方因为工程款的支付等问题发生纠纷，2019年9月份，在工程未完工的情况下被告退出施工。原告对张波未施工完的工程另行承包给他人施工。2019年12月31日，原告方的工作人员王某向张波出具一个说明，列出了张波已完成区域。 在本院审理期间，经原告申请，本院委托江苏瑞杰项目管理顾问有限公司对张波已施工的工程量进行了核算，2020年12月8日，江苏瑞杰项目管理顾问有限公司出具了苏瑞鉴字（2020）第004号《工程造价司法鉴定报告书》，经双方质证后，2020年12月25日鉴定人根据双方质证的意见重新出具了《工程造价司法鉴定报告书》，认定张波已施工的工程价款为978623.25元，原告对该鉴定报告的质证意见为：对补充合同的工程量计算的价款不合理，已完工的价款加上原告实际支付给他人施工的未完工部分价款已超过补充合同总价款。被告质证意见为：鉴定报告书看不出是否将主厂房一次、二次风机的设备基础部分进行计价。原告主张从2019年5月30日至2019年12月30日一共支付给被告1015090元，经双方对账，被告对原告提供的付款明细以下6项提出异议：1、2019年6月4日原告汇给张波的工程合伙人李某15000元；2、2019年6月19日付给李某3万元；3、2019年11月13日通过清欠办付的20万元；4、2019年12月30日付给张某等工人52120元；5、2019年7月16日支付的207000元工人工资；6、2019年8月17日支付给杨某的132000元。 另查明，施工过程中监理方以违反相关劳动安全纪律为由对张波的施工罚款59000元，上述款项原告与发包方尚未结算支付。原告为施工需要租赁了模板、扣件等设备交张波使用，张波离场后未进行交接，导致部分模板、扣件等材料丢失，后出租方对本案原告提起诉讼，经连云港市连云区人民法院调解，原告赔偿出租人的款项应为125186.5元。经原被告核对，张波未签收调解书中列出的钢跳板10块、钢筐1个，计款750元。 以上事实，有原告提供的《建筑施工合同》、《建筑施工合同补充协议》、付款明细、证人张新春证言、出租用单、连云港市连云区人民法院（2020）苏0703民初1161号民事调解书，被告提供的王某出具的说明，江苏瑞杰项目管理顾问有限公司出具的苏瑞鉴字（2020）第004号《工程造价司法鉴定报告书》，以及原、被告的当庭陈述证实。 本院认为，2019年3月25日，原告帝邦公司与被告张波签订的《建筑施工合同》及在合同履行过程中签订的《建筑施工合同补充协议》承包的内容为劳务，二份合同合法有效，双方均应按约履行。被告在工程未完工亦未通知原告的情况下停工离场，已经构成违约。因被告已以自己的行为表明其不再履行合同，且原告已找他人将未完工程施工完，原告要求解除合同的请求符合双方所签《建筑施工合同》第五条第19项的约定和《中华人民共和国合同法》第九十四条第（二）项的规定，本院予以支持。合同解除后，对于被告已完成的工程量应当按实结算，经本院委托鉴定，被告已完成工程计款978623.25元。原告对鉴定报告中补充合同的工程量价款，被告对主厂房一次、二次风机的设备基础部分计价提出的异议，均无事实依据，本院不予采纳。关于已付工程款，原告主张共支付给被告1015090元。经双方对账，对于被告有异议的六笔款项，经本院审查：付给李某的两笔4.5万元，被告认可李某为其合伙人，且李某已将领款事宜告知张波，该项付款应为有效支付；对于原告通过清欠办支付的20万元，已被张波的工程队领取，该款是通过行政执法部门清欠办支付，应予认定；原告付给张某等10名工人52120元，张波认可张某等人是其工人，并已向上述工人出具了欠工资的凭证，该笔支付款项也应予以认定；2019年7月16日支付的207000元工人工资及2019年8月17日支付给杨某的132000元，均有张波签字认可，应予认定。综上几点，本院认定原告实际付款1015090元。减去被告应得的978623.25元工程款，原告实际超付工程款36466.75元，被告应当返还。原告要求被告承担在施工过程中因违反相关劳动安全纪律被监理罚款的59000元，该款项原告与发包方未结算，未实际支出该款项，本院对该请求不予支持。原告还要求被告赔偿工地模板、扣件等损失127786.5元，张波对其已签收的租赁物，有妥善管理的义务，其离场时未进行交接，对租赁物的丢失有过错，帝邦公司在张波离场后对遗留下来的租赁物，有及时清点、固定证据并加以管理，防止损失进一步扩大的义务，其未尽必要的善后管理义务，对租赁物的丢失亦有过错，本院根据过错大小，酌定张波承担70%责任，帝邦公司承担30%责任。经核对，原告赔偿出租人的款项应为125186.5元，原告赔偿给出租人的设备中钢跳板10块、钢筐1个被告未签收，该部分价款750元在赔偿款中应予扣除。被告张波辩称，原告未按时发放工人工资、生活费影响其施工，从本院认定的已付工程款数额来看，原告已实际超付工程款，被告的该抗辩理由与事实不符，本院不予采信，被告还辩称，原告管理不善，致使其误工，以及存在乱罚款现象，致使其产生损失，并退场，因被告未提供相关证据，亦未提起反诉，本院不予涉理。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第（二）项、第九十七条、第一百零七条、第一百一十三条第一款规定，判决如下： 一、解除原告江苏帝邦建设工程有限公司与被告张波签订的《建筑施工合同》及《建筑施工合同补充协议》； 二、被告张波于本判决生效之日起十日内返还原告江苏帝邦建设工程有限公司多付的工程款36466.75元； 三、被告张波于本判决生效之日起十日内赔偿原告江苏帝邦建设工程有限公司损失87105.55元； 四、驳回原告江苏帝邦建设工程有限公司的其它诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费24440元（原告已预交），由原告承担17108元，被告承担7332元，鉴定费30000元（原告已交纳），由原被告各半承担。 如不服本判决，可在收到判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。同时应向江苏省连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费（根据中华人民共和国国务院《诉讼费用交纳办法》规定，按照上诉请求金额计算）。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可向本院或者本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。 审判长  宋金林 审判员  戴培培 审判员  梁承君 二〇二〇年十二月二十九日 书记员  张馨予 法律条文 [一]、《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： …… （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十三条第一款当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 上诉须知 根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下： 当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。 上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。 本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。