河南省新郑市人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0184民初1873号原告：张峰，男，1984年9月10日出生，汉族，住河南省遂平县。委托诉讼代理人：李少增，河南豫龙律师事务所律师。被告：河南久辉建筑工程有限公司，住所地河南省郑州市金水区杨金路**聚方科技园******，统一社会信用代码91411400317696587X。法定代表人：张展银，董事长。委托诉讼代理人：杨胜利，河南北法律师事务所律师。原告张峰与被告河南久辉建筑工程有限公司（以下简称河南久辉公司）建设工程合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告张峰及其委托诉讼代理人李少增，被告河南久辉公司的委托诉讼代理人杨胜利到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告张峰向本院提出诉讼请求（明确后），判令河南久辉公司支付张峰工程款530996元及利息（利息以工程款530996元为基数按照年利率6%自2020年5月15日起计算至付清之日止）。事实与理由：2019年5月3日，张峰与河南久辉公司的代表徐维签订了《模板分项工程协议书》。发包方为河南久辉公司，承包方为张峰；工程名称为腾达畅正物流产业园南区仓库，工程地点位于新郑市××镇，建筑面积约65000平方米；承包范围为河南腾达畅正物流产业园南区仓库2#。张峰带领自己的施工班组按照合同要求进行施工，后工程快完成时双方协商张辉退场，但河南久辉公司未按照施工的实际进度及合同第3条第1款的相关约定进行结款。按照工程施工量及合同价款约定，河南久辉公司应支付张峰工程款1046640元；扣除已付工程款515644元（包含支付给张峰的工人工资）后，河南久辉公司尚欠张峰工程款530996元。经张峰多次催要，河南久辉公司反倒称多付工程款10066.4元。因此，张峰提起本案诉讼，请求判如所诉。被告河南久辉公司辩称：1、经双方结算，张峰完成的工程价款是826894元。按照合同第四条9.3款、第十条第9款约定，验收合格，按工程量的80%结算，其余20%按违约金赔偿河南久辉公司。截至目前，张峰已收到工程款536504元，扣除购买材料、罚款、电费、维修费及住院费用共计161177.6元，河南久辉公司已超额付款36166.4元。其中，代买材料43645.6元、罚款25500元、电费11712元、住院费4220元，张峰均予以认可。2、因张峰所建项目存在质量问题，应维修的没有维修，河南久辉公司已支出维修费用16100元，还有一个维修费用是60000元。根据建筑法相关规定，支付工程款的前提是所建工程经验收合格，该工程未经验收即不知是否合格。如合格才存在支付工程款的问题，如不合格则有权拒付工程款。3、张峰不能按期和按质量完成所建工程，没有完工的部分包括模板未拆除、架体未拆除、材料未清理、质量遗留问题未修未整改。张峰两次书面申请撤场，延误了工期，也给河南久辉公司造成了重大损失，所以双方重新结算并确认了新的计价方式，已完成工程量价款以最后结算协议为准。最后结算协议是双方真实意思表示，符合事实和法律规定，且已经全部履行。因此，河南久辉公司已超额支付工程款，请求驳回张峰的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的事实和证据，本院认定事实如下：2018年10月，张峰开始进入河南久辉公司腾达畅正物流产业园南区仓库2#工地。2019年5月5日，河南久辉公司（甲方）与张峰（乙方）签订《模板分项工程协议书》，主要内容约定如下：一、工程概况。工程名称为腾达畅正物流产业园南区仓库，工程地点为新郑市××镇，建筑面积约为65000平方米，结构形式为框架基础，基础形式为独立基础。二、承包方式及范围。1、承包方式。包工包辅料，包质量、包工期、包验收、包安全和文明施工及环境保护。2、承包范围。2.1承包范围为河南腾达畅正物流产业园南区仓库2#。2.2承包施工范围包括工程垫层，基础，地下结构，主体结构所有模板的放样与制作、支设、拆除及清理，支撑模板架体的搭设、拆除及清理等。三、劳务承包费用单价及组成内容。1、乙方按时完成双方约定的承包范围内工作内容，施工质量达到优良标准，工期、安全生产、文明施工及环境保护等均达到建设单位、监理单位、第三方检测、有关职能或监管部门和甲方要求；本模板工程劳务承包费用按照模板展开面积（即模板与混凝土接触面积，包验收）为2#仓库±0.0以下按35元/㎡，±0.0以上按50元/㎡，一层内架（即支模架满堂架）按建筑面积85元/㎡，二层内架（即支模架满堂架）按建筑面积20元/㎡。2、合同价款。根据实际发生的合格（合格依据为相关各方签字盖章确认）工程量进行计算。3、本协议价款为固定价，在约定的风险范围内合同不再调整。4、本合同单价包含但不限于：4.1垫层、基础、主体结构实际施工工程量，后浇带模板二次支撑及拆除。4.5混砼浇注过程中的模板看护、工序完后的工完场地清理。4.8安全生产措施费、环境保护费。4.9乙方所有人员的生活用电、宿舍用电费用由乙方自行承担。四、工程款结算与支付。6、到付款节点的付款比例：主体结构封顶经验收合格后支付已完成工程量的85%。粉刷工程验收合格付至已完成工程量劳务费的95%（含已付款、借款），粉刷结束后90个工作日内付清剩余5%。9、特别约定。9.3甲方根据情况有权终止或解除合同并责令乙方1天内撤场；工程量等乙方完全撤场后再进行计算，在建设方拨款时根据合同条款按已完合格（建设与监理单位签字盖章确认）工程量的80%进行结算。十、其他事项。9、中途退场的班组（按正常程序）甲方根据乙方已完成合格（监理、建设单位签字盖章确认）工程量的80%进行结算，并按合同约定付款。对工程质量，工期进度，安全生产、文明施工，双方职责，材料使用规定，通知与送达等事项，双方进行了详细约定。在《模板分项工程协议书》落款处，有河南久辉公司代表徐维的签名，有张峰的签名及按指印。2019年8月11日，张峰以不影响工期为由向河南久辉公司提交退场申请，从原承包范围2#仓库1-7轴、8-15轴部位退场。2019年9月17日，张峰出具保证书，内容如下：“2#东段后浇带以东12轴15人10天出平板交付钢筋工，8-11轴到后浇带梁底杆5天完成，15天交付平板完成，A-C轴及8-15轴7天架体成型，梁底杆7天搭完，平板16天交付完成；以上工作保证完成，如果完不成自愿承担架体费用。前天对于王江龙经理的过激，我愿意承担后果及医疗费，从2019年9月18日开始算工期。保证人：张峰”。2019年10月29日，张峰以没能按照项目部总工期如期施工为由又向河南久辉公司提交退场申请，从原承包范围2#仓库8-15轴中的8-11轴、D-J轴的5.3米以上部位、二层8-11轴花架梁柱和架体所有木工范围退场，保证按照项目部要求完成8-15轴、A-C轴施工进度。2019年10月29日，张峰出具保证书，内容如下：“2#仓库8-15轴、A-C轴梁底杆4天铺顶板，8天加固，随钢筋工走。如完成不了自愿承担罚款3000元。保证人：张峰”。2020年1月22日，张峰与河南久辉公司成本部人员王**勇签订工程量确认单，内容如下：1、2#仓库基础模板{不包括1-7卸货平台（南北两侧）}工程量6900㎡，备注为展开面积。2、2#仓库8-15轴交D-J轴模板{除去8-11轴交D-J轴模板（标高5.3m~11.14m）（一层）工程量6300㎡，备注为展开面积（模板拆除1750㎡）。3、2#仓库8-15轴交D-J轴架体（一层）工程量4328㎡，备注为建筑面积（架体拆除726㎡）。4、2#仓库8-15轴交A-C轴模板（一层）工程量4200㎡，备注为展开面积（模板拆除400㎡）。5、2#仓库8-15轴交A-C轴架体（一层）工程量1552㎡，备注为建筑面积（搭设架体）。6、2#仓库11-15轴交D-J轴搭设架体（二层）工程量2100㎡，备注为建筑面积（梁底杆没搭）。2020年1月24日，张峰与河南久辉公司成本部人员王**勇又签订工程量确认单，主要内容如下：工程量6900㎡的单价为35元/㎡，工程量6300㎡的单价为30元/㎡，工程量4328㎡的单价为46.75元/㎡，工程量4200㎡的单价为27.5元/㎡，工程量1552㎡的单价为42.5元/㎡，工程量2100㎡的单价为6元/㎡，已完成工程价款为826894元，按付款比例65%计算为537481.1元，已付款410000元,应付款127481.1元。当日，河南久辉公司实际向张峰付款141584元。2019年4月30日至2020年1月24日期间，河南久辉公司提交的有张峰签名的付款凭证涉及工程款为527404元，没有张峰签名的付款凭证涉及工程款为9100元。2019年5月2日至2019年10月9日期间，河南久辉公司提交的有张峰签名的项目部代买材料付款凭证涉及扣款12678.6元，没有张峰签名的项目部代买材料付款凭证涉及扣款30967元。2018年10月至2019年12月期间，河南久辉公司提交用电明细表，张峰所用电费11712元；2019年4月14日至2019年10月23日期间，河南久辉公司提交的罚款单涉及罚款25500元；但用电明细表和罚款单上面均没有张峰签名。2020年1月5日至2020年4月5日期间，河南久辉公司提交的维修付款凭证涉及维修费76100元，但上面没有张峰签名。2019年10月21日，张峰委托河南久辉公司将其打伤王江龙的医疗费4220元汇入王江龙账户内，此费用从其工程款中扣除。在本案庭审中，张峰对没有其签名的已付工程款9100元、代买材料扣款30967元、电费11712元、罚款25500元、维修费76100元均不予以认可。另查明：1、在与河南久辉公司签订《模板分项工程协议书》时，张峰不具有劳务作业法定资质。2、在本案庭审中，张峰认可其在退场后模板和架体没有拆除、材料和垃圾没有清理及没有进行维修。上述事实，有当事人的陈述，《模板分项工程协议书》，退场申请，保证书，工程量确认单，付款凭证，罚款单，维修协议，用电明细表，照片及本案庭审笔录等相关证据证明。本院认为，承包人不具有劳务作业法定资质的，其签订的建设工程施工合同应认定为无效合同。《模板分项工程协议书》虽然系河南久辉公司与张峰的真实意思表示，但河南久辉公司将其承包的工程分包给不具有劳务作业法定资质的张峰，违反法律禁止性规定，故双方签订的上述合同应属无效。合同无效的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。2020年1月24日，张峰与河南久辉公司成本部人员王**勇签订工程量确认单，双方对工程量及单价进行了共同确认，即张峰已完成的工程量价款为826894元。因张峰在施工过程中申请退场，河南久辉公司根据约定按张峰已完成工程量价款的80%向其支付工程款，即河南久辉公司应当向张峰支付工程款661515.2元。扣除已付工程款527404元、代买材料扣款12678.6元、医疗费4220元后，河南久辉公司应当向张峰支付剩余工程款117212.6元。张峰认可其在退场后模板和架体没有拆除、材料和垃圾没有清理及没有进行维修，故本院对其要求按约定单价计算工程款的诉请不予支持。基于合同无效事由，且张峰与河南久辉公司也没有进行最终结算，双方对是否存在欠付工程款发生分歧，故本院对张峰要求支付利息的诉请也不予支持。当事人对自己反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。河南久辉公司提交的证据中涉及的已付工程款9100元、代买材料扣款30967元、电费11712元、罚款25500元、维修费76100元，张峰对此不予认可；因张峰没有在上述证据上面签名，在缺乏其他证据相佐证的情况下，应由负有举证证明责任的河南久辉公司承担不利后果。相应地，本院对河南久辉公司与此对应的辩称意见不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第五十七条、第五十八条、第九十八条、第一百零九条、第二百七十二条第三款，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项、第十六条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：一、被告河南久辉建筑工程有限公司应当于本判决生效之日起十日内向原告张峰支付工程款117212.6元。二、驳回原告张峰的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费9110元，减半收取计4555元，由原告张峰负担3553元，被告河南久辉建筑工程有限公司负担1002元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省郑州市中级人民法院。审判员  潘龙峰二〇二〇年十二月十五日书记员  陈兆祥