福建省厦门市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽02民终6007号 上诉人（原审被告）：惠元（厦门）房地产发展有限公司，住所地福建省厦门市同安区西柯镇后田村星海湾别墅区会所。 法定代表人：林庆明，总经理。 委托诉讼代理人：温锦标，福建东方格致律师事务所律师。 委托诉讼代理人：吴建萍，福建东方格致律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：高为猛，男，汉族，1973年12月21日生，住福建省厦门市思明区。 委托诉讼代理人：郭丰，福建重宇合众律师事务所律师。 委托诉讼代理人：蔡荔男，福建重宇合众律师事务所律师。 上诉人惠元（厦门）房地产发展有限公司（以下简称惠元公司）与被上诉人高为猛商品房销售合同纠纷一案，不服厦门市同安区人民法院（2020）闽0212民初1940号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年12月2日立案受理后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用第二审程序，由审判员独任审理。本案现已审理终结。 惠元公司上诉请求：变更一审判决第一项内容为：惠元公司应于判决生效之日起十日内向高为猛支付逾期交房违约金197465.24元，即违约金应当扣减231792.80元。事实和理由：一、除一审判决认定的顺延天数外，惠元公司还存在其他可以延期交房的合理事由，一审法院未予认定不当。（一）因莫兰蒂台风造成停工、返工等影响的工期不少于56天，一审判决认定15天（包括天气9天）不符合案涉工地受损情况。监理日报记载2016年9月15日至2016年11月9日期间原施工工序暂停，工程无新的进度，现场处于停工恢复清理及返工修复状态，工程受损具体情况见中铁、监理、惠元公司三方现场清点、确认的文件，返工修复的《和谐天下台风恢复生产清理等用工记录》，已作了清楚的记载，该组证据材料繁多，监理单位难以在监理日报中完整记载。案涉工程的停工及返工修复进度，不应拘泥于监理日报的形式，更应看重证据的实质性内容。监理单位在日报中载明工程受损、恢复生产清理见中铁、监理、惠元三方形成的文件，更符合实际情况。依前述证据，案涉工程修复至2016年11月9日方完成，本案至少应增加顺延天数41天方为公平合理。（二）案涉工地在厦门金砖会议期间停工5天应予顺延。惠元公司虽未能提供政府及相关部门要求停工的文件，但金砖会议及其对厦门的显著影响属于众所周知的事实，对该停工的合理性，应结合国情、政府实际管制因素等综合判定，属于法院司法认知的范畴，惠元公司主张停工5天是合理的。（三）因供电部门选址、增设电房专用通道等新要求、幕墙施工国家标准变化、规划变更调整等因素影响了工期，应当酌情认定顺延120天。1.因供电部门在原审批范围外提出新的整改措施，导致供配电无法正常完工，该部分的工期影响，惠元公司有权据此顺延交房。变压器、配电站选址等问题虽发生于2018年5月，但施工图纸的审批时间在案涉合同签订之前，供电部门初验只能是主体主程完工后才能进行，供电部门提出新的要求，属于非惠元公司所能控制的因素，惠元公司并没有过错，实际受此影响工期较久，应当酌情影响工期。2.因国家对玻璃幕墙的强制性标准发生重大变化，导致惠元公司重新设计幕墙施工图并申报审查，由此延误的工期应酌情认定顺延天数。3.因规划调整导致施工中变更设计影响工期，应酌情认定延期交房天数。（四）受新冠疫情影响的38天逾期交房，惠元不应承担责任。案涉工程自2020年1月20日即具备交房条件，惠元公司本可在春节后通知业主收房。受疫情防控措施的影响，为避免聚集性疫情，惠元公司不宜办理交楼手续，避免危及公共卫生安全。新冠疫情为前所未有的挑战，公共卫生健康高于业主的合同权利，防疫责任不宜苛责于一方当事人，考虑到购房业主在疫情期间不会因未能收房增加损失，本案至少应当适用公平原则合理认定顺延部分交房期限。二、一审法院认定交房时间为2020年3月24日，与合同约定和交房通知书的通知内容不符，违约金计付的截止时间应以惠元公司通知高为猛的实际交房时间为准。交房通知书的前后内容清晰无误地表明，业主应按其所购买的楼栋所载明的交房期间办理收房手续，不能得出一审判决认定的最迟办理时间为2020年3月24日的结论。高为猛所购买的和发阁交楼时间为2020年3月19日，违约金计算应截止至当日。一审判决认定收房时间2020年3月24日，违约金多计算5天，金额多计算3269.29元。三、一审判决认定自2018年10月1日起按已付房屋总价款的日息万分之三计算逾期交房违约金，显属过高，应予调低。高为猛并未提交证据证明其未能收房所造成的实际损失，在高为猛未举证的情况下，一审判决认定业主买房并非均为现时居住，更有为子女上学、未来养老、以租还贷等多种目的，缺乏依据，上述事由也非排除违约金调整的法定事由。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条规定，只要违约金超过业主损失的30%，惠元公司即有权申请调整。受限于诸多因素和建设工程的复杂性，惠元公司逾期交房期限较久，高为猛的每月租金损失3011元，每月贷款利息8627元，若按日万分之三计算违约金，每月违约金19616元，违约金远远超出高为猛的损失范围。高为猛的逾期交房违约金可调整为银行同期贷款利率或按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮30%计算为宜。法院应综合考虑本案的实际情况，衡平各方利益和企业的承受能力，适当调减2018年10月1日之后的违约金。 高为猛辩称，惠元公司的上诉没有任何事实和法律依据，其上诉请求应予驳回。一、本案中惠元公司要求增加扣减逾期交房天数，没有任何事实和法律依据。根据《厦门市中院《房屋买卖合同纠纷审理指南（一）》（2017年8月24日）》中第十六条“商品房预售合同纠纷中开发商要求顺延交房日期的处理：除合同另有约定外，开发商求顺延交房日期必须提供施工日志、监理日志的原始记载予以佐证，施工日志与监理日志内容不一致的，以监理日志的内容为准。顺延天数应按照合同约定的可予顺延交房日期的情形据实计算，原则上不宜酌定。顺延事由必须是导致停工，实际上并未停止施工的，不予顺延”。惠元公司应当举证证明相关逾期交房事由产生，并且该逾期事由结合施工日志及监理日志均体现，确实存在无法施工的情况方可。但就本案而言，惠元公司虽然主张其存在可逾期交房的天数，但该逾期交房的情况，并不符合合同的约定。另外惠元公司也未提供施工日志、监理日志等予以证明是否真实存在停工情况，仅是提供一份真实性无法认定的监理日报，高为猛认为依法依约其无权要求逾期交房，且即使存在可逾期天数，在高为猛购房之前已经产生的可逾期天数明显与高为猛无关。约定交房日期之后的天数更与高为猛无关，该行为系惠元公司拖延交付所产生，在此期间的相关后果应当由惠元公司自行承担。一审法院在本不应当扣减逾期交房天数的情况下，仍然认定相关可逾期交房的天数。在此情况下，惠元公司还要求增加认定逾期交房天数，没有任何事实和法律依据。二、惠元公司主张的交房日期明显错误，其主张依法不应被采纳。首先，本案中惠元公司私自将案涉《商品房买卖合同》原约定交房条件“惠元公司应当在2017年12月31日之前将讼争房产交付给高为猛使用，且讼争房产交付时必须依照国家和地方人民政府的有关规定，同时符合下列各项约定条件“1、该商品房经建设单位依法组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收合格和消防验收合格；2、该商品房所在建筑物生活给排水、用电、管道燃气、电信、有线电视、消防、邮政信报箱等设施达到设计要求条件；3、小区内部道路、绿化、室外照明、消防、环卫及其他商业、社区服务和管理等公共配套建筑、基础设施按规划设计要求建设完成。分期建设的，该商品房所在分期建设部分应按规划设计要求全部完成，并与在建工程之间设置有效的隔离设施和施工安全设施。”变更为“出卖人应当在2017年12月31日前，按照国家和地方人民政府的有关规定，将建设单位依法组织勘察、设计、施工、监理单位竣工验收和消防验收合格的商品房交付买受人使用”，完全没有任何事实和法律依据。交房条件应当以原约定为准，惠元公司私自在协议中夹杂补充协议变更约定并未告知高为猛，惠元公司作为讼争《商品房买卖合同》的提供方，该条款明显免除了惠元公司原需承担的交房条件义务且排除了高为猛的主要权利，明显属于合同法第四十条规定的“格式条款”，依法应当被认定为无效。并且就此情况，在《商品房买卖合同》第二十二条约定“本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议（附件六），但补充协议中不得含有减轻或免除本合同中约定应当由出卖人承担的责任，或加重买受人责任、排除买受人主要权利的内容”。但惠元公司在补充协议六中不仅颠覆性更改交付、顺延交房日期约定，大幅度减轻或免除本合同中约定应当由出卖人承担的责任，并且加重买受人责任，此类补充协议条款明显违反该二十二条的规定，相关交房约定应当以原约定为准。其次，惠元公司就讼争房产提供的《厦门市房屋质量说明书》《厦门市房屋质量保证书》中，亦体现惠元公司交付的房屋需有按照讼争协议第八条约定的例如“2、该商品房所在建筑物生活给排水、用电、管道燃气、电信、有线电视、消防、邮政信报箱等设施达到设计要求条件；3、小区内部道路、绿化、室外照明、消防、环卫及其他商业、社区服务和管理等公共配套建筑、基础设施按规划设计要求建设完成”等相关规定，但惠元公司提供的房产明显不符合相关《厦门市房屋质量说明书》《厦门市房屋质量保证书》中的记载。最后，惠元公司虽主张讼争房产已经经过五方验收，但实际上惠元公司开发的和谐天下小区相关的规划设计存在严重问题，虽然经过验收盖章，但实际上讼争房产根本无法正常使用，目前小区内部分房产例如“和涛阁”因为实际与规划设计不符，已被相关规划部门要求整改；一号楼存在三部电梯没有安装。虽然惠元公司要求交付房产，但惠元公司也在交房时表示虽然交付，但是不允许高为猛装修使用，惠元公司交付的是无法使用的房产。并且根据《城市房地产开发经营管理条例》第十七条规定，房地产开发项目竣工，经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用；第十八条规定，住宅小区等群体房地产开发项目竣工，应当依照本条例第十七条的规定和下列要求进行综合验收：(一)城市规划设计条件的落实情况；(二)城市规划要求配套的基础设施和公共设施的建设情况；(三)单项工程的工程质量验收情况；(四)拆迁安置方案的落实情况；(五)物业管理的落实情况。根据该约定体现，原约定的交房条件例如“2、该商品房所在建筑物生活给排水、用电、管道燃气、电信、有线电视、消防、邮政信报箱等设施达到设计要求条件；3、小区内部道路、绿化、室外照明、消防、环卫及其他商业、社区服务和管理等公共配套建筑、基础设施按规划设计要求建设完成”等基础设计和公共设施本身就属于法律规定惠元公司交付房产时应提供的，但惠元公司未依法提供，例如煤气等惠元公司至今都未提供。高为猛根本无法正常使用讼争房产，惠元公司交付的房产明显不符合法律的规定，所以惠元公司的交房明显因为不符合合同以及法律的规定，并未达到交房条件，依法依约不发生交房的法律后果。三、本案中日万分之三的违约金，系双方在购房行为发生数年后因为惠元公司一再拖延交付讼争房产所产生，系双方的真实意思表示，依法依约惠元公司都应承担该责任。而且如一审所述，违约金的目的在于督促惠元公司积极履行合同义务，交付房产，并非仅是获得租金损失等，所以惠元公司主张违约金过高明显没有依据。 高为猛向一审法院提出诉讼请求：一、惠元公司立即向高为猛支付逾期交房违约金人民币（币种，下同）446585.28元（以2179528元为基数，自2018年1月1日次日起按每日万分之一点五计算至2018年9月30日，自2018年10月1日起按每日万分三暂计算至惠元公司向高为猛交付符合法律规定及合同约定的商品房之日止，暂计至2020年3月31日为446585.28元）；二、惠元公司承担本案的诉讼费用。 一审法院认定事实：2017年3月24日，高为猛与惠元公司签订一份合同编号为03326086的《商品房买卖合同》（以下简称合同及合同补充协议（以下简称附件六）。合同第三条约定，高为猛购买惠元公司在厦门市同安区××层××室商品房，建筑面积143.39平方米。合同第四条约定，该商品房价款按照建筑面积计算，每平方米15200元，总金额为2179528元。合同第六条约定，买受人按下列第3种方式按期付款：1.一次性付款……2.分期付款……3.其他方式（具体内容详见《补充协议》）。合同第八条第一款约定，出卖人应当在2017-12-31前将符合经竣工验收合格和消防验收合格等约定条件的商品房交付买受人使用；第三款约定，如遇到下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或者变更合同外，出卖人可以据实予以延期：1.遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起365日内书面告知买受人的；2.具体内容详见《补充协议》。合同第九条约定，除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如果未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第2种方式处理：1……；2.具体内容详见《补充协议》。第二十条约定本合同确定的联系地址为各类通知、文书送达的地址，如有变动应及时通知对方当事人和登记机构，否则造成的相关通知文书无法送达的，将视同已经送达，由此产生的法律责任由当事人自行承担。第二十二条约定，本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议（附件六），但补充协议中不得含有减轻或免除本合同中约定应当由出卖人承担的责任，或加重买受人责任、排除买受人主要权利的内容。 合同补充协议即附件六第10条约定，合同第八条第一款整体变更为“出卖人应当在2017年12月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将建设单位依法组织勘察、设计、施工、监理单位竣工验收合格和消防验收合格的商品房交付买受人使用”。第11条约定，合同第八条第三款约定的除不可抗力之外的出卖人其他可以据实予以延期交房的原因包括：⑴遇到24小时内降雨量超过20MM或者最大阵风六级以上（含6级）；⑵因线路、水管检修或突发故障而造成的停水停电等情况；⑶遇到政府及相关部门作出禁止施工作业、实施交通管制等情况；⑷施工中遇到异常困难或重大技术问题难以解决；⑸施工中因故变更设计；⑹买受人逾期支付房款、逾期提交按揭材料及逾期签署按揭材料的，出卖人可以顺延交房的时间……；⑺非出卖人所能控制的因素导致逾期交房的；出现上述任一因素时，出卖人无需专门告诉买受人，买受人同意交楼时限据实予以延期，出卖人不负逾期交房违约责任。第14条约定，除《商品房买卖合同》第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按《商品房买卖合同》规定的期限将该商品房交付买受人用，按照下列方式处理：（1）逾期不超过180日（含180日），自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止。出卖人按日向买受人支付已付房款的万分之一的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过180日，合同继续履行，逾期时间在180日以内（含180），出卖人按日向买受人支付已付购房款万分之一的违约金，逾期超过180日的部分，则出卖人按日向买受人支付已付购房款万分之一点五的违约金。 上述合同及补充协议签订后，高为猛依约向惠元公司支付购房款。2018年3月1日，双方签订一份《商品房买卖合同》补充合同，约定变更部分合同条款：除《商品房买卖合同》第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按《商品房买卖合同》规定的期限将该商品房交付买受人用，按照下列方式处理：1、逾期不超过180日（含180日），自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付房款的万分之一的违约金，合同继续履行；2、逾期超过180日的，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，则出卖人按日向买受人支付已付购房款万分之一点五的违约金，合同继续履行；3、若甲方不能在2018年9月30日前交房，则自2018年10月1日起甲方按日向乙方支付已付款万分之三的违约金，合同继续履行。4、违约金在交房时以现金或转账形式支付；5、逾期交房违约责任以本补充合同为准。 一审另查明，案涉商品房所在的工程项目名称为和谐天下一、二区（原星海湾高层区1#、2#楼），于2010年11月10日被准许开工，开工备案的建筑层数为37至45层。2013年4月18日、2015年8月19日，惠元公司两次拟对部分户型及建筑层数修改，先后向厦门市规划局、厦门市规划委员会申请对项目施工图进行调整，分别于2014年5月12日、2015年9月6日获得许可。此外，2015年3月4日，住房城乡建设部、国家安全监管总局发出《关于进一步加强玻璃幕墙安全防护工作的通知》；2015年5月12日，福建省住房和城乡建设厅、福建省安全生产监督管理局发出《关于进一步加强全省玻璃幕墙安全防护工作的意见》。期间，惠元公司和谐天下一、二区幕墙工程施工图交由设计单位进行整改，2016年7月11日经福建省建筑工程技术中心审查合格。2018年5月起，惠元公司因变压器、配电站选址等问题被国网（厦门）供电有限公司要求整改。后案涉商品房于2020年1月14日经过消防验收合格，2020年1月20日，经五方验收合格，至此案涉商品房具备法定交房条件。 2020年3月8日，惠元公司向高为猛合同所载明的地址发出交房通知书，通知其于2020年3月16日至2020年3月24日办理交房，其所购买的案涉商品房所在和发阁具体交房时间为2020年3月19日，同时说明若其事务繁忙，可在集中交楼时间过后（即2020年3月24日之后）另行预约收房时间，但是惠元公司不承担前述通知交房期限之后的逾期交房违约责任。高为猛于2020年3月8日收到该交房通知书后未去办理交房手续，截止至本庭开庭前，双方尚未办理交房手续。 一审再查明，2017年3月24日合同签订日至2017年12月31日约定的交房日，厦门市共出现超过20MM的降雨或六级及以上的阵风天数78天（已扣除重复天数）。 一审庭审中，高为猛提出对于因天气等因素造成的延期惠元公司应提供施工日志、监理日志予以佐证，惠元公司提出因其与施工方和监理方尚有民事纠纷未解决，故未取得配合获得施工日志，仅能提供2014年至2018年期间停止施工的监理日报，证实2014年8月至2018年10月共停工232天，对此高为猛认为其无法证实真实的停工情况。 一审法院归纳争议焦点如下： 一、关于惠元公司是否存在逾期交房问题。合同及附件六约定惠元公司应当于2017年12月31日前向高为猛交付符合约定条件的商品房。惠元公司辩称该公司具有天气因素、设计变更等可顺延交房事由。经查，惠元公司主张从案涉商品房项目的开工之日起计算可顺延天数并无合同及法律依据，高为猛亦不认可，且开工之日至合同签订日期间的可顺延事由及天数在双方签订合同之前已客观发生，惠元公司在无合同明确约定的情况下，将高为猛签约之前已客观发生的事实计入惠元公司对高为猛可顺延交房的天数中既不合理也不公平，故该主张不予采纳。此外，结合合同第八条及附件六第11条约定来理解，可顺延交房的事由应当是指在合同约定的交房日之前所遇到的影响施工的事由，惠元公司将合同约定的交房日之后出现的事由作为可顺延交房的事由，亦不符合合同约定，不予采纳。根据已查明事实，在双方签约之后至约定的交房日之前的期间内，确出现了合同及附件六约定的可顺延交房的事由，现惠元公司虽未提供该项目的施工日志，但是提供了监理日报用于佐证相关事由确有影响施工进度，结合其他证据酌情予以认定具体可延期天数如下：1、根据监理日报记载，2017年3月24日至2017年12月31日期间，符合附件六约定的可延期天数为42天；2因惠元公司举证线路检修、改造等造成停电停工日期以及“莫兰迪”台风均发生在合同签订之前，故不予抵扣；3、惠元公司提出的金砖会议期间停工五天，因其并未提供政府及相关部门要求其禁止施工的相关文件，故对该因素不予顺延；4、惠元公司因变压器、配电站选址等问题被要求整改均发生于2018年5月之后，并未在上述期限内，故该事由不予考虑延期；5、根据惠元公司提供的监理日报，无法体现因幕墙施工涉及变更及改造工程规划调整而影响的工期，故该事由不予考虑延期；6、因双方约定的交房时间系2017年12月31日，新冠肺炎疫情发生在2020年1月，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条的规定，“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任......当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任”，故对该事由不予考虑延期。综上，惠元公司可以延期天数为42天。 案涉商品房本应在2018年2月11日交房（已扣除可延期天数），但是却于2020年1月20日才经竣工及消防验收具备交房条件，惠元公司已构成逾期交房违约。案涉商品房已于2020年1月20日具备交房条件，2020年3月8日惠元公司通知高为猛办理收房手续，最迟办理时间为2020年3月24日，高为猛于2020年3月8日收到该通知却未前往办理，故依法认定收房时间为2020年3月24日，惠元公司逾期交房772天。 二、关于高为猛主张的违约金数额。双方在《商品房买卖合同》补充合同中对逾期交房违约责任有具体明确约定：逾期超过180日，合同继续履行，逾期时间在180日以内（含180），出卖人按日向买受人支付已付购房款万分之一的违约金，逾期超过180日的，则出卖人按日向买受人支付已付购房款万分之一点五的违约金，合同继续履行；若不能在2018年9月30日前交房，则自2018年10月1日起按日支付已付款万分之三的违约金，合同继续履行，同时强调对于逾期交房责任以该约定为准，故违约金应据此计算。具体如下：2018年2月12日至2018年9月30日期间内的违约金应以已付房款2179528元为基数，按照每日万分之一点五的标准计算；2018年10月1日至2020年3月24日期间内的违约金应以已付房款2179528元为基数，按照每日万分之三的标准计算。综上，惠元公司应付逾期交房违约金为429258.04元（2179528元×0.00015×231天+2179528元×0.0003×541天）。惠元公司提出违约金计算标准过高，要求违约金按照实际租金损失的130%的标准计算，对此认为，上述《商品房买卖合同》补充合同系双方当事人自愿签订，内容未违反法律或行政法规的强制性规定，依法予以认定合法有效。当事人应当按照约定全面履行自己的义务，惠元公司未在约定期限内向高为猛交付讼争商品房理应承担支付违约金的违约责任。双方在合同中约定逾期交房违约金目的在于督促惠元公司积极履行合同义务，及时交房，并非系获得租金损失，且业主买房并非均为现时居住，更有为子女上学、未来养老、以租还贷等多种目的，若将违约金调整至按照租金标准，将极大减轻惠元公司的合同义务，明显违背了契约精神，不利于保护合同相对人的利益，故惠元公司该节辩解意见，不予采纳。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《中华人民共和国城市房地产管理法》第二十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第二百五十三条，《最高人民法院关于执行程序中计算延迟履行期间的债务利息适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决：一、惠元（厦门）房地产发展有限公司应于判决生效之日起十日内向高为猛支付逾期交房违约金计人民币429258.04元；二、驳回高为猛的其他诉讼请求。 经审理查明，对于一审判决查明的事实，惠元公司表示一审遗漏查明部分已在上诉状载明，高为猛认为遗漏查明惠元公司认可燃气、绿化等正在整改的情况，讼争房屋目前仍不符合交房条件。双方当事人对一审查明的其他事实均无异议，本院予以确认。 本院认为，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百二十三条规定，“第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理。当事人没有提出请求的，不予审理，但一审判决违反法律禁止性规定，或者损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益的除外。”本案二审围绕惠元公司的上诉请求进行审理。 惠元公司上诉主张其因莫兰蒂台风、金砖会议、幕墙施工标准变化、供电因素及疫情影响等因素可延期交房并相应调减违约金数额。如一审判决所分析，惠元公司在无合同明确约定的情况下，将高为猛签约之前已客观发生的事实计入惠元公司对高为猛可顺延交房的天数中既不合理也不公平。此外，结合合同第八条及附件六第11条约定来理解，可顺延交房的事由应当是指在合同约定的交房日之前所遇到的影响施工的事由，惠元公司将合同约定的交房日之后出现的事由作为可顺延交房的事由，亦不符合合同约定。故对于惠元公司所主张的金砖会议、供电因素等可顺延交房事由，因发生于合同约定的交房日之后，本院不予采信。虽莫兰蒂台风确会对施工造成一定影响，但惠元公司既未提供施工日志证明停工事由，其提供的监理日报亦未载明该期间内的施工现场清理及修复工作进度，且惠元公司上诉所主张的停工事由均是户外设施受台风影响毁损所致，并未提供证据证明其对户外设施进行加固以避免损失的扩大，故一审法院结合本地区实际情况，酌情认定可延期天数为15天并无不当。惠元公司上诉主张幕墙国家标准发生变化导致工期延误，因其提供的监理日报无法体现因幕墙施工涉及变更及改造工程规划调整而影响的工期，一审法院据此不予采信并无不当。惠元公司上诉主张其对因疫情影响的逾期交房不应承担责任，因惠元公司在疫情发生前已违约在先，故其不能援引不可抗力主张顺延交房，一审法院据此不予支持于法有据。 惠元公司上诉主张逾期交房违约金计付的截止时间应以惠元公司通知高为猛的实际交房时间为准。虽惠元公司发出的交房通知书载明高为猛所在楼栋办理交付时间为2020年3月19日，但该时间安排系惠元公司为避免交房现场拥挤，有序办理交付的工作安排，交房通知书已明确载明和谐天下一、二区交房时间为2020年3月16日-2020年3月24日，同时说明若业主事务繁忙，可在集中交楼时间过后（即2020年3月24日之后）另行预约收房时间，但惠元公司不承担前述通知交房期限之后的逾期交房违约责任。故一审法院认定收房时间为2020年3月24日并无不当，惠元公司该上诉主张，本院不予采信。 惠元公司上诉主张逾期交房违约金以日万分之三标准计算过高，应当予以调低。但日万分之三计算标准系在惠元公司逾期交房构成违约的情形下双方重新协商确定，系双方当事人真实意思表示。惠元公司亦未能提供证据证明约定的违约金过分高于高为猛的实际损失，故其该上诉主张缺乏依据，本院不予采信。 综上，一审认定事实清楚，适用法律正确，依法予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费4777元，由惠元（厦门）房地产发展有限公司负担。 本判决为终审判决。 审 判 员 （颜映红） 二〇二〇年十二月十七日 书记员（ 罗仁 冰） 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； （二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更； （三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； （四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。 原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。