连云港市赣榆区人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0707民初6516号原告：韩百善，男，1989年1月2日出生，汉族，住连云港市赣榆区。委托诉讼代理人：陈茹、徐田园，江苏海郡律师事务所律师。被告：连云港赣榆金茂源房地产开发有限公司，住所地连云港市赣榆区青口镇金海路**。法定代表人：张俊客，执行董事。委托诉讼代理人：刘杰，江苏公善民律师事务所律师。原告韩百善与被告连云港赣榆金某房地产开发有限公司（以下简称金某公司）商品房买卖合同纠纷一案，本院于2020年11月2日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告韩百善的委托诉讼代理人陈茹、徐田园，被告金某公司的委托诉讼代理人刘杰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告韩百善向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付延期交付房屋的违约金8776.1元（以已付购房款58.9万元为基数，按照日万分之零点五计算，从2019年10月31日起暂计算至2020年8月24日，298天，以取得竣工验收备案表之日止）；判令被告支付因水电配套未正常入户的配套损失金2980元（按照10元/天计算，从2019年10月31日起，暂计算至2020年8月24日，以被告达到水电等配套交付标准为止）；判令被告支付逾期办证违约金1767元（以已付购房款58.9万元为基数，按0.3%计算）；合计人民币13523.1元；2.判令被告完成水电、天然气、道路及绿化等配套设施正式入户安装、建设；判令被告完成整体工程竣工验收，并取得竣工验收备案表，完成商品房的初始登记，协助原告办理房屋不动产权属证书；3.被告承担本案诉讼费。事实和理由：2019年7月2日，原告与被告就位于的房屋签订《房屋买卖合同》。合同约定，原告以合同总价58.9万元购买该房屋，并约定被告在2019年10月31日依照国家和地方政府的有关规定将验收合格的商品房交付给原告，交付以取得工程竣工验收备案表为准。如逾期交付，由被告向原告按日万分之零点五支付逾期交房违约金。另，双方在购房合同中对房屋产权登记亦作出约定。合同签订后，原告按照约定支付了购房款并履行了合同的其他义务，但被告一直未按合同约定交付房屋，直到2019年7月5日，被告在不具备房屋交付手续的情况下，强行要求原告接受根本不具备交付条件的房屋，并捆绑物业缴费。原告在收房后发现房屋根本不具备交付条件，没有正常的水电、天然气等基础设施，经常性停水、停电、天然气没有入户，使得原告至今无法正常居住。截至目前为止，被告未按照约定向产权登记机构提供产权初始登记资料亦未取得竣工验收备案表，导致原告不能办理产权登记手续、无法正常进行商品房交易及融资抵押、子女上学、户籍入驻等事项均无法实现。原告认为，被告的行为严重侵害了原告的合法权益，请求依法判令支持原告的诉讼请求。被告金某公司辩称，1.涉案房屋存在逾期交房和办证的情况，但责任不在于被告。涉案小区最早由江苏鼎亚置业发展有限公司（以下简称鼎亚公司）开发，因资金问题导致烂尾，后该公司将小区打包转让给连云港市创联投资发展有限公司（以下简称创联公司），创联公司又将涉案地块转让给被告。鼎亚公司在开发的时候，住建局规划小区的容积率为2.2，到答辩人接手的时候，相关政府部门又将容积率调整为1.63。涉案小区因此停工一年半左右的时间。双方合同约定，因政府原因造成停工，出卖人可据实予以延期。2.原告所诉的交房时间与实际不符。3.答辩人已经于2019年7月5日向原告交付了商品房，因供电公司方面的原因，导致小区供电未完工，燃气未验收，答辩人无法控制竣工验收及办证的时间。本院经审理认定事实如下：2019年7月2日，原告韩百善（买受人）与被告金某公司（出卖人）签订《商品房买卖合同》，由原告购买被告开发的位于连云港市赣榆区，商品房总价款为58.9万元。合同第八条约定，出卖人应当在2019年10月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将经验收合格的商品房交付买受人使用。如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1.遭遇不可抗力且出卖人在发生之日起10日内告知买受人的；2.因买受人原因，阻止出卖人正常施工或办理各种验收的；3.遭遇国家和政府及有关部门的有关规定造成延期建设和停工或遭遇对本地具有普遍影响的因素，出卖人可根据影响的时间相应顺延交付时间。第九条约定，除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：1.按逾期时间，分别处理：（1）逾期不超过90日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之零点五的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的0.5%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交房价款万分之零点五的违约金。第十一条约定，商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交房时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：买受人需在出卖人规定的时间内办理交房手续，逾期30日以内的，买受人应向出卖人按日支付总房款的万分之五作为违约金，合同继续履行。逾期在30日以上的，出卖人有权解除合同，出卖人可按购房款的千分之五要求买受人支付违约金。第十四条约定，出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件：1.水电安装到户；2.道路、绿化于小区全部竣工后完工。如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理：1.保证在90天内将达不到约定标准的项目进行整改并达到约定标准；2.若不能实现上述保证，则出卖人赔偿买受人10元/天的配套损失金，直到达到约定标准之日止。第十五条约定，出卖人应当在商品房交付使用后365日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案，如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第2项处理：买受人不退房，出卖人按已付房价款的0.3%向买受人支付违约金。合同签订后，原告付清了购房款，被告于2019年7月5日向原告交付了涉案商品房的钥匙，但被告至今未能完成供电验收，亦未进行天然气验收备案。因涉案小区暂不具备竣工验收条件，被告无法为原告办理权属证书，双方因此产生诉争。本院认为，原告韩百善购买被告金某公司开发建设的观澜幸福里小区商品房，并签订《商品房买卖合同》，双方之间的商品房买卖合同关系成立。原告依约付清了购房款，被告应当按期将符合交付条件的商品房交付给原告，并协助原告办理产权手续。关于逾期交房问题，《商品房买卖合同》第八条约定交房时间在2019年10月31日前。作为买受人的原告在收到交房通知后应根据合同的约定，要求被告出具符合约定交付条件的证明文件，否则有权拒绝接受房屋，但原告已经于2019年7月5日领取了涉案商品房的钥匙，应视为对被告交房行为的认可。根据最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款规定，对房屋的转移占有，视为房屋的交付使用，但当事人另有约定的除外。故本案的实际交房日期应为2019年7月5日，被告不存在逾期交房的情形，对原告要求被告承担逾期交房违约金的诉讼请求，本院不予支持。原告如有证据证明涉案商品房不符合合同约定或法定的交付条件，并给其造成损失的，其可就损失部分向被告另案主张赔偿。关于配套损失金，因《商品房买卖合同》第十四条约定，出卖人应当将水电安装到户以达到使用条件，超过90日未能达到约定标准的，应赔偿买受人10元/天的配套损失金，直到达到约定标准之日止。本案中，被告在2019年7月5日交房后90日至今未能将电安装到户，构成违约，其应交房之日起90日后即自2019年10月4日起至电安装到户之日止，按照10元/日的标准向原告支付配套损失金，原告主张自2019年10月31日开始计算，属于原告行使处分权，不违反法律规定，应予以支持，其中截止至2020年11月2日起诉之日共368天计3680元。关于逾期提供资料备案的违约责任，《商品房买卖合同》第十五条约定出卖人应当在商品房交付使用后365日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案，在买受人选择不退房的情况下，出卖人按已付房价款的0.3%向买受人支付违约金。涉案商品房已于2019年7月5日交付，被告在交房使用后365日内未履行上述义务，故应当向原告支付违约金1767（589000元×0.3%）元。原告还要求被告完成水电、天然气、道路及绿化等配套设施正式入户安装、建设，完成整体工程竣工验收，并取得竣工验收备案表，完成商品房的初始登记，协助原告办理房屋不动产权属证书。因涉案小区何时能通电、通天然气并完成竣工验收备案等手续需要相关部门的审查，存在诸多不确定因素，原告的上述请求不具备强制履行性和可替代履行性，且被告未按合同约定履行义务，原告已通过主张违约损失的方式维护自身合法权益，故对原告的该项诉讼请求，本院不予支持。综上，对原告韩百善诉讼请求中合理合法的部分，本院予以支持。依照《中华人民共和国物权法》第十四条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百三十条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十一条第一款、第十八条之规定，判决如下：一、被告连云港赣榆金茂源房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告韩百善支付逾期提交办证资料的违约金1767元。二、被告连云港赣榆金茂源房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告韩百善支付截至2020年11月2日配套损失金3680元，自2020年11月3日起至居民用电安装入户之日止继续按每日10元支付。三、驳回原告韩百善的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费218元，减半收取109元，由原告韩百善负担84元，被告连云港赣榆金茂源房地产开发有限公司负担25元（原告已预交，被告于本判决生效之日起十日内将上述费用支付给原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可向本院或者与本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。审 判 员 林飞燕二〇二〇年十二月二十八日法官助理 李陆军书 记 员 孙 雨