湖南省石门县人民法院民 事 判 决 书（2020）湘0726民初1014号原告（反诉被告）：张家界青和国际酒店有限责任公司石门分公司，营业场所湖南省常德市石门县楚江街道荷花社区澧阳东路18号，统一社会信用代码91430726MA4LMD1A7A。负责人：毛文清，该公司董事长。委托诉讼代理人：邓智军，湖南楚江律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨耀华，该公司法务。被告（反诉原告）：益阳诚源环保玻璃钢有限公司，住所益阳市赫山区龙光桥镇早禾村，统一社会信用代码91430900325671259P。法定代表人：曹浩，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：曹佳，湖南义剑律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘再荣，湖南义剑律师事务所律师。原告张家界青和国际酒店有限责任公司石门分公司（以下简称“青和酒店”）与被告益阳诚源环保玻璃钢有限公司（以下简称“诚源公司”）承揽合同纠纷及反诉一案，本院于2020年6月9日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告青和酒店委托诉讼代理人邓智军、杨耀华，被告诚源公司委托诉讼代理人曹佳、刘再荣到庭参加诉讼，本案现已审理终结。青和酒店向本院提出诉讼请求：1.判令诚源公司返还青和酒店货款168020元；2.判令诚源公司赔偿青和酒店损失105200元；3.诉讼费由诚源公司负担。事实与理由：2019年7月30日，青和酒店与诚源公司签订合同，青和酒店向诚源公司定制酒店大堂玻璃钢穹顶，诚源公司负责制作安装等，青和酒店支付给诚源公司货款168020元。因诚源公司制作的玻璃钢穹顶质量、规格等不符合要求无法安装，诚源公司单方解除合同取回了玻璃钢穹顶，但至今未将青和酒店支付的货款退回。青和酒店为确保酒店正常施工，于2019年12月15日与平湖市利宣新型装饰材料有限公司签订《承揽合同》另行制作，为此给新的制作公司支付了赶工费105200元。诚源公司已经构成违约，故青和酒店具状起诉，请求依法判决。诚源公司辩称：1.根据青和酒店提交的证据，诚源公司仅收款167100元。2.诚源公司依照青和酒店提供的设计图纸，按照合同约定要求完成了标的物的制作。但因诚源公司制作的玻璃钢穹顶与青和酒店自行建设的支撑该穹顶的钢制骨架在尺寸、形状、弧度等方面不匹配，导致无法按设计图纸进行安装。无法安装的原因由青和酒店造成，故诚源公司无需返还货款，也无需赔偿青和酒店损失。3.诚源公司并未单方解除合同，而是在因青和酒店原因不能按设计图纸安装时仍然积极解决问题。诚源公司撤回标的物是在青和酒店要求下被迫撤回，本案合同解除是青和酒店行使定作人任意解除权造成的。青和酒店于2019年12月7日突然强行要求诚源公司拆下正在修复的玻璃钢穹顶，并与其他公司签订了合同，进场安装新的玻璃钢穹顶。案涉合同约定的总金额为222800元，余款55700元未付，且诚源公司因此发生实际损失61100元。故，诚源公司向本院提出反诉请求：1.判令青和酒店支付余款55700元；2.判令青和酒店支付违约金44560元；3.判令青和酒店赔偿实际损失61100元；4.本案诉讼费用由青和酒店承担。青和酒店辩称，案涉合同明确约定诚源公司负责玻璃钢穹顶的设计（钢结构基层、玻璃钢面层）及玻璃钢材料、制作、运输、安装及配件等，故不存在青和酒店提供设计图纸。诚源公司在庭审中提交的酒店大堂立面图图纸只是一份立面效果图，并非制作施工图，并非由青和酒店提供给诚源公司按图制作。诚源公司的施工图应当按照合同约定根据实际场地测量的数据进行设计。2019年11月22日，诚源公司给青和酒店送达的《关于玻璃钢半圆型吊顶安装出现问题的整改方案》中明确了诚源公司的过错。而玻璃钢穹顶支架高度变小，可以通过切割玻璃钢穹顶的方式解决，并不会产生缝隙或无法安装。诚源公司在该整改方案中承诺在2019年11月25日内完工，但未履行承诺，直到2019年12月7日自行将安装的玻璃钢拆卸运回益阳，期间未做任何整改。所以是诚源公司单方解除合同。青和酒店为了防止损失扩大，于2019年12月15日与平湖市利宣新型装饰材料有限公司（以下简称“利宣公司”）签订了《承揽合同》，由利宣公司完成玻璃钢穹顶的制作和安装。青和酒店在建设期间，利宣公司就与青和酒店存在合同关系，由利宣公司制作另外的玻璃钢柱。青和酒店与诚源公司履行案涉合同期间，利宣公司也在酒店进行玻璃钢柱施工。故青和酒店因开业在即，诚源公司又没有整改，青和酒店为防止损失扩大，有权与另外的公司签订合同。经审理，青和酒店与诚源公司对以下案件事实没有异议，本院予以确认：一、2019年7月30日，青和酒店与诚源公司签订《玻璃钢模型制作合同》，约定工程名称为“酒店大厅天花圆弧玻璃钢制作与安装”，规格“直径14米、高度4米（准确尺寸以现场测量为准）”，安装地点为“湖南省常德市石门县石门青和锦江国际酒店工地”；合同金额222800元。承包范围：石门青和锦江国际酒店大厅玻璃钢穹顶的设计（钢结构基层、玻璃钢面层），以及玻璃钢材料、制作、运输、安装及配件、安全责任事故等费用，不包括钢结构基层的制作、安装及材料和脚手架搭拆。付款方式：合同签订后青和酒店支付诚源公司合同工程总额35%预付款，即79800元；产品生产完毕运输到施工现场由青和酒店查看后，支付合同工程总额40%，即89120元；诚源公司安装完毕经青和酒店验收合格，青和酒店向诚源公司支付工程总额20%，即44560元；余款5%质保金一年内无质量问题付清。质量：要求结构采用10mm有机玻璃钢+10mm无机玻璃钢制作，底面呈白色或纯树脂色，安装完成后圆顶要求规则光滑、无裂缝、无气泡等现象；每块与钢架之间用螺丝连接，玻璃钢要预埋支撑脚，整个造型共16页组成，每页可采用2-3块拼装而成，各块之间必须用玻璃钢将缝隙填平，形成整体（含局部）不变形；青和酒店负责支架材料，若现有制作钢架需要增加，由青和酒店提供材料，诚源公司负责全部圆弧顶的制作安装（包括角铁制作安装、刷湘江牌红丹防锈漆三遍）。工期：收到首期预付款之日开始计算工期，75天（日历天）全部完工。运输和安装：诚源公司送货到青和酒店指定地点，包装及运费由诚源公司承担；青和酒店提供安装场地，协调施工现场水电等，现场安装所需人员、相关技术及费用由诚源公司承担。现场验收：产品制作完成运到青和酒店工地，青和酒店组织验收，合格后诚源公司组织包装运输至青和酒店指定安装地点，运输途中发生的损坏由诚源公司负责。甲方责任和义务：审核确认设计方案，若甲方在制作中途要求对已确认的方案进行局部变更，应以书面形式通知乙方，由此增加或减少的费用以及工期带来的变动由双方协商决定。诚源公司责任和义务：严格按照大堂穹顶的设计图纸在约定工期内完成约定工作；按制作进度及时通知青和酒店到现场进行验收工作；玻璃钢穹顶制作完成运到安装地，经青和酒店在安装现场无误并确认安装地点后，方可实施现场安装。违约责任：合同生效并且青和酒店已经支付款项或诚源公司已经开始制作后，因青和酒店或诚源公司单方原因造成合同终止的，应当按合同金额的20%支付对方违约金，并赔偿因此已实际发生的相关费用，还须支付对方赔偿金……该合同还对其他权利义务进行了约定。二、2019年9月1日，青和酒店向诚源公司发送“锦江国际酒店大堂立面图（一）”。图纸上绘有案涉玻璃钢穹顶剖面图，标注玻璃钢穹顶支撑钢架高度为6378mm。图纸右下角注明“本图纸作为基本的室内设计图纸仅供承包商使用。本设计基于一切实际情况，尤其是所有尺寸必须现场勘测，在最终的细化和制作前，本图纸必须得到最终调整和确认。本图纸是东越设计的财产，禁止对其局部或全部的复制。本图纸仅供本项目和其他特别确认的场地，禁止使用在其他项目。按照要求，本图需要归还。”三、2019年11月12日，诚源公司将制作好的玻璃钢穹顶运送至青和酒店工地，并出具送货单由青和酒店签收。案涉玻璃钢穹顶支撑钢架高5100mm，由青和酒店自行制作。四、2019年11月22日，诚源公司向青和酒店出具《关于对玻璃半圆型吊顶安装出现问题的整改方案》，载明：一、目前安装中出现的问题有两个。1.按原甲方提供的半圆型吊顶设计图，玻璃钢罩高度原设计6400mm，现场实量只有5100mm。经甲、乙双方相关技术员现场反复核实计算，确定在不影响原有玻璃钢半球型形状不变的情况下，确定将玻璃钢罩每块的下部切割1300mm进行安装，以解决高度变小的问题。这样原有铁架与玻璃钢不是统一的100mm间距了，上部间距100mm没有变，而向下聚步拉开间距至200mm，但玻璃钢不再按铁架形状安装，要按原设计玻璃钢圆弧形状进行安装，而固定支架也要随间距拉大而增长进行安装，以解决这个问题。2.原我公司设计的玻璃钢罩共计12块，每块经现场按设计圆弧安装后发现，每两块之间有缝隙，这可能是我公司技术员在放样的过程中的疏忽失误，发现问题后我公司对该项目高度认识，连夜组织技术人员对出现问题进行认真研究分析，并如何采取措施和解决办法。达到贵公司的技术要求和按时交付使用，使具体解决方案如下：虽然上下半圆弧型正确，在横向“弓”架的摆动位置及两边法兰的拼合中可能向里偏了一些，但弧度还是没变，导致在2块拼装时中间出现缝隙，这是目前出现的第2个问题。解决方案：虽然在横向上出现了缝隙，但纵向的圆弧还是对的，这个缝隙完全是可以处理的。（1）首先将由铁架分成的12块下部底端上进行定位，确定统一长度3313mm弦长，共12段，玻璃钢下部在3313mm段内分中，以上下端的为中心，中点进行安装，这样使得每两块处的间缝一样大，而且又可以保证原有形状基本不变。（2）为了确保拼缝能与现有安装的每块相符合，拼缝的板块必须是以原有的设计图形制作的玻璃钢弧形板块才能相拼符合。由于是球形玻璃钢罩，所以在球面上任意一点向上、向下、向左、向右的弧形在取相同长度的形状是一样的，这就保证了有进行修缝的可能。由于我们在安装中每块下部切掉了1300长，我们就可以用切下来的部分按目前的缝的形状进行切割，切割部分必须符合缝隙形状，并以玻璃钢进行胶接，反面要用钢铁支架进行固定，拼上去内表面要平整牢固，因玻璃钢是可以现场对任何形状进行拼缝胶接，而且强度胶接牢固性跟制作时没有区别，只要保证形状，按玻璃钢拼接要求进行打磨、刮腻子并刮当铺布，并用钢铁件加固，完全能够解决目前出现的问题。二、我公司承认在模具制作过程中出现错误，生产完后，没有在工厂进行试装，致使每片之间形成最大处35cm的缝隙，造成穹顶灯位布置无法满足甲方要求；未按合同第九条第2款第2项、第3项约定，通知甲方工作人员履行验收手续。现我公司郑重承诺：按上述方案进行安装与整改后的工程力争在25日内完工，为此，我方将加派人力进行施工，原有人员不变，另外增加一组拼缝安装人员，并保证进行适当加班。三、我公司承诺，经此方案进行安装后，能达到设计的质量要求。五、2019年9月20日，青和酒店向诚源公司支付预付款77980元，2019年11月15日，青和酒店向诚源公司支付价款89120元，共计支付167100元。六、2019年12月7日，诚源公司将部分安装的玻璃钢拆卸后运回。2019年11月28日，青和酒店向利宣公司支付大堂穹顶预付款164000元。2019年12月15日，青和酒店与利宣公司就青和酒店大堂玻璃钢穹顶制作与安装签订《承揽合同》。现青和酒店玻璃钢穹顶已由利宣公司制作、安装完成。对于青和酒店、诚源公司主张的其他事实及提交的其他证据，本院在下文予以阐述。本院认为，本案的争议焦点在于诚源公司未能安装完成青和酒店玻璃钢穹顶的原因是什么。第一，关于青和酒店向诚源公司发送的设计图纸。《中华人民共和国合同法》第二百五十一条规定：“承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。”青和酒店主张诚源公司合同义务即包括了整个玻璃钢穹顶的设计、制作与安装。而诚源公司则主张其合同义务中的设计仅指玻璃钢穹顶款式、花色、式样的设计，而不是对整个穹顶进行设计。本院认为，案涉《玻璃钢模型制作合同》中并未对诚源公司的“设计”义务作出明确具体的约定，但在规格中约定了“准确尺寸以现场测量为准”。诚源公司作为承揽人在制作玻璃钢穹顶的过程中必然要先行确认所制作穹顶的尺寸、规格，诚源公司对此重要环节负有高度注意义务。即便如诚源公司所述，其在制作玻璃钢穹顶时青和酒店大堂内管架并未拆除，无法测量实际尺寸，其仍应与青和酒店进一步接洽协商，先确定具体尺寸再制作玻璃钢穹顶。从诚源公司提供的设计图纸及相关微信聊天记录来看，双方未明确发送该设计图纸的真实意图。且该图纸上标注有“本设计基于一切实际情况，尤其是所有尺寸必须现场勘测，在最终的细化和制作前，本图纸必须得到最终调整和确认”等内容。故，诚源公司提交的设计图纸及相关微信聊天记录，无法证明青和酒店已免除诚源公司实际测量义务，要求诚源公司按照该设计图纸尺寸进行制作的事实。当然，也不能以此认定诚源公司的“设计”义务包含了对整个穹顶的设计。《中华人民共和国合同法》第六十条第二款规定，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。玻璃钢穹顶支撑钢架由青和酒店自行制作。青和酒店称支撑钢架之所以只有5100mm的高度，是因为受限于穹顶上部建筑物的高度。由于青和酒店已先向诚源公司发送了穹顶平面设计图，对于高度降低这一重大客观情况的变化青和酒店应当及时告知诚源公司。故本院认为，造成玻璃钢穹顶高度与支撑钢架不匹配的结果，主要原因在于诚源公司在制作玻璃钢穹顶前未履行测量义务，而青和酒店对支撑钢架高度变低未及时通知诚源公司亦有过错。第二，案涉玻璃钢穹顶的质量问题。诚源公司在其2019年11月22日向青和酒店出具的《关于对玻璃半圆型吊顶安装出现问题的整改方案》中，列明两个问题：1.支撑穹顶的钢架仅有5100ｍｍ，低于原设计1300ｍｍ。2.每块玻璃钢罩经现场按设计圆弧安装后发现每两块之间有缝隙，最大处35ｃｍ。诚源公司在本案诉讼中以青和酒店自行制作的支撑钢架低于设计图纸1300ｍｍ为主要抗辩主张，并提出因为青和酒店提供的钢架高度不够，导致诚源公司需要对其制作好的玻璃钢穹顶下端进行切割，切割后玻璃钢穹顶弧度改变，每片之间会产生缝隙。本院认为，案涉玻璃钢穹顶为半球形圆弧顶，玻璃钢穹顶上部由钢架支撑，钢架与玻璃钢穹顶之间用钢管连接，钢架与玻璃钢穹顶之间距离可通过连接钢管的长度予以调整。在支撑钢架高度变低的情况下，如果要保持底圆直径不变，需切割玻璃钢穹顶底端多余高度，拉大切割后玻璃钢穹顶底圆跨度，那么必然会使每片玻璃钢之间缝隙扩大。如果不需要保持底圆直径不变，则可在确保切割后玻璃钢穹顶弧度、形状不变的情况下，缩小玻璃钢穹顶底圆直径直接安装。青和酒店在庭审中陈述，可以缩小玻璃钢穹顶底圆直径，边缘部分采用装饰材料遮盖。从诚源公司出具的整改方案第一条第1项的解决方法来看，诚源公司给出的整改意见为“在不影响原有玻璃钢半球型形状的情况下，确定将玻璃钢罩每块的下部切割1300ｍｍ进行安装，以解决高度变小的问题。这样原有铁架与玻璃钢不是统一的100ｍｍ间距了，上部间距100ｍｍ没有变，而向下聚步拉开间距至200ｍｍ，但玻璃钢不再按铁架形状安装，要按原设计玻璃钢圆弧形状进行安装，而固定支架也要随间距拉大而增长进行安装，以解决这个问题”。故，对于支撑钢架高度变低的情况，诚源公司选择了不改变其制作的玻璃钢穹顶形状（弧度），扩大支撑钢架与玻璃钢穹顶间距的方式进行安装。诚源公司在本案诉讼中主张的因支撑钢架高度降低而导致每片玻璃钢之间缝隙变大的抗辩主张与其在整改方案中所列整改方法相矛盾。证人曹某、谢某应与诚源公司有长期合作关系，且二人并非专业技术人员，其在庭审中所陈述情况多为诚源公司向其转述或指示，其证言证明力有限。即便证人证言属实，如第一项所述，支撑钢架高度变低亦不影响诚源公司按整改方案进行安装。故，本院对诚源公司该项抗辩主张不予支持。对于诚源公司在整改方案中所列第2个问题：每两块玻璃钢之间最大缝隙35ｃｍ，造成穹顶灯位布置无法满足青和酒店要求。诚源公司在整改方案中承认是其公司技术员在放样的过程中疏忽失误所致，其在模具制作过程中出现错误，生产完后没有在工厂进行试装。在诚源公司未提交证据足以推翻其所认可的质量问题及造成原因的情况下，对诚源公司自认的该项质量问题本院予以确认。第三，青和酒店与诚源公司之间承揽合同是否解除的问题。诚源公司主张青和酒店行使定作人的单方合同解除权，要求其拆回已安装的玻璃钢穹顶。青和酒店则主张诚源公司因无法完成合同任务单方解除合同，自行拆回已安装的玻璃钢穹顶。依照《中华人民共和国合同法》第九十六条，解除合同应当通知对方，合同自通知到达对方时解除。青和酒店、诚源公司均未提交证据证明对方已单方解除合同且通知己方。青和酒店称诚源公司拆回已安装的玻璃钢穹顶是以行为表示单方解除合同，本院认为即便诚源公司拆回已安装的玻璃钢穹顶，其与青和酒店之间亦存在整改协商的可能。青和酒店在其提交的2019年11月27日《工作联系函》中要求诚源公司停止安装，也不表示单方解除合同，而是要“确定最佳安装和处理方案后再行安装”。故对于青和酒店、诚源公司提出的对方已单方解除案涉承揽合同的主张，本院均不予支持。但案涉玻璃钢穹顶已由诚源公司拆回，青和酒店玻璃钢穹顶已由利宣公司安装完成，青和酒店与诚源公司之间的承揽合同已无法继续履行，合同目的无法实现。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条，青和酒店、诚源公司均可要求解除合同。青和酒店、诚源公司向本院提起本案之诉，即视为要求解除合同。案涉《玻璃钢模型制作合同》自本院向诚源公司送达本诉诉状及相关法律文书时解除。第四，青和酒店、诚源公司之间合同解除后责任划分的问题。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”本院认为，青和酒店向诚源公司定作玻璃钢穹顶，且已经向诚源公司履行了给付预付款、进度款的义务。诚源公司负有向青和酒店交付符合合同约定质量标准玻璃钢穹顶的义务。从现有证据及已查明的事实来看，诚源公司确未完成青和酒店玻璃钢穹顶安装的义务，青和酒店已经完成初步举证责任。诚源公司提出其未能完成合同义务的原因在于青和酒店而非诚源公司，诚源公司对此负有举证责任。如第二项所述，除玻璃钢穹顶与支撑钢架高度不匹配的问题外，诚源公司制作的玻璃钢穹顶确有其他质量问题。经本院释明，诚源公司对于其未能安装完成玻璃钢穹顶是否存在其他不可归咎于诚源公司的原因，即玻璃钢穹顶是否符合合同约定质量标准、支撑钢架是否存在其他质量问题，不申请司法鉴定。故，诚源公司对其反驳本诉、提起反诉的诉讼主张，未提交充足的证据予以证明，应承担举证不能的后果。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。”青和酒店与诚源公司合同解除后，由于诚源公司未能交付定作成果，诚源公司应退还青和酒店已支付的价款167100元。诚源公司提出的反诉请求无证据支撑，本院不予支持。对于诚源公司提交的要求青和酒店赔偿损失相关证据，本院不再审查。另，青和酒店要求诚源公司赔偿青和酒店因向利宣公司另行定作玻璃钢穹顶所支付的赶工费105200元。《中华人民共和国合同法》第一百一十三条第一款规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。本院认为，诚源公司出具的整改方案中载明“按上述方案进行安装与整改后的工程力争在25日内完工”，未载明某年某月，不能当然认定为2019年11月25日内完工，且从词句表述来看，将“25日内”理解为“25天内”更符合文字意思。故青和酒店接受该整改方案后，诚源公司工期顺延至2019年12月17日。即便按照原合同约定的工期，诚源公司完工工期也应当是青和酒店支付预付款（2019年9月20日）后75天内，即2019年12月4日前。青和酒店提交的与利宣公司之间的《承揽合同》签订时间为2019年12月15日，向利宣公司支付预付款的时间为2019年11月28日，应当以其支付预付款的时间作为与利宣公司订立承揽合同的时间。青和酒店未提交证据证明利宣公司实际交付工作成果的时间，亦未提交证据证明具有在未与诚源公司解除合同的情况下与第三方另行订立合同且必须赶工的情形，即要求利宣公司赶工与诚源公司违约之间具有因果关系。故，对青和酒店该项诉讼请求，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十六条、第九十七条、第一百一十三条第一款、第二百五十一条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下：一、益阳诚源环保玻璃钢有限公司于本判决生效之日起十日内向张家界青和国际酒店有限责任公司石门分公司退还玻璃钢穹顶价款167100元；二、驳回张家界青和国际酒店有限责任公司石门分公司其他诉讼请求；三、驳回益阳诚源环保玻璃钢有限公司全部反诉请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉案件受理费5398元，减半收取计2699元，由张家界青和国际酒店有限责任公司石门分公司负担1049元，益阳诚源环保玻璃钢有限公司负担1650元。反诉案件受理费3563元，减半收取计1781.5元，由益阳诚源环保玻璃钢有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省常德市中级人民法院。审判员  田恢雄二〇二〇年十二月二十三日法官助理郭蕾书记员郝培婷附法律条文：《中华人民共和国合同法》第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。第九十一条人民法院应当依照下列原则确定举证证明责任的承担，但法律另有规定的除外：（一）主张法律关系存在的当事人，应当对产生该法律关系的基本事实承担举证证明责任；（二）主张法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的当事人，应当对该法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的基本事实承担举证证明责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。