湖南省岳阳市云溪区人民法院民 事 判 决 书（2020）湘0603民初1395号原告：湖南天义建设集团有限公司，住所地长沙市芙蓉区远大一路**山水华景******。信用代码：91430000748358408U。法定代表人：刘剑国，总经理。委托诉讼代理人：李武卫，湖南碧灏律师事务所律师。委托诉讼代理人：丁伟，湖南碧灏律师事务所律师。被告：湖南康普图医疗电子科技有限公司，住所地，住所地岳阳市城陵矶临港产业新区黄泥沟码：91430600053852434N。法定代表人：李祖茨，该公司董事长。委托诉讼代理人：夏爱初。委托诉讼代理人：周勇，湖南人和人（岳阳）律师事务所律师。原告湖南天义建设集团有限公司（以下简称“天义公司”）与被告湖南康普图医疗电子科技有限公司（以下简称“康普图公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年11月2日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告天义公司的委托诉讼代理人李武卫、丁伟，被告康普图公司的委托诉讼代理人夏爱初、周勇到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。原告天义公司向本院提出诉讼请求：1、判决被告向原告支付工程款5950983.23元，并支付违约金4771884.09元（违约金暂计算至2020年10月31日，之后的违约金以5950983.23元为本金，按年利率4.75%的三倍，计算至全部款项还清之日止）；2、判决被告向原告支付损失款2575632.5元；3、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2013年4月7日，原、被告签订《工程施工合同》，约定：甲方（即被告）将湖南省城陵矶临港产业新区X光射线机医疗设备生产基地第一期新建办公楼、厂房土建等施工项目承包给乙方（即原告）。甲方依据乙方施工进度按照工程总造价比例支付工程款；如果甲方工程支付进度款时违约引起工程停工，在停工期间由甲方承担脚手架租金、塔吊租金、项目部人员及勤杂人员工资和民工延误工资，且承担累计延期支付工程款银行同期贷款利率3倍的利息作为违约金。2014年8月1日，原、被告补充签订《工程承包合同补充协议》，约定：工程内容和工程总量有所减少，暂定价为2500万元人民币，最终总价以工程决算为准。合同签订后，原告即按约履行了合同义务。但是，因为在施工过程中被告未能按约付款，导致工人无法结算工资，造成多次停工。原告多次向外举债筹措资金用于支付材料款及工资，但是仍无法填补亏空。合同履行期间，原告多次催讨工程款，但是被告总是拖欠不付。2015年12月，因被告严重拖欠工程款，双方合意解除合同。原告正式撤场，同时向被告提交结算资料。原告多次向有关部门反映，2016年4月6日，为解决纠纷，临港新区企业服务局组织建设单位、施工单位、设计单位、监理单位、审计单位五方召开会议，原、被告确定终止合同的意向。2016年4月12日，原告向被告提交竣工资料。2016年5月30日，原告的竣工、结算资料交付完毕。在此期间，被告反打一杷，于2016年5月15日向原告致送《合同终止通知书》。原告对解除合同并无异议，但是对其推卸责任的说法不敢苟同。经审计，原告完成工程量价款总额为13150983.23元。至今为止，被告仅仅支付720万元，尚欠5950983.23元。被告未按时付款，造成多次长时间停工，按照约定被告应当承担相应停工损失及延期支付的利息作违约金。被告康普图公司辩称，被答辩人主张答辩人应向其支付工程款5950993.23元，违约金4771884.09元无事实依据与法律依据。答辩人与被答辩人之间的建设工程合同应以2013年6月9日工程承包合同与2014年8月1日工程承包合同补充协议为依据。2013年4月7日所签订的建设工程施工合同已进行实质性的变更，双方无逾期付款损失及违约金的约定，被答辩人举张违约金无事实依据；被答辩人已完成的工程未经竣工验收，未进行结算审计确定。被答辩人提供湖南巨为项目管理有限公司长沙分公司出具的建设工程造价咨询报告不能证明系答辩人委托；即使是答辩人委托，也只能作为答辩人为查清工程量及造价的内部行为，不能作为被答辩人与答辩人之间结算的依据，对被答辩人举张的工程款应经司法鉴定结论作为依据。被答辩人与答辩人之间在确定已完成工程款结算金额后，被答辩人应向答辩人出具等额的建安税发票，如不能提供，答辩人有权拒付工程款或由答辩人在应付工程款中予以扣除进行代扣代缴。被答辩人已完成的工程存在严重的质量问题，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》“第十条建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格的，参照本解释第三条规定处理。第三条（二）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。”规定，本案已完成工程既未验收交付，也未进行质量问题修复，故被答辩人的诉讼请求也不应支持。答辩人已实际支付被答辩人工程款1670万元。本院经审理认定事实如下：一、被告康普图公司提供了原告天义公司（乙方）与被告康普图公司（甲方）于2013年6月9日签订《工程承包合同》复印件。合同载明：第一条工程概况1.1工程名称：湖南城陵矶临港产业新区X光射线机医疗设备生产基地一期工程。…。1.3工程内容：综合办公楼1栋7层框架式结构；宿舍、食堂各1栋3层框架结构；标准厂房2栋各一层…。第十一条付款方式：11.1开工前一周由乙方一次性向甲方交付开工押金50万元人民币。11.2开工后乙方工程设备及主材料进场工程桩基完成，整体进度超过正负零，经甲乙双方确认并由施工鉴定签证后一周内，由甲方一次性支付工程总造价35%给乙方。11.3主体工程封顶后一周内由甲方一次性支付工程总造价的30%给乙方。11.4工程竣工验收合格并经工程决算后一周内由甲方一次性支付工程款总造价的25%给乙方，剩余10%作为质保金1年后支付。11.5若甲方逾期未能支付工程进度款，因此而给乙方带来的经济损失由甲方承担，视情况甲方按所欠款项同期银行贷款利率的2-3倍向乙方支付违约金。原告天义公司在合同“乙方”处加盖了公司印章，陈阳辉签名。被告康普图公司在合同“甲方”处加盖了公司印章。原告天义公司对合同的真实性、合法性提出异议，认为该合同没有提供原件，也没有实际履行该合同。并且，该合同与原、被告于2014年8月1日签订的《工程承包合同补充协议》中载明的《建筑工程施工合同》名称不一致。二、原、被告均提交了原告天义公司（乙方）与被告康普图公司（甲方）于2014年8月1日签订的《工程承包合同补充协议》，协议载明：甲乙双方就湖南城陵矶临港产业新区X光射线机医疗设备生产基地一期工程签订了《建筑工程施工合同》，为进一步明确双方的权利、义务和经济责任，经友好协商，制定如下补充协议条款共同遵守。一、工程概况。1、工程项目名称：湖南城陵矶临港产业新区X光射线机医疗设备生产基地一期工程。…。3、工程内容：综合办公楼1栋7层框架式结构；宿舍、食堂各1栋3层框架结构；…。4、建筑面积：综合办公楼8000㎡；…。5、承包方式：总承包。包括土建、钢结构、基础水电设施、外墙装饰、道路硬化及建设（不含其它隐蔽工程）。6、本工程总造价：暂定总价为4300万人民币…。最终总价以工程决算为准。三、工程调整。由于港区政府整体规划及部署有所调整，工程内容和工程总量有所减少，调整如下：1、工程内容：综合办公楼1栋7层框架式结构；标准化厂房2栋各1层钢结构彩瓦大棚及柱子基础；仓库1栋1层钢结构彩瓦大棚及柱子基础。2、建筑面积：综合办公楼6900㎡；标准化厂房17500㎡；仓库1200㎡。3、本工程总造价：暂定总价2500万人民币。…。其中综合办公楼1200万人民币（含水电及外墙装饰）、标准化厂房1200万元人民币、仓库100万人民币，最终总价以工程决算为准。三、其他事项。本协议是在原建筑工程施工合同的基础上给予的补充，如有相抵触之处以本协议为准。…。原告天义公司在“乙方”处加盖了单位印章，代表人陈阳辉签名。被告康普图公司在“甲方”处加盖了单位印章，代表人廖云峰签名。三、原、被告均提供了原告天义公司（承包人乙方）与被告康普图公司（发包人甲方）于2015年4月7日补充签订《建设工程施工合同》（原件）。首页中合同签订日期涂改为2013年4月7日。合同载明：…。一、工程概况。工程名称：城陵矶临港产业新区医疗设备生产基地建设项目工程；…。二、工程承包范围。1、工程范围：城陵矶临港产业新区医疗设备生产基地办公楼1栋、标准化钢结构厂房1栋和围墙建设项目工程。2、建筑面积：综合办公楼约6800㎡、标准厂房约6600㎡。三、承包方式：总承包（采用包工、包料、包质量、包安全、包工期、包费用）…。五、竣工结算。1、乙方应在竣工验收通过30天内向甲方送交工程决算书。2、本工程结算以最终竣工图实际工程量和甲方认可变更签证单为凭据，按《湖南省建筑工程消耗量定额》、湖南现行计价办法计取，人工工资及材料按岳阳市同期发布信息价并参（据）照湖南岳阳同期同类似工程招投标价格浮动5%作为优惠。…。六、付款方式。1、开工前一周内乙方一次性向甲方交付开工押金50万元人民币。2、开工后，乙方工程设备及主材料进场并打好桩基一周内，由甲方一次性支付给乙方工程总造价的30%。3、标准化厂房主体完成70%，综合办公楼主体工程完成60%，由甲方一次性支付乙方工程总造价20%，同时，退还50万元人民币押金。4、标准化厂房主体完工，综合办公楼主体封顶后，由甲方一次性支付给乙方工程总造价20%。5、标准化厂房装修完成70%，综合办公楼主体完工、外墙落架由甲方一次性支付给乙方工程总造价10%。6、工程余款待竣工验收合格并资料交付、办理决算经审核确认后，甲方在30天内向乙方支付结算总价95%，其余5%作为工程质量保证金。…。十二、工程违约。1、如果甲方工程支付进度款时违约引起工程停工，在停工期间由甲方承担脚手架租金、塔吊租金、项目部人员及勤杂人员工资和民工延误工资，且承担累计延期支付的工程款银行同期贷款利率3倍的利息作为违约金。2、由于甲方未按合同约定支付工程进度款造成的工期延误所造成的一切责任（工期和经济等）均由甲方负责。…。签订时间。本合同于2015年4月7日签订。…。合同生效日期“2015”年涂改为“2013”年。此外，双方工程承包范围、承包方式、工程质量、工期、材料的采购及验收、隐蔽工程和中间验收、工程质量的保修、双方的责任等均作了约定。原告天义公司在合同上加盖了合同专用章，委托代理人江小良在合同上签名。被告康普图公司在合同上加盖了合同专用章，法定代表人李祖茨在合同上签名。四、2016年5月15日，被告康普图公司向原告天义公司发出《合同终止通知书》，载明：我公司与贵公司经过平等、自愿、协商签订了湖南康普图医疗设备生产基地项目工程施工承包合同。合同签订后，我公司已按合同约定履行了各项义务，但贵施工队一再拖延工程施工进度，没有明确的施工进度和完工日期，未能按约履行施工。同时，贵公司已向我公司提交了《工程决算书》（贵公司完成的工程部分，但报价过高，正在审计中），表达了贵公司无法完成后续工程的意思。我方多次催促无果的情（精）况下，为维护我方合法权利，使我单位利益不再受损，早日完成施工，特通知贵公司2016年5月26日前来我公司办理终止办公楼厂房部分的施工承包合同：双方合同解除，并办理工程项目结算（一式两份）。原告天义公司已将结算资料交付被告康普图公司的工作人员。被告康普图的工作人员分别于2016年4月12日、2016年5月30日出具收条，表明已收到原告天义公司提交的结算资料（含签证、施工日志等）五、2019年3月14日，受被告康普图公司委托，湖南巨为项目管理有限公司长沙市分公司作出“湘巨（2019）审字01号”《建设工程造价咨询报告》。报告中建设工程造价审计定案表载明：项目名称：城陵矶临港产业新区医疗设备生产基地建设工程，施工单位：湖南天义建设集团有限公司，建设单位：湖南康普图医疗电子科技有限公司。工程名称包括1、办公楼、1#厂房及附属工程（含土建、装饰、安装、签证），审定金额为12529335.66元；2、漏项工程二次送审结算审定金额为621647.57元。审定金额合计13150983.23元。黄瑞琪在“建设单位代表”处签名、捺印。方峥嵘在“施工单位代表”处签名、捺印。六、被告康普图公司称已累计支付原告天义公司工程款16700000元。庭审时，被告康普图公司未提供相关银行转账凭证的原件，庭后康普图公司亦未在本院指定期间提交。且从被告康普图公司提交的中国工商银行网上银行电子回单（复印件）中发现明显瑕疵，如2013年10月30日，号码为0006-8354-9006-1100的电子回单中，金额大写为：贰佰陆万元整。原告天义公司认可已累计收到被告康普图公司支付的工程款7200000元，对超出部分款项不予认可。本院认为，本案系建设工程施工合同纠纷。就本案争议焦点，分述如下：一、合同效力问题。原、被告就涉案工程签订有三份合同：1、2013年6月9日签订的《工程承包合同》（复印件）；2、2014年8月1日签订的《工程承包合同补充协议》；3、2015年4月7日补充签订的《建设工程施工合同》。如果被告康普图公司能提供合同原件，则三份合同均系双方当事人的真实意思表示，且内容不违反法律禁止性规定，均合法有效。但被告康普图公司至今未提供2013年6月9日签订的《工程承包合同》的原件，故对该合同的真实性本院不予认可。如合同中内容冲突的，则应以双方于2015年4月7日补充签订的《建设工程施工合同》为依据。二、被告康普图公司欠付工程款金额问题。原、被告签订合同后，原告天义公司已实际为被告康普图公司就涉案工程进行了施工。后因故在涉案工程并未完全竣工的情况下，双方解除合同。合同解除后，被告康普图公司为查明原告天义公司完成的工程量，将相关资料提交湖南巨为项目管理有限公司长沙市分公司审计。审计机构的建设工程造价咨询报告为：审定金额合计13150983.23元。现原告天义公司认可该审计结论，被告康普图公司称该审计结论不能作为定案依据，但其未提供相反证据予以推翻。故对原告天义公司完成的工程量本院确认为13150983.23元。被告康普图公司称已累计支付原告工程款16700000元，但其并未提供充证据证实，该意见本院不予采纳。原告天义公司认可已收到被告康普图公司工程款7200000元，被告康普图公司尚应支付原告天义公司工程5950983.23元。原告天义公司收到被告康普图公司工程款后，应依法向被告康普图公司出具合法结算票据。但被告康普图公司不能据此拒绝支付工程款。三、违约金问题。根据原、被告于2015年4月7日补充签订的《建设工程施工合同》第十二约定“如果甲方工程支付进度款时违约引起工程停工，在停工期间由甲方承担脚手架租金、塔吊租金、项目部人员及勤杂人员工资和民工延误工资，且承担累计延期支付的工程款银行同期贷款利率3倍的利息作为违约金”，被告康普图公司应向原告天义支付迟延付款的违约金。违约金的起算点本院酌定为原告天义公司向被告康普图公司交付结算资料完毕的次日，即2016年5月31日。逾期付款违约金标准应依据双方合同约定，即：按中国人民银行一年期同类贷款利率的3倍计算至2019年8月19日；自2019年8月20日至此款清偿之日，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率LPR的3倍（即年利率11.55%）计算。原告天义公司要求被告康普图公司支付因停工期间的塔吊租金等损失款25755632.5元问题。首先，现有证据无法证实原、被告双方解除合同的责任在哪一方。其次，原告天义公司并未提交充分证据以证实损失金额。故对原告天义公司的该项诉讼请求本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第一百一十四条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下：一、被告湖南康普图医疗电子科技有限公司支付原告湖南天义建设集团有限公司工程款5950983.23元及违约金（违约金计算办法：本金5950983.23元，自2016年5月31日算至2019年8月19日，按中国人民银行一年期同类贷款利率的3倍计算；自2019年8月20日算至清偿之日，按全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率LPR的3倍即年利率11.55%计算）；二、驳回原告湖南天义建设集团有限公司的其他诉讼请求。上述款项，限义务人于本判决生效之日起十日内一次性付清。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费101591元，减半收取50795.5元，由被告湖南康普图医疗电子科技有限公司负担42000元，原告湖南天义建设集团有限公司负担8795.5元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省岳阳市中级人民法院。审判员  何文华二〇二〇年十二月二十四日书记员  翁 杏附：1、上诉费缴纳通知：上诉人应在提交上诉状时，向湖南省岳阳市中级人民法院核实、预交上诉案件受理费。上诉费收款单位：湖南省财政厅国库处非税收入汇缴结算户，账号：×××93，开户行：中国银行湖南省分行营业部。汇款至以上账户的，请在缴款后将缴费凭据传真至岳阳市中级人民法院立案一庭或ＱＱ邮箱（请备注上诉人姓名及一审案号）。传真号：0730-8840731，查询号0730-8856331。ＱＱ邮箱：×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。上诉人在上诉期满后七日内仍未交纳诉讼费用的，按自动撤回上诉处理。2、相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十四条第一款当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。