山东省威海市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁10民终3264号上诉人(原审原告、反诉被告）:烟台市艳丽空间装饰工程有限公司，住所地烟台市莱山区迎春大街**。法定代表人：张金丽，董事长。委托诉讼代理人：吴树林，山东鲁通律师事务所律师。上诉人(原审被告、反诉原告)：威海福地缘温泉大酒店有限公司，，住所地威海市文登区南海新区金海路西环海路南。法定代表人：杨荣明，董事长。委托诉讼代理人：赵磊，山东昀明律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨水生，男，系威海福地传奇水上乐园副经理。上诉人烟台市艳丽空间装饰工程有限公司（以下简称艳丽公司）因与上诉人威海福地缘温泉大酒店有限公司（以下简称福地缘公司）装饰装修合同纠纷一案，不服山东省威海市文登区人民法院（2019）鲁1003民初5754号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年10月29日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。艳丽公司上诉请求：1.撤销一审判决，依法改判无需扣除艳丽公司水电费6000元、检测费13000元、浴缸款22575元，无需扣留质保金203298.42元，改判福地缘公司支付自艳丽公司自起诉之日起至实际给付工程款之日止按同期同类贷款利率计算的利息，改判鉴定费35584元由福地缘公司承担。2.本案一、二审诉讼费由福地缘公司负担。事实与理由。一、一审判决认定应从工程款中扣除水电费、检测费无事实依据。1.福地缘公司主张扣除工程水电费，应由福地缘公司承担举证责任，在福地缘公司未举证证实水电费实际发生及水电费具体数额的情况下认定水电费6000元由艳丽公司承担无任何依据。2.关于施工材料检测费，首先，涉案工程施工材料均是经福地缘公司认可的施工材料，施工期间福地缘公司安排相关负责人实时在场监督并派驻监理，对于材料的使用未提出任何异议，在2017年11月1日双方现场确认过程中福地缘公司亦未就材料使用提出任何异议，视为对材料的认可；其次，涉案工程材料均附有厂家的出厂合格证，也有相应检验报告，艳丽公司于2020年1月2日提交部分材料包括石膏板、轻钢龙骨、阻燃板等的检验报告均是由资质检测中心出具，已满足检测条件，无需另行委托检测，故检测费用不应另行产生；再次，关于检测费数额，一审判决在无参考标准前提下认定13000元无事实及法律依据。二、关于浴缸款金额的认定有误。艳丽公司共采购并安装浴缸23套，其中方形浴缸16套，价格为6000元每套，圆形浴缸7套，价格为6500元每套，艳丽公司均已供货并安装，该事实在2017年11月1日双方现场确认签字材料中未提出浴缸缺失异议足以证实，一审判决认定浴缸单价系发票载明的未含税价格，浴缸总价款应为141500元，扣除浴缸款22575元不当。三、一审判决扣留质保金203298.42元错误。首先，因涉案合同为无效合同，合同无效即自始无效，关于质保期质保金的条款亦为无效条款；其次，涉案工程已于2017年交付福地缘公司使用，已过合同约定质保期；再次，福地缘公司已起诉要求修复费用，该费用即涉案工程修复至合格工程的全部价款，即艳丽公司无其他瑕疵保证责任。故工程款应全额支付，不应扣留质保金。四、关于逾期支付工程款的利息，艳丽公司要求自起诉之日支付利息应予支持。福地缘公司辩称，一、合同第五条第2款约定的固定综合单价中包括检测费，但艳丽公司施工所用的材料未经报验和检测，检测费应从工程造价中扣除，一审判决综合案涉工程量分析，将检测费酌定为13000元并由艳丽公司承担正确。合同第十三条第2款第(6)项约定艳丽公司应承担水电接驳点到施工点的管道铺设费用、水电表自行安装并承担自身施工用水、电费用，但水电表由艳丽公司掌控，其应当提供其用水、用电具体数额的相关证据，在艳丽公司拒不提供的情况下，一审判决结合案涉工程实际施工量，将水电费酌定为6000元并无不妥。二、鉴定意见确定“涉案房间的浴缸安装时的市场价浮动范围3500-7000元/个”，经一审法院和鉴定机构勘察现场确定艳丽公司实际安装20个浴缸，浴缸费用应为3500元×20个=70000元。艳丽公司实际安装20个浴缸，却要求按23个浴缸结算无事实依据。三、合同约定案涉工程的质量保修期为两年，保修期满福地缘公司收到艳丽公司要求返还工程质量保修金的书面文件后30个工作日内，在扣除艳丽公司应承担的维修费用及其他应由艳丽公司承担的费用后，将剩余保修金无息返还艳丽公司。双方并约定了质量保修责任。虽然合同无效，但艳丽公司应保证工程质量，且本案因艳丽公司不具备施工资质才导致合同无效，责任完全在艳丽公司，不能因合同无效而损害福地缘公司的利益，故应参照适用合同约定的质保期、质保金和质量保修责任的约定。福地缘公司虽然起诉艳丽公司要求支付修复费用，但属于工程完工之前因艳丽公司施工存在质量问题要求艳丽公司承担返工修复责任，并非工程竣工验收合格交付使用之后的质量保修责任，故一审判决依法扣留质保金正确。四、艳丽公司未按合同约定履行，违约在先，虽福地缘公司支付首期工程款高达200万元，但艳丽公司始终未给福地缘公司出具增值税专用发票，根据合同约定福地缘公司有权拒付该节点的剩余工程款。在艳丽公司违约没有提供增值税专用发票的情况下，福地缘公司考虑到施工进度，仍然支付首期工程款200万元，当时艳丽公司并未提出异议，也并未影响进场施工，更不属于福地缘公司的违约行为；艳丽公司擅自停工，迄今仍有部分物品及家具未进场，且艳丽公司违反合同约定，所有装修材料均拒不提交监理及福地缘公司清点检验；艳丽公司未按合同约定的工程质量标准施工，其施工的工程存在大量质量问题，拒不按照监理公司和福地缘公司的要求返工修复；艳丽公司严重延误工期；艳丽公司以上行为均构成违约在先，属根本违约，福地缘公司依法享有履行抗辩权，有权拒付工程款。福地缘公司截止到2018年2月已支付给艳丽公司工程款3840833元，已超付工程款，福地缘公司在付款行为上不存在任何违约行为，艳丽公司要求福地缘公司支付工程款利息损失无依据。福地缘公司上诉请求：撤销一审判决第一项，改判驳回艳丽公司要求支付工程款、浴缸款的诉讼请求。事实与理由：一、合同约定，单个房间工程造价为固定单价×房间净面积，房间净面积特别注明“以设计面积为准，阳台不计面积，已包含在综合单价内”，故阳台面积不应计入房间净面积。争议工程造价96831.96元，不应在无争议工程造价之外另行计算。一审判决未按合同约定的房间净面积计算工程造价，而将阳台面积44.4平方米计入工程造价，并将该争议工程造价96831.96元在无争议工程造价之外另行计算，该认定错误。二、一审判决认定浴缸价值过高。艳丽公司安装的浴缸均为劣质产品，其虽提供23个浴缸发票，但福地缘公司对该发票的证据效力和证明力提出异议，艳丽公司未能提供其实际支付浴缸款的付款凭据，发票不能证明浴缸的实际价值。青岛公信永和工程管理咨询有限公司鉴定意见确定“涉案房间的浴缸安装时的市场价浮动范围3500-7000元/个”，经鉴定机构勘察现场艳丽公司实际安装20个浴缸，浴缸款应为3500元×20个=70000元，一审判决认定浴缸价值达118925元过高。三、福地缘公司实际已超付工程款153.3元，应驳回艳丽公司要求福地缘公司支付工程款、浴缸款的诉讼请求。艳丽公司辩称，一、关于净面积的计算方式，涉案合同约定房间净面积以设计面积为准，阳台不计面积，合同已载明净面积为2175.48平方米与附件中载明的净面积相同；青岛公信永和工程管理咨询有限公司出具报告中载明的房间净面积总计2175.48平方米已是扣除阳台面积的房间设计面积总和，福地缘公司要求再扣除实测面积与设计面积之间有差额的部分即争议造价96831.96元无事实依据。二、关于浴缸价格的认定，艳丽公司已提供发票予以证实且经青岛公信永和工程管理咨询有限公司出具的意见，购买价格在合理范围内，另艳丽公司已全部安装涉案的23个浴缸，在2017年11月1日的现场查验形成材料中未提出浴缸缺失的异议，艳丽公司要求按照发票支付1415000元应予支持。三、青岛公信永和工程管理咨询有限公司鉴定确认涉案工程工程量共计4084968.49元，不存在福地缘公司所称的超付工程款情形。综上，请求依法驳回福地缘公司上诉请求。艳丽公司向一审法院起诉请求：一、判令福地缘公司支付装饰工程款2507279.11元，并从2017年9月2日起按日万分之五向艳丽公司支付违约金；二、判令福地缘公司支付艳丽公司垫付的购买浴缸款141500元。艳丽公司最终变更诉讼请求为：判令福地缘公司支付拖欠的工程款666446.11元、浴缸款141500元，共计807946.11元，并以807946.11元为基数，按年息4.35%计算起诉后的利息。福地缘公司向一审法院反诉请求：一、判决艳丽公司向其提供工程款3840833元的增值税专用发票；二、判决艳丽公司支付15吨水泥款7500元。一审法院认定事实：2017年8月18日福地缘公司（甲方）与艳丽公司（乙方）签订编号为FD2017-053《酒店装修施工合同》一份，约定：乙方承包甲方的福地传奇水上乐园二期酒店四至八层套间装饰装修工程，方式为包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工的全包管理模式；合同约定竣工日期为2017年8月28日；标准间施工前先送材料样品，经甲方确认，房间格式布局按照甲方提供的已经完工的样板间施工；施工装修效果和材质以六层已做好的样板间为准，其中木饰面更改为竹木纤维板；浴缸甲供，乙方负责安装；套装门为临时门，乙方在2017年9月30日前更换为与样板间相同的木门，阳台按样板间装修；本合同为固定单价合同，合计23间（综合单价不包含家用电器、、地暖全套床垫床品全套、入户门禁锁），单个房间工程造价为固定综合单价2180.9元/平方×房间净面积（房间净面积以设计面积为准，阳台不计面积，已包含在综合单价内。具体的房间户型、面积以图纸为准）；工程预算总价=2175.48平方米×2180.9元/平方米=4744504.33元；工程款支付方式：合同签订后甲方支付工程预算造价的50%，乙方将房间内所有物品及家具进场后经监理及甲方清点检验合格后支付工程总预算造价的30%（支付到工程预算总造价的80%）；所有房间装修完毕后，并经监理、甲方验收合格后付工程总预算造价的15%，剩余总款的5%作为工程质量保修金，本工程的质量保修期为2年，自工程验收合格交付使用之日起计，因承包人的原因导致工程无法按规定期限进行验收的，质量保修期从实际验收之日起计算。工程款拨付时，乙方应向甲方提供等额的增值税专用发票（税率3%），如乙方不能及时提供发票，甲方有权不付款；工程所用材料全部由乙方采购，乙方材料进场时，应提供报验资料，经甲方、监理工程师检查合格后方能用于工程施工，如经检验乙方提供的材料不合格，乙方应负责无偿更换，并承担给甲方造成的损失，如造成工期延误，还应承担工期延误的违约责任；分项工程达到中间验收并经乙方自检合格后，乙方提前24小时通知甲方、监理工程师，经验收合格，甲方、监理工程师签字认可后方可继续施工；工程具备单项竣工验收条件后，乙方应向甲方、监理提交单项竣工验收通知和完整的验收资料，甲方收到书面验收通知后7天内，组织有关人员验收，并在验收后7天内给予批准或提出修改意见，乙方按要求修改，并承担修改费用；本工程实际单项竣工日期为甲方实际确认的日期，验收后需修改才能达到单项竣工要求的，乙方修改后经甲方验收合格并签字的日期为竣工日期；工程交付后凡属工程遗留问题，乙方在接到甲方书面通知后48小时内组织整改，逾期甲方将组织整改，一切费用均由乙方承担；因乙方原因造成工程的质量问题时，乙方必须在甲方规定的时间内负责无偿调换、修补、返工直至工程质量完全符合规范要求，乙方应承担因此给甲方造成的实际经济损失，如因此造成工期延误，还应承担工期延误的违约责任；如经甲方书面通知后乙方仍未能采取相关的补救措施或采取相关补救措施后仍未能达到工程质量标准的，甲方有权单方面终止合同；因甲方未能按合同约定支付工程款，甲方应承担的违约责任：每拖延付款一天甲方应向乙方支付单项工程总预算万分之五的违约金，违约金总额不超过工程预算的10%；因乙方原因造成工期延误，乙方应承担的违约责任：每拖延工期一天，乙方应向甲方支付单项工程造价万分之五的违约金，如乙方原因工期延期达7天，甲方有权单方解除合同，并由乙方承担造成的一切损失并赔偿甲方合同工程总预算30%的违约金；因乙方局部分项施工质量不合格，乙方应承担的违约责任：乙方无偿修复至约定的质量标准，工期不变；工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府主管部门的验收，乙方承担由此给甲方造成的损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过竣工验收，由此造成工期延误的，乙方须承担违约责任，工程经返工后仍不能通过验收的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失外，还须向甲方支付合同总预算30%的违约金。合同还约定了其他事项。合同签订后，艳丽公司进场施工，施工过程中，针对艳丽公司存在的施工质量问题，监理公司、福地缘公司先后于2017年8月24日、9月5日、9月17日、9月19日、9月26日、9月28日向艳丽公司发出监理通知单、工程联系单，艳丽公司工作人员予以签收。2017年11月1日双方就施工的工程质量问题进行现场勘查，艳丽公司工作人员在勘查笔录上签字认可。2017年8月29日威海市福地缘温泉大酒店举办开业典礼，艳丽公司施工停工一天，次日恢复施工。艳丽公司装修的套间未交付使用。合同履行过程中，福地缘公司支付工程进度款200万元，2018年2月支付1840833元，合计支付工程款3840833元，艳丽公司未提供增值税专用发票。另，艳丽公司主张其购买浴缸在装修的工程中进行了安装，垫付浴缸款141500元；艳丽公司工作人员在施工中向福地缘公司借走水泥15吨。重审查明，艳丽公司无装饰装修施工资质。重审期间，艳丽公司申请对其就案涉工程进行施工的装饰装修工程造价进行鉴定，一审法院委托山东大明咨询有限公司进行鉴定，因未能按照要求补充提交证据，该鉴定机构终止鉴定。双方均同意选择青岛公信永和工程管理咨询有限公司进行鉴定，该鉴定机构出具青公信价鉴字（2020）026号工程造价鉴定意见书，意见为：艳丽公司已施工的福地传奇水上乐园二期四、五、六、八层套房23间装饰装修无争议工程造价鉴定值为3988136.53元，鉴定值已扣除甲供的海马毯和窗帘费用29256元，扣除甲供后艳丽公司已实际施工部分占应施工部分的比例为85.81%；有争议工程造价鉴定值96831.96元。特别事项说明：1.艳丽公司已施工的23间装饰装修工程造价已扣除未施工项目费用，修复费用及材质差价未在本次工程造价鉴定中考虑。2.有争议工程造价96831.96元是因为对合同约定理解不同，若采用扣除阳台后的套房设计建筑面积，应计入争议造价；若采用室内装修测量面积，则不计入争议造价；如何计入法院裁决。3.本工程造价鉴定值不包含浴缸的采购安装费用。4.对于施工过程中发生变更的项目，如沙发背景墙、床头背景壁画等项目不做价格调整。5.对于福地缘公司提出的电视背景墙无阻燃板处理、防水只做一遍等隐蔽项目以质量鉴定报告为准。艳丽公司支付鉴定费71168元。关于有争议的工程造价96831.96元如何认定问题。一审法院认为，案涉合同约定房间净面积以设计面积为准，阳台不计面积，已包含在综合单价内，在该合同工程预算中房间净面积总计为2175.48平方米（已扣去阳台面积）。因此，应采用扣除阳台后的套房设计建筑面积，该笔96831.96元工程款应计入争议造价。关于水电费部分。案涉合同约定，艳丽公司应承担水电接驳点到施工点的管道铺设费用、水电表自行安装并承担自身施工用水、电费用。但艳丽公司不能提交其用水、用电的具体数字，陈述约需要2000元至3000元。福地缘公司主张案涉工程艳丽公司产生水电费20000元。一审法院认为，双方合同约定由艳丽公司自行安装水表电表，以明确其实际用量，但艳丽公司未提供证据证明，应承担不利后果。结合案涉工程其实际施工量，酌定水电费为6000元。福地缘公司主张，因艳丽公司不具备装修资质，因此，6%的管理费和税金不应计入工程造价，另，约定的固定单价中包括检测费，但艳丽公司施工所用的所有材料均未经报验和检测，因此，检测费应从工程造价中扣除。艳丽公司对此不予认可。一审法院认为，案涉工程双方约定为固定综合单价计算合同价款，而不是按照定额的方式计算工程款，约定的价款系双方真实意思表示，符合双方在签订案涉合同时对该合同收益及支出的预估，且对于施工资质问题，福地缘公司在签订合同时亦有权要求艳丽公司提供审核，其未尽审核义务，现要求扣除该费用，不予支持。案涉合同约定，标准间施工前先送材料样品，经甲方确认。本案监理单位虽然在2017年8月24日的监理通知中载明材料未报验未送检，要求整改，但福地缘公司及监理公司对艳丽公司仍继续使用材料施工的行为并未予以制止，致使艳丽公司已将材料实际用于案涉工程，对于所用材料存在不符合质量标准的情形，在福地缘公司起诉艳丽公司质量赔偿的案件（5726号）中予以解决。对于检测费应否予以扣减的问题。重审期间，艳丽公司提交检验报告三份，但未能提供材料进入施工现场按照规范要求抽样检测的报告，因案涉工程在进行验收时需要出示材料检测报告单，因此，检测是必须履行的程序，根据案涉合同的约定，检测费已包含在固定综合单价中，艳丽公司应支付给福地缘公司。因艳丽公司违反合同约定，不进行施工材料进场检测，应承担不利后果。综合案涉工程量分析，检测费酌定为13000元，该笔检测费从福地缘公司应付的工程款中扣减。综上，案涉工程应付工程款为4065968.49元（3988136.53元＋96831.96元－6000元－13000元）。重审期间，福地缘公司在5726号案件中申请对案涉浴缸安装时的市场价进行鉴定，该鉴定机构出具青公信价鉴字（2020）025号鉴定意见，涉案房间的浴缸安装时的市场价浮动范围3500-7000元/个。关于浴缸的说明：艳丽公司提供发票证明采购23个浴缸，并反映实际施工时安装了23个浴缸，但现场勘察时仅看到20个浴缸，其中直径1.5米的圆形浴缸5个，长1.5米椭圆形浴缸15个，504、5016、6016房间未看见浴缸；浴缸采购渠道不同，市场价浮动范围较大，鉴定意见只能给出市场浮动范围供参考，建议结合实际采购价考虑产生的费用。结合艳丽公司提供的发票，其单价均在鉴定的市场浮动范围，对于浴缸数量以现场已经安装的浴缸为计算依据，结合其实际支出的费用，浴缸价值计算为118925元（6310元×5个＋5825元×15个）。一审法院认为，法律规定，承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，建设工程施工合同无效。本案艳丽公司未取得装饰装修施工资质，案涉装饰装修施工合同无效。涉案工程艳丽公司未施工完毕，未经竣工验收合格，对于艳丽公司已实际施工的部分存在的质量等问题，福地缘公司已另案请求赔偿。通过艳丽公司赔偿损失的方式，案涉工程可达到验收合格的标准。因此，对于艳丽公司主张支付工程款的合理部分，福地缘公司应予以支付。根据庭审查明的事实，福地缘公司应付艳丽公司工程款4065968.49元。案涉施工合同虽然系无效合同，但工程质量应予以保证，合同中关于质保金的约定对双方具有约束力。案涉工程款为4065968.49元，5%质保金即203298.42元，在本案应予以保留，在具备返还条件时予以返还。另，福地缘公司应支付浴缸款118925元。基于以上，福地缘公司应付工程款4065968.49元，减去保留的质保金203298.42元，再加上浴缸款118925元，计款3981595.07元，兑除已支付的3840833元，余款140762.07元福地缘公司应予以支付。案涉合同约定，如果艳丽公司不能及时提供发票，福地缘公司有权不付款。艳丽公司至今未能提供增值税专用发票，其请求福地缘公司支付工程款产生的利息损失，不予支持。福地缘公司反诉要求艳丽公司提供已付款等额的增值税专用发票，有合同依据，予以支持。福地缘公司主张艳丽公司借走水泥15吨，艳丽公司无异议，故福地缘公司要求艳丽公司支付水泥款7500元，亦予以支持。双方其他主张及抗辩，于法无据，不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第三条第一项、第十八条之规定，判决：一、威海福地缘温泉大酒店有限公司支付烟台市艳丽空间装饰工程有限公司工程款、浴缸款140762.07元；二、烟台市艳丽空间装饰工程有限公司支付威海福地缘温泉大酒店有限公司水泥款7500元；三、烟台市艳丽空间装饰工程有限公司于判决生效后十日内向威海福地缘温泉大酒店有限公司提供金额为3840833元的增值税专用发票；上述一、二项兑除，威海福地缘温泉大酒店有限公司于判决生效后十日内支付烟台市艳丽空间装饰工程有限公司133262.07元，汇至烟台市艳丽空间装饰工程有限公司在中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行账号为37×××61账户中；四、驳回烟台市艳丽空间装饰工程有限公司其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费11879元，由烟台市艳丽空间装饰工程有限公司负担8764元，威海福地缘温泉大酒店有限公司负担3115元；反诉案件受理费75元，由烟台市艳丽空间装饰工程有限公司负担；鉴定费71168元，烟台市艳丽空间装饰工程有限公司、福地缘温泉大酒店有限公司各负担35584元。二审期间，当事人围绕上诉请求提交新证据，本院组织双方进行了证据交换和质证。艳丽公司提交烟台坤聚商贸有限公司出具的证明及营业执照复印件各一份，拟证实艳丽公司实际供货并安装23套浴缸，福地缘公司应全额支付相关费用及不同型号的浴缸单价，一审计算价格时采纳未含税价格有误。经质证，福地缘公司对上述证据的真实性和证明内容均有异议，主张证明无法定代表人或负责人的签字确认，不符合证据的形式要求。艳丽公司作为专业的装修公司与相关材料供应商存在合作关系，出具该份证明的坤聚公司与艳丽公司存在利益关系，证明内容不可信。该份证明中记载艳丽公司已支付全部价款，但无论是在原一、二审，还是重审一审，福地缘公司均要求艳丽公司出具浴缸款付款的银行流水，但艳丽公司始终未能提供，表明该款项并未实际支付，另外根据一审法院和鉴定机构的现场勘查能够确定实际安装浴缸20个，三个房间无任何安装浴缸的痕迹，且因为三个房间的卫生间面积小，而艳丽公司安装其他浴缸的尺寸太大，根本无法在三个没有安装浴缸的房间安装浴缸，故艳丽公司称其安装23个浴缸与事实不符。本院对一审查明的其他事实予以确认。本院认为，本案争议焦点：一、案涉水电费、检测费应否扣除；二、涉案争议的工程造价应如何认定；三、浴缸款价格应如何确定；四、涉案工程质保金应否返还；五、工程款利息应否计算。一、关于案涉水电费、检测费应否从工程造价中扣除的问题。关于水电费，合同约定，艳丽公司自行安装水表、电表并承担其施工部分的水电费用，该施工部分的水电费用应由艳丽公司承担。诉讼中，艳丽公司应举证证其已施工工程部分的水电费用的具体数量和费用，但艳丽公司未能提供，应承担举证不能的法律后果。一审判决综合双方当事人关于涉案工程发生水电费用的陈述，结合案涉工程艳丽公司实际施工量情况，酌定水电费数额6000元并无不妥。艳丽公司主张福地缘公司未举证证实已施工部分的水电费用故不应酌定扣减该项费用，与施工事实不符，证明责任分配有误，不予采纳。关于检测费，合同约定，检测费已包含在固定综合单价中，案涉工程在验收时艳丽公司需要出示材料检测报告单。现查明，艳丽公司未进行施工材料进场检测，违反了合同约定。艳丽公司提供出厂合格证及检验报告不足以证实所用施工材料符合约定且经实际检测合格，不能免除艳丽公司对进场施工材料按约定进行检测的合同义务。在双方均无法确定检测费数额的情况下，一审判决综合案涉工程的施工情况、工程量、鉴定机构意见，酌定检测费用13000元并无不妥。艳丽公司主张检测费未实际发生且不应扣减，与合同约定不符，理由不当，亦不予采纳。二、关于涉案争议工程造价应如何计取的问题。鉴定意见载明：有争议工程造价96831.96元是因为双方对合同约定理解不同，若采用扣除阳台后的套房设计建筑面积，应计入争议造价；若采用室内装修测量面积，则不计入争议造价。涉案合同约定，房间净面积以设计面积为准，阳台不计面积，已包含在综合单价内，在该合同工程预算中房间净面积总计为2175.48平方米（已扣去阳台面积）。根据约定优先原则，本案工程应采纳扣除阳台后的套房设计建筑面积而非实际测量面积计算工程造价。据此，一审判决采用扣除阳台后的套房设计建筑面积，参照鉴定意见将争议工程造价96831.96元计入工程总造价中，符合合同约定和鉴定意见，予以确认。福地缘公司主张应采纳室内装修实际测量面积或将该争议造价从扣除阳台后的套房设计建筑面积扣除，理据不足，不予采纳。三、关于浴缸材料款价格应如何确定的问题。经鉴定机构组织双方现场勘察，确认现场浴缸仅有20个，其中圆形浴缸5个，椭圆形浴缸15个。艳丽公司主张现场浴缸应为23个，与勘验事实不符，证据不足，不予认定。艳丽公司虽然提供了购买23套浴缸发票及聚坤公司出具的证明，但其数量、价格与勘验数量和市场参考价格出入较大，艳丽公司多次诉讼中均未能提供已实际支付浴缸款的有效付款凭证，结合上述证明不符合证据的形式要件且出证单位与艳丽公司存在利害关系等情况，该发票及证明均不足以证实艳丽公司实际购买了23套浴缸及其价格中未含税。因浴缸市场价浮动范围较大，鉴定机构仅能给出浮动范围参考，一审结合该鉴定意见采纳未含税价格认定涉案20个浴缸的材料价格，并无不妥，予以确认。艳丽公司主张一审认定的浴缸数量和价格有误，证据不足，不予采纳。福地缘公司主张一审认定的浴缸价值过高，艳丽公司安装的浴缸均为劣质产品，亦未提供有效反驳证据，亦不予采纳。四、关于涉案工程质保金应否返还的问题。即使建设工程施工合同无效，亦不能免除艳丽公司对涉案工程负有法定的返修义务和保修义务。涉案工程艳丽公司并未全部完工，更未经验收合格，尚不具备合同约定或法律规定的保修责任所对应的质保金之返还条件。另案中，福地缘公司起诉艳丽公司主张案涉工程存在质量问题应支付相应的修复费用，但该修复费用系艳丽公司应承担工程质量问题的返工修复责任，而非保修责任，艳丽公司现主张上述修复费用系涉案工程修复至合格工程的全部价款，艳丽公司无需再承担法定保修责任，与法、理相悖，不予采纳。据此，一审判决认为质保金应予保留、待具备返还条件时予以返还，并无不当,本院予以维持。五、关于工程款利息应否计付问题。涉案工程款利息属于逾期付款的损失范畴。涉案合同约定，若艳丽公司不能及时提供发票，福地缘公司有权不付款，该约定表明福地缘公司依约享有要求艳丽公司在福地缘公司支付工程款同时提供对应工程款增值税专用发票的同时履行抗辩权。现查明，艳丽公司至今未能提供增值税专用发票，福地缘公司有权不付款，亦即福地缘公司未付款行为不构成违约，作为逾期支付工程款的利息损失亦不存在。故艳丽公司要求福地缘公司支付逾期支付工程款产生的利息损失一审未予支持并无不当。综上，艳丽公司、福地缘公司的上诉请求均不能成立，应予驳回；原判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费8622元，由烟台市艳丽空间装饰工程有限公司负担5507元，威海福地缘温泉大酒店有限公司承担3115元。本判决为终审判决。审判长  于大海审判员  张丽萍审判员  郭林涛二〇二〇年十二月二十八日书记员  刘双双