广西壮族自治区昭平县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂1121民初1547号 原告：贺州市雅琦装饰有限公司，统一社会信用代码：91451102MA5NQYN400，住所地：贺州市太白社区建宁巷**。 法定代表人：黄畅，自然人独资公司经营者。 委托诉讼代理人：李建辉，广西卓秀律师事务所律师。 委托诉讼代理人：陈富壹，广西卓秀律师事务所实习律师。 被告：陈巧连，女，1972年04月02日出生，汉族，居民，住广西昭平县。 被告：黎亿钟，男，1984年06月26日出生，汉族，居民，住广西昭平县。 被告：胡林修，男，1969年04月02日出生，汉族，居民，住广西昭平县。 原告贺州市雅琦装饰有限公司与被告陈巧连、黎亿钟、胡林修装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年10月15日立案受理后，依法适用简易程序并公开开庭进行审理。原告的委托诉讼代理人李建辉、陈富壹，被告陈巧连、黎亿钟、胡林修到庭参加诉讼。本案经本院主持调解未果，现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1.请求法院判令依法解除原告与被告于2019年11月30日签订的《室内装饰装修合同》。2.判令被告方支付原告所完成装修工程剩余价款701,532.9元。3.判令被告方按工程总价款的5%支付违约金84,500元。4.判令被告方承担本案原告支付的律师服务费30,000元。5.本案诉讼费由被告方承担。 事实和理由：被告因贺州市昭平县黄姚镇酒壶巷商铺1#12.13号一楼及1#12.13.14.15.16.17.18号二至四楼酒店装修(龙裕酒店），与原告于2019年11月30日签订《室内装饰装修合同》，约定由原告包工、包材料，按工程装修项目清单施工，工程价款总造价1,500,000元；后因增加工程项目，双方签订补充合同增加190,000元工程，在施工过程中在合同清单外再增加116,499.6元工程。原告进场施工后，被告支付770,000元工程款。因被告方合伙人内部矛盾，2020年5月14日被告合伙人将酒店大门上锁，导致原告无法进入酒店按合同完成装修工程。原告于2020年7月1日致函给被告，要求被告方收到函告3日内赔偿原告的误工损失，并将酒店大门锁打开让原告按合同继续完成装修工程，否则视被告方同意原告退场。被告接到函告后没有赔偿原告误工损失，至起诉之日也没有把酒店大门锁打开通知原告进场。由于被告方的原因无法继续履行合同。现原告要求解除与被告签订的合同，支付原告所完成的工程量剩余工程价款701,532.9元，并按合同总工程价款1,690,000元的5%支付违约金84,500元，承担原告因处理本案纠纷所支出的合理律师代理费30,000元，上述费用由三被告负连带赔偿责任。特致诉。 被告陈巧连辩称，合伙人内部因矛盾确实将大门锁上造成原告无法运送大件物品进行装修，对此其个人并不能作主。本案纠纷，希望能通过其他的方式解决。 被告胡林修辩称，尚欠装修工程701,532.9元是事实；合伙人内部暂时没有解除合同的打算，后续的工作也有很多，需要时间去处理。被告锁门之后也告知了原告，不同意负担违约金和律师费。 被告黎亿钟同意上述被告的答辩意见。 原告围绕诉讼请求向本院提交了《室内装饰装修合同》及《附件》和《补充合同》、《报警记录回执》、《误工函》、《完工清单》及《变更工程清单》、《贺州市雅琦装饰有限公司2020年5、6月份工资表》、《酒店用品购销合同》、《收据》、《民事委托代理合同》等证据。各被告均未向本院递交证据。经质证，对各方当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。被告对原告递交的《贺州市雅琦装饰有限公司2020年5、6月份工资表》的关联性有异议，认为是原告公司内部的管理，与被告无关；对《酒店用品购销合同》，认为还没有进场，后续可以继续进场装修；对其他证据，认为时值疫情，依照有关规定可以延期装修。本院对有异议的证据经分析认证认为：1.《贺州市雅琦装饰有限公司2020年5、6月份工资表》。被告锁门造成原告无法运送大件物品进行装修、导致工期停工、延长，但原告并没有提供证据证明本案装修业务是该公司同期唯一业务，工期停工、延长期间所应支付的工人工资与本案没有必然的因果关系，对其证明力，本院不予确认。2.《酒店用品购销合同》，相关货物并不在本案701,532.9元诉讼标的额内，且仅是向厂家预定、没有交付装修，不必然产生费用。故对其证明力，本院不予确认。 综合全案证据及原、被告的述辩意见，根据庭审笔录，本院确认如下法律事实：三被告合伙经营黄姚镇龙裕酒店。2019年11月30日，原告与被告签订《室内装饰装修合同》，以包工、包料的方式承接三被告经营的“龙裕酒店”（贺州市昭平县黄姚镇酒壶巷商铺1#12.13号一楼及1#12.13.14.15.16.17.18号二至四楼）装饰装修工程，约定由原告按工程装修项目清单施工，工程价款总造价1,500,000元，工程期间自2019年11月30日起至2020年4月30日止。原告进场施工后，因增加工程项目，双方先后签订补充合同增加190,000元和116,499.6元工程。在施工过程中，被告支付770,000元工程款。因“新冠病毒”疫情影响，双方约定工程期限延期至2020年7月30日止。2020年5月14日，因被告内部矛盾，被告胡林修将酒店大门上锁，造成原告无法运送大件物品进入酒店装修。2020年7月1日，经原告致函被告要求在收到函告3日内赔偿原告的误工损失、将酒店大门锁打开以便原告继续履行合同，否则视为被告方同意原告退场。被告接到函告后没有按通知履行。2020年10月15日，原告向本院提起诉讼。 另案查明，被告胡林修因合伙人内部矛盾于2020年5月14日至2020年7月2日将酒店大门上锁；其他小门仅可出入进行小物件装修。因合伙矛盾，陈巧连于2020年7月20日向本院提起解除合同之诉，本院于2020年9月22日作出（2020）桂1121民初1062号民事判决，确认陈巧连与胡林修于2020年2月1日签订的《酒店合伙协议书》于2020年7月20日解除；胡林修不服判决提起上诉后又撤回，该判决已发生法律效力。 本案的主要争议焦点为：1.原告诉请解除合同是否符合法律规定？2.原告诉请按5%支付违约金并需被告支付律师费30,000元有何依据？ 本院认为，依法成立的合同受法律保护，合同相对人应全面履行合同义务。原、被告因酒店装修签订《室内装饰装修合同》及补充合同，原告具备施工资质，合同是双方的真实意思表示、内容符合法律规定，依法成立有效。合同履行后，经被告确认原告共施工计款1,471,532.9元，扣除被告已支付的770,000元外，被告确认尚欠701,532.9元未支付，原告据此诉请被告支付工程款701,532.9元，本院予以支持。 关于原告诉请解除合同的问题。《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款第四项规定“当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”，守约方可以解除合同。本案中，被告胡林修因合伙人内部矛盾，于2020年5月14日至2020年7月2日将正在装修中的酒店大门锁上，造成原告无法按合同约定装修大件物品，也无法在约定的延期至2020年7月30日前完成施工。特别是被告间因合伙矛盾经诉讼被法院确认解除《酒店合伙协议书》，且合伙人间未能就合伙进行清算、拖欠原告已完成工程量的巨额工程款。因此，原告有充分的理由拒绝继续履行《室内装饰装修合同》。据此，本院确认被告构成违约并致使本案合同目的不能实现，故原告的本项诉请，理据充分，本院予以支持。 关于原告诉请的违约金84,500元问题。《室内装饰装修合同》第六条违约责任规定：合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。现被告胡林修因合伙人内部矛盾锁上酒店大门导致原告无法装修大件物品造成无法按期完成装修，被告合伙人间通过诉讼解除合伙关系，且未进行合伙清算、无法向原告支付工程款，该行为实质上导致《室内装饰装修合同》无法继续履行、实质上与原告解除了合同。故原告依合同约定诉请按合同总金额1,690,000元的5%计付违约金84,500元，理据充分，本院予以支持。 关于原告诉请的律师费30,000元的问题。《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案诉讼，系因被告的违约行为所引起，原告提起诉讼是合法维权，其在维权过程中所额外支出的费用属于损失，依法由违约方即被告赔偿。故对原告的本项请求，本院予以支持。 综上所述，根据依照《中华人民共和国民法通则》第三十五条、《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条第一款第（四）项、第一百零七条之规定，判决如下： 一、解除原告贺州市雅琦装饰有限公司与被告陈巧连、黎亿钟、胡林修于2019年11月30日签订的《室内装饰装修合同》； 二、被告陈巧连、黎亿钟、胡林修在本判决生效之日起十日内向原告贺州市雅琦装饰有限公司支付装修装饰款701,532.9元； 三、被告陈巧连、黎亿钟、胡林修在本判决生效之日起十日内向原告贺州市雅琦装饰有限公司支付违约金84,500元； 四、被告陈巧连、黎亿钟、胡林修在本判决生效之日起十日内赔偿原告贺州市雅琦装饰有限公司律师费损失30,000元； 五、被告陈巧连、黎亿钟、胡林修对上述债务承担连带清偿责任。 义务人如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费人民币11,960元，减半收取5,980元，由被告陈巧连、黎亿钟、胡林修负担。 如不服本判决，可判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贺州市中级人民法院。 审 判 员 邓进超 二〇二〇年十二月二十一日 法官助理 刘有锋 书 记 员 黄显君 /