湖南省张家界市武陵源区人民法院民 事 判 决 书（2020）湘0811民初454号原告：熊家辉，男，1986年8月16日出生，土家族，高中文化，无业，住湖南省张家界市永定区。委托诉讼代理人：秦婵，湖南向法律师事务所律师。被告：陈钇佶，男，1989年9月3日出生，白族，初中文化，住湖南省桑植县。被告：张家界时雨丰情酒店有限公司，住所地湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会（安置区）。法定代表人：侯平，该公司经理。二被告共同委托诉讼代理人：李建华，湖南大好律师事务所律师。原告熊家辉与被告陈钇佶、张家界时雨丰情酒店有限公司（以下简称时雨丰情酒店）买卖合同纠纷一案，本院于2020年11月18日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告熊家辉及其委托诉讼代理人秦婵，被告陈钇佶、时雨丰情酒店的法定代表人侯平及其共同委托诉讼代理人李建华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。熊家辉向本院提出诉讼请求：1.两被告共同向原告支付空调设备安装费共计131720元；2.本案诉讼费由两被告承担。事实与理由：因被告时雨丰情酒店装修需安装空调设备，被告陈钇佶作为股东于2019年11月5日与原告就空调采购和安装签订书面协议，协议约定了工程地点、工程范围及付款方式等。协议签订后，原告依约进行了空调安装及部分空调、辅助材料的购买，截止到2020年1月15日原告已将空调主机等全部安装完毕，由于被告装修没有完成，剩余空调风口只有待被告装修基本完工时才能安装，故原告一直在等待安装通知。由于受新冠疫情的影响，被告一直没有开工，直到2020年4月被告开工，原告要求进场安装空调风口材料被拒绝。2020年8月开始，被告时雨丰情酒店已经开始营业，但拒绝给原告材料款和安装费，为维护自身合法权益提起诉讼。陈钇佶承认熊家辉主张的双方签订空调采购安装协议的基本事实，不承认熊家辉提出的诉讼请求，辩称：1.原告不是本空调设备安装的实际施工人，实际施工人是周峰；2.原告采购的空调没有条形码，不能查询合法来源，即空调没有合格证，被告安装后享受不到售后服务；3.原告没有履行全面安装并调试空调的义务，在被告多次通知并不处理的情况下被告聘请胡某某等人将后续安装工程及调试才完成使用，花费了31000元；4.原告没有能力安装空调，不能履行合同约定的5年质保期的义务。时雨丰情酒店承认熊家辉主张的与陈钇佶签订空调采购安装协议的基本事实，不承认熊家辉提出的诉讼请求，辩称：酒店不是合同相对方，不是本案适格被告。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的如下证据：1.空调采购安装协议及武陵源时雨丰情采购材料(进场)清单；2.视频光盘及微信聊天记录；3.双方对工程总价款及支付款确认清单；4.银行转账记录，本院予以确认并在卷佐证。本院经审查认定事实如下：一、对双方当事人没有争议的事实，本院予以确认。2019年10月28日，张家界时雨丰情酒店有限公司登记成立，注册资本200万元，公司股东共两人，侯平认缴出资134万元，持股67%，陈钇佶认缴出资66万元，持股33%，公司法定代表人侯平。2019年11月5日，时雨丰情酒店股东陈钇佶与熊家辉签订《空调采购安装协议》，协议约定时雨丰情酒店向熊家辉采购美的变频35空调风管机110台，包安装调试；工期自2019年11月至2020年2月；空调价款按每台18**元据实结算，安装费按照每台3**元据实结算，支架按照每副30元、铜管按照每米100元、控制面板按照每个65元、百叶套按照每套150元、辅材按照每台80元，据实结算。此外，双方对工程地点、范围、付款方式等进行了约定。协议签订后，熊家辉安排周峰现场具体施工，截止到2020年1月15日，空调主机等全部安装完毕。因时雨丰情酒店装修没有完成及受新冠疫情的影响，剩余空调风口、调试等内容被迫中止施工。2020年4月19日，熊家辉与陈钇佶双方签字确认空调安装总价款为225435元，同时确认陈钇佶和时雨丰情酒店法定代表人侯平总共支付给熊家辉、周峰工程款95000元。2019年11月22日，陈钇佶给熊家辉银行转账20000元，2019年11月27日，陈钇佶给熊家辉银行转账30000元，2019年12月9日，陈钇佶给熊家辉银行转账20000元，2019年12月25日，陈钇佶给周峰微信转账5000元，2020年1月23日，陈钇佶给周峰微信转账5000元，2020年4月3日，陈钇佶给周峰微信转账10000元，2020年4月7日，陈钇佶给周峰微信转账5000元，2020年4月21日，陈钇佶给周峰微信转账3000元，2020年4月22日，陈钇佶给周峰微信转账2000元，2020年4月28日，陈钇佶给周峰微信转账3000元，2020年6月27日，侯平给周峰微信转账3000元，2020年7月7日，侯平给周峰微信转账2000元，2020年7月8日，侯平给周峰微信转账1000元，2020年7月19日，侯平给周峰微信转账9000元。以上转账金额共计11.8万元。2020年7月底，为让酒店月底正常营业，陈钇佶通知熊家辉、周峰完成空调整改调试不成便请案外人胡贻周对未完工的部分进行整改并调试，案外人胡贻周安排工人对酒店空调进行降低出风口、增加导风布、接通铜管、更换电脑板、加氟、水管降坡度等处理，经结算，整改并调试总工程款为31557元。二、对双方当事人有争议的证据和事实，本院认定如下：双方对已付工程款数额存在争议。被告认为已经支付了118000元，其中给周峰支付了23000元，并提交了银行转账记录证实，原告只承认实际得到95000元，辩称其没有委托周峰代收工程款和周峰所收23000元。经核实，首先，熊家辉提出周峰的代收款是用于购买涉案协议外的空调和辅材的意见，但没有提供证据证实，应承担举证不能的法律后果。其次，周峰与原告熊家辉系姻亲关系，是原告安排的现场施工负责人，原告熊家辉对周峰前期的代收款（95000元中有25000元系周峰代收）予以认可。再次，被告出示的转账记录显示，给原告本人支付95000元，另给周峰支付了23000元，共计支付了118000元。综上，原告辩称其没有委托周峰代收工程款和周峰所收23000元是其他用途的意见不成立，本院不予采纳；被告提出已经支付了118000元的事实，本院予以确认。本院认为，当事人签订的《空调采购安装协议》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合同合法有效。各方当事人应依约全面履行各自的义务。时雨丰情酒店提出不是本案适格被告的意见，经审查，时雨丰情酒店登记成立的时间是2019年10月28日，涉案协议签订时间为2019年11月5日，陈钇佶系时雨丰情酒店的股东，且空调安装在时雨丰情酒店房间，故时雨丰情酒店是案涉协议的直接受益人。案涉协议在履行时，时雨丰情酒店的法定代表人侯平在该工程单据上有签名确认，且因该工程侯平还从自己的微信上给熊家辉、周峰支付过工程款。故可以认定时雨丰情酒店实际履行了案涉协议的约定义务，陈钇佶是代表时雨丰情酒店签订空调采购安装协议的，陈钇佶签订协议的法律责任应由时雨丰情酒店及陈钇佶共同承担。时雨丰情酒店是本案适格的被告。原告辩称被告支付给周峰的部分钱款系购买合同外的空调和购买风口等的费用的意见，因没有提供相应证据证实，应承担举证不能的法律责任，其意见本院不予采纳。原告要求两被告共同支付空调设备安装费共计131720元的诉讼请求应否支持问题。经庭审查明，涉案空调总价款为225435元，已付118000元，尚有价款107435元未付。因熊家辉未完全履行合同义务导致被告另请案外人胡贻周对未完工的部分进行整改并调试，由此产生的费用31557元，应由熊家辉承担，从合同价款中扣除，两相抵减后，尚欠工程价款75878元。被告虽主张空调没有条形码存在质量问题，但因未提起反诉不予审查。故原告要求两被告共同支付空调设备安装费超出75878元的部分，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下：一、张家界时雨丰情酒店有限公司在本判决生效后十五日内支付熊家辉空调设备安装欠款75878元；二、驳回熊家辉的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2934元，减半收取1467元，由张家界时雨丰情酒店有限公司负担855元，熊家辉负担612元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖南省张家界市中级人民法院。审 判 员 覃玉奇二〇二〇年十二月二十一日法官助理 姚 杰书 记 员 邓 杰附：相关法律规定《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。