兰州新区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）甘0191民初2224号 原告：兰州亚太伊士顿电梯有限公司，住所地甘肃省兰州市兰州新区长江大道以北、华山路以东。 法定代表人：刘进华，该公司总经理。 委托诉讼代理人：姚勇，男。 委托诉讼代理人：杨文武，甘肃达而成律师事务所律师。 被告：青海鹏晟房地产开发有限责任公司，住所地尖扎县马克唐镇申宝路（尖扎县公安局家属楼）。 法定代表人：李加东智，该公司董事长。 委托诉讼代理人：才让东智，男。 委托诉讼代理人：马玉玲，青海松海律师事务所律师。 原告兰州亚太伊士顿电梯有限公司（以下简称“伊士顿公司”）与被告青海鹏晟房地产开发有限责任公司（以下简称“鹏晟公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2020年9月7日立案后,依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告伊士顿公司委托诉讼代理人姚勇、杨文武，被告鹏晟公司委托诉讼代理人才让东智、马玉玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 伊士顿公司向本院提出诉讼请求：1.判令鹏晟公司支付电梯采购及安装款469000元；2.判令鹏晟公司支付迟延付款违约金23450元；以上两项共计492450元；3.本案诉讼费用及保全费用等伊士顿公司实现债权的费用由鹏晟公司负担。事实和理由：2017年9月29日，伊士顿公司与鹏晟公司就“群科新区怡景佳苑B区”电梯采购和安装事宜，书面签订编号GM20170927第29号《电梯设备销售安装合同》。约定：“一、甲方向乙方采购各类型电梯9台，乙方负责安装，销售合同总金额133000元。二、付款方式为本合同签订之日，甲方向乙方支付合同总额的20%作为定金；货到现场后，甲方支付合同总额的30%，乙方安排安装人员入场；安装完毕验收合格5个工作日内甲方向乙方支付合同总额40%，乙方于款到后开始办理电梯相关移交手续；剩余10%作为质保金，于2年质保期满后3日内付清，质保期为验收合格后24个月。十一、违约责任为迟延安装或迟延付款每延误一天，违约金为万分之七，但最多不超过安装总价或迟延付款总额的百分之五。”同时，合同对双方的电梯货物交付、验收、进场、安装及报检等进行了约定。上述合同签订后，因甲方施工现场变更，双方于2018年1月11日又签订《补充协议》，将电梯采购和安装价款分别增加17000元和3000元。2019年5月21日，伊士顿公司将上述电梯安装调试完毕，取得法定检验检测机构中国特种设备检测研究院的《曳引与强制驱动电梯监督检验报告》并交付鹏晟公司正常使用。截止2019年7月3日，鹏晟公司仅支付伊士顿公司电梯设备款和安装费共计746000元，尚欠付496000元至今未付，已构成严重违约。故伊士顿公司为维护其合法权益，诉至法院，望判如所请。 鹏晟公司辩称，鹏晟公司超付工程款，伊士顿公司所说违约不属实，实际上伊士顿公司违约，至今为止该电梯工程仍未交付验收，伊士顿公司应向鹏晟公司按每日万分之七支付违约金538650元；伊士顿公司迟延交付造成鹏晟公司逾期向业主交房赔偿违约损失近100万余元；伊士顿公司安装的电梯存在质量问题，经验收不合格要求整改伊士顿公司应将工程整改后依法予以验收移交。故伊士顿公司诉请与客观事实不符，应依法驳回。 本院经审理认定事实如下：2017年9月26日，鹏晟公司作为甲方与作为乙方的伊士顿公司签订《电梯设备销售安装合同》。约定：由伊士顿公司给鹏晟公司出售、安装9部电梯（注：本合同总价款包括电梯设备销售安装额及相应税金），其中L1-L8（型号AEP-800.175）单台1500**元，合计1200000元，L9（型号AEP-800.150）单台1300**元；合同总金额为1330000元；在合同签订之日甲方向乙方支付合同总额20%作为定金，货到现场甲方支付合同总额的30%，该款项到位后，乙方安排安装人员入场，安装完毕验收合格之日起5个工作日内甲方向乙方支付合同总额的40%，乙方于款到后开始办理电梯相关移交手续，剩余10%作为质保金，质保金于2年质保期满后3日内付清；乙方以公路运输方式交付8部电梯在群科新区，1部在果洛州；工期为进场安装之日起30日内安装完毕，由乙方自检验收后，在政府部门验收合格后5日内甲方按照合同要求向乙方支付批次款的余额，乙方收到合同规定的款额后，甲乙双方办理电梯移交手续，乙方可以在收到合同规定的款项后允许甲方使用电梯设备；甲方未按合同约定支付款项，每延误一天，违约金为迟延付款金额的万分之七，但此违约金最多不超过迟延付款金额的百分之五。 2017年12月19日，鹏晟公司作为甲方与作为乙方的伊士顿公司签订了《怡景佳苑B区项目电梯设备销售、安装合同补充协议》。约定：变更电梯型号，增加贯通控制功能，操纵箱2个；销售总价由1078000元变更为1095000元，增加17000元；安装总价由252000元变更为255000元，增加3000元；安装日期为乙方进场安装之日起40日内，其中包括节假日，若乙方原因造成工期延误，视为乙方违约，乙方须在2018年2月22日前完成安装工程，否则乙方按照原合同第十一条承担违约责任；原合同条款第四条关于甲方收货，提供检验、开箱检验等工作，由乙方全权负责确保电梯安装工程顺利完成，并向甲方提供每部电梯产品合格证等必要产品资料。 以上合同签订后，伊士顿公司将电梯运输到鹏晟公司指定项目工地，2018年8月完成9部电梯的安装，其中部分电梯由鹏晟公司交案外人安装，产生安装费42600元。 2019年5月21日，经中国特种设备检测研究院检测，海东市化隆县群科新区怡景家园型号为AEP-800.1.75的8部电梯验收结论为合格，下次检验时间在2020年6月。以上检验报告，伊士顿公司尚未移交鹏晟公司。果洛州安装的1部电梯尚未检测。现9部电梯质保期均未到。鹏晟公司累计支付电梯设备销售安装款746000元，支付第三方安装公司42600元，支付介绍费20000元，伊士顿公司予以认可，同意在总合同价款中扣除。 另查明，伊士顿公司为诉讼保全支出案件申请费2982元。 认定以上事实的证据有：《电梯设备销售安装合同》、《怡景佳苑B区项目电梯设备销售、安装合同补充协议》、《拽引与强制驱动电梯监督检验报告》、当事人庭审陈述。 本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，伊士顿公司与鹏晟公司之间签订的合同，系双方真实意思表示，不违反相关法律强制性规定，合同成立并生效。双方当事人应当按照约定全面履行自己的义务。伊士顿公司依照合同和补充协议约定完成销售、运输和大部分安装义务，现其中海东市化隆县群科新区怡景家园的8部电梯已检测合格，鹏晟公司应按照合同约定支付至90%，剩余1部电梯安装完成尚未检测应付款至50%，合计1165000元（1200000元×90%+130000元×50%+17000元+3000元）,现鹏晟公司仅支付808600元（746000元+42600元+20000元），按进度未付款为356400元（1165000元-808600元），鹏晟公司理应支付。关于伊士顿公司诉请鹏晟公司支付违约金23450元的诉讼请求，因鹏晟公司未按时付款已构成违约，违约时间已超过一年以上，但双方合同约定违约金不超过迟延付款金额的百分之五，即17820元（356400×5%），故鹏晟公司应支付违约金17820元。鹏晟公司辩称电梯检验不合格，所提交的《特种设备检验意见通知书》二份中一张系复印件，一张系原件但无抬头无法证明检验的是案涉电梯；且又辩称伊士顿公司未按照约定交付电梯给其造成迟延交房损失，但合同中明确约定，电梯安装完毕验收合格之日起5个工作日内鹏晟公司付款至90%，伊士顿公司于款到后开始办理电梯相关移交手续，故鹏晟公司违约在先，伊士顿公司有权行使不安抗辩权，故鹏晟公司的抗辩理由均不成立。 综上所述，伊士顿公司的诉讼请求部分成立。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百三十条、第一百五十九条、第一百六十一条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下: 青海鹏晟房地产开发有限责任公司于本判决生效之日起十五日内支付兰州亚太伊士顿电梯有限公司电梯采购安装款356400元、违约金17820元，合计374220元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 已减半收取的案件受理费4343元，案件申请费2982元，合计7325元，青海鹏晟房地产开发有限责任公司负担6282元，兰州亚太伊士顿电梯有限公司负担1043元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于甘肃省兰州市中级人民法院。 审 判 员  何 莉 二〇二〇年十二月七日 法官助理  杨治彦 书 记 员  鲁玉风