山东省威海市环翠区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）鲁1002民初4558号 原告：威海林润装饰工程有限公司（统一社会信用代码91371002MA3MJ96094），住所地威海市环翠区张村镇长江街**。 法定代表人：李陈伟，总经理。 委托诉讼代理人：张卓林，山东寒冰律师事务所律师。 被告：鞠红军男，汉族，1965年8月21日出生，住威海经济技术开发区。 原告威海林润装饰工程有限公司（以下简称“林润公司”）与被告鞠红军承揽合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易小额程序，公开开庭进行了审理。林润公司之法定代表人李陈伟及委托诉讼代理人张卓林、鞠红军均参加诉讼。本案现已审理终结。 林润公司向本院提出诉讼请求：1.判决鞠红军给付欠付林润公司装修款12300元；2.判决鞠红军承担因其违约林润公司支付的律师代理费3000元；3、诉讼费用由鞠红军承担。诉讼中，林润公司变更其第1项诉讼请求为判决鞠红军给付欠付林润公司装修款11485元[49800元+6000元+3000元+500元-43500元-4315元]。事实和理由：2019年10月18日，林润公司与鞠红军签订房屋装修合同，林润公司为鞠红军坐落于威海市环翠区房屋施工装修。合同签订后林润公司积极履行合同义务，但鞠红军违反合同约定，不按期支付装修费，在施工到最后一项准备安装地板时，鞠红军为了达到拒付装修费余款的目的，先是找理由指责林润公司，并找人打电话给林润公司工作人员进行语言威胁恐吓，后又将房门锁芯更换，致使林润公司方无法安装地板完成施工任务。鞠红军的违约行为给林润公司造成直接经济损失，请求判如所请。 鞠红军辩称，林润公司已完成的装修部分经评估为30540.6元，鞠红军无需再支付装修款。林润公司陈述与事实不符，鞠红军无需对其进行赔偿。 根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定如下事实： 2019年10月18日，鞠红军作为甲方与林润公司作为乙方签订威海林润装饰家政工程有限公司装修合同，约定甲方委托乙方对蓝湾假日1403室房屋进行居室装修，工期自2019年10月18日起至2020年2月18日，总天数120天，工程价款55800元，双方同意参照工程装修验收标准规定，工程施工中如有项目增减或需要变动，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同，甲方负责采购供应的材料、设备，详见甲方提供装潢材料清单的内容，合同一经签订，甲方即应付70%工程材料款，当工期进度过半，甲方即第二次付施工工费的25%，剩余5%尾款待甲方对工程竣工验收后结算，甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工，验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。双方还在合同上补充：甲方付款15000，二次付款12月5号前付15000元，杠进场付9000元，余下款项25%在1月10号前付清，合同附加部分，地暖、，地暖间墙、砌墙、阳台冷热水、楼上冷热水。 林润公司曾向鞠红军出示了仅有项目名称的蓝湾假日施工项目明细（49800套餐），后鞠红军索要了该明细。该明细显示，一、客厅，1.材料运输，2.做客厅二层混凝土隔板，3.地砖铺贴、正铺（800*800），4.墙面、顶面腻子粉、乳胶漆，5.电视墙造型，6.顶角石膏线，7.入户单套，8.过门石，9.地脚线，10.包管道，11.钢木楼梯；二、复合地板，1.顶角石膏线，2.墙面、顶面腻子粉、乳胶漆，3.过门石，4.窗台石，5.地脚线；三、厨房，1.墙砖铺贴，2.地砖铺贴正铺，3.管道砌井、抹，4.厨房地柜制作（含门），5.厨房吊柜制作（含门）；四、卫生间，1.防水，2.墙砖铺贴，3.地砖铺贴正铺，4.管道砌井、抹，5.过门石，6.集成吊顶，7.浴霸，8.钛镁合金门；五、阳台，1.地砖铺贴；六、其他，1.改水电，2.坐便器，3.脸盆，4.欧式LED灯。对于合同附加部分，地暖、，地暖间墙、砌墙、阳台冷热水、楼上冷热水的费用为6000元，双方均未提出异议，林润公司在庭审中提交蓝湾假日施工项目明细（49800套餐）与其出示给鞠红军的上述明细不完全一致，其中过门石显示有三处，其上补充协议部分手写有：附加部分①地暖一层2000元共两层地暖费用4000元，②砌墙储藏间清理垃圾1000元、砌墙抹灰、阳台冷热水、楼上冷热水1000元，附加部分费用共6000元，合同套餐49800元+附加部分费用6000元=合同总价55800元。 2019年11月10日，鞠红军与林润公司法定代表人李陈伟通过微信沟通，鞠红军要求发送材料照片，李陈伟发送了卫生间门的颜色和款式、楼梯款式、橱柜台面样式、橱柜门及套颜色，大厅地砖、卫生间墙砖、厨房墙砖，鞠红军在相应图片上进行勾画选择并发送给李陈伟。 上述合同签订后，林润公司进场施工。 施工期间，2019年12月17日、18日，鞠红军与林润公司法定代表人李陈伟通过微信沟通，由林润公司将蓝湾假日1502、1504、1506室的户外不用空间为鞠红军改造成储藏室，李陈伟提出意见：“这样的话就是这么的吧，就是墙给砌了，三家的都砌墙，你家的那部分给你刮大白，然后三家的地面给你找平，然后主线弱电都给改了，还有再给你改个灯和开关，你再交3000块钱，你看可以吧”。2020年1月2日，鞠红军付3000元，林润公司出具收据，其上显示，蓝湾假日鞠红军储藏间改造3000元整。 2019年10月18日，鞠红军付15000元，林润公司出具收款收据，其上显示，今收到蓝湾假日鞠红军1403室装修款15000元整。2019年12月3日，鞠红军付15000元，林润公司出具收款收据，其上显示，今收到蓝湾假日鞠红军1403室二次补款15000元整。2020年1月2日，鞠红军付10000元，林润公司出具收据，其上显示，蓝湾假日鞠红军1403室装修中期补款10000元整。 2019年12月3日，鞠红军付500元，林润公司出具收款收据，其上显示，鞠红军1403前置过滤器款500元整。 2020年4月6日，鞠红军告知林润公司，灯、楼上柜子、卫生间、抽烟机、插座，都不用安，其自己安。 2020年4月11日，鞠红军以工程质量严重不过关为由要求终止涉案装修合同，并要求林润公司发送已施工部分的清单。后，林润公司未再施工。 庭审中，林润公司自认其未施工的项目有：1.复合地板（1800元）、2.地脚线（200元）、3.坐便器（500元）、4.脸盆（500元）、5.LED灯（200元）、6.电视背景墙（200元）、7.开关插座（300元）、8.厨房地柜吊柜门（275元，吊柜柜体已在现场，因鞠红军不配合，未能安装）、9.衣柜（1000元，制作完成，因鞠红军不配合未能安装，也无法退定）、10.集成吊顶（140元）、11.浴霸（200元）。林润公司认可以上除衣柜外可退定即可从合同价款中扣除部分的价款共计为4315元。鞠红军认为除上述未施工项目外，还有过门石、二楼窗单套未予施工，以及林润公司在庭审中提交的蓝湾假日施工项目明细（49800套餐）中的入户门单套（100元）、厅窗单套（130元）未予施工。对于衣柜，林润公司庭审中提交照片一张，拟证明衣柜制作完成，因鞠红军不配合未能安装，也无法退定。鞠红军质证认为，其已经通过微信告知衣柜不用安装。照片显示，纸壳包装白色柜板，纸壳上写有：12.30号，蓝湾1403威海高区大衣柜，刘经理。 另查，鞠红军自行委托威海圣达土地房地产评估咨询有限公司对蓝湾假日1403室房屋内部分装修进行估价，该公司于2020年7月8日出具后评估结果为30540.6元，项目为：1.客厅二层混凝土隔板，2.地砖铺贴、正铺800*800，3.墙面、顶面腻子粉、乳胶漆，4.顶角石膏线，5.包管道，6.钢木楼梯，7.窗台石，8.卫生间防水，9.墙砖铺贴，10.地砖铺贴正铺，11.过门石（数量1），12.钛镁合金门，13.改水改电，14.楼上地暖，15.楼下地暖，16.砸墙。林润公司质证认为，不予认可，上述评估结果不能对抗双方对涉案装修合同价格的约定，双方对施工价格的约定，既不违反相关法律规定，也符合市场经济的规律，且不存在显失公平的情形，依法对双方具有约束力。 再查，林润公司还对涉案装修房屋所在的蓝湾假日的多处房屋进行了装修。涉案房产未装修部分已经由鞠红军另行委托装修完成。 本院认为，林润公司与鞠红军之间的承揽关系是双方当事人的真实意思表示，合法有效，双方均应信约履行。在承揽人按照定作人的要求完成工作并交付工作成果后，定作人应当给付承揽人已经完成工作部分的相应报酬。 关于装修范围及价格。鞠红军选择对涉案装修房屋所在的蓝湾假日的多处房屋进行了装修的林润公司承揽涉案装修项目，并与之签订总价为55800元的涉案装修合同。从鞠红军与林润公司法定代表人李陈伟在2019年11月10日的微信沟通情况可以看出，签订涉案装修合同时，双方对装修范围进行过约定，林润公司已向鞠红军出示了蓝湾假日施工项目明细（49800套餐）；双方还进行了补充约定，增加了地暖两层、砌墙储藏间清理垃圾（1000元）、砌墙抹灰、阳台冷热水、楼上冷热水，共计6000元。从鞠红军与林润公司法定代表人李陈伟在2019年12月17日、18日的微信沟通情况可以看出，除涉案装修合同约定的上述砌墙储藏间清理垃圾（1000元）外，双方增加了把蓝湾假日1502、1504、1506室的户外不用空间为鞠红军改造成储藏室项目，造价3000元，如果该储藏室项目与上述砌墙储藏间清理垃圾（1000元）为同一项目的话，则无需在签订合同之后还在微信中进行相关施工项目及价格的详细商讨。所以，上述改造成储藏室的项目应为涉案装修合同签订之后增加的装修项目。从林润公司2019年12月3日为鞠红军所付的500元出具收款收据（前置过滤器款500元整）的事实来看，在涉案装修合同约定之外，还增加了前置过滤器款的项目。故涉案装修范围为，蓝湾假日施工项目明细（49800套餐）中所载项目，地暖两，地暖两层藏间清理垃圾（1000元）、砌墙抹灰、阳台冷热水、楼上冷热水共计6000元，把蓝湾假日1502、1504、1506室的户外不用空间为鞠红军改造成储藏室项目（造价3000元），前置过滤器款项目（500元）。涉案装修总价格应为59300元（49800元+6000元+3000元+500元）。 关于林润公司未施工的装修项目及价格。首先，林润公司自认其未施工的项目有：1.复合地板（1800元）、2.地脚线（200元）、3.坐便器（500元）、4.脸盆（500元）、5.LED灯（200元）、6.电视背景墙（200元）、7.开关插座（300元）、8.厨房地柜吊柜门（275元，吊柜柜体已在现场，因鞠红军不配合，未能安装）、10.集成吊顶（140元）、11.浴霸（200元），鞠红军未提出异议，对于林润公司主张价格，鞠红军亦未提供证据证明既不符合双方签订合同时的约定也不合理，且鞠红军在签订涉案装修合同时认可套餐价格为49800元且未对上述项目价格进行特别约定，应认定上述未施工项目的总价格为4315元。其次，关于过门石部分，从书面证据来看，林润公司按约应提供三处部位过门石的安装，对比鞠红军申请相关鉴定机构的评估情况看，显示有一处部位安装有过门石，林润公司亦未提供其已按约完成全部部位过门石的安装，因此本院认定其仅施工完成了一个部位，按照林润公司自认的价格认定该两处未施工的过门石价格共计200元。再次，关于林润公司在庭审中提交的蓝湾假日施工项目明细（49800套餐）中的入户门单套（100元）、厅窗单套（130元），鞠红军认为没有施工，林润公司未提供证据证明已经施工，应认定未予施工。第四，鞠红军抗辩未予施工的二楼窗单套，涉案明细中未有显示属于施工范围，鞠红军亦未提供证据证明双方对此项目有过约定，本院不予采纳该抗辩。第五，关于定制衣柜。从庭审查明情况看，林润公司于12月30日已定制完成，但鞠红军未提供证据证明该衣柜不符合合同约定即拒绝安装，应承担林润公司相应制作损失。但双方涉案装修合同约定的工期大部分在新冠疫情爆发之前，且林润公司提交的衣柜照片显示有12月30日，至鞠红军2020年4月6日要求取消衣柜安装已经超过数月时间，对于衣柜虽已制作但未能安装，林润公司亦存在一定过错，应自担一定损失，本院酌定双方各担林润公司主张价格1000元中50%。所以，林润公司未能施工项目的总价格应认定为5245元（4315元+200元+100元+130元+1000元×50%）。 涉案房产未装修部分，鞠红军拒绝林润公司拒绝施工，林润公司亦未坚持继续施工，应视为双方均同意解除涉案装修合同。对于涉案装修合同已经履行的装修部分，鞠红军应向林润公司支付相应价款。涉案装修价格为59300元，扣除林润公司未能施工项目的总价格5245元，再扣除鞠红军已经支付的43500元（3000元+15000元+15000元+10000元+500元），鞠红军还应向林润公司支付价款10555元。 律师代理费并非涉案纠纷所必然导致支出的费用，双方对此亦未有明确约定，对林润公司该项诉讼请求，本院不予支持。 综上，对林润公司诉讼请求中的合理部分，本院依法予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第二百五十一条之规定，判决如下： 一、鞠红军于本判决生效后十日内给付威海林润装饰工程有限公司装修款10555元； 二、驳回威海林润装饰工程有限公司的其他诉讼请求。 如未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费91元，威海林润装饰工程有限公司负担28元，鞠红军负担63元。 本判决为终审判决。 审判员 徐 国 建 二〇二〇年十二月七日 书记员 王**（代）