云南省金平苗族瑶族傣族自治县人民法院民 事 判 决 书（2020）云2530民初758号原告：云南省普洱市某送变电工程有限公司某某分公司，住所地云南省红河州某某市。负责人：普某某，总经理。委托代理人：李瑾诚，云南瑶光律师事务所律师。代理权限为特别授权代理。委托代理人：朱裕蕾，云南瑶光律师事务所律师。代理权限为特别授权代理。被告：金平某某矿业有限公司，住所地云南省金平苗族瑶族傣族自治县。法定代表人：周某某，执行董事。委托代理人：罗世春，金平苗族瑶族傣族自治县金河镇法律服务所法律工作者。代理权限为特别授权代理。第三人：云南某某建设工程有限公司，住所地云南省金平苗族瑶族傣族自治县。法定代表人：普某霏，董事长。原告云南省普洱市某送变电工程有限公司某某分公司（以下简称某某分公司）与被告金平某某矿业有限公司（以下简称某某公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年7月7日立案。诉讼过程中，本院依职权追加云南某某建设工程有限公司（以下简称某建设公司）为第三人参加诉讼。本案依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告某某分公司的负责人普某某及其委托诉讼代理人李瑾诚、朱裕蕾，被告某某公司的委托诉讼代理人罗世春，第三人某建设公司的法定代表人普某霏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。某某分公司向本院提出诉讼请求：1.判决被告支付原告工程款2055696.70元及资金占用费394694.00元（按日利率千分之三自2018年10月18日起暂计算至2020年7月18日止）；2.判决被告自2020年7月18日起以2055696.70元为本金按日利率千分之三支付原告资金占用费至工程款还清之日止；3.承担本案诉讼费。事实和理由：2017年2月26日，被告将位于金平县某科的名称为“某某矿山10ＫＶ专线架设工程”发包给原告承建，被告作为建设单位，原告作为施工单位。双方于当日签订了一份《建设工程施工合同》，合同约定由被告承建某某矿山10ＫＶ专线架设工程，工程起止点为35ＫＶ某某变电站出线门型架至某某矿山配电室低压柜；工程总价为3100000.00元。合同签订，乙方进场施工后5天内甲方支付工程款50万元，工程施工至完工过程中，甲方支付工程款50万元，工程竣工之日起6个月内甲方一次性支付工程尾款210万元。如甲方未能在合同期限内付款，甲乙双方约定每日按所欠工程款的千分之三支付给原告作为资金占用费，并对合同总价进行调整的情况进行了约定。双方签订合同后，原告方按照合同的约定进行进场施工，在施工过程中，被告方不断要求原告方增加工程项目，除了之前合同约定的工程项目，被告方还要求原告增加施工项目，实施了某某矿山金平某某矿业新增200＋160＋100ＫＶ变压器工程、某某矿山35ＫＶ某某变电站10ＫＶ出线间隔施工工程、某某矿山选厂400Ｖ线路工程。以上增加工程虽未签订合同，但都是由原告进行施工，并且经双方共同提交材料到金平供电局进行验收，金平县供电局均有备案。原告承建的所有工程已于2018年4月17日全部完工并提交被告进行验收，所有工程经过被告和金平县供电局验收合格投入使用。原告多次要求被告进行结算，被告一直推脱。根据双方协商约定原告承建的所有工程款总价为3965696.70元，被告在2017年3月17日至2019年12月30日期间共支付1910000.00元，还剩余工程款2055696.70元未支付。因此，提起诉讼。某某公司辩称，1.原告主张的合同价310万，答辩人已支付265万元。其中支付给被告公司的203万元，支付给某某电力工程有限公司的62万元。实欠45万元。未支付原因是原告对已支付的265万元拒开增值税发票，多次催被告将310万元增值税发票开具给我公司，我公司一次性付清合同内剩余款项45万元。由于原告不开具增值税发票的行为导致被告无法支付欠付的工程尾款。2.对原告主张的2018年10月18日起至2020年7月18日期间共计19个月以2055696.70元为基数按千分之三计算资金占用费的请求，答辩人认为实欠工程尾款45万元，未支付原因并不归责于答辩人，该请求不能成立；3.对原告主张的合同外增加的工程量为200+160+100ＫＶ变压器工程、35ＫＶ某某变电站10ＫＶ出线间隔施工工程、400Ｖ线路工程总价款为865695.70元不是事实。答辩人矿山所需生产和生活的电力设备是一次性委托原告设计预算后，由原告将设计方案提供给答辩人参考后才订立合同，合同约定的310万元是答辩人矿山所面临一切生产生活用电的包干价，合同根本不会存在漏列建设项目的事实，合同价值310万元是原告对整个矿山生产生活用电规划设计的结果。答辩人对电力的设计和投资预算完全不懂，一切都是依靠原告进行设计预算。第三人某建设公司述称，62万元款是由原告方协商谈拢后，我们去施工，我方有施工流水及实际送材料，运费及厂家提供的出厂报告。原告某某分公司为支持其诉讼主张，向本院提交了以下证据：第一组：营业执照复印件、负责人身份证明原件、负责人身份证复印件，证明原告的基本信息；第二组：被告工商信息复印件，证明被告的基本信息；第二组：《建设工程施工合同》复印件，证明双方于2017年2月26日签订工程施工合同，就双方权利义务进行约定，约定乙方进场施工后5天内甲方支付50万元，工程施工至完工过程中，甲方支付工程款50万元。工程竣工之日起6个月内甲方一次性支付工程尾款210万，如甲方未能在合同期限内付款，甲乙双方约定每日按所欠工程款的千分之三支付给原告作为资金占用费，并对合同总价进行调整的情况进行了约定；第四组：1.工程现场签证表2张、乙方购买材料部分表复印件，证实在施工过程中，原告就被告的要求为其代买材料金额为13468.70元；第五组：金平某某矿业有限位公司工程款支付明细表复印件，证实原被告双方之间工程款总价款为3965696.70元，被告在2017年3月17日至2019年12月30日期间共支付原告1910000.00元工程款，还剩余工程款2055696.70元未支付；第六组：工程结算书复印件，证实原被告之间的总的工程价款为3965696.70元，原告多次要求被告进行结算，但被告以各种理由不与原告进行结算；第七组：金平某某10ＫＶ专线用电工程施工、竣工图纸复印件，证实原告方所承建的某某矿山10ＫＶ施工用电工程，48万元与主合同不是一个工程，因被告要求是额外进行的工程；第八组：电器部分金平某某10ＫＶ专线用电工程施工、竣工图纸复印件，证实某某矿山35ＫＶ某某变电站10ＫＶ出线间隔施工工程。32万元工程与主合同不是一个工程，因被告要求是额外进行的工程。第九组：客户用电回执及授权委托书复印件，证实某某矿山选厂400Ｖ为原告承建，原告完工后及原告向南方电网进行申请及销户，该工程量38000.00元，该工程与主合同不是一个工程，是额外工程一事实；第十组：相关竣工材料，证实新增48万元工程，有原告进行承建并提交供电局进行验收，该工程与主合同不是一个工程，是额外工程的事实。经质证，被告某某公司对原告某某分公司提供的第一、二、三组证据无异议；第四组证据不认可，被告发包给原告工程是包工包料。第五组证据不认可，是原告单方制作，没有我方签字。第六组证据不认可，工程是包工包料执行合同价。第七、八、九、十组证据，上述工程是主合同内的工程。第三人某建设公司对原告某某分公司提供的十组证据无异议。原告某某分公司申请法院到金平县供电局调取某某矿山金平某某矿业新增200+160+100ＫＶ变压器工程、某某矿山35ＫＶ某某变电站10ＫＶ出线间隔施工工程、某某矿山选厂400Ｖ线路工程的竣工验收材料。依其申请到金平县供电局调取竣工验收材料“客户受电工程竣工检验意见书”经质证，原告认为调取的目的是欲证明增加工程，但调取证据反映不出来。被告认为原告无法看出来，没有证明目的，不发表质证意见。第三人某建设公司对调取的竣工验收材料“客户受电工程竣工检验意见书”没有意见。被告某某公司就自己的答辩观点，向本院提交了以下证据：第一组：营业执照复印件，证明被告公司的基本情况；第二组：身份证复印件，证明被告公司法定代表人的身份情况；第三组：2017年付款明细分类账单、对公账号交易明细复印件，证明被告公司2017年3月17日至2018年3月4日分17次共支付工程款265万元给原告的事实。经质证，原告某某分公司对被告提供某某公司提交的第一、二组证据没有意见；第三组证据真实性无异议，证明目的不认可。第三人某建设公司对被告某某公司提供的三组证据无异议。第三人某建设公司就自己的陈述，向本院提交了以下证据：第一组：金平某某矿业有限公司0.4ＫＶ供电工程施工方案，复印件，证实金平某某矿业有限公司0.4ＫＶ供电工程由某建设公司进行施工；第二组：建设工程分包施工合同书、银行流水复印件，证实某建设公司将其承包的金平某某矿业有限公司0.4ＫＶ供电工程分包给李某国承建并向其支付费用的事实；第三组：营业执照、法定代表人身份证明、身份证复印件，证实某建设公司的基本信息；第四组：收据原件1份，证实已经将电缆拉至某科出场所支付的材料运费；第五组：电缆出厂检验报告原件，证明我方订货，厂家发货及电缆型号合格的事实。经质证，原告某某分公司对第三人某建设公司提交的五组证据没有意见。被告某某公司对第三人某建设公司提供的第三组证据无异议。第一、二、四、五组证据不认可，与本案无关。本院认为，通过当事人对上述证据的质证，原告某某分公司提交的第一、二、三、七、八、九、十组证据，对证据的真实性、合法性被告某某公司及第三人某建设公司无异议，本院予以认定；第四、五、六组证据，被告某某公司不认可，经审核，上述证据系原告某某分公司单方制作，没有被告某某公司的签字确认，也没有相关证据予以证实，该证据本院不予认定。原告某某分公司申请法院调取“客户受电工程竣工检验意见书”。经质证，原告某某分公司，被告某某公司及第三人某建设公司无意见，该证据本院予以认定；被告某某公司提交的三组证据，原告某某分公司及第三人某建设公司无异议，本院予以认定；第三人某建设公司提供的第三组证据，原告某某分公司和被告某某公司无异议，本院予认定。第一、二、四、五组证据与本案无关联性，本院不予采信。本院经审理认定事实如下：2017年2月26日某某分公司与某某公司签订《建设工程施工合同》，约定：“一、工程概况：1.工程名称：某某矿山10ＫＶ专线架设工程。2.工程地点：金平县某某镇。3.工程内容：3.1本工程起止点：35ＫＶ某某变电站出线门型架至某某矿山配电室低压柜...二、工程承包范围：乙方负责工程材料采购、大运、工地运输、基础、变压器安装、架线、附件、接地等。三、工程承包方式及概预算造价：1.工程采用完全承包方式（包工包料），不得转包给第三方。2.工程总价：3100000.00元（其中包含电气工程设计、含电气试验、税金、土地协调费用）。3.本工程结算时以合同工程总价进行财务结算。4.本工程施工中一般设计修改，费用均不作调整。如遇重大设计变更，根据设计单位修改通知，由建设单位认可并经上级主管部门批准，费用给予调整。5.甲、乙双方约定，工程量上下1km范围内费用不作调整，工程量超部分实际增减。四、工程开、竣工时间1.工程开工时间：2017年3月20日是。2.工程竣工验收合格时间：2017年6月5日，共计施工天数75天。3.本工程在下列情况下工期顺延，时间由甲、乙双方共同确定：①因重大设计修改，工程量增加；②......”合同签订后，某某分公司组织施工，于2018年4月17日竣工。某某公司先后支付工程款265万元，其中支付某某分公司203元，支付普某某指定的某建设公司62万，剩余45万未付。2020年7月7日，某某分公司以新增工程款865696.70元某某公司未支付为由提起诉讼。本院认为，2017年2月26日某某分公司与某某公司签订的《建设工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，合同有效。当事人应当按照合同全面履行自己的义务。本案中，被告某某公司先后支付工程款265万元，其中支付某某分公司203元，支付普某某指定的某建设公司62万，剩余45万未付。其已履行义务，并未有违约行为。原告某某分公司主张新增加工程款865696.70元未付，该主张与《建设工程施工合同》的约定：“本工程结算时以合同工程总价进行财务结算。本工程施工中一般设计修改，费用均不作调整。如遇重大设计变更，根据设计单位修改通知，由建设单位认可并经上级主管部门批准，费用给予调整”不符，该新增工程是否是新增加工程无补充合同和被告某某公司签字确认的证据证明。故对原告某某分公司主张支付新增加工程款865696.70元的请求，本院不予支持。综上所述，原告某某分公司合理的诉讼请求成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条规定，判决如下：金平某某矿业有限公司于本判决生效后30日内支付云南省普洱市某送变电工程有限公司某某分公司工程款450000.00元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费26403.00元，由云南省普洱市某送变电工程有限公司某某分公司负担21123.00元，金平某某矿业有限公司负担5280.00元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院。审 判 长  卢俊辉审 判 员  余炳荣人民陪审员  曹 颉二〇二〇年十二月十一日书 记 员  李兴芬