天津市第一中级人民法院民 事 判 决 书（2020）津01民终5440号上诉人（原审被告）：天津市嘉华兴业房地产开发有限公司，住所地天津市蓟州区渔阳镇帕醍欧花园配建二104。法定代表人：马龙，经理。委托诉讼代理人：李艾膛，女，该公司员工。被上诉人（原审原告）：王丽，女，1987年5月3日出生，汉族，住天津市蓟州区。委托诉讼代理人：宗朋，天津沃恒律师事务所律师。上诉人天津市嘉华兴业房地产开发有限公司（以下简称嘉华兴业）因与被上诉人王丽商品房销售合同纠纷一案，不服天津市蓟州区人民法院（2020）津0119民初482号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年10月28日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。上诉人嘉华兴业的委托诉讼代理人李艾膛，被上诉人王丽的委托诉讼代理人宗朋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。嘉华兴业上诉请求：1．撤销一审判决，改判驳回被上诉人一审全部诉讼请求或将本案发回重审；2．一、二审诉讼费由被上诉人承担。事实和理由：一审法院认定事实不清，适用法律错误。1．一审法院判决双方签订的补充协议约定的逾期违约条款系格式条款，应做对上诉人不利的解释，又不查明被上诉人因上诉人逾期交付房屋对其造成的实际损失，即按照原合同的约定支持被上诉人的主张，违反了关于认定违约金与实际损失的相关法律规定。上诉人违约责任承担应适用补充协议第四条的约定。2．结合本案情况，《天津市商品房买卖合同》第五条违约责任约定过高，应依法予以调减。3．一审法院对其他开发商因逾期交房而承担违约责任作出的生效判决，与本案判决尺度不一致。4．被上诉人入住时双方以物业费的形式和解了，但双方的协议上诉人弄丢了。王丽辩称，不同意嘉华兴业的上诉请求。王丽并未与上诉人签订过和解协议，一审法院对此已经进行了核实。上诉人的主张不能提供相应证据予以证实，我方不予认可。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。王丽向一审法院起诉请求：1．依法判令嘉华兴业向王丽支付已付款利息131,021.88元，计算期间2016年7月1日至2020年2月20日；2．本案诉讼费用由嘉华兴业承担。一审法院认定事实：2015年11月24日王丽（乙方）与嘉华兴业（甲方）签订天津市商品房买卖合同及合同补充协议，约定乙方购买甲方开发的位于蓟州区××镇××花园村××路××花园××房屋，总价款为638094元。合同第三条关于商品房交付及交付日期约定：“商品房竣工，经验收合格并取得天津市新建住宅商品房准许交付使用证后，方可交付；未经验收或验收不合格的，不得交付使用。甲方于2016年6月30日前，将符合上述条件的商品房交付乙方使用。由于不可抗力影响的时间，造成房屋延期交付或无法交付的，甲方不承担违约责任。”第五条关于逾期交付商品房的处理约定：“除遇不可抗力外，甲方如未按本合同第三条约定日期交付商品房，逾期在180日内的，乙方有权向甲方追究已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，乙方在向甲方追究已付款利息的同时，还有权按照下列的第3种约定，追究违约责任：3、见补充协议第四条。”另，双方签订的合同补充协议第二条约定：“双方同意本合同第三条补充如下：买受人购房全款（含贷款）未到出卖人指定账户前，出卖人有权据实延期向买受人交付商品房而不承担任何责任。由于市政配套、安装之延误，出卖人有权据实延期向买受人交付商品房而不承担任何责任。”补充协议的第四条约定：“双方同意本合同第五条变更如下：出卖人如未按合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，双方同意按逾期时间，分别处理（不作累加）。（1）逾期不超过180日，自合同第三条规定的最后交付期限的第二天起至天津市新建住宅商品房准许交付使用证下发之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过180日后，合同继续履行，自合同规定的最后交付期限的第二天起至天津市新建住宅商品房准许交付使用证下发之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金，上述逾期交房违约金支付比例最高不超过已付房款的2%”。2016年2月1日王丽向嘉华兴业付清了全部房款638094元。2017年2月11日嘉华兴业将帕醍欧花园50-3-402号房屋交付王丽实际占有，王丽领取了嘉华兴业发放的涉案房屋的《天津市新建商品房住宅质量保证书》。2020年2月20日，该房屋经竣工验收合格，并取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》。一审法院认为，王丽购买嘉华兴业的商品房系双方的真实意思表示，双方均应依法履行合同约定义务。在本案中，根据合同第三条约定，嘉华兴业应于2016年6月30日前交付房屋，但嘉华兴业于2017年2月11日将房屋交付给王丽占有，且不符合约定的交付条件，嘉华兴业存在逾期交房的违约行为，应承担相应的逾期交房违约责任。嘉华兴业主张其将《天津市新建商品住宅质量保证书》中的工程竣工验收日期的批准日期、批准部门、证号处均用斜线划除，能够证实王丽在收房时明知涉案房屋未经竣工验收、未取得准许交付使用证的情况，理据不足，实则在2020年2月20日才取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》，且《天津市新建商品住宅质量保证书》应于商品房符合交付条件后在交付商品房时提供，故对嘉华兴业的上述反驳主张一审法院不予采信，所以嘉华兴业应承担自2016年6月30日之日的次日起至房屋符合交付条件期间的违约责任。关于嘉华兴业应否支付已付款利息问题，王丽主张嘉华兴业应根据合同第五条的约定支付已付款利息，嘉华兴业则认为补充协议第四条已对主合同第五条进行了整体变更，嘉华兴业不应支付逾期交房已付房款利息。一审法院对此认为，补充协议是嘉华兴业采用格式条款订立的合同，嘉华兴业作为补充协议的提供一方，在订立协议时应提请王丽注意补充协议中免除或者限制其责任的条款。因补充协议第四条属于限制其责任并排除对方主要权利的条款，但该条款和其他内容外观表现一致，未采用足以引起王丽注意的文字、字体、符号或者其他明显标志作出提示，嘉华兴业亦未能提供证据证明其履行了提示及说明义务，且该条款排除了王丽在嘉华兴业持续违约情况下要求嘉华兴业承担违约责任的权利，免除了自身在持续违约情况下的违约责任。依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第十条规定：“提供格式条款的一方当事人违反合同法第三十九条第一款的规定，并具有合同法第四十条规定的情形之一的，人民法院应当认定该格式条款无效。”故依照上述规定，该补充协议第四条属于该种情形，其约定无效，嘉华兴业应当按照主合同第五条的约定承担违约责任。关于王丽的诉讼请求是否超过诉讼时效，双方约定嘉华兴业应于2016年6月30日前将经验收合格并取得交付使用证的房屋交付给王丽，但直到2020年2月20日嘉华兴业才取得诉争房屋的交付使用证，嘉华兴业违约行为一直持续，王丽合法权益一直收到侵害，王丽于2020年1月7日向一审法院提起诉讼，并未超过诉讼时效。嘉华兴业主张替王丽缴纳物业费3,186元，已对逾期交房进行了赔偿，故不同意赔偿王丽损失，一审法院认为嘉华兴业未提供充分证据证明双方对损失赔偿达成一致意见，且王丽对嘉华兴业主张不认可，嘉华兴业应承担举证不能的法律后果，对嘉华兴业主张不予支持。嘉华兴业可单独就替王丽缴纳物业费3,186元另行主张权利。综上，嘉华兴业应向王丽支付自2016年7月1日起至2020年2月20日止已付款638,094元的利息，按银行同期贷款利率及全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率计算，计109,587.32元。王丽主张由嘉华兴业给付已付房款利息，超出上述数额的部分，于法无据，一审法院不予支持。案经调解未果。一审法院判决：“一、天津市嘉华兴业房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向王丽支付已付款利息109,587.32元；二、驳回王丽的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2,802元，减半收取计1,401元，由王丽负担173元，由天津市嘉华兴业房地产开发有限公司负担1,228元。”二审中，当事人没有提交新证据。一审认定事实清楚，本院予以确认。本院认为，双方当事人的争议焦点是上诉人因逾期交房向被上诉人承担违约责任的方式及计算方法是否适当。嘉华兴业与王丽签订的《天津市商品房买卖合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按照该合同约定履行义务。该合同第三条系商品房交付条件的约定，按其约定，商品房竣工，经验收合格并取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》后，方可交付；未经验收或验收不合格的，不得交付使用。涉诉房屋于2020年2月20日才经竣工验收并取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》，但嘉华兴业在此之前就已经将涉诉房屋交付王丽使用，涉诉房屋在交付时未能符合前述交付条件，故嘉华兴业应按约承担相应的违约责任。嘉华兴业主张因存在《合同补充协议》，该协议第四条已整体替代《天津市商品房买卖合同》第五条约定。但是，《天津市商品房买卖合同》第五条仅在逾期超过180日情形下记载有权按“补充协议第四条”追究嘉华兴业违约责任，而《合同补充协议》第四条对逾期不超过、超过180日两种情形均作出不同于《天津市商品房买卖合同》第五条的变更，上述两条文内容明显存在冲突与歧义。且作出逾期交房违约金支付比例不超过已付房款的2%的限制性规定。在此情形下，作为《合同补充协议》的提供者，嘉华兴业应对该协议第四条承担充分的提示及说明义务。但《合同补充协议》第四条无论从文字、字体、符号或者其他明显标志而言均未采取足以引起一般业主注意的提示方法，现有证据亦不足以证明嘉华兴业履行了充分的提示及说明义务。故此，不应认定《合同补充协议》第四条构成双方意思表示组成部分，该条内容对双方不发生法律效力。一审判决据此按照《天津市商品房买卖合同》第五条约定并结合王丽的诉讼请求确定嘉华兴业应承担的违约责任，并无不当，本院予以确认。涉案的《天津市商品房买卖合同》由天津市工商行政管理局与天津市国土资源和房屋管理局监制，适用于天津市的商品房买卖，且该合同系上诉人提供，故上诉人关于该合同第五条违约责任过高应予调减的主张依据不足，本院不予支持。上诉人主张本案涉及一审法院裁判尺度不统一的主张理据不足，本院亦不予支持。涉诉房屋于2020年2月20日已竣工验收并取得交付使用证，一审判决以《天津市商品房买卖合同》约定的交付时间次日2016年7月1日作为起算日，计算至2020年2月20日确定上诉人逾期交房的违约责任，尚未过分高于逾期交房造成的损失，并无不妥，本院予以确认。综上所述，嘉华兴业的上诉请求均不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费1,401元，由天津市嘉华兴业房地产开发有限公司负担。本判决为终审判决。审判长  王鸿云审判员  史军锋审判员  张 璇二〇二〇年十二月三日法官助理常嘉奕书记员屈岩附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项：第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；