包头市青山区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）内0204民初4118号 原告：南京新华涂料厂。 经营者：方有明，男，1968年6月9日出生，身份证号码×××，汉族，南京新华涂料厂经营者，住江苏省南京市六合区雄州镇四柳村张郭30号。 委托诉讼代理人：方有平，该厂职工。 被告：内蒙古京晶光电科技有限公司。 法定代表人：党祥，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：杨学斌，江苏泰坤律师事务所律师。 原告南京新华涂料厂与被告内蒙古京晶光电科技有限公司(以下简称京晶光电公司)承揽合同纠纷一案，本院于2019年10月22日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告南京新华涂料厂委托诉讼代理人方有平，被告京晶光电公司的委托诉讼代理人杨学斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 南京新华涂料厂向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告工程款102063.12元；2、本案诉讼费由被告承担。 事实与理由：2014年10月13日，原、被签订《合同书》，合同约定由原告为被告施工1.5mm涂刷型油性环氧地坪工程项目。双方约定：1、油性环氧地坪综合单价为人民币40.00元／㎡。2、工程量按招标书为30800㎡，一期26000平方米工程款为壹佰零肆万元整（1040000.00元）、二期4800平方米工程款为壹拾玖万贰仟元整（192000.00元）。工程款合同总价为人民币壹佰贰拾叁万贰仟元整（1232000.00元）。最终以实际施工面积乘以综合单价为结算依据结算总价。3、合同签订预付款10％，50％材料进厂付20％，施工完毕验收合格付款至70％，一年后一周内付至100％。4、如甲方未能按时支付工程价款，又无正当理由，超过7天起，未付款金额按短期货款利率计息。该工程按被告要求于2015年7月1日开始施工，于2015年8月7日交付一期三号厂房。按被告要求于2016年5月19日二期四号厂房全部交付。该项目于2016年5月19日通过双方共同验收，符合国家验收标准。工程质量良好，被告没有对此提出任何质量问题。2018年5月7日经过江苏省苏辰建设投资顾问有限公司审计，审定价为玖拾陆万肆仟肆佰陆拾叁元壹角贰分（964463.12元）。 2015年7月20日原告开出40万元工程发票，于2015年9月25日收到被告汇出的369600.00元工程款。2015年10月8日原告开出50万元工程发票，于2016年1月29日收到被告汇出的492800.00元工程款。根据审定价原告2018年10月26日开出64463.12元工程发票，截止目前，质保期已经过去两年半，经原告多次催款，尚未收到被告支付剩余的工程款102063.12元。为此，原告诉至法院，望判如所请。 京晶光电公司辩称，双方之间存在承揽合同关系，原告为被告提供地坪工程项目的承揽工作，双方在2016年5月19日对该承揽工程进行验收，但验收后原告没有提供质保义务，另外被告现已经停业，双方对该工程款进行了审计，被告支付了绝大部分工程款，但因原告在施工期间存在严重超期，远远超过40个工作日的工期，按照合同的第七条第二款约定，每延误一天原告要承担罚款3万元，因原告的延误，造成被告投产延误，产生巨大损失，按照合同约定，原告应承担相应违约责任，原告诉请的10万余元远远不够被告的损失，望法庭查明事实，驳回原告诉请。 本院经审理认定事实如下：2014年10月13日，原、被告签订《合同书》，合同约定由原告为被告施工1.5mm涂刷型油性环氧地坪工程项目。对于合同工期双方约定：根据现场情况，按甲要求，在符合施工要求环境的规定的40个有效工作日内完成。对于合同价格、结算方式及期限双方约定：1、油性环氧地坪综合单价为人民币40.00元／㎡。2、工程量按招标书为30800㎡，一期26000平方米工程款为壹佰零肆万元整（1040000.00元）、二期4800平方米工程款为壹拾玖万贰仟元整（192000.00元）。工程款合同总价为人民币壹佰贰拾叁万贰仟元整（1232000.00元）。最终以实际施工面积乘以综合单价为结算依据结算总价。3、合同签订预付款10％，50％材料进厂付20％，施工完毕验收合格付款至70％，一年后一周内付至100％。4、如甲方未能按时支付工程价款，又无正当理由，超过7天起，未付款金额按短期货款利率计息。合同签订后，一期工程2015年7月1日开工，2015年8月7日竣工。二期工程分别于2015年10月及2016年5月进行施工，整体竣工时间为2016年5月19日。被告委托的江苏省苏辰建设投资顾问有限公司出具的工程造价咨询报告书及原、被告双方及江苏省苏辰建设投资顾问有限公司三方签字盖章的工程结算审定单审定的工程总价款为964463.12元。后原告给被告出具了964463.12元的发票，被告已支付工程款862400元，现尚欠原告工程款102063.12元未付。 对于庭审中双方争议的工期问题，被告在庭审中称原告未按照合同约定的40天工期完工构成违约。原告称，原告是按照被告的指示进行施工的，因被告不具备施工条件导致原告不能及时施工。为此，原告庭后向法庭提供了该工程招标办南京高精传动设备制造集团有限公司技改部出具的情况说明，证明京晶光电公司环氧地坪项目于2015年7月1日起施工一期工程。二期地坪工程由于甲方水泥地坪没有浇筑成功，不具备环氧地坪施工条件，地坪水泥浇筑后甲方分别于2015年10月1日和2016年5月10日再次通知乙方进厂进行环氧地坪施工。被告对原告提供的上述情况说明提供了书面质证意见，具体质证意见为对原告提供的该情况说明真实性无异议，原告具体承揽工作的完成时间以其提供的书面证据为准。 以上事实有原、被告陈述及双方提交的证据在案为凭。 本院认为，原、被告签订了《合同书》由原告承揽被告的涂刷型油性环氧地坪工程，双方应按照合同约定履行各自的义务。原告按照被告的指示完成了承揽工作，并经双方验收合格，被告京晶光电公司应支付相应的工程款。对于被告提出的原告没有履行质保义务的抗辩意见，因其未提供证据证明工程存在质量问题，且该工程已过双方约定的一年质保期，故对其抗辩意见，本院不予采信，被告应按照合同约定向原告支付剩余未付工程款102063.12元。 综上所述，对原告要求被告支付尚欠工程款102063.12元的诉讼请求，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第二百五十一条的规定，判决如下： 被告内蒙古京晶光电科技有限公司于本判决生效之日起十五日内给付原告南京新华涂料厂工程款102063.12元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2342元，一审适用简易程序减半收取计1171元，由被告内蒙古京晶光电科技有限公司负担，随上述款项一并给付原告。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于内蒙古自治区包头市中级人民法院。 审判员  袁丽云 二〇二〇年一月十六日 书记员  杜思漾 附：相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。