广东省广州市番禺区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0113民初757号原告（反诉被告）：广州宜米尔贸易有限公司，住所地广州市番禺区南村镇金源路**516，统一社会信用代码91440101MA59ULK45W。法定代表人：殷卓楷。委托诉讼代理人：欧泽霖，广东天胜律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈子虹，广东天胜律师事务所实习人员。被告（反诉原告）：深圳市亮艺眼镜有限公司，，住所地深圳市龙岗区园山街道西坑社区广兴路****401统一社会信用代码91440300MA5DR5E673。法定代表人：吴昭旺。委托诉讼代理人：李福全，广东晨松律师事务所律师。原告（反诉被告）广州宜米尔贸易有限公司（以下简称宜米尔公司）与被告（反诉原告）深圳市亮艺眼镜有限公司（以下简称亮艺公司）承揽合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）宜米尔公司的委托诉讼代理人欧泽霖、陈子虹、被告（反诉原告）亮艺公司的法定代表人吴昭旺及委托诉讼代理人李福全到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）宜米尔公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令解除《采购合同》（EMO-1808001）、《采购合同》（EMO-1808002）；2.请求判令被告双倍返还原告定金146710元；3.请求判令被告承担本案诉讼费用。事实和理由：原告与被告于2018年8月20日签订了两份《采购合同》（订单号：EMO-1808001、EMO-1808002），约定原告向被告采购眼镜，合同总额分别为192960元、51556.5元。合同约定：大货于2018年10月20日前交齐，产前样于2018年9月20日前交齐。该两份合同签署后，原告按照合同约定向被告支付了两份合同共计73355元的定金，被告却未按约定于2018年10月20日前交齐大货。原告多次沟通催促，并于2018年11月27日向被告发出了限期交付货物的《通知函》，但被告竟然歪曲事实，回函声称因原告未结清合同尾款而影响交货，并继续拒绝交付大货。无奈之下，原告于2018年12月4日向被告发出了《关于解除合同的通知函》，解除双方签订的两份合同。被告未按合同约定按时交付货物已严重违约，侵犯了原告的合法权益，故原告特依据法律法规向贵院诉讼，请求法院判决支持的原告的诉讼请求。另补充：在采购合同签订后，由于被告不具备加工订单中相应产品的技术及工艺，无法生产出符合约定和要求的产品，在经原告多次指正，被告严重超出约定的交货时间，依然无法交付合格的产品，最终原告只能提出解除合同。被告（反诉原告）亮艺公司辩称，原告从2018年8月20日后，多次对其订单所涉的产品设计方案进行更改，时至2018年11月21日还对其产品的最后方案进行更改，导致被告生产产品完工产品的时间延期，这个过错不在于被告方，原、被告在两年前就已经有交易往来，之前的交易也存在这种情况，就是原告多次修改制造方案后，完工的期限都会往后延迟。本案的起因实际上是原告方有一位蓝晓燕的员工在2018年11月19日与被告的法定代表人吴昭旺在沟通的过程中，发生了合理争论，吴昭旺称做完该订单后就不继续合作了，原告的聊天记录显示原告有意解除合同，但被告一直在生产产品，所以我方认为该订单涉及20多万元的价值，解除合同是对双方都有较大影响的，不到万不得已的情况是不能轻易解除的，我方并没有看到原告有非得解除合同的理由，原告的客户是否因为延期交货而导致了原告与其客户之间的交易失败，原告没有提供证据予以证明。且从原、被告从2018年8月20日以来，3个月的沟通过程可以看出，原告关于这两个订单所涉的产品的交货的期限并非特别严格，否则的话就不至于在订单约定的交货日期2018年10月20日，在约定的交货日期后还多次更改制造方案，所以我方认为原告的解除合同的理由不成立，请求法院驳回原告的全部的诉讼请求。原告支付的定金的时间也延迟到2018年10月16日，且原告承诺在11月16日付清余款，但是也没有按照约定去支付货款，属于严重的违约行为。另补充：双方履行买卖合同的过程中，实际上对合同的内容眼镜的规格、型号、颜色是一直在修改，这种修改是基于双方的约定，这说明双方最开始签订的买卖合同有很多内容是不确定的，正因为如此，原告直到2018年11月21日才将产品的制造方案最终完全确定，被告方不是说不允许原告修改方案，而是修改制造方案后，被告方也是完全愿意按照修正后的方案制造眼镜，所以最后原告方在2018年11月21日确定最后方案后，我方在11月30日就已经全部完工，这个完工就是指包含了原告所谓的方向、颜色等内容，所以我方认为这个合同就应该继续履行，如果原告认为这个产品在颜色、商标方向不符合原告的要求，那么原告直接解除合同，不能再发出要求我方更改的指令，被告最后完工的产品是重新购买了原材料，按照原告的要求做好了产品。在履行合同的过程原、被告双方的实际行为，都已经同意了对最开始的买卖合同约定不明确的内容进行了重新约定。另外，原告所谓的给予被告最后三天时间，这是不合常理的。产品量是很大的，具体给多少天被告方按照新的方案完工，双方应该要协商。被告方并没有同意原告方所谓的3天内交出新产品或方案。被告（反诉原告）亮艺公司向本院提出反诉请求：1.继续履行《采购合同》（EMO-1808001）、《采购合同》（EMO-1808002）；2.被反诉人支付反诉人货款171161元；3.被反诉人支付反诉人货物保管费20000元。事实与理由：按照合同约定、双方之前的交易以及同行业的惯例，被反诉人须先付清货款，反诉人才会交货。被反诉人多次修改产品方案，导致部分产品完工合理延迟。产品完工合理延迟后，被反诉人仍然继续要求反诉人生产产品、且继续修改产品方案，说明原定的交货日期在实际上已经变更，双方也已经认可。2018年11月20日，被反诉人确认不取消订单（不解除合同）。2018年11月13日，被反诉人承诺会在11月16日之前付清货物尾款（余款），但未履行承诺，构成严重违约。11月16日，被反诉人承诺当天会支付货物尾款，也未支付，构成严重违约。原告（反诉被告）宜米尔公司辩称，一、合同履行先后顺序应为亮艺公司先交付货物，待宜米尔公司验收无误后三日内再付清尾款。根据合同约定：“货好验收无误后三日内付清剩余70%尾款”，故在亮艺公司未交付大货并验收合格的情况下，宜米尔公司无须支付合同尾款。关于亮艺公司称宜米尔公司承诺在2018年11月16日前付清尾款。根据双方11月13日的微信聊天记录可知，因为当时Gucci的4款金属眼镜（即SR-GS101、SR-GS102、SR-GS201、SR-GS202）和BadBunny的胶架款眼镜（即SR-BB01）均未出货，宜米尔公司在与亮艺公司沟通发货日期，亮艺公司确认Gucci的4款眼镜11月17日发货，BadBunny11月19日发货。亮艺公司询问货款怎么安排的，宜米尔公司答复“16号前会把尾款安排好”，表示宜米尔公司已经准备好了尾款的资金，待亮艺公司发货并验收合格后将支付尾款，并不是11月16号就支付尾款。二、亮艺公司逾期交付货物的原因在其自身。关于Gucci的4款金属眼镜（即SR-GS101、SR-GS102、SR-GS201、SR-GS202）。宜米尔公司从未更改眼镜制造方案，框色、镜片、颜色、logo、鼻托、铰链等眼镜细节均是按照2018年8月20日的《采购合同》（EMO-1808001）、《采购合同》（EMO-1808002）及《生产订单明细》所要求的。亮艺公司确认Gucci的4款眼镜11月17日发货，宜米尔公司于11月19日收到大货抽检样，因亮艺公司将SR-GS201、SR-GS202的镜片颜色做错，SR-GS101的外框背面有胶水，SR-GS102镜片表面有划痕，宜米尔公司于11月20日发送关于“Gucci项目4款太阳眼镜的验收单”的邮件给亮艺公司，告知亮艺公司4款眼镜的不良品需返工并要求其务必于当日回复不良品返工方案及返工完成时间，亮艺公司置之不理。次日，宜米尔公司再次发送邮件催促亮艺公司务必于当日回复不良品最快返工时间并再次明确了眼镜细节，因为此时亮艺公司已逾期交货，但宜米尔公司直到11月26日才回复邮件。关于BadBunny的胶架款眼镜（即SR-BB01）。双方确定该款眼镜细节后，于11月13日微信告知亮艺公司，“货期如有变动延误，请第一时间通知我们。如果你没有通知，我们是默认按原货期出货的”。亮艺公司确定该款眼镜将于11月19日发货，并未要求延期发货。但后期亮艺公司并未如约发货，宜米尔公司至今未收到该款眼镜的大货抽样，更未收到大货。三、经宜米尔公司催告，亮艺公司未在约定期限内交付货物，宜米尔公司有权解除《采购合同》（EMO-1808001）、《采购合同》（EMO-1808002）。2018年8月20日，双方签订上述两份合同，同日宜米尔公司将《生产订单明细》发送给亮艺公司。合同履行期间，宜米尔公司未曾更改眼镜制造方案，眼镜细节均是按照《生产订单明细》所要求的。2018年11月13日，亮艺公司确定Gucci的4款眼镜将于11月17日发货，BadBunny11月19日发货，但宜米尔公司11月19日收到的Gucci4款眼镜大货抽检样均不合格，BadBunny大货抽检样至今未提供。11月20日，宜米尔公司将关于“Gucci项目4款太阳眼镜的验收单”的邮件发送给亮艺公司，告知亮艺公司4款眼镜的不良品需返工并要求亮艺公司务必于当日回复不良品返工方案及返工完成时间，亮艺公司置之不理。11月21日，宜米尔公司再次发送邮件催促亮艺公司务必于当日回复不良品最快返工时间并再次明确了眼镜细节，因为此时亮艺公司已逾期交货，但亮艺公司直到11月26日才回复邮件，邮件称“LY0426款金色款镜片厂家已经答应周三、周四会把镜片做好送过来”。11月27日，宜米尔公司向亮艺公司发送关于限期交付货物的《通知函》，要求亮艺公司自收到本函之日起三个工作日内联系宜米尔公司并交付符合合同约定的货物，否则宜米尔公司将根据合同约定解除该两份合同，但亮艺公司却于11月29日《复函》要求宜米尔公司先支付尾款再交付货物。根据亮艺公司于11月30日发给宜米尔公司的邮件“LY0426款重新做的镜片明早厂家做好送给我司，明天下午会把重新更换好的成品图片拍照给贵司”。可知，亮艺公司最早至11月30日尚未将Gucci的4款眼镜返工完毕，此时亮艺公司已严重逾期交货。经合理催告后亮艺公司仍不交付货物，宜米尔公司根据合同约定，依法行使合同解除权，于12月4日向亮艺公司发出《关于解除合同的通知函》。综上所述，宜米尔公司不应当支付亮艺公司合同尾款171161元及货物保管费20000元，请求驳回亮艺公司的反诉请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。经审理查明：2018年8月20日，宜米尔公司（需方）与亮艺公司（供方）签订《采购合同》（EMO-1808001）、《采购合同》（EMO-1808002）。《采购合同》（EMO-1808001）约定4款眼镜产品，分别为：图纸编号LY0412，SKU型号SR-GS101；图纸编号LY0412，SKU型号SR-GS102；图纸编号LY0426，SKU型号SR-GS201，框色的金属部分为电镀金色、镜片颜色为渐变灰色片（SG033）镜片做整版LOGO丝印（以附件生产订单明细为准）；图纸编号LY0426，SKU型号SR-GS202，框色的金属部分为电镀银色、镜片颜色为渐变蓝色片（LSX805）镜片做整版LOGO丝印（以附件生产订单明细为准）。该合同总货款为192960元。《采购合同》（EMO-1808002）约定1款眼镜产品，图纸编号LY0459，SKU型号SR-BB01，该合同总货款为51556.5元。两份合同均约定，关于备注内容，订单细节详见附件生产指令；关于交货日期，大货在2018年10月20日前交齐，产前样（每款各两副）在2018年9月20日前交齐（若大货生产过程因不可抗拒原因需要延迟货期，可分批出货，分批次数及每批次出货数量另行协商，但供方须提前至少5-10天告知需方，以便采取应急措施）；关于付款方式，确认订单无误后，需方先付30%订金，货好验收无误后三日内付清剩余70%尾款，需方支付定金后，因供方原因解除合同的，供方须双倍返还需方定金。签订合同后，宜米尔公司于2018年8月22日支付《采购合同》（EMO-1808001）货款15%的定金28944元，支付《采购合同》（EMO-1808002）货款30%的定金15467元，于10月10日再次支付《采购合同》（EMO-1808001）货款15%的定金28944元。11月19日，亮艺公司向宜米尔公司交付《采购合同》（EMO-1808001）项下的4款产品各20副。合同履行过程中，双方多次通过电子邮件沟通相关问题。2018年8月20日，宜米尔公司向亮艺公司发送生产订单明细，明确了SR-GS201款框色的金属部分为电镀金色、镜片颜色为渐变灰色；SR-GS202款框色的金属部分为电镀银色、镜片颜色为渐变蓝色。该要求与《采购合同》（EMO-1808001）一致。9月27日，宜米尔公司向亮艺公司发送邮件，确认SR-GS201&SR-GS202产前样镜片颜色确认OK，镜片可安排大货。10月8日，双方就镜片颜色沟通确认，SR-GS201款为渐变灰色，SR-GS202款为渐变蓝色。10月19日，宜米尔公司向亮艺公司发送Gucci项目LY0412和LY0426更新的生产单，更新镜腿内侧镭射编码、尺寸和CE的要求。11月20日，宜米尔公司向亮艺公司发送Gucci项目4款太阳眼镜的验收单，验收单载明SR-GS201款、SR-GS202款的镜片颜色不符等质量问题，判定不合格；并发送邮件要求亮艺公司在今天内务必提供不良品返工方案以及返工完成时间。11月21日，宜米尔公司向亮艺公司发送邮件，要求亮艺公司于今天早上回复不良品返工最快完成时间。11月26日，亮艺公司向宜米尔公司发送返工方案。合同履行过程中，双方多次通过微信沟通相关问题。2018年10月24日，宜米尔公司工作人员范梓君“吴总，李小姐下午好！现在五款眼镜的进度如何？如果明天前确认好全部细节，Gucci4款可以按照之前说好的10月底出货？BadBunny款11月初出货（或提前）？”，亮艺公司工作人员李水牙“SR-101/10210月底出货的问题不大，SR-201/202由于贵司确认资料回复比较晚可能也要十一初，另、BadBunny款1稍微晚点10左右，我司尽量赶赶，争取提前交货……”，宜米尔公司范梓君“李小姐，BadBunny这款货期是10月吗？”，亮艺公司李水牙“是11月10号左右吧”。11月2日，宜米尔公司范梓君“吴总，李小姐，早上好！请问现在眼镜大货做得怎样了？”，亮艺公司吴昭旺，“这款下周可以发货”“这款应该在10号左右！”。11月8日，宜米尔公司范梓君“吴总，李小姐，早上好！BadBunny这款大货进度怎样了？是否如之前提供的货期10号做好货？”，亮艺公司吴昭旺“没什么问题”，宜米尔公司范梓君“好的，10号做好货通知一下哦，到时候五款眼镜一起安排出货”，亮艺公司吴昭旺“哦”。11月13日，宜米尔公司范梓君“之前说是10日可以做好，现在多了一周都还没好吗”，亮艺公司李水牙“四款金架的话这个礼拜应该可以出货、另一款胶架的话可能会晚一点”“贵司的货款怎么安排呢”，宜米尔公司范梓君“胶架BadBunny这款什么时候出？”“货期如有变动延误，请第一时间通知我们，不要等我们问了才说延期。如果你没有通知，我们是默认按原货期出货的”，亮艺公司李水牙“ok”，宜米尔公司范梓君“李小姐，吴总确认了Gucci的四款金属，17号工厂发货，BadBunny19号工厂发货”，亮艺公司李水牙“范小姐、吴生、已经复了你时间了、是先出四款吗？还是等胶架款做好在一起出呢？”，宜米尔公司范梓君“17号先出4款”“19号出胶架款”，亮艺公司李水牙“OK、那货款方面的话怎么安排呢？”，宜米尔公司范梓君“出货时会把尾款安排好的”，亮艺公司李水牙“之前都是贵司安排好尾款在发货的哦”，宜米尔公司范梓君“16号前会把尾款安排好”。11月16日，亮艺公司李水牙“范小姐、货款今天有安排吗？”，宜米尔公司范梓君“有的，还有大货照片还没拍吗”，亮艺公司李水牙“还没呢”，宜米尔公司范梓君“李小姐，货款安排已经告诉我们老板了，她有在跟吴总对接货款。我这边主要跟进样品和大货哦”。11月19日，宜米尔公司范梓君“吴总，李小姐下午好！80副眼镜已经收到了。”“其中Gucci项目LY0426的SR-GS201和SR-GS202两款眼镜的镜框&镜腿&logo颜色和镜片颜色与我们生产单上确认的不符”。11月20日，宜米尔公司范梓君“还有，请在今天内提供不良品返工方案和返工完成时间给我们，请邮件发出”“李小姐，不良品的返工方案做好了吗？还有返工时间？”“请回复一下邮件”，亮艺公司李水牙“范小姐、你好、吴总也正在想办法”，宜米尔公司范梓君“李小姐，如电话沟通，不良品返工方案和返工完成时间最迟明天上午提供给我们”。双方就交货及货款问题产生争议后，宜米尔公司于2018年11月27日向亮艺公司发出《通知函》，载明“我司现要求贵司在收到本函之日起三个工作日内联系我司并按照合同约定向我司交付符合合同约定的产品，否则我司将根据该两份合同……解除该两份合同，并同时要求贵司双倍返还我司已支付的定金”。亮艺公司发出《复函》，载明“我司在规定时间内已经完成5款产品、但是贵司在规定时间内并未把尾款结清、所以导致影响我司发货、现如今正式通知：1、按合同如果贵司在规定时间内未把尾款结清、我司有权利把此批产品处理掉、且将不会退回订金、贵司是否需要货？能否尽快回复？2、按合同若贵司单方取消定单、我司将不会退还订金、且后续产品停留在我司所有费用全部也由贵司承担、导致其他损失也一律由贵司承担。……4、所有货物均全部完成，还请贵司及时安排尾款以免影响交期，以及影响贵司对下游客户的信用、感谢您的配合”。宜米尔公司向亮艺公司发出《关于解除合同的通知函》，载明“……首先，贵司一直没有按照合同约定向我司交付产品；其次，根据合同注意事项第五款的规定：货好验收无误后三日内付清剩余70%尾款。我司应在贵司交付产品并验收无误后才向贵司付尾款，而贵司至今未完成交货义务，更不存在验收无误的情形，故我司没有义务向贵司支付尾款。贵司复函明显是意图逃避法律责任而有意为之”，并主张解除双方签订的两份采购合同。亮艺公司向宜米尔公司发出《复函》，载明“我司再次强调所有货物均全部完成，还请贵司及时安排尾款、我司即刻发货、以免在往后拖延交期，以及影响贵司对下游客户的信用、感谢您的配合”。2019年3月3日，亮艺公司向宜米尔公司发出《催款函》，要求宜米尔公司支付货款171161元。庭审中，关于《采购合同》（EMO-1808001）的定金为何分两次支付的问题。宜米尔公司陈述，在微信聊天中，双方对定金交付的时间进行了变更，亮艺公司也同意了；亮艺公司确认宜米尔公司所述。本院认为：关于本案合同性质的认定。承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成一定的工作，定作人接受承揽人完成的工作成果并给付约定报酬的合同。因此，定作人对标的有着特定的要求，需要满足定作人特定需要。本案宜米尔公司与亮艺公司签订的合同对产品颜色、款式、材料等均有特别约定，本院认为本案合同的性质应为承揽合同，宜米尔公司是定作人，亮艺公司是承揽人。双方之间的承揽合同关系依法成立，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。关于承揽合同无法继续履行的责任问题。第一、关于交货及履行情况。合同约定，大货在2018年10月20日前交齐，产前样（每款各两副）在2018年9月20日前交齐（若大货生产过程因不可抗拒原因需要延迟货期，可分批出货，分批次数及每批次出货数量另行协商，但供方须提前至少5-10天告知需方，以便采取应急措施）。由于在合同履行过程中，双方就产品细节进行修改，双方实际在沟通过程中确认了新的交货时间，根据11月13日宜米尔公司范梓君与亮艺公司李水牙的微信聊天记录显示，双方最终确定交货日期为《采购合同》（EMO-1808001）项下Gucci的4款产品17号工厂发货，《采购合同》（EMO-1808002）项下BadBunny款产品19号工厂发货。11月19日，宜米尔公司收到《采购合同》（EMO-1808001）项下Gucci的4款产品各20副，但宜米尔公司微信反馈SR-GS201和SR-GS202两款眼镜的镜框&镜腿&logo颜色和镜片颜色与生产单上确认的不符，并于11月20日通过邮件发送验收单，载明SR-GS201款、SR-GS202款的镜片颜色不符等质量问题，判定不合格。第二、关于支付尾款的约定及履行情况。合同约定，货好验收无误后三日内付清剩余70%尾款。在交货过程中，宜米尔公司提出产品镜片颜色不符等质量问题，判定不合格，未予以验收，并向亮艺公司发出《通知函》，要求亮艺公司三个工作日内交付符合合同约定的产品。亮艺公司则发出《复函》，要求宜米尔公司先结清尾款，再发货。宜米尔公司发出《关于解除合同的通知函》，亮艺公司再次《复函》，要求宜米尔公司先结清尾款，再发货。纵观合同履行情况，由于亮艺公司的原因导致交付的产品不符合合同约定，未通过宜米尔公司的验收，而在该问题产生后，亮艺公司变更尾款支付方式，要求先支付尾款再发货，宜米尔公司不接受，双方合同无法继续履行。亮艺公司未依约交付产品并且变更尾款支付方式的行为，致使合同目的不能实现，构成根本违约，亮艺公司应承担合同无法继续履行的违约责任。宜米尔公司主张解除《采购合同》（EMO-1808001）、《采购合同》（EMO-1808002）的诉讼请求，合法有据，本院予以支持。亮艺公司的反诉请求，缺乏事实及法律依据，本院不予支持。关于违约责任的承担问题。合同约定，需方支付定金后，因供方原因解除合同的，供方须双倍返还需方定金。宜米尔公司已支付定金73355元，根据上述约定及定金罚则，亮艺公司应双倍返还定金146710元。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、第九十二条规定，判决如下：一、解除原告（反诉被告）广州宜米尔贸易有限公司与被告（反诉原告）深圳市亮艺眼镜有限公司签订的《采购合同》（EMO-1808001）、《采购合同》（EMO-1808002）；二、被告（反诉原告）深圳市亮艺眼镜有限公司于本判决生效之日起五日内向原告（反诉被告）广州宜米尔贸易有限公司双倍返还定金146710元；三、驳回被告（反诉原告）深圳市亮艺眼镜有限公司的全部反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉受理费4968元，由被告（反诉原告）深圳市亮艺眼镜有限公司负担。反诉受理费2484元，由被告（反诉原告）深圳市亮艺眼镜有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。审 判 长  何成臻人民陪审员  劳健润人民陪审员  黄泽建二〇二〇年一月七日书 记 员  林敏倩