广东省佛山市高明区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0608民初3357号原告：麦翠萍，女，1983年8月17日出生，汉族，住广东省佛山市高明区荷城街道白土屋村**，公民身份号码4406841983********。被告：邓弟弟，男，1987年11月20日出生，汉族，住，住广东省佛山市高明区明城镇潭朗村**民身份号码4406841987********。原告麦翠萍与被告邓弟弟装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年8月27日立案后，依法适用小额诉讼程序后转为普通程序于2019年12月19日公开开庭进行了审理。原告麦翠萍到庭参加诉讼，被告邓弟弟经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告麦翠萍向本院提出诉讼请求：1.判令被告退还装修金额17290元和违约金2000元，合共19290元；2.本案诉讼费由被告负担。事实和理由：原告于2018年3月11日与被告签订房屋装修合同，樵顺7座1401，原告妈妈购买的新房，并当场付2000元的定金给邓弟弟。5月25日，原告根据合同约定给被告转账28000元，并要求被告尽快进水电材料开工。原告瓷片是装修费包含的，后来因为被告提供的瓷片厂家的价格问题，改为原告本人于2018年5月26日全款购买瓷片，瓷片供应商收全款后已经预留瓷片。原告一直催促被告尽快安装水电，原告才能把瓷片运回来。被告实际进行的装修项目如下：购买水电材料及安装（面板购买及安装除外）（约5500元），购买13包水泥（约260元），1立方米河沙（约250元）和1个蹲厕（约200元），铲掉两个厕所、大厅及走廊的墙面并重新批荡（6500元）。装修进度：装修开工日是2018年5月29日，6月22日，开始铲掉两个厕所、大厅、走廊的墙面并重新批荡。7月13日，开始安装水电。7月19日，完成水电安装。8月8日，开始贴大厅的瓷片，当晚原告发现空鼓现象，并要求被告敲掉及清理，但被告安排的人员把部分的水电管线钻穿了，导致原告需另外请人重新检查水电线是否受损。8月13日，原告正式电话通知被告终止合约，并在微信上要求被告结算装修金额，并退回相关金额。但被告一直没有跟原告核对及退还装修的金额。8月29日再次催促，被告答应把车抵押给原告并承诺9月底还钱。9月18日再次催促，被告答应9月底还钱。10月7日再次催促，被告说将安排如何还钱但一直没有回复，11月13日再次催促，被告说11月底可以先还几千。11月13日后，被告就一直没有回复，手机也处于失联状态。由于被告一直拖延装修施工，导致以下损害及增加原告支出费用的情况：1.购买的部分瓷片一直处于日晒雨淋的状态，后来贴砖师傅填缝也出现渗色现象，需多次重复填缝。2.装修时间推后，导致装修材料河沙的价格上涨，由250元每立方米上涨至380元每立方米。装修共用11立方米的河沙，被告只购买了1立方米的河沙。3.敲掉大厅空鼓瓷砖的时候，被告安排的人员把部分的水电管线钻穿了，导致原告需另外请人重新检查水电线是否受损，用时一日（300元）。4.本来预定2018年8月底装修完成，原告的妈妈于2019年新年时搬进新家。实际上，原告需另找新的装修工人，碰上装修旺季，装修工人难找及工价上涨，最后于2018年11月底装修完工，但需要额外请人除甲醛（1500元）。除甲醛后，原告的妈妈于2019年2月搬入新家。为维护原告的合法权益，特提起诉讼。被告邓弟弟没有向本院提供答辩意见及证据，亦没有到庭参加诉讼，视为放弃抗辩和质证权利。原告围绕诉讼请求依法提交了证据，本院对本案的证据认证如下：原告提供的证据形式、来源均合法，在无相反证据的情况下，本院对其真实性予以确认并在卷佐证。本院经审理认定事实如下：原告麦翠萍与被告邓弟弟于2018年3月11日签订《房屋装修合同》，约定原告（甲方）委托被告（乙方）进行自住房室内装修，施工地点为佛山市高明区樵顺家园7座1401房。施工内容为水电安装、铺贴瓷砖、木工制作、扇灰油漆、防盗网、门、窗、卫浴、灯饰等，详见附件《室内装饰报价表》。承包方式为全包；违约责任：由于甲方原因导致延期开工或中途停工，除顺延工期外，甲方应尽快恢复开工，由于乙方原因故意延期或无故停工的，甲方有权单方解除合同；付款方式：签合同时给2000元定金，真正开工之日付30000元，贴完地板再给30000元，做完橱柜、衣柜、天花，卫浴、防盗网、扇灰油漆再付23000元，其余5000元尾数20天内验收合格后再付。工期为三个月。合同还就双方责任、材料供应、质量、验收及保修、安全生产、纠纷处理、合同的变更和解除、其它事项等作出约定。其中，合同附件精装修报价单约定水电100元/方（开关面板俊朗牌子，预80个P系列；广东牌子19芯软芯4平方电线，13组独立主线；灯线2.5平方，每间房3控开关；走廊4控，每间房可以独立开走廊灯；日丰、联塑、朔力牌子线管；日丰牌子4分热水管）。2018年3月11日，原告支付2000元定金给被告，原告在庭审中确认为预付款，2018年5月25日，原告支付28000元装修款给被告。被告于2018年5月29日进场施工，实际进行的装修工程量包括，购买水电材料及安装（面板购买及安装除外），购买13包水泥、1立方米河沙和1个蹲厕，铲掉两个厕所、大厅及走廊的墙面并重新批荡。其中，铲掉两个厕所、大厅及走廊的墙面并重新批荡，双方通过微信协商，确认工程价款为6500元。2019年8月13日，原告以被告延误工期，铺地板砖有问题为由，通过电话向被告提出解除合同并要求结算，被告同意解除合同并同意退还部分装修款给原告，但一直没有与原告进行结算，后原告另找他人进行装修，于2018年11月底装修完工。本院认为，本案为装饰装修合同纠纷。原、被告签订的《房屋装修合同》是原、被告自愿签订，内容没有违反法律规定，合法有效，双方应按约定履行。关于退还工程款，被告自进场施工至原告提出解除合同期间，仅完成部分装修工程，双方经协商一致解除了合同，本院予以确认。合同解除后，尚未履行的，终止履行。对被告已履行的部分工程量，原告仅参考市场定价主张购买水电材料及安装（面板购买及安装除外）价款为5500元，购买13包水泥价款约为260元、1立方米河沙价款约为250元、1个蹲厕价款约为200元，没有提供其他证据予以佐证，依据不充分，综合考虑本案实际情况，本院酌定以上工程量价款为6500元。原告主张被告铲掉两个厕所、大厅及走廊的墙面并重新批荡的工程价款为6500元，有双方微信聊天记录予以证实，本院予以支持，故被告完成的工程量价款合计13000元。原告已预付了30000元工程款，因合同已解除，被告应退还17000元。关于违约金。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条的规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。本案中，原、被告在合同中并无约定违约金，现原告主张被告支付违约金，于法无据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下：一、被告邓弟弟应于本判决发生法律效力之日起十日内返还装修款17000元予原告麦翠萍；二、驳回原告麦翠萍的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费282元（原告已预交），由原告负担34元，由被告邓弟弟负担248元。被告负担的受理费248元，由被告于支付判项确认的款项时一并支付给原告，本院不再另行收退。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审判长  吴卫华审判员  陈玉明审判员  刘骏全二〇二〇年一月七日书记员  赵宇晴