福建省石狮市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0581民初6486号 原告：泉州嘉信置业有限公司，住所地福建省泉州市洛江区安吉路尚东国际B栋607，统一社会信用代码91350504581149785H。 法定代表人：王志桥，执行董事。 委托诉讼代理人：张梦洋，福建天衡联合（泉州）律师事务所执业律师。 委托诉讼代理人：陈德霖，福建天衡联合（泉州）律师事务所实习律师。 被告：福建意昂机电股份有限公司，住所地福建省泉州市丰泽区刺桐西路工商局大楼西侧润华商厦29层2903号，统一社会信用代码91350500766179737H。 法定代表人：庄佟伟，董事长兼总经理。 原告泉州嘉信置业有限公司（下称嘉信公司）与被告福建意昂机电股份有限公司（下称意昂公司）合同纠纷一案，本院于2019年11月28日受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告嘉信公司的委托诉讼代理人张梦洋、陈德霖到庭参加诉讼，被告意昂公司未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 嘉信公司向本院提出诉讼请求：1.确认原告与被告于2013年签订的《设备安装合同》(合同编号：AEON20131203)于2019年9月17日解除；2.被告支付原告因本案诉讼而支出的律师费15000元；3.本案受理费用由被告承担。事实和理由：2013年12月3日，原告与被告签订一份编号为AEON20131203《设备安装合同》，约定原告将其承建的石狮市长福社区改造工程A、B、C区的电梯安装工程以人民币7525000元的总价包干由被告完成。根据《设备安装合同》第2.1条的约定，被告应完成：1、包括安装和交付合同附件规定的设备，提交安装接线图、安装指导手册、操作/维修保养手册；2、完成合同附件2《甲、乙方承担的工作》中规定的工作内容，包括：2.1、向当地特种设备安全监督管理部门进行开工和验收申报，并配合当地特种设备安全监督管理部门进行现场验收；2.2、负责安装、调试、运行直至通过设备安装地电梯质检部门验收并取得准运证；2.3、负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和验收费用；2.4、工程竣工后，向原告移交通过国家和地方检测部门以及被告内检的优质设备和相关的证书随机文件和设备安全准运证。同时，合同第7.2条还约定了，“如果乙方未按合同规定完成设备安装，乙方应向甲方支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一(1)天，违约金为合同金额的百分之零点五(0.5%)。如果延误超过四(4)周，则甲方有权视为乙方为单方解除合同。乙方并承担由此引起的预期交房的违约责任”。另外，合同第9.1条约定，“诉讼费用(包括但不限于律师费用)由败诉方承担”。2014年10月23日，石狮市长福社区改造工程A、B、C地块单位工程通过相关部门的综合验收。2017年底，B区商场扶梯已安装完成，由于扶梯周边装饰围护等原因，暂未达到验收条件。2019年初，B区商场扶梯已完全具备验收条件，但由于被告未及向当地特种设备安全监督管理部门进行开工及验收申报，B区商场电梯迟迟未能通过验收并取得准运证。鉴于此，原告于2019年9月5日向被告邮寄送达《通知书》，要求被告应在收到通知之日起五个工作日内安排相关工程技术人员进场开展后续安装、调试工作，全面履行上述《设备安装合同》项下的义务，逾期之日，原、被告双方签订的上述《设备安装合同》即解除。2019年9月6日，被告签收上述《通知书》后仍怠于履行上述《设备安装合同》项下的义务，导致石狮市长福社区改造工程商场B区电梯无法通过验收并交付使用。综上所述，被告的上述行为已经构成违约，根据合同约定，原告有权视被告单方解除合同。同时，被告在原告催告下仍怠于履行合同义务，导致原告承包的项目电梯工程无法通过验收。 被告意昂公司书面辩称，首先，本案中，因答辩人在承建案涉电梯安装工程中，根据原告要求增补了部分电梯安装工程，共计新增工程款人民币399235元。然经答辩人多次请款、催款，原告至今仍未付该部分增补工程款。根据《设备安装合同》约定，原告具有先履行支付工程款的义务却至今未付，答辩人为维护自身的合法权益，有权拒绝履行原告所提出的履行请求，而不构成违约。答辩人并不存在违约情形。同时，对原告尚欠的该部分工程款，答辩人依法保留向原告追偿的权利。其次，在原告于2019年9月4日向答辩人发出解除案涉合同通知前，答辩人即因原告逾期付款违约在先，而向原告发出解除合同通知，双方就合同解除已私下达成一致合意。而答辩人对原告所发出的解除合同通知亦未提出任何异议，至少可以认定案涉合同最迟已于答辩人收到通知五个工作日后解除。根据《设备安装合同》第九条约定，“所有因本合同产生或与本合同有关的争议应由双方通过友好协商解决。如果无法协商解决，该争议应通过诉讼解决。”本案中，原告与答辩人就案涉合同解除已经友好协商一致且无其他争议，原告已无需再行通过诉讼途径要求确认合同解除双方，却又于2019年10月21日委托律师，并向法院就已经不存在的争议提起诉讼，不仅增加讼累，浪费了司法资源，更是自行造成了损失。该律师费明显属于不必要支出，答辩人亦非所谓的“败诉方”，原告无权要求答辩人承担。综上，答辩人不存在违约情形，原告要求被告赔偿律师费15000元缺乏事实及法律依据，依法应当予以驳回原告的诉讼请求。 嘉信公司、意昂公司围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。嘉信公司提供的1.《设备安装合同》；2.《通知书》；3.《公证书》；4.EMS邮寄单、流程单；5.委托代理合同；6.增值税普通发票；7.意昂公司企业信息；8.意昂公司涉执行案件情况，因意昂公司未到庭参加诉讼，又未书面提出异议，视为自愿放弃质证诉讼权利，本院对上述证据予以确认并在卷佐证。意昂公司提供的工程联系函未提供原件核对，故对该份证据本院不予采信。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院查明认定事实如下： 2013年12月3日，嘉信公司与意昂公司签订一份编号为AEON20131203《设备安装合同》，约定嘉信公司将其承建的石狮市长福社区改造工程A、B、C区的电梯安装工程发包给意昂公司，合同总价7525000元。合同第二条约定，意昂公司应当履行：1、安装和交付合同附件1（“技术规格”）规定的设备，提交安装接线图、安装指导手册、操作/维修保养手册；2、完成合同附件2中“乙方即意昂公司承担的工作”规定的工作内容，包括向当地特种设备安全监督管理部门进行开工和验收申报，并配合当地特种设备安全监督管理部门进行现场验收；负责安装、调试、运行直至通过设备安装地电梯质检部门验收并取得准运证；负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和验收费用；工程竣工后，向原告移交通过国家和地方检测部门以及被告内检的优质设备和相关的证书随机文件和设备安全准运证；等等。合同第七条约定，除不可抗力原因外，如果意昂公司未按合同规定完成设备安装，应支付逾期违约金，支付方法是每延误一(1)天，违约金为合同金额的百分之零点五(0.5%)。如果延误超过四(4)周，则嘉信公司有权视为意昂公司为单方解除合同，意昂公司并承担由此引起的逾期交房的违约责任。合同第九条约定，如果无法协商解决，争议应通过诉讼解决，诉讼费用(包括但不限于律师费用)由败诉方承担。 2014年10月23日，石狮市长福社区改造工程A、B、C地块单位工程通过相关部门的综合验收。2017年底，B区商场扶梯已安装完成。 因意昂公司尚未向当地特种设备安全监督管理部门进行开工及验收申报，B区商场电梯未能通过验收，亦未取得准运证。嘉信公司遂于2019年9月5日向意昂公司发出一份落款日期为2019年9月4日的通知书，告知意昂公司收到通知书五个工作日内安排相关工程技术人员进场开展后续安装、调试工作，逾期之日则双方签订的《设备安装合同》即解除。嘉信公司于2019年9月6日收到通知书。B区商场电梯至今未向当地特种设备安全监督管理部门进行开工及验收申报，未能通过验收，亦未取得准运证。还查明，嘉信公司支出律师代理费15000元。 本院认为，意昂公司抗辩嘉信公司存在未先付工程款行为，然讼争《设备安装合同》并未约定先后履行顺序，且其提供的工程联系函未有原件核对，故对其抗辩不存在违约，本院不予采纳。意昂公司抗辩称向嘉信公司发出解除合同通知，但对此并未提供证据佐证，对此本院亦不采纳。意昂公司未能完全履行讼争《设备安装合同》，其存在违约行为是明确的，嘉信公司有权提出解除合同，如意昂公司所述，原、被告双方已达成的解除合同的一致意思表示，意昂公司并未对嘉信公司提出的解除合同存在异议，故可以认定讼争《设备安装合同》已解除，然嘉信公司仍提起诉讼，意昂公司提出律师费、诉讼费应由嘉信公司承担的抗辩，具有合理性，本院予以采纳。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第九十四条第（五）项、第九十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条规定，判决如下： 一、泉州嘉信置业有限公司与福建意昂机电股份有限公司于2013年12月3日签订的《设备安装合同》(合同编号AEON20131203)于2019年9月17日解除； 二、驳回原告泉州嘉信置业有限公司的其他诉讼请求。 本案受理费64475元，由原告泉州嘉信置业有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省泉州市中级人民法院。 审 判 长  李珊珊 人民陪审员  颜莉莉 人民陪审员  黄美霞 二〇二〇年一月八日 书 记 员  杨少娜 注：裁判文书引用的主要法律条文 1、《中华人民共和国合同法》 第五条当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。 第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 2、《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 3、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。