贵州省遵义市红花岗区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）黔0302民初10550号 原告：潘颖，男，1981年6月8日出生，汉族，住贵州省遵义市红花岗区。 委托诉讼代理人：姚玺，贵州尊达律师事务所律师。 委托诉讼代理人：宋爱勇，贵州尊达律师事务所律师。 被告：李强，男，1978年6月8日出生，汉族，住贵州省遵义市汇川区。 原告潘颖诉被告李强装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年10月10日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告潘颖的委托诉讼代理人姚玺和宋爱勇，被告李强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告潘颖向本院提出诉讼请求：1、被告支付原告房屋装修工程款25000.00元及增量款2600.00元，并支付相应的违约金（违约金按合同金额每日1%计算，即违约金应为125000.00×1%×实际违约天数）；2、本案诉讼费由被告承担。事实及理由：2017年8月，被告在遵义市新蒲新区房屋（房屋具体位置：遵义市新蒲新区幸福城Ｃ20栋3002号房）需要装修，于是在原被告双方友好协商后，达成一致意见，由原告给被告装修被告上述房屋，于是在2017年8月28日原被告双方签订了《装饰装修工程合同书》，双方在合同约定：1、工程承包方式：双方协商采取包工包料（由被告提供部分材料）的方式；2、合同价款为125000.00元；3、工程款支付方式：合同签订之日，被告支付工程款的40%（50000.00元）给原告，木工进场前，被告支付工程款的40%（50000.00元）给原告，木工完工后，被告支付工程款的15%（18750.00元）给原告，工程竣工后三日内，被告支付工程款的5%（6250.00元）给原告，但是因为如果第三笔款和第四笔款按15%支付和5%支付就会有零头，不好支付，于是双方最后协商一致后，第三笔款支付的金额为20000.00元，第四笔款支付的金额为5000.00元；4、在施工过程中被告有增加项目应将增量款支付给原告方可施工。在双方签订合同后，由于被告的房屋于2017年10月才交房，所以原告于2017年11月9日才进场给被告装修房屋。在房屋装修过程中，原告积极为被告装修房屋，并且在装修过程中被告增加了一些装修项目。按合同约定，被告应当将增量款支付给原告，被告并没有按合同约定将增量款支付给原告，就算被告不支付25000.00元的工程款及增量款的情况下，原告仍然将上述房屋装修完毕，原告于2018年1月底装修完毕交付房屋给被告。到目前为止，被告已经搬进上述幸福城Ｃ20栋3002号房快一年了，按合同约定被告应当支付125000.00元的工程款及增量款给原告，但是，被告方只支付了100000.00元的工程款给原告，剩余的25000.00元工程款及增量款2600.00元没有支付给原告。综上所述，被告的行为是一种严重的违约行为，原告多次要求被告支付剩余的25000.00元工程款及增量款2600.00元，但是被告以有些小项目需要调整为由一直不予支付三期款和尾款，无奈之下，我已做完全部装修合同内的所有项目，最终李强还是以各种装修问题来拒付剩余款项，无奈之下，原告特向法院起诉，请求支持诉讼请求。 被告李强辩称：一、所谓违约金应当是原告支付给我。在原告的民事起诉书里说“原告积极地为被告装修房屋”甚至就算我在没有支付工程款及增量款的情况下，原告仍然将房屋装修完毕，而且还说“于2018年1月底装修完毕交付房屋给被告”，而且还说“其已做完全部装修合同的所有项目”。因此，“请求人民法院判令被告支付违约金20,000.00元”。但是，事实上是如原告所说的这样吗？2018年7月5日，原告的工人还在给我贴壁纸，家里垃圾一地；7月6日，原告的工人才来把装的不合格的门卸下来（注意是卸下来，不是安装）；地板7月7日才开始找平，更别说还有其他很多很多没有完成的项目。按照合同十三条第二款规定“工程完工后，乙方通知甲方到场共同签字验收，甲方方可使用成品工程”，既然按照起诉书中说“于2018年1月底装修完毕交付房屋给被告”，请问我签字的验收单在哪里？按照合同原告应该在2017年11月9日后80天完工，也就是2018年1月29日完工。我也注意到原告在起诉书里说。我想问那么长的时间没有完工，而且后期工程都是我自己完成的，者两万元违约金应该是潘颖支付给我的吧。在1月29日那天你不仅没有完成工程，按照你跟我说的，墙才刚刚刮完第三遍，你哪里“装修完毕交付给被告了”，你的微信里记载着那天你去贵阳上班了。你忘记了吗？你既然来法院打官司，为什么要欺骗？是谁给你的胆量。你所主张的违约金2万应该给我不过分吧。二、原告没有完成的项目费用远远超过增量款和工程尾款。原告在起诉书里说“按合同约定，被告方应将增量款支付给原告，被告方并没有按照合同约定将增量款支付给原告，就算被告不支付25,000.00元的工程款及增量款的情况下，原告仍然将上述房屋装修完毕”。先说“增量款”，首先，按照合同十四条第1条约定“工程中出现增减项目，由双方协商并确认增减差额部分，同时约定付款方式及日期”，一年多的时间了，本人不记得原告在施工前给我报过增加材质的品牌、单价甚至总量，我有“被消费”的感觉。其次，按照合同十条工程变更里约定，“工程项目或施工方式如需变更，双方就协商一致，签订书面变更补充协议，同时调整相关工程费用及工期（附装饰工程变更单）”，原告2018年6月21日在我催促下给我的增减款极其的草率，按理说，前期没有沟通，后面补充应当至少把收据或者收条来证明。这种草率和今天他自己递交的起诉书里要求的“2600”都有冲突，增量款到底应该多少钱？是想要多少要多少吗？原告你的话让我信那一句？最后，也是最主要的，本人前期支付十万元中潘颖很多大的项目有删减，接下来在没有交尾款的原因里详细说明。再说“25000的工程款”1、潘颖没有按照合同时间完成装修（本人一直租房住），而且拒绝谈违约金。2018年7月4日左右，本人约潘颖在幸福城对面的超市的奶茶吧，希望协商解决后续没有完成的项目和资金，本人原话“买卖不成情义在”并按照合同逐条对应工程现状，自始至终潘颖没有讲话，谈到违约时潘颖起身离开，说“让律师来找你谈”，我一等就是一年多。从此单方面终止合同。2、由于潘颖的单方面终止合同，没有鑫的装修公司愿意接受半拉工程，最后导致完成装修需要比预期更多的费用支出。3、我确实如起诉书中所说已经入住，但是后续项目不是潘颖完成，因为本人之前租住的房屋到期，为了赶工期很多材料例如地板、厨房和工作室的门等都是现货或者加急进货，都增加了不必要的成本，最终2018年7月29日才不得不搬进，而且一直睡简易床，朋友都笑我说在睡担架。4、潘颖没有按照合同完成装修项目，不是他起诉书中所说的“小项目需要调整”，是很多大项目。5、潘颖没有完成项目10项：主材没有产生的项目7项，没有按照合同规定标准完成的项目或者型号和材料更换的项目27项，造成损失待定，以及潘颖没有完成合同内容的违约金和单方面终止合同造成损失，这些加起来远远超过起诉书里的尾款和增项款。详细如下：其一、合同的预算表里规定但是没产生的项目和经费：1、客厅石膏线520.00元；2、主卧室石膏线312.00元；3、主卧室飘窗剔除150.00元；4、主卧室飘逝石材铺贴200.00元；5、主卧室衣柜及柜门3,196.00元；6、卧室石膏线条143.00元；7、工作室石膏线条117.00元；8、主卫改衣帽间吊顶455.00元；9、次卫新建墙体320.00元；10、次卫蹲便器安装80.00元。其二、主材完全没有产生的项目和费用：1、强化木地板2,960.00元；2、套装门900.00元；3、套装门五金180.00元；4、厨房铝合金滑门3,168.00元；5、飘窗石材576.00元；6、飘窗石材运费及搬运350.00元，合计16,427.00元。其三、没有按照合同规定标准完成的项目，或者型号和材料更换的，造成损失待定：1、衣柜以及柜门，没有柜子门；2、卫生间套装门，原定铝合金私自改成生态门（木渣压制的）；3、衣帽间铝合金滑门，原定铝合金私自改成生态木（木渣压制的）；4、开关面板，一个不符合型号，两个被划叉，很多没有安装，最后我请人解决；5、垃圾清运费及材料运费，垃圾没有打扫也没有清运，至今没有；6、瓷砖全变，存在欺骗行为；7、门全变，工字形全变更直角形，内在直角变弧角；8、鞋柜制作，柜门漏出滑轮，最后由本人请人解决；9、储物柜，部分柜门和配件没有安装，最后由本人请人解决；10、进门处水管没有设计，4-5家邻居设计都很好，让去邻居家借鉴，拒不接受，最后由本人请人解决；11、铝合金窗补口子，刚开始不接受，后来答应可以补了又单方面终止合同，最后由本人请人完成；12、包天然气管板材，最后又我自己去拿；13、电视墙电线管道没有和墙体整平，最后我请人解决；14、厨房吊顶漏着楼板，最后我请人解决；15、厨房门和操作台之间空隙没处理，最后我请人解决；16、水盆生锈，水盆上有说明，不能被污染，天然气排烟空钻孔的脏水没有及时清理，导致水盆生锈；17、电盒和宽带线盒，两个盒子没有安装，盒子盖子丢失，问他说不知道去哪里了，最后自己购买请人安装；18、马桶边插座没有预留；19、墙体找平不合格，由其客厅墙角；20、阳台包的玻璃中间有很多灰尘，质量不过关；21、门口门镜和开关不在一条线上；22、阳台放洗衣机处设计存在欺骗，最后只能更换地方，重新购买三进和三出，并且请人安装；23、书柜至今味道重；24、榻榻米没有五金，而且边缘毛边没有处理；25、预算了地板找平的经费，但是地没有找平，最后我请人解决；26、厨房瓷砖脱落；27、飘窗没有剔除导致原本应该有的储物柜空间没有了。其四，特别剔除潘颖在装修过程中的欺骗行为：1、瓷砖存在合同欺骗，把预算按照决算骗取信任，实现把名牌砖变杂牌砖的目的；2、我在外地，潘颖安排人拉走写下铝合金门和栏杆等，门卫电话问我，我问潘颖他说没有要的垃圾，回遵义后发现小区到处都有回收铝合金门窗的电话；3、阳台洗衣机潘颖预留的进水口和排水口为止不合理，而且我在外地，他用视频坚持厕所窗户可以打开，实质是不能全开，而且以他家洗衣机的安放来证明，洗衣机周边要预留空间，最近我才发现他给别人家装修的洗衣机是没有预留空间的，为此，我只能改变洗衣机安放位置。4、每次交了5万元后，潘颖就开启欺骗行为，先是瓷砖，后面是厨房门由铝合金变为生态门（木渣压制的门），没有装好，质量差发霉；附件：证明材料1份、装修合同；李强与潘颖明确材料时潘颖手写清单；照片证据51份。 经本院审理认定事实如下：2017年8月28日，甲方（发包方）李强与乙方（承包方）潘颖签订了《装饰装修工程合同书》。该合同载明：“一、工程地点：幸福城C20-3002；二、工程内容及做法：（附装饰工程预算书、装饰工程施工图纸）；三、工程承包方式：双方协商采取包工包料（由甲方提供给你部分材料，见附表）；四、工程期限……，注以接房期开始计算工程期限八十日；五、合同价款：本合同工程造价为（人民币）金额大写：壹拾贰万伍仟元（工程项目及单价以预算书为准）；六、甲方工作：……；七、乙方工作：1、乙方就严格执行对居室装修的有关规定，标准在施工过程中严格执行安全施工操作规范，防火规范，施工规范及质量标准按期保持完成工程；2、保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管的畅通；3、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场；4、质量不标准，发生费用由乙方负责；5、在施工过程中发生的安全事故由乙方负责（含乙方施工时对邻里造成的损失，如漏水，因乙方造成的损失，由乙方负责；非乙方造成的损失，乙方不承担任何责任）；6、工程开工时间：签约三日内由乙方安排施工队入场作业；八、材料供应：1、按合同约定由甲方提供的材料，设备（见附表：甲方提供设备及装饰材料明细表），甲方应在材料到施工现场提前通知乙方；2、甲方有权对乙方材料进行检查，抽样，监督。九、工期延误：对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：……；十、工程变更：1、工程项目或施工方式如需变更，双方就协商一致，签订书面变更补充协议，同时调整相关工程费用及工期（附装饰工程变更单）；2、甲方已同意施工的设计图纸（含所标材料），在乙方开始购买材料或开始施工时，甲方要求更改的，须按实际造成的损失情况，由甲方负责赔偿。十一、违约责任：1、……；2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，甲方负全部责任，并且乙方不保修；3、……；4、由于甲方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金5/10000元；5、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金5/10000元；十二、付款方式：1、在合同签订之日……，甲方应付乙方工程款金额为总工程款的40%，共计伍万元整（￥50,000.00元）；2、木工进场前，甲方付乙方总工程款的40%，共计伍万元整（￥50,000.00元）；3、木工完成后，甲方付乙方工程款的15%，共计贰万元整（￥20,000.00元）；4、工程竣工后三日内，甲方应付总工程款的5%，共计伍仟元整（￥5,000.00元）……；十三、工程验收：1、甲乙双方约定工程验收方式为阶段性验收；2、工程完工后，乙方通知甲方到场共同签字验收后，甲方方可使用成品工程。十四、工程项目增减：1、工程中出现增减项目，由双方协商并确认增减差额部分，同时约定付款方式及日期；2、工程施工以工程预算书双方签字项目及单价为准。十五、纠纷处理：1、……；2、工程完工后，甲方若对乙方施工质量有异议，经乙方确认后，乙方应及时修补。修补期间不计入工期，若甲乙双方协商不成，则甲方应在工程完工功能后十日内向人民法院提起民事诉讼，否则视为默认工程合格，不得拒付或扣减乙方应当的工程款；3、乙方在向甲方提出工程完工后十五内未收到甲方工程款，而甲方又未提起民事诉讼，则视为甲方违约、无理拒付或扣减，乙方则采取相应法律手段向甲方索赔每日合同金额的1%的违约金和工程尾款。……”2017年11月9日起，潘颖组织工人对李强的房屋进行装修；在装修过程中，潘颖一直和李强通过微信保持沟通联系，并随时通过微信确认施工事宜（含施工中的变更事宜）。2019年10月10日，原告潘颖以诉称理由将被告李强诉至本院。 另查明：原告潘颖出示的微信截图显示有如下内容：……（2018年）3月16日潘颖：我现在是提前把工序都做完到最后了，顶面乳胶漆都上了，就差贴墙纸和木地板，你是怎么回事不打款；李强:……我自己的打算，延期我都不想追究了，25,000.00元都一分不少给你，我只是担心预留很多细节你又不承担，（我的担心不是没有根据的，你自己应该清楚）推脱责任，还是那句话，我要的是房子；潘颖：你还增加的卫生间玻璃隔断，阳台砖、窗套两个”。 庭审中，原告潘颖自认被告李强已支付款项100,000.00元；被告李强自认其系2018年7月至9月入住装修好的房屋。 以上事实，有当事人陈述，《装饰装修工程合同书》、微信截图打印件等证据在卷佐证，并经庭审质证，足以认定。 本院认为，原告潘颖与被告李强之间签订的《装饰装修工程合同书》，是当事人真实意思表示合法有效，双方均应按合同履行。虽然原告潘颖与被告李强并无书面的结算协议，但由原告潘颖出具的微信聊天记录等可知，被告李强认可原告潘颖所进行的装修，只是对所谓细节有所保留，并称其不想追究延期问题。按照《装饰装修工程合同书》中的相关约定内容可知，原告潘颖所做工程是包干价，且其并未举证证明增加工程量（工程款）事项，故原告潘颖应得的款项为25,000.00元（125,000.00元-100,000.00元）。故对原告潘颖要求被告李强支付房屋装修工程款25,000.00元的诉讼请求予以支持；对于原告潘颖所主张的增量款2,600.00元不予支持。由于原告潘颖在履行《装饰装修工程合同书》之中存在延误工期的违约行为，且其并未举证证明违约损失情况，故综合而言，本院对原告潘颖诉请违约金的诉求不予支持。虽然被告李强在答辩中林林种种地列举了原告潘颖的未完成事项，多达四十三项之多，上述列举事项应视为其抗辩主张，其亦应当承担举证证明责任，但其向本院出示的证据并未得到原告潘颖的认可，且被告李强的抗辩主张与其微信中称的细节问题需处理不相符合，不能证明原告潘颖未完工事项，故对被告李强的上述主张，本院不予确认。为此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十条、第六十条、第二百五十一条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十五条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告李强于本判决生效之日起十五日内支付原告潘颖房屋装修工程款25,000.00元； 二、驳回原告潘颖的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费已减半收取495.00元，由原告潘颖负担247.50元，被告李强负担247.50元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省遵义市中级人民法院。 审 判 员  游 红 二〇二〇年一月六日 法官助理  张兴成 书 记 员  田 静