河北省青龙满族自治县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0321民初2866号 原告：韩玉成，男，1964年3月15日出生，满族，农民，户籍地青龙满族自治县，现住青龙满族自治县。 委托诉讼代理人：卢英花，青龙满族自治县坤源法律服务所法律工作者。 被告：河北建设集团股份有限公司 法定代表人：李宝忠，董事长 统一社会信用代码：911306007006711044。 住所地：河北省保定市竞秀区。 被告：河北建设集团股份有限公司秦皇岛分公司 负责人：焦伟，经理 统一社会信用代码：91130301741514631C。 住所地：秦皇岛市海港区。 委托诉讼代理人：李振国，河北德圣律师事务所律师。 委托诉讼代理人：安亚男，女，1981年3月9日出生，汉族，住河北省保定市北市区。 原告韩玉成与被告河北建设集团股份有限公司（以下简称“河北建设集团”）、被告河北建设集团股份有限公司秦皇岛分公司（以下简称“秦皇岛分公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后依法适用简易程序，并公开开庭进行了审理。原告韩玉成及其委托诉讼代理人卢英花，被告河北建设集团股份有限公司、河北建设集团股份有限公司秦皇岛分公司的共同委托诉讼代理人李振国、安亚男到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告韩玉成向本院提出诉讼请求：1、依法判决二被告给付原告工程款543915元及利息；2、本案的诉讼费用由二被告负担。事实与理由：2013年，青龙满族自治县龙瑞房地产开发有限公司将青龙县青龙镇龙城国际一期二标段建楼工程发包给二被告。2015年5月15日，原告与被告签订《班组劳务作业协议书》，约定被告将其承建的龙城国际小区Ｄ-1＃、Ｄ-2＃、Ｄ-3＃、Ｄ-6＃、Ｃ-1＃、Ｃ-2＃楼外墙涂料工程承包给原告，其中Ｄ-1＃、Ｄ-2＃、Ｄ-3＃、Ｄ-6＃、Ｃ-1＃楼外墙真石漆，承包费每平方米90元，Ｃ-2＃楼外墙真石漆，承包费每平方米95元，一切材料及施工机械由原告自备；工程完毕验收合格后，留3%作质保金，质保金不出现工程质量问题，一年后退还；工程款支付60%，剩余工程款以楼房抵顶。原告按合同约定施工完毕。被告总计欠原告工程款2525000元，被告分别用龙城国际一期Ｄ3＃1单元3层1-302号楼房和Ｄ3＃1单元4层1-402号楼房抵偿下欠原告101万元工程款，扣除被告已付124万元，还下欠27.5万元。2015年5月20日，原告与被告签订《班组劳务作业协议书》，约定被告将其承建的龙城国际小区Ｃ-1＃、Ｃ-2＃楼梯间、下房、房顶腻子工程承包给原告，承包单价13元／平方米。合同签订后，原告按合同约定施工完毕。2018年2月2日，被告工地负责人李某1与原告结算，被告共欠原告工程款268915元。第二被告为第一被告分公司，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。故第一被告应承担给付责任。此款经原告多次催要，被告承认欠款事实，但一直推拖至今未给。无奈，原告诉诸法院。 被告河北建设集团及秦皇岛分公司辩称，第一、二被告并未与原告订立过其诉状中所称的班组劳务作业协议书。实际上是实际施工人刘柱雇佣的人员庞志文代表刘柱与原告订立的上述协议。如需支付原告施工费用也应当由刘柱支付。刘柱于2016年11月份因病去世，因此请求法院依职权追加刘柱的继承人参加本案诉讼。第二，据二被告掌握原告并未按照相关协议的约定完成全部外墙真石漆及腻子工程，未施工面积约为2469.38平米，其未施工部分不应获得对应的施工费用。第三，据被告公司派出的现场工作人员了解及案涉工程发包人青龙满族自治县龙瑞房地产开发有限公司、监理公司反映，原告在施工过程中没有按照其承诺的使用“晨阳牌”真石漆进行施工，并且被监理单位及青龙满族自治县龙瑞房地产开发有限公司发现后勒令停工整改。鉴于上述情形，原告要求按照协议约定的价格90元/米或95元/米支付价款不应得到支持，应当按照实际使用的材料进行工程结算。第四，原告施工的部分真石漆工程后期出现了一定程度的脱落及褪色等问题，青龙满族自治县龙瑞房地产开发有限公司为此进行了维修，原告应当承担相应的维修费用以及可能发生的进一步维修费用。经被告工作人员向张国君核实，张国君称在刘柱雇佣的会计王江所记账册中显示，刘柱一方实际支付本案原告款项为124万元，其中青龙满族自治县龙瑞房地产开发有限公司代付人工费60万元，通过信访局支付过23万元，按照账册显示还有一笔31万元、一笔8万元、一笔2万元已支付，但看不清什么方式支付的。2017年4月26日经盘点之后已将案涉工程交付给青龙满族自治县龙瑞房地产开发有限公司。综上，原告诉请的工程款数额不足以抵付上述原告应承担的责任，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。 为支持其主张，原告韩玉成向法庭提供了如下证据： 证据1、2013年10月28日二被告与青龙满族自治县龙瑞房地产开发有限公司签订的建设工程施工合同复印件一份，证明二被告承建了青龙满族自治县龙瑞房地产开发有限公司开发的龙城国际一期一标段、二标段的建楼工程。 证据2、2015年6月24日被告秦皇岛分公司为庞志文出具的授权委托书复印件一份，证明庞志文是二被告授权的案涉工程的管理人。 证据3、2015年5月15日庞志文作为代表人与原告签订的《班组劳务作业协议书》一份，证明二被告将其承建的龙城国际一期二标段D-1#、D-2#、D-3#、D-6#、C-1#、C-2#楼外墙涂料专项劳务作业承包给原告，协议书对合同的单价，劳动报酬的计算及支付方式、权利、义务进行约定。主要内容： 甲方：河北建设龙城国际一期工程二标段项目部 乙方：韩玉成班组 依照国家有关法律和公司的管理制度和规定，根据项目部与公司签订的劳务分包合同要求，遵循自愿、平等、诚实信用的原则，双方就D-1#、D-2#、D-3#、D-6#、C-1#、C-2#楼外墙涂料工程专项劳务作业事项，签订以下责任书。 工程概况及责任目标 …… 质量目标：按照国家规定的质量标准及图纸、监理要求、施工规范、技术交底施工达到合格。符合国家规范和公司及项目部的质量要求。 材料损耗目标：一切材料及施工机械由乙方自备，使用材料必须符合规范要求，材料必须复检合格，如检验不合格，一切损失由乙方负责。 7、劳务人员组织计划：粉刷班组应组织与本工程相适应的管理班子，按项目部进度计划组织施工，在项目部安排的时间内完成自己班组的生产任务。 8、劳动报酬的计算及支付方式：工程完毕验收合格后，支付工程款，留3%作质保金，质保金不出现工程质量问题，一年后退还。工程款支付60%，剩余工程款以楼房顶替，未拨款之前工人工资由乙方支付。 9、安全目标：减少轻微伤害，杜绝重大伤亡，工人保险费用由乙方承担。 10、工程质量确认：符合项目部技术交底、国家标准，如有冲突，按项目部技术交底执行。 11、承包单价：D-1#、D-2#、D-3#、D-6#、C-1#楼外墙真石漆，90元/平方米，C-2#楼外墙真石漆，95元/平方米。 本合同为固定单价合同，数量为暂估，以上单价含材料费、施工费、辅料及售后质保，完工后按实际完成的工作量计算并结合签证按实结算，单价包括承担不可预见的风险，承担施工中出现的工伤事故。 雨漏管安装人工费C2#700元/道，其余楼400元/道 …… 证据4、2015年4月20日被告工作人员庞志文为原告出具的收取原告工人保险费票据一张，证明被告收取了案涉工程的工人保险费10000元，故二被告为履行协议书的当事人。 证据5、2017年1月10日被告工地管理人员张国君为原告出具的完工证一份，金额是2525000元，证明被告拖欠原告2015年5月15日所签协议书的劳务作业款2525000元。 证据6、2015年5月20日庞志文作为代表人与原告签订的《班组劳务作业协议书》一份，证明被告将其承建的龙城国际一期二标段C-1#、C-2#楼梯间、下房、房顶腻子工程专项劳务作业承包给原告。主要内容： 甲方：河北建设龙城国际一期工程二标段项目部 乙方：韩玉成班组 依照国家有关法律和公司的管理制度和规定，根据项目部与公司签订的劳务分包合同要求，遵循自愿、平等、诚实信用的原则，双方就C-1#、C-2#楼梯间、下房、房顶腻子专项劳务作业事项，签订以下责任书。 一、工程概况及责任目标 …… 5、质量目标：按照国家规定的质量标准及图纸、监理要求、施工规范、技术交底施工达到合格。符合国家规范和公司及项目部的质量要求。 6、材料损耗目标：一切材料及施工机械由乙方自备，使用材料必须符合规范要求，材料必须复检合格，如检验不合格，一切损失由乙方负责。 7、劳务人员组织计划：粉刷班组应组织与本工程相适应的管理班子，按项目部进度计划组织施工，在项目部安排的时间内完成自己班组的生产任务。 8、劳动报酬的计算及支付方式：工程完毕验收合格后，支付工程款，留3%作质保金，质保金不出现工程质量问题，一年后退还。未拨款之前工人工资由乙方支付。 9、安全目标：减少轻微伤害，杜绝重大伤亡，工人保险费用由乙方承担。 10、工程质量确认：符合项目部技术交底、国家标准，如有冲突，按项目部技术交底执行。 11、承包单价：13元/平方米。 本合同为固定单价合同，数量为暂估，以上单价含材料费、施工费、辅料及售后质保，完工后按实际完成的工作量计算并结合签证按实结算，单价包括承担不可预见的风险，承担施工中出现的工伤事故。 …… 证据7、2018年2月2日被告方工程量核算人李某1为原告出具的工程量核算单一份，经原告核算劳务作业款金额是268915元，证明被告拖欠原告2015年5月20日所涉及协议书劳务作业款是268915元。 证据8、原告与李某1的手机通话录音光盘一份、录音摘要一份、以及李某1的手机缴费清单一份，证明李某1是河北建设集团的工地技术员，李某1认可原告所出示的2018年2月2日的工程量核算单是李某1核算出的量，而且河北建设集团也给李某1打电话核实过。 证据9、工程量核算单2页、2015年9月10日完工证一份、2015年10月20日工程签证一份、2016年6月21日完工证一份。三张完工证、两页核算单所计算的数额累加到一起即是2525000元。 经庭审质证，二被告对原告出示的上述证据发表如下质证意见：1、对证据1的真实性不认可，只认可被告陈述的被告是龙城国际一期二标段的总包单位。2、证据2是复印件，对其真实性不认可，对原告证明目的也不认可，庞志文在贵院另案当中其本人自认是受雇于刘柱，庞志文与原告所签合同、所签协议书均是代表刘柱，与二被告无关。3、对证据3的真实性不发表意见，因二被告并未经办，对该证据中约定的承包单价90元／米及95元／米有异议，该约定明显高于市场价格。同时，原告未按照其承诺使用“晨阳牌”真石漆，其承包单价自然不应当是这个价格，如原告坚持按此价格进行结算，二被告依法提出对本案涉案工程外墙真石漆的造价进行司法鉴定。4、对证据4真实性不发表意见，即便真实也只能证明庞志文代表刘柱收取的工人保险费，与二被告无关。5、对证据5真实性不发表意见，即便真实，该完工证上显示以上工程量①②页为准，说明原告提交该完工证并不全面，原告应当还持有核对工程量的①页②页内容，如果没有①页②页内容该完工证上显示的工程款数额将没有基础来源，原告提起诉讼有义务证实原告已完成的工程量，另外该完工证上还显示“以上款没有扣除维修费用和维修保证金”说明出具完工证的张国君在出具完工证时已经明知原告所施工工程出现了维修费用并应扣除维修保证金，原告以此完工证为证据说明原告对确实发生过维修并扣除保证金的相关事宜也是知情的，从而印证二被告主张的青龙满族自治县龙瑞房地产开发有限公司对原告施工的工程所出现的问题进行了相关的维修，原告有义务证明出具完工证的张国君的具体身份，其是否有权出具完工证。6、对证据6的真实性不发表意见，对原告出具证据3以及证据6所要证明的原告是涉案工程的真石漆及腻子工程的施工方这一点，二被告表示认可，但这两份协议均不能证明原告主张的协议内容已经完全履行，事实上两部分工程均存在未完成部分。7、对证据7的背面的字体原告当庭认可与本案无关，真实性不发表意见，对证据中所载明的工程量部分有异议，腻子工程部分，原告存在部分只涂刷一次的问题，押金与二被告无关。8、证据8即便录音中是李某1本人，原告给双方通话做录音并未征得对方的同意，不属于民事诉讼法中合法录音来源的证据，即便录音内容是李某1所讲，除李某1认可的自身出具的关于工程量方面外，其陈述的其他内容及提到相关人员均不能根据该录音进行评判。9、证据9中完工证的真实性我们无法确认，三份完工证跟真石漆的施工是没有关联的，核算单没有任何人员的签字确认，无法作为原告主张真石漆工程量及工程款的证据。 为支持其主张，二被告向法庭提供了如下证据： 证据1、秦皇岛分公司与刘柱签订的《工程项目承包合同》一份。证明案涉工程被告以劳务大清包的形式承包给刘柱，刘柱在其身故之前一直是龙城国际一期二标段的实际施工人，现场工作人员庞志文、张国君、李某1包括王某等人均是受雇于刘柱进行施工管理； 证据2、一组证据：①、2015年7月8日龙城国际工程监理例会纪要复印件一份。该会议纪要能够证实原告韩玉成以及证人王某均出席了本次会议，会议纪要中显示监理单位的工程师提出“真石漆腻子材质单合格证尽快上报并送检，我监理单位已经多次提出如施工与资料不符，监理不予签字”，该会议纪要是由青龙满族自治县龙瑞房地产开发有限公司提供；②、2015年7月14日关于外墙真石漆专题会议记录一份。本案原告韩玉成及庞志文、李某1均参加了本次会议，会议内容显示：青龙满族自治县龙瑞房地产开发有限公司工作人员杨汉超、杨洋在2015年7月13日到工地检查发现Ｂ2＃楼内及Ｃ1＃楼内有不是“晨阳牌”的外墙漆，Ｂ2＃楼内有8袋，Ｃ1＃楼内有40多袋，现场已经喷完的真石漆出现颜色不一致的情况，青龙满族自治县龙瑞房地产开发有限公司要求尽快拿出整改方案，该证据后附当时的现场照片11张，③、2015年7月13日由监理公司下发的工程暂停令一份。内容为：因你项目部的真石漆工程与甲方要求的产品不符，现通知你部停止真石漆施工，等候处理。证据2能够证实原告施工过程中所用真石漆并不是其承诺的“晨阳牌”，不符合青龙满族自治县龙瑞房地产开发有限公司的要求，不应按照“晨阳牌”真石漆的价格记取工程费用，还能证明原告施工过程中真石漆就已经出现色差问题。 证据3、青龙满族自治县龙瑞房地产开发有限公司出具的关于河北建设集团承建的龙城国际项目外墙保温及真石漆情况说明一份。该情况说明中记载：D1、D2、D3、D6#楼施工电梯拆除后的位置没有施工，以及楼散水周边未施工，未施工部分找其他施工队王雪峰进一步施工，共计发生施工费用205914元；因原告施工的外墙保温及真石漆工程出现大面积保温层脱落真石漆脱落现象，青龙满族自治县龙瑞房地产开发有限公司已经进行维修，发生的材料费及人工费为15万元左右；原告施工的真石漆还有其他大面积未修理，待最终结算后修补费用再处理。该情况说明中后附照片6张，照片能够证实原告施工部分的工程存在的相关问题。 证据4、由秦皇岛分公司预算员制作的案涉工程涂料工程量汇总表一份。该汇总表是依据D1、D2、D3、D6、C1、C2及C1车库的图纸计算出的外墙真石漆及腻子工程的全部工程量以及原告未完成的工程量，具体工程量被告庭下核实，3日内向法庭提交书面情况说明。 证据5、由秦皇岛分公司与青龙满族自治县龙瑞房地产开发有限公司于2017年4月26日签署的青龙县龙城国际工程施工情况确认单一份。该确认单显示被告秦皇岛分公司与青龙满族自治县龙瑞房地产开发有限公司于2017年4月26日对剩余工程进行盘点，并且将盘点内容及情况制作了照片及录像备查，该确认单中显示原告所承包工程未完成施工的具体情况，该情况与证据3中所载明的情况是一致的，该确认单后附22张盘点的现场图片，图片均能显示原告未完成工程的实际情况。 证据3和证据5共同证实原告主张其按照协议全部施工完毕并不是事实，其未完成工程部分的施工费用为205914元，原告无权就未完成部分的工程款提出任何请求。 经庭审质证，原告对二被告出示的上述证据发表如下质证意见：1、对证据1不认可，与原告签订的《班组劳务作业协议书》的工地代表庞志文代表的是河北建设集团，且被告收取了原告工人保险费10000元，庞志文的身份有被告为庞志文出具的授权委托书予以证实，被告称案涉工程承包给刘柱情况不属实，在原告向法庭提交的建设工程施工合同证明刘柱是被告公司的工作人员，并不存在转包的关系。另外从合同的履行上看，被告已经给付原告工程款1240000元，且用两个楼房抵顶1010000元工程款，由此证明原、被告之间存在着承包关系。2、对2015年7月8日会议纪要不认可，没有参加人员的签字且是复印件，不具有证据效力，同时该证据证明不了原告施工的工程有质量问题；对2015年7月14日会议记录有异议，没有到会人员的签字，该证据所记载的内容不属实，因为原、被告签订的合同并没有指定真石漆的品牌，该证据也证明不了原告所施工的工程有质量问题。对2015年7月13日工程暂停令不认可，原告的工程已经验收合格且交付使用。3、对证据3有异议，部分工程未施工不属实，因为原告已经按合同约定施工完毕，有被告公司工作人员张国君、李某1为原告出具完工证为证；原告所施工程已经全部验收合格，所以该说明称支出维修费用150000元是不属实的，照片也是不属实的。4、对证据4不认可，该证据是被告单方制作，与原告实际完成的工作量不符，没有证据效力，应以被告工作人员张国君、李某1出具的完工证为准。5、对证据5也不认可，与本案不具有关联性，确认单的内容也不属实，因为原告不存在未施工及质量问题。 为支持其主张，原告申请证人王某出庭作证。证人证言主要内容为：王某经庞志文联系到案涉工程从事质检员工作，前期工资是由河北建设集团给庞志文，再由庞志文发给证人王某，后期工资由河北建设集团直接打款到证人王某的账户。案涉工程的真石漆和腻子工程是本案原告施工的。李某1是案涉工程的技术员，负责核算工程量；张国君受雇于李明，是案涉工程的主管人员，完工证都是由张国君出具。 经庭审质证，原告对证人王某的证言发表如下质证意见：没有异议。 经庭审质证，二被告对证人王某的证言发表如下质证意见：证人称张国君、李某1以及庞志文的相关行为代表河北建设不是事实，证人证言证实李明是真正的老板，张国君是李明招录的，并且由张国君拿钱给项目部的人开工资，庞志文、张国君等人在其他案件中多次证实李明和刘柱是同一个人，证人认识王同、李某2等人，说明证人确实代表项目部参加过相关监理例会。 为支持其主张，原告申请证人马某出庭作证。证人证言主要内容为：案涉工程的外墙工程是由原告组织证人等工人施工的。由于拖欠工人等工资，在信访局的协调下，河北建设集团答应支付证人等工人工资。当时河北建设集团来了三个人作为代表，张国君就是其中之一。李某1是工地的技术员，王某是案涉工程项目部的质检员。 经庭审质证，原告对证人马某的证言发表如下质证意见：没有异议。 经庭审质证，二被告对证人马某的证言发表如下质证意见：被告认为证人并不认识张国君，在信访局见到张国君这个人的时候并不知道张国君的真实身份，也不知道其他参与解决问题人员的身份，证人只是自己主观上认为张国君是河北建设集团的人。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，根据双方提交的证据及陈述，本院综合认定如下事实： 河北建设集团股份有限公司秦皇岛分公司系河北建设集团股份有限公司的分公司。2013年青龙满族自治县龙瑞房地产开发有限公司开发青龙满族自治县青龙镇龙城国际小区一期二标段商品住宅楼工程，河北建设集团股份有限公司秦皇岛分公司中标后，将该工程全部转包给刘柱并委托刘柱全面负责青龙县龙城国际一期项目施工二标段工程的现场施工管理、工程款拨付洽谈认可和竣工结算工作。2014年3月13日被告河北建设集团有限公司秦皇岛分公司出具授权委托书一份，授权庞志文为青龙满族自治县龙城国际一期项目施工二标段工程的工程执行经理，负责龙城国际一期项目施工二标段工程管理工作。2015年6月24日河北建设集团有限公司秦皇岛分公司出具给青龙满族自治县龙瑞房地产开发有限公司《授权委托书》一份，该公司负责人叶秉礼授权委托庞志文全面负责组织青龙县龙城国际一期项目施工二标段工程的施工现场管理、施工现场安全管理、施工现场签证、竣工资料的整理、工程竣工结算资料的整理工作。 2015年5月15日，河北建设龙城国际一期工程二标段项目部作为甲方、韩玉成作为乙方，双方签订《班组劳务作业协议书》，主要内容： 甲方：河北建设龙城国际一期工程二标段项目部 乙方：韩玉成班组 依照国家有关法律和公司的管理制度和规定，根据项目部与公司签订的劳务分包合同要求，遵循自愿、平等、诚实信用的原则，双方就D-1#、D-2#、D-3#、D-6#、C-1#、C-2#楼外墙涂料工程专项劳务作业事项，签订以下责任书。 工程概况及责任目标 …… 5、质量目标：按照国家规定的质量标准及图纸、监理要求、施工规范、技术交底施工达到合格。符合国家规范和公司及项目部的质量要求。 6、材料损耗目标：一切材料及施工机械由乙方自备，使用材料必须符合规范要求，材料必须复检合格，如检验不合格，一切损失由乙方负责。 7、劳务人员组织计划：粉刷班组应组织与本工程相适应的管理班子，按项目部进度计划组织施工，在项目部安排的时间内完成自己班组的生产任务。 8、劳动报酬的计算及支付方式：工程完毕验收合格后，支付工程款，留3%作质保金，质保金不出现工程质量问题，一年后退还。工程款支付60%，剩余工程款以楼房顶替，未拨款之前工人工资由乙方支付。 9、安全目标：减少轻微伤害，杜绝重大伤亡，工人保险费用由乙方承担。 10、工程质量确认：符合项目部技术交底、国家标准，如有冲突，按项目部技术交底执行。 11、承包单价：D-1#、D-2#、D-3#、D-6#、C-1#楼外墙真石漆，90元/平方米，C-2#楼外墙真石漆，95元/平方米。 本合同为固定单价合同，数量为暂估，以上单价含材料费、施工费、辅料及售后质保，完工后按实际完成的工作量计算并结合签证按实结算，单价包括承担不可预见的风险，承担施工中出现的工伤事故。 雨漏管安装人工费C2#700元/道，其余楼400元/道 …… 庞志文在甲方代表人处签字并按手印，韩玉成在乙方处签字并按手印。 2015年5月20日，河北建设龙城国际一期工程二标段项目部作为甲方、韩玉成作为乙方，双方签订《班组劳务作业协议书》，主要内容： 甲方：河北建设龙城国际一期工程二标段项目部 乙方：韩玉成班组 依照国家有关法律和公司的管理制度和规定，根据项目部与公司签订的劳务分包合同要求，遵循自愿、平等、诚实信用的原则，双方就C-1#、C-2#楼梯间、下房、房顶腻子专项劳务作业事项，签订以下责任书。 一、工程概况及责任目标 …… 5、质量目标：按照国家规定的质量标准及图纸、监理要求、施工规范、技术交底施工达到合格。符合国家规范和公司及项目部的质量要求。 6、材料损耗目标：一切材料及施工机械由乙方自备，使用材料必须符合规范要求，材料必须复检合格，如检验不合格，一切损失由乙方负责。 7、劳务人员组织计划：粉刷班组应组织与本工程相适应的管理班子，按项目部进度计划组织施工，在项目部安排的时间内完成自己班组的生产任务。 8、劳动报酬的计算及支付方式：工程完毕验收合格后，支付工程款，留3%作质保金，质保金不出现工程质量问题，一年后退还。未拨款之前工人工资由乙方支付。 9、安全目标：减少轻微伤害，杜绝重大伤亡，工人保险费用由乙方承担。 10、工程质量确认：符合项目部技术交底、国家标准，如有冲突，按项目部技术交底执行。 11、承包单价：13元/平方米。 本合同为固定单价合同，数量为暂估，以上单价含材料费、施工费、辅料及售后质保，完工后按实际完成的工作量计算并结合签证按实结算，单价包括承担不可预见的风险，承担施工中出现的工伤事故。 …… 庞志文在甲方代表人处签字并按手印，韩玉成在乙方处签字并按手印。 2017年1月10日，张国君作为经手人为原告出具完工证一张，载明：以上工程量以①页②页为准，总合计款为贰佰伍拾贰万零伍仟元整。小计：2525000元。以上款项包括2015年-2016年前给款及维修费用，维修保证金没有扣除，以实际为准。 2018年2月2日，案涉工程核算人李某1为原告出具工程量核算单一张，载明：韩玉成班组2016年完成工程量为：Ｃ2＃：披珍珠岩顶7529㎡，楼梯间、标准层走廊粉刷3849㎡，地下二、三层粉刷3286㎡，北侧采光井636㎡，北侧进户门口粉刷61㎡；Ｃ1＃车库粉刷总面积4430㎡，北侧采光井510㎡。工程量合计为20301㎡。 另查明，案涉工程于2017年4月26日由被告交付青龙满族自治县龙瑞房地产开发有限公司。张国君系案涉工程工地管理人员。被告工作人员经与张国君核实，案涉工程款已支付原告1240000元。被告用楼房抵顶原告工程款1010000元。 本院认为，1、《中华人民共和国公司法》第十四条第一款规定“公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。”，本案中，河北建设集团股份有限公司秦皇岛分公司系河北建设集团股份有限公司的分公司，其民事责任应由河北建设集团股份有限公司承担，因此原告将河北建设集团作为被告提起诉讼，符合法律规定。2、河北建设集团股份有限公司秦皇岛分公司在刘柱未能提供所属企业信息状况及建筑承包资质的前提下将该工程“全部”转包给刘柱，其转包行为无效。被告明确委托庞志文全面负责组织案涉工程的施工现场管理、施工现场安全管理、施工现场签证、竣工资料的整理、工程竣工计算资料的整理。庞志文以河北建设龙城国际一期工程二标段项目部代表人的身份与原告签订《班组劳务作业协议书》，且原告按照协议书约定施工完毕。因此，案涉工程款理应由被告河北建设集团股份有限公司负责承担。3、关于工程款数额的问题。①、原告按协议约定完成施工后，工程款数额有工程管理人员张国君为其出具的完工证为证。现被告主张原告所承包工程有部分未施工，但其提交的情况说明系青龙满族自治县龙瑞房地产开发有限公司单方出具，施工情况确认单系青龙满族自治县龙瑞房地产开发有限公司与被告秦皇岛分公司签订，均没有本案原告在场确认，且被告主张的未完成部分是否包含在完工证计算的工程量范围内，被告未能举证证实。因此，对被告该主张，本院不予支持。②、被告主张，原告未按承诺使用“晨阳牌”真石漆，不应按照协议约定价款进行结算；原告对此不予认可，在整个庭审过程中被告未能提供证据证明河北建设龙城国际一期工程二标段项目部与原告对真石漆品牌进行过约定，故本院对被告该主张不予支持。③、被告主张原告施工的部分真石漆工程出现质量问题进行了维修，相关维修费及以后可能发生的进一步维修费用应从原告工程款中扣除，原告对此不予认可。被告为支持其主张提交了关于外墙真石漆专题会议记录，但该会议记录没有与会人员签字，故本院对其证据效力不予认定；被告虽提供了表Ａ.Ｏ.5工程施工暂停令，但未提供证据证明该份工程施工暂停令是否向本案原告送达，故本院对该份证据的证据效力不予认定；《班组劳务作业协议书》第8条约定“工程完毕验收合格后，支付工程款，留3%作质保金，质保金不出现工程质量问题，一年后退还。”，案涉工程于2017年4月26日由被告交付青龙满族自治县龙瑞房地产开发有限公司，故原告所施工的工程可视为于2017年4月26日竣工验收，被告提交的关于河北建设集团承建的龙城国际项目外墙保温及真石漆情况说明未载明时间，真石漆脱落的时间是否在工程验收合格后的一年内不能确定，故本院对被告该主张不予支持。④、原告主张其承包的楼梯间、下房、房顶腻子专项劳务作业施工完毕后，由李某1为其出具工程量核算单，其中北侧进户门口粉刷61㎡应按真石漆价格（95元／平方米）进行计算，但其未提供证据证明双方对此进行约定，故本院对此不予支持，应以协议书中约定13元／平方米为准。综上，被告未支付原告工程款的数额为：楼外墙涂料工程款2525000元＋楼梯间、下房、房顶腻子工程款263913元（20301平方米×13元／平方米＝263913元）-已付工程款1240000元-1010000元＝538913元。⑤、关于利息，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日;（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。”，故原告主张的利息应从2017年4月26日起计算。依据《中华人民共和国合同法》第六十条，《中华人民共和国建筑法》第六十一条，《中华人民共和国公司法》第十四条第一款，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于适用的解释》第五十二条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下： 被告河北建设集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告工程款538913元及利息（利息：自2017年4月26日起以本金45524.61元（扣除质保金）按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至2018年4月25日止，自2018年4月26日起以538913元为本金按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至本判决指定期间履行之日止）。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费9239元，减半收取4619.5元，由原告负担25元；由被告负担4594.5元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省秦皇岛市中级人民法院。 审判员  张宏艳 二〇二〇年一月十七日 书记员  陈 浩