福建省龙岩市新罗区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0802民初5654号 原告（反诉被告）：浙**电环保系统工程有限公司，住所地浙江省杭州市西湖区教工路6号求是大厦15楼，统一社会信用代码9133000073841965XF。 法定代表人：葛亮，总经理。 委托诉讼代理人：陈伟，浙江君鉴律师事务所执业律师。 被告（反诉原告）：福建龙净环保股份有限公司，住所地龙岩市新罗区工业中路19号，统一社会信用代码913500007053171557。 法定代表人：何媚，董事长。 委托诉讼代理人：黄东才，福建天梁律师事务所执业律师。 原告（反诉被告）浙**电环保系统工程有限公司（以下简称浙**电公司）与被告（反诉原告）福建龙净环保股份有限公司（以下简称龙净公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年7月4日立案。依法适用简易程序公开庭进行了审理。后转为普通程序，依法组成合议庭公开开庭进行审理。原告（反诉被告）浙**电公司的委托诉讼代理人陈伟，被告（反诉原告）龙净公司的委托诉讼代理人黄东才到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 浙**电公司向本院提出诉讼请求：判令龙净公司向浙**电公司支付货款2910000元及至2019年4月30日止的逾期付款利息损失536407.52元，从2019年5月1日起至款清之日止，以2910000元为基数按年利率9%计算利息）。 事实与理由：2016年9月1日，浙**电公司与龙净公司签订《输送系统分包合同》，该设备用于“河曲电厂一期项目”，约定由浙**电公司供应1#、2#炉电袋除尘器改造EPC工程配套气力输送系统，合同总价为4270000元。同时对合同付款方式时间、交货与运输，违约责任等进行约定。之后，双方陆续签订《补充合同》等，累计总价为7913600元。合同签订后，原告依约履行完毕合同内容，但龙净公司仅支付部分货款，尚欠货款2910000元。根据合同约定，龙净公司应在验收合格后支付合同价款的90%,剩余10%则在质保期满后支付，现各个项目验收均已合格，且已过质保期，但龙净公司未按约支付款项，已经构成违约。 龙净公司辩称：一、浙**电公司主张利息计算没有合同依据和事实依据。 根据原、被告之间于2016年9月1日签订的《输送系统分包合同》，于2017年1月23日签订的《输送系统分包补充合同》，于2017年7月22日签订的《输送系统分包补充合同》，这些合同中均未约定逾期付款应计算的利息合同条款。因此，原告要求支付逾期付款的利息损失，没有合同依据。 另外，部分货款未支付，存在有原告怠于未给予及时给付票据所至。同时，鉴于被告代为原告处理现场问题，委托采购费用的结算，以及现场到货延时考核的费用结算等问题，双方多次函件协商。因此，双方多次函件协商形成了新的付款要约，据此，新的付款要约已经改变了原付款条件，逾期利息损失计算已经给予了处分，应不予支持。 二、龙净公司受浙**电公司委托#1炉采购代付费用130462元、#2炉代付费用144796元，到货延时造成被告窝工等损失按合同总价款的30%（即为722×30%=216.6万元），以及2#炉的质保金39.85万元（2#炉合同总额398.5万元×10%）的付款未成就，实际应付款为56392元。 龙净公司向本院提出反诉请求：1、判令浙**电公司归还龙净公司代为受托的采购费用总计为275258元，该费用在本诉案件的受托时间点直接抵付合同货款（其中#1炉受托采购代付费用130462元应在2017年3月20日时间点抵扣，#2炉受托采购代付费用144796元应在2017年12月15日时间点抵扣。）2、判令浙**电公司支付违约金（考核罚款总额）总计216.6万元，该款项在本诉案件于2017年11月26日的时间点直接抵付合同货款。3、反诉诉讼费由浙**电公司承担。 事实和理由：龙净公司与浙**电公司于2016年9月1日签订了《输送系统分包合同》，于2017年1月23日签订了《输送系统分包补充合同》，于2017年7月22日签订了《输送系统分包补充合同》。 在履行合同过程中，其中对于#1炉执行过程中，龙净公司代为浙**电公司完成及代为采购的项目及费用为：（1）卸灰检修平台，在安装过程中，卸灰检修平台与仓泵、插板阀、管道干涉，现场割除钢格板和支撑槽钢、角钢。导致除尘本体对卸灰检修平台的二次施工，割除的平台、槽钢、角钢需要重新加固和修补。费用35000元。（2）输灰管道、管架、及灰库顶上管道及设备按技术协议要求刷漆，现场采购，第一次费用24453元，第二次费用25284元；防火涂料现场采购16041元；标示牌费用24632元＋5052元。以上小计90410＋5052元。以上（1）和（2）费用合计130462元，应当由浙**电公司归还，并在本案的货款中抵付。对此，浙**电公司在2018年5月4日传真件《结算事宜》中给予了认可。 #2炉与#1炉一样，同样存在有卸灰检修平台，在安装过程中，卸灰检修平台与仓泵、插板阀、管道干涉，现场割除钢格板和支撑槽钢、角钢。导致除尘本体对卸灰检修平台的二次施工，割除的平台、槽钢、角钢需要重新加固和修补。此费用同样为35000元。其他补油漆费用24453元，防火材料及标示牌费用45725元，补气化管费用32500元，电缆检测费用7118元，以上小计109796元。对此，浙**电公司在2018年5月4日传真件《结算事宜》中对109796元的费用给予了认可，对35000元费用没有认可。但是，是没有事实依据的，应当给予按#1炉的费用给予确定。据此，浙**电公司应当归还2#炉受托采购代付费用144796元。 根据双方于2016年9月1日签订的《输送系统分包合同》第六条约定:“……。本工程的发货、安装、服务必须听从需方的统一指挥和调度，否则按总价的0.05%/次考核供方。”于2017年7月22日签订的《输送系统分包补充合同》第四条约定：“……。设备交货每推迟1周，考核河曲项目输灰合同总额的2%。”第六条约定：“……。本工程的发货、安装、服务必须听从需方的统一指挥和调度，否则按总价的0.5%/次考核供方。”于2017年7月22日签订的《输送系统分包补充合同》第六条约定：“……。本工程的发货、安装、服务必须听从需方的统一指挥和调度，否则按总价的0.5%/次考核供方。”第四条约定：“……。要求2#机组主体输灰系统设备（包含仓泵、所有阀门、弯头等）严格按双方确定的到货计划（见附件），未按计划到货每推迟一天考核100万元。”据此，由于浙**电公司拖延到货，龙净公司发出六次工程罚款单合计考核金额83万元，具体为：（1）2017年10月29日出具一张《工程（奖）罚款单》，考核总金额为20000元。内容详见罚款单。（2）2017年11月6日出具一张《工程（奖）罚款单》，考核总金额为60000元。内容详见罚款单。（3）2017年11月17日出具一张《工程（奖）罚款单》，考核总金额为50000元。内容详见罚款单。（4）2017年11月19日出具一张《工程（奖）罚款单》，考核总金额为100000元。内容详见罚款单。（5）2017年11月20日出具一张《工程（奖）罚款单》，考核总金额为200000元。内容详见罚款单。（6）按于2017年7月22日签订的《输送系统分包补充合同》的到货计划（见附件），耐磨弯头应当在2017年10月15日到货的，由于反诉被告浙**电公司对于耐磨弯头不断提供虚假到货消息，致使工作安排困难巨大，导致输灰安装出现窝工，迟迟未到，故于2017年11月22日又出具一张《工程（奖）罚款单》，考核400000元。实际耐磨弯头于2017年11月26日才到货的。对此，单单仅仅耐磨弯头应当于2017年10月15日到货的，实际于2017年11月26日才到货的，催促了整整一个多月，按于2017年7月22日签订的《输送系统分包补充合同》第四条约定内容，则按30天计的话应当给予考核总计3000万元。在此，根据合同总额为722万元，龙净公司调整为按合同总额722万元的30%承担违约金（考核总额为216.6万元），以作为考核总金额。对此，调整至考核金额为216.6万元，为高于83万元，远远低于3000万元，是合理也是合法的。 鉴于浙**电公司的本诉请求与龙净公司有反诉请求，为一合同结算的互抵债务．因此，在本案中提出反诉以抵销浙**电公司的诉请。 浙**电公司辩称：1、对于其第一项诉请中陈述的#1炉、#2炉的代付费用，浙**电公司只认可部分，仅认可212258元（#1炉、#2炉合计代付款），金额已经在邮件中明确。2、关于违约金。认为龙净公司主张违约金过高。反诉原告实际并未产生任何损失。3、龙净公司陈述的迟延的货物，并不存在损失。4、龙净公司也存在逾期付款违约责任，其未按照合同约定支付相应款项。5、考核单，浙**电公司并未收到相应的考核内容。对于83万元的考核金额不予认可。浙**电公司认为双方都是本着合同履行，将项目尽快完成，并未对龙净公司造成损失。 本院经审查认定事实如下：2016年9月1日，龙净公司（需方）与浙**电公司（供方）签订了《输送系统分包合同》，设备名称：河曲电厂一期1#，2#炉电袋除尘器改造EPC工程配套气力输送设备，金额427万元（包含设备费、运费、安装调试服务费及17%税费等所有涉及输送部分的费用），交货地点为山西河曲电厂一期1#，2#炉电除尘器改造现场，交货时间与主体合同规定的同步，1#项目所有2016年10月5日前到达现场（要求满足业主到货要求），2#项目所有设备暂定为2017年4月1日（以业主最终停炉时间为准），有任何变化以三方来往传真为准。第一台炉2016年9月3日停炉，改造工期90天；第二台炉暂定2017年4月1日停炉开工，改造工期90天。本工程的发货、安装、服务必须听从需方的统一指挥和调度，否则按总价的0.05%/次考核供方。付款方式及条件与主体合同条款一致。当需方收到业主提供的货款后，应在到账后一周内按供需双方在主体合同中的货款比例及时将对应款项划账给供方。其中设备款的付款方式如下：合同生效日期起2周内，需方支付合同总价的10%设备费作为预付款（按单台炉支付）；单台机组除灰系统设备全部到货验收合格后，乙方开具全额增值税发票（税率17%）给甲方并提供检验合格单、技术资料，发货回单。发票核销完毕后，安排支付40%的到货款。单台机组除灰改造工程安装调试完成且通过168小时业主验收后，经审核无误，2个月内支付给供方单台机组设备价格的40%作为调试款。剩下设备费的10%作为质保金在设备质保期（货到现场18个月或正式投运后一年）满后1个月内支付。供方每台供货完成后按单台设备总价提供17%增值税发票给需方。该合同附件对主要技术要求、供货范围作出约定。2017年1月23日，双方签订了《输送系统分包补充合同》，金额为200万元。对于交货地点、方式、时间与第一份合同相同，还约定设备交货每推迟1周，考核河曲项目输灰合同总额的2%。2017年7月22日，双方签订了《输送系统分包补充合同》，金额为95万元，交货地点为山西河曲电厂一期2#炉电除尘器改造现场，业主停炉时间为2017年9月1日。要求2#机组主体输灰设备（包含仓泵、所有阀门、弯头等）严格按双方确定的到货计划到货（见附件），未按计划到货每推迟一天考核100万元。该合同附件《F166河曲2#炉除灰改造设备供货计划》中耐磨弯头应到货时间2017年10月15日。双方还于2017年2月24日签订《加工承揽合同》，金额693600元，以上货款总金额7913600元。龙净公司支付给浙**电公司货款5003600元。 在履行合同过程中，2017年10月9日，龙净公司向浙**电公司发出传真，业主要求输灰电缆及电磁阀箱10月15日之前到货，其余设备尽快安排发货，不得迟于双方签订的供货计划。2017年10月23日，龙净公司向浙**电公司发出传真，要求输灰设备10月25日之前全部到货。2017年10月26日，龙净公司再次发函称输灰设备未于10月25日之前到货，输灰安装处于停工状态，严重影响现场安装进度，要求浙**电公司火速组织剩余设备的发货。2017年10月27日，龙净公司向浙**电公司发出传真，称还有仓泵24个，克莱德阀门，耐磨弯头，气化风机、米位计，压力变送器还未到货，输灰系统已处于停工状态，要求尽旱发货至现场。2017年11月7日，龙净公司向浙**电公司发出传真，要求剩余设备于11月12日之前至现场。2017年11月8日发出传真要求11月20日之前将于设备全部发至现场。2017年11月26日，浙**电公司将设备发至现场。在此期间，龙净公司多次向浙**电公司工程（奖）罚款单。其中2017年10月29日，龙净公司以输灰设备未及时到货已被河曲电厂考核累计4000元为由，对浙**电公司罚款2万元。2017年11月6日，龙净公司以到货金属验收不合格，严重影响输灰系统进度，对浙**电公司考核2万元，对气化风机未于10月25日到货，严重影响安装进度，对浙**电公司考核2万元，对气化风机未按要求节点到货，河曲电厂考核龙净公司20000元，对浙**电公司罚款6万元。2017年11月17日，龙净公司以发出通告及考核催促到货，依然未见明显成效，对浙**电公司耐磨弯头未到货考核5万元，罚款5万元。2017年11月19日，龙净公司以耐磨弯头未到货再次考核10万元，罚款10万元。2017年11月20日，龙净公司以耐磨弯头未到货再次考核20万元，罚款20万元。2017年11月22日，龙净公司以耐磨弯头未到货，导致输灰系统安装出现窝工现场，再次考核40万元，罚款40万元。2018年5月14日，浙**电公司向龙净公司发出传真，浙**电公司认可龙净公司代采购1#炉材料的费用130462元，认可龙净公司代采购2#炉材料部分费用：补油漆费用24453元、防火材料及标示牌45725元、补气化管费用32500元、电缆检测费用7118元，计109796元，不认可龙净公司收取2#炉卸灰平台干涉考核35000元，并要求48台旧仓泵折价48000元从采购2#炉材料的费用中扣除，并对F166山西河曲项目输灰设备遗留问题提出处理方案。2019年7月7日，山西鲁能河曲发电有限公司发函龙净环保公司，告知1、2号炉电贷除尘器改造项目分别于2017年5月9日及2018年1月30日168试运结束，两台炉除尘器输灰系统运行至今已发生120次输灰管道、输灰弯头、T型管磨损泄漏。认为该套输灰管道、弯头、T型管的质量存在严重问题，要求龙净环保公司予以解决。2019年10月8日，山西鲁能河曲发电有限公司再次发函龙净环保公司，告知消除#1、#2机组电袋除尘器缺陷，需要费用120万元。 上述事实，有浙**电公司提供输送系统分包合同、补充合同中、加工承揽合同、验收证明、#1炉到货签证表，龙净公司提供2016年9月1日签订的《输送系统分包合同》、于2019年1月23日签订的《输送系统分包补充合同》、于2019年7月22日签订的《输送系统分包补充合同》浙**电公司与龙净公司及业主与龙净公司的往来邮件，各类票据及当事人的庭审陈述在案佐证。 本院认为，浙**电公司与龙净公司签订的《输送系统分包合同》，及二份《输送系统分包补充合同》是双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律、行政法规强制性规定，应认定合法有效，对双方均有约束力。合同约定货款7913600元，龙净公司支付给浙**电公司货款5003600元，尚有货款2910000元未给付，应限期给付。两台设备分别于2017年5月9日、2018年1月30日经双方验收合格，现质保期已过，龙净公司主张应扣留2#炉的质保金，本院不予支持。在履行合同过程中，双方认可的龙净公司垫付费用1#炉材料的费用130462元，2#炉材料费用109796元，计240258元应由浙**电公司返还龙净公司。龙净公司主张2#炉卸灰平台干涉考核35000元未提供证据，本院不予采信。双方对到货时间、安装时间进行约定，并为了确保改造工程的顺利实施约定了如延期到货，每迟一天按100万元给付违约金，浙**电公司推迟三十天到货，按合同约定浙**电公司应给付龙净公司3000万元的违约金，龙净公司要求按合同总价722万元的30%给付违约金。在工程改造过程中，浙**电公司拖延交付货物，经龙净公司多次催促仍未能按时到货，给龙净公司及业主造成较大的损失，现改造工程已经结束，浙**电公司拖延供货造成的具体损失无法确认，本院根据公平及诚实信用原则,结合双方合同的约定及改造工程的情况，对违约金额酌定为285000元。浙**电公司在履行合同过程中存在违约行为，现要求龙净公司给付逾期付款利息损失，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十三条、第一百五十九条规定，判决如下： 一、福建龙净环保股份有限公司应给付浙**电环保系统工程有限公司货款2910000元； 二、浙**电环保系统工程有限公司应给付福建龙净环保股份有限公司垫付款240258元； 三、浙**电环保系统工程有限公司应给付福建龙净环保股份有限公司违约金285000元； （上述一至三项对抵后，福建龙净环保股份有限公司应给付浙**电环保系统工程有限公司货款2384742元，限于本判决生效之日起二个月内履行完毕） 四、驳回浙**电环保系统工程有限公司的其他诉讼请求； 五、驳回福建龙净环保股份有限公司的其他反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费34371元，浙**电环保系统工程有限公司负担5156元，福建龙净环保股份有限公司负担29215元；反诉案件受理费26240元，浙**电环保系统工程有限公司负担10233元，福建龙净环保股份有限公司负担16007元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于龙岩市中级人民法院。 本案生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行判决，逾期未履行的，应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审 判 长 李 美 丰 人民陪审员 李   卿 人民陪审员 李 丽 月 二〇二〇年一月二十日 书 记 员 苏婕（代） 附注： 一、引用的主要法律条文 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。 第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。 二、执行申请提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条：申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 三、主动履行生效法律文书提示： （一）具有金钱给付内容的生效法律文书，履行义务人可以在生效法律文书确定的履行期间内将相应的款项通过法院转交给权利人；款项转入或存入法院指定的履行款账户后，应当及时告知案件承办人，并提供银行转入或存入凭证复印件。 履行款存入以下账户 开户单位：龙岩市新罗区人民法院 开户行：兴业银行龙岩新兴支行 账号：17×××01 支付款项时，请在摘要栏写明款项内容、案件承办人、案号、当事人姓名等。 （二）生效法律文书确定应当负担诉讼费用的当事人，应当在法律文书生效后七日内，自觉到办结案件的开票窗口开具网络版的《福建省政府非税收入缴款通知书》到代收银行缴款，缴款后及时到法院开票窗口领取相应的诉讼费票据；也可通过现场POS机刷卡直接缴款，现场领取相应的诉讼费票据。主动缴款后，应及时向案件承办人提供银行转入或存入凭证复印件，否则法院将依法定程序向当事人追缴。 （三）履行义务人未及时告知已自动履行，导致案件进入执行程序，造成的负担执行费用、列入失信被执行人名单等一切后果自负