天津市滨海新区人民法院民 事 判 决 书（2019）津0116民初49328号原告：汪锡海，男，1977年9月8日出生，汉族，住天津市滨海新区。委托诉讼代理人：陶国建，天津滨郝律师事务所律师。委托诉讼代理人：袁学忠，天津滨郝律师事务所律师。原告：汪凤兰，女，1975年8月29日出生，汉族，住天津市滨海新区。委托诉讼代理人：陶国建，天津滨郝律师事务所律师。委托诉讼代理人：袁学忠，天津滨郝律师事务所律师。被告：天津旭政盛世房地产开发有限公司，住所地天津生态城动漫中路482号创智大厦203室-362室。法定代表人：吴雪，总经理。委托诉讼代理人：牛志耘，天津汇川律师事务所律师。委托诉讼代理人：崔玥，天津汇川律师事务所律师。原告汪锡海、汪凤兰与被告天津旭政盛世房地产开发有限公司（以下简称旭政公司）商品房销售合同纠纷一案，本院于2019年11月1日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告汪锡海、汪凤兰的委托诉讼代理人陶国建，被告委托诉讼代理人牛志耘、崔玥到庭参加诉讼。本案现已审理终结。汪锡海、汪凤兰向本院提出诉讼请求：1.判令旭政公司给付因逾期交房产生的利息及违约金186423元；2.判令旭政公司赔偿因房屋不能居住产生的租房费12733.4元（暂计4个月）、物业费2111.6元、取暖费3871.03元、交通费1000元；3.判令旭政公司修缮地下室及车库漏水部位；4.本案诉讼费由旭政公司负担。事实和理由：2016年10月28日，汪锡海、汪凤兰与旭政公司签订《天津市商品房买卖合同》，购买了由旭政公司开发建设的中新生态城溪景园##号房屋。合同约定旭政公司应于2018年11月10日交房，但其直至2019年8月22日才交付房屋。另外，交付的房屋及地下室、地下车库漏水现象严重，但旭政公司迟迟不予解决。望判如所请。旭政公司辩称，第一，旭政公司确实存在延期交房的事实，但延期交房是因执行政府停工令及极端恶劣天气紧急预案所致，按照双方补充合同约定，可以免除旭政公司停工276天的违约责任。第二，旭政公司在2019年5月取得《新建住宅商品房准许交付使用证》后，通知汪锡海、汪凤兰自2019年5月24日至5月28日交付房屋，但其以地下车库存在渗漏为由未及时办理，根据双方补充合同中“如房屋存在主体结构以外的质量问题，且属于出卖人保修责任的，出卖人应当按照本合同约定承担保修责任，但买受人不得以此为由拒绝或拖延办理房屋交付手续，否则视为交付”的约定，应视为旭政公司已在2019年5月28日完成交付。第三，地下车库和地下室确实出现过漏水问题，旭政公司已委托专业机构在2019年8月底维修完毕，现在已不存在漏水现象。且地下车库不属于业主专有部位，现在尚未分配车位使用权，汪锡海、汪凤兰等少数业主无权代表全体业主进行诉讼。第四，汪锡海、汪凤兰未举证证实其房屋内存在渗漏问题且不能居住，其主张的损失没有事实和法律依据。综上，请求驳回汪锡海、汪凤兰的全部诉讼请求。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年10月28日，汪锡海、汪凤兰与旭政公司签订《天津市商品房买卖合同》，约定：买受人汪锡海、汪凤兰购买由出卖人旭政公司开发建设的中新生态城中天大道以东，华一路以南溪景园###号住宅房屋，总价款2984400元；出卖人应于2018年11月10日前将竣工经验收合格并取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》的房屋交付买受人；如遇不可抗力外，出卖人未按约定日期交付房屋，逾期在90日内的，应向买受人支付自应交付房屋之日次日起至实际交付房屋之日期间的已付款利息，按银行同期贷款利率计算，逾期超出90日的，除应支付已付款利息，还应每日按商品房价款的1‰o支付违约金；交付的商品房质量未达到国家规定标准和承诺的，出卖人应承担责任，出卖人应按《天津市商品住宅质量保证书》的规定履行保修责任；商品房交付时，出卖人应书面通知买受人办理商品房交接手续；本合同未尽事宜，双方另行订立补充合同（附件六）。同日，双方订立补充合同，约定：如房屋存在主体结构以外的质量问题，且属于出卖人保修责任的，出卖人应当按照本合同约定承担保修责任，但买受人不得以此为由拒绝或拖延办理房屋交付手续，否则视为交付；因买受人原因逾期办理房屋交接手续的，买受人应按本合同约定承担逾期收房的违约责任；合同文本中的“不可抗力”指战争、台风、地震、暴雨等非出卖人所能控制的因素及其他事项，如发生不可抗力，受影响的一方应尽快通知对方，并应在其发生30天内提供该不可抗力时间对合同影响程度的报告或者书面证明，对于受不可抗力所造成的损失，任何一方无权提出赔偿要求；若出卖人为配合政府的法规、规章、命令、通知等或受政府市政建设影响而引起的延误，无法按约定期限履行本合同的，不构成出卖人违约。合同订立后，汪锡海、汪凤兰依约付清全部购房款项。2018年9月中旬，旭政公司向汪锡海、汪凤兰发出《商品房延期交付告知函》，告知其旭政公司因执行政策性停工禁令影响项目施工累计272天，决定将正式交付时间相应顺延201天，正式交付日期调整为2019年5月31日前。2018年12月27日,案涉商品房经竣工验收合格，2018年12月29日完成竣工验收备案。2019年5月14日，旭政公司取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》，随即书面通知汪锡海、汪凤兰于2019年5月24日至28日办理入住。汪锡海、汪凤兰接到入住通知后，以地下车库漏水为由未予办理。2019年7月，旭政公司再次通知，汪锡海、汪凤兰于2019年8月22日办理入住手续。2019年8月底，旭政公司对发生渗漏的地下室及地下车库进行了维修，并称已不再渗漏。汪锡海、汪凤兰对旭政公司进行维修的事实不持异议，但认为渗漏维修部位未经雨季检验，不能确定是否彻底修复。另查，案涉地下车库的车位使用权尚未分配至汪锡海、汪凤兰等业主名下。庭审中汪锡海、汪凤兰陈述，其自2019年8月办理入住后即开始装修，发现一楼南侧墙体渗漏影响大厅和地下室装修，于2019年11月向旭政公司反映渗漏情况，并提供照片一组。旭政公司认为该组照片不能证实其房屋一楼墙体渗漏。经查，旭政公司于2016年5月10日取得案涉项目《施工许可证》，记载工期为969天。旭政公司向本院提供了案涉项目自2016年10月至2019年3月期间政府有关部门发布的影响或者限制施工的政策性文件、气象资料和案涉项目施工日志、监理日志，用于证明案涉项目因执行政府政策性文件或者其他合理事由导致施工延期。经查证并结合案涉项目施工文件，归类如下：第一、有关部门要求停止一切施工行为2016年11月12日美丽天津一号工程指挥部发布《关于严格今冬施工工地扬尘污染管控的通知》，该通知要求，2016年11月15日至2016年12月31日，原则上全市所有在建项目一律停止施工。施工日志记载，项目全面停工，无施工内容。第二、有关部门要求停止土石方作业等施工1.2016年10月2日，天津市环保局启动重污染天气三级应急响应措施，要求自10月2日至10月4日停止所有建筑等施工工地的土石方作业施工（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业。下同）。施工日志记载，土方和砼无法施工，但有钢筋绑扎、吊模等施工内容。2.2016年10月13日，天津市环保局启动重污染天气三级应急响应措施，要求自10月13日至10月16日停止所有建筑等施工工地的土石方作业施工。施工日志记载，土方和砼无法作业，但有钢筋绑扎、吊模等施工内容。3.2017年2月13日，天津市环保局启动重污染天气三级应急响应措施，要求自2月13日11时起停止所有建筑等施工工地的土石方作业施工，2月16日18时应急措施终止实施。施工日志记载，项目现场清理，钢筋及木工备料，无其他施工内容。4.2017年4月1日，天津市环保局启动重污染天气二级应急响应措施，要求自4月2日18时起停止所有建筑等施工工地的土石方作业施工，4月7日18时应急措施终止实施。施工日志记载，有钢筋绑扎、墙体配模等施工内容。5.2017年8月25日美丽天津一号指挥部发布《关于进一步加强空气质量保障工作的通知》，要求2017年8月25日至9月10日，停止所有施工工地的土石方作业，全面禁止建筑垃圾和渣土运输车、砂石运输车辆上路行使，除全运会保障、重大民生工程及应急抢险任务外，全面停止使用各类非道路移动机械。施工日志记载，8月25日、26日有部分钢筋绑扎、结构砌筑施工内容，8月27日至9月10日全面停工。6.2017年8月我市发布《天津市2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，天津质检管理总队发布《关于加强2017-2018年秋冬季建筑工地施工扬尘治理工作的紧急通知》，要求自2017年10月至2018年3月，全市建成区内停止各类建设工程土石方作业、房屋拆迁施工、水泥搅拌及浇注等作业，停止道路工程、水利工程等土石方作业。2018年3月16日停工措施终止实施。施工日志记载，项目全面停工。7.2018年3月23日，天津市环保局启动重污染天气二级应急响应，要求自3月25日起停止所有建筑等施工工地的土石方作业施工，3月29日零时应急措施终止实施。施工日志记载，有钢筋绑扎、墙体砌筑等施工内容。8.2018年11月13日，天津市环保局启动重污染天气二级应急响应措施，要求自11月13日12时起停止所有建筑等施工工地的土石方作业施工，11月15日14时应急措施终止实施。施工日志记载，有室内施工内容。9.2018年11月22日，天津市环保局启动重污染天气二级应急响应措施，要求自11月23日14时起停止所有建筑等施工工地的土石方作业施工，11月27日14时应急措施终止实施。施工日志记载，有室内施工内容。10.2018年11月30日，天津市环保局启动重污染天气三级应急响应措施，要求自11月30日12时起停止所有建筑等施工工地的土石方作业施工，12月3日16时应急措施终止实施。施工日志记载，有室内粉刷墙面及门窗收口等施工内容。11.2019年2月26日，天津市环保局启动重污染天气二级应急响应措施，要求自2月28日12时起停止所有建筑等施工工地的土石方作业施工，3月5日18时应急措施终止实施。旭政公司未提供该段期间的施工文件。三、有关部门发布的极端恶劣天气预警1.天津气象台分别于2018年4月3日、4月14日、5月28日、9月30日发布大风蓝色预警，于2018年7月23日至24日发布暴雨橙色预警。天津市气象服务中心出具的气象资料显示，4月3日、4月14日风力6级，5月28日、9月30日风力5级，7月24日暴雨。施工日志记载，2018年4月3日、4月14日、9月30日，项目仍有施工内容；5月28日停止高空作业；7月23日至24日全面停工。2.天津市防汛抗旱指挥部于2018年8月7日发布四级防汛，施工日志记载停工1天。3.天津市海洋环境检测预报中心于2018年8月14日至8月19日发布强降雨及大风预报，施工日志记载停止施工4天。本院认为，汪锡海、汪凤兰与旭政公司签订的《天津市商品房买卖合同》及《补充合同》，系双方真实的意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，具有法律约束力，双方当事人应按照合同约定全面履行己方义务。本案争议焦点为：1.旭政公司是否承担迟延交房的违约责任；2.房屋是否存在墙体渗漏的质量问题及汪锡海、汪凤兰是否因此遭受损失；3.地下室及车库漏水问题是否维修完毕。详述如下：一、迟延交房的违约责任问题《商品房买卖合同》约定的交房日期为2018年11月10日，旭政公司取得《新建住宅商品房准许交付使用证》后通知汪锡海、汪凤兰办理交房手续的截止日期为2019年5月28日，比约定交房日期迟延199天。关于旭政公司提出的免责事由，分析如下：首先，自2016年至2019年期间，我市政府及相关部门为防控治理大气污染、降低大气环境污染对人民生活健康的影响而多次发布限制建设工程施工的文件，确实对案涉项目施工进度产生不同程度的影响。该情形符合双方《补充合同》关于“为配合政府的法规、规章、命令、通知等或受政府市政建设影响而引起的延误，无法按约定期限履行本合同的，不构成旭政公司违约”的约定，旭政公司该项免责事由成立。其次，关于免责天数，需要结合工程的实际开竣工时间、双方签约时间、履约情况、实际停工影响、交房时间等因素综合确定。1.汪锡海、汪凤兰与旭政公司订立《商品房买卖合同》的时间为2016年10月28日，发生于合同订立之前的限制施工事实，旭政公司已经知晓，不属于合同履行中出现的不可归责事由，不能免除旭政公司违约责任。2.合同订立后，旭政公司因执行政府相关部门下发的停止一切施工行为的文件而全面停工47天（自2016年11月15日至2016年12月31日），应视为不可归责于旭政公司的客观因素，应当全部免除其违约责任。3.合同订立后，旭政公司因执行政府相关部门下发的停止土石方作业施工等限制施工文件而部分停工或者全面停工共211天，根据文件内容并结合对项目施工的具体情况，全面停工的181天可以全部免除违约责任。4.鉴于以上免责天数合计228天，已经完全覆盖旭政公司迟延交房天数，本院对其他可能影响或者限制施工的情形、天数不再论述。综上，旭政公司不应承担逾期交房的违约责任。旭政公司取得《住宅商品房准许交付使用证》后书面通知汪锡海、汪凤兰办理入住手续，汪锡海、汪凤兰以地下车库渗漏为由未及时办理，不符合双方合同约定的可以拒绝受领房屋的情形，应视为旭政公司自2019年5月28日即完成房屋交付，不再承担违约责任。二、房屋是否存在墙体渗漏问题当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。汪锡海、汪凤兰为证实其房屋一楼南侧墙体渗漏、影响一楼大厅及地下室装修，提供了照片一组。照片内容可以看到一楼大厅地面上存在水迹，但仅凭该照片无法判断水迹形成原因，故此不足以证实其房屋存在墙体渗漏等质量问题。据此，本院对汪锡海、汪凤兰该项赔偿请求不予支持。三、地下室及车库漏雨问题首先，小区地下车库并不属于汪锡海、汪凤兰等业主享有所有权的建筑物专有部位，且目前地下车库内的车位使用权尚未分配，汪锡海、汪凤兰等少数业主单独就车库维修问题提起诉讼，属于主体不适格。其次，旭政公司已在2018年8月底对地下室、地下车库存在的渗漏问题进行了维修，汪锡海、汪凤兰虽主张地下室及车库渗漏问题并未根本解决，但其并未举证证实目前仍然渗漏，故其要求旭政公司继续维修，缺乏事实依据。因案涉住宅项目的防渗漏工程保修期限尚未届满，如再次出现质量问题，旭政公司仍应承担质保责任。综上所述，本院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百一十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下：驳回原告汪锡海、汪凤兰的全部诉讼请求。案件受理费2014元，由原告汪锡海、汪凤兰负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第三中级人民法院。审判员  刘永强二〇二〇年一月二十一日书记员  田 颖附：法律释明1.《中华人民共和国合同法》第八条：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条第一款：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第一百一十八条：当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。2.《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。温馨提示：天津市第三中级人民法院地址：天津市空港经济区含章路16号。