镇江市润州区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏1111民初3587号原告：殷益林，男，1965年1月26日生，汉族，镇江市恒联建设工程有限公司董事长，住镇江市。委托诉讼代理人：任天生，江苏甘露律师事务所律师。被告：南京豪江建筑工程有限公司，住所地南京市高淳区古柏镇韩村集镇38号，统一社会信用代码913201186825387201。法定代表人：李忠，该公司总经理。委托诉讼代理人：周成林，江苏中坚汇律师事务所律师。被告：张彦亮，男，1962年8月6日生，汉族，住镇江市。委托诉讼代理人：薛艳东，江苏汇典（上海）律师事务所律师。原告殷益林与被告南京豪江建筑工程有限公司、被告张彦亮建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年7月17日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告殷益林及其委托诉讼代理人任天生、被告南京豪江建筑工程有限公司的委托诉讼代理人周成林、被告张彦亮的委托诉讼代理人薛艳东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告殷益林诉称，2013年3月28日，被告南京豪江建筑工程有限公司与镇江红星置业有限公司签订建设工程施工合同、红星桃花源二期二标段工程补充协议。合同约定，镇江红星置业有限公司将红星桃花源二期1-6号、人防地下室土建安装工程发包给被告南京豪江建筑工程有限公司施工。合同签订后，被告南京豪江建筑工程有限公司又将整个工程转包给被告张彦亮施工。原告与被告张彦亮签订了合同，被告张彦亮又将该工程中的水电、消防、通风安装工程分包给原告。合同签订后，原告进场施工。安装工程于2014年12月27日竣工验收合格。上述工程审计后总价为16955150.41元。截止2018年2月两被告支付原告10026660元，尚欠原告6928490.41元。现请求法院判决被告南京豪江建筑工程有限公司给付工程款6928490.41元并按同期银行贷款利率承担逾期付款利息（以1841945.29元为基数承担自2014年12月30日起至实际付清之日止的利息；以2034618.04元为基数承担自2015年10月1日起至实际付清之日止的利息；以1356412.03元为基数承担自2016年8月1日起至实际付清之日止的利息；以1356412.03元为基数承担自2017年6月1日起至实际付清之日止的利息）。被告张彦亮承担连带给付责任。被告南京豪江建筑工程有限公司辩称，被告南京豪江建筑工程有限公司未将涉案工程发包原告，也未与原告签订过合同。被告南京豪江建筑工程有限公司已支付被告张彦亮工程款68656580.50元，仅欠被告张彦亮1512120.69元，未支付的原因为合同中约定的支付期限未到。原告与被告张彦亮之间的工程款合计为13726889.77元，已支付10026660元，扣除相关税费后，尚欠原告1390785元。请求法庭驳回原告对被告南京豪江建筑工程有限公司的诉讼请求。被告张彦亮辩称，被告张彦亮与原告签订了涉案工程中水电安装及消防分包合同。原告主张的剩余工程价款并未按照合同约定进行下浮结算，也未扣减其应承担的开票税金、规费、水电维修费、社保费、审计费，且有2%的工程质保金尚未到期，为此就上述费用应当在原告所主张的工程价款中一并扣除。经原告计算，截止目前被告张彦亮尚欠原告工程款仅为1296133.74元。原告所主张的逾期付款利息的计算基数以及计算结点均不准确。请求法院查明事实，依法判决。经审理查明，2013年3月28日，被告南京豪江建筑工程有限公司与镇江红星置业有限公司签订建设工程施工合同、红星桃花源二期二标段工程补充协议。合同约定，镇江红星置业有限公司将红星桃花源二期1-6号、人防地下室土建安装工程发包给被告南京豪江建筑工程有限公司施工；全部工程竣工验收合格至交付期间支付合同价款的70%；完成造价决算审计后，除计留的质保金外，按决算总价付清余款；合同总价的5%为质量保证金，保证金至交付之日起满2年时支付质保金的3%，交付满5年时付清质保金余款等内容。补充协议约定，审计结果为工程结算依据，送审价与最终审核价的差值在5%以内，审计费用由发包人承担，差值超过5%时，超过部分的审计费用由承包人承担等内容。后被告南京豪江建筑工程有限公司与被告张彦亮签订协议，协议约定，为增强企业活力，实行项目经理承包制，由被告张彦亮承接镇江红星桃花源二期1-6号楼及人防工程；被告南京豪江建筑工程有限公司向被告张彦亮提供承接工程任务的资质等内容。两被告又签订进场施工备忘协议，协议约定，工程名称镇江红星置业有限公司开发的红星桃花源二期1-6号楼及人防工程；工程造价通过政府审计部门审计后的工程总价下浮12%作为双方最终结算价；工程竣工验收合格并交付后支付合同价款的70%；合同总价的30%余款除5%的质保金自工程交付之日起2年届满时支付3%，满5年支付2%；其他的25%于工程交付后30个月内分批次支付，满第一个10个月支付25%中的12%，满第二个10月个支付25%中的8%，满第三个10个月支付25%中的8%（包含质保金3%）等内容。2013年10月15日，原告与被告张彦亮签订红星桃花源二期工程水电、消防安装分包合同，合同约定，工程名称红星桃花源二期1-6号楼及人防工程的水电、消防安装工程；在审计价的基础上下浮12%作为南京豪江建筑工程有限公司和张彦亮的结算价；原告结算价中的8%交纳给南京豪江建筑工程有限公司和张彦亮；扣除上述费用后的造价为双方的实际决算造价，双方以此造价办理付款直至结清工程款（税金及相关开票规费和张彦亮相同，开票规费由原告承担，税票由张彦亮代开或原告自开）；付款按张彦亮和南京豪江建筑工程有限公司的同比付款等内容。2014年12月26日，红星桃花源二期1-6号楼及人防工程的水电、消防安装工程竣工验收，评定为合格。被告张彦亮承建的红星桃花源二期1-6号楼及人防土建安装工程审计审核价为85915173.90元，其中原告施工的水电、消防安装工程经审计审定价为16955150.41元（送审价为21881146.36元）。根据原告与被告张彦亮签订的红星桃花源二期工程水电、消防安装分包合同的约定，在审计价的基础上下浮12%作为被告南京豪江建筑工程有限公司与被告张彦亮的结算价；原告结算价中的8%交纳被告南京豪江建筑工程有限公司与被告张彦亮；扣除上述费用后为原告与被告张彦亮的结算价。则被告张彦亮与原告的结算价为13726889.77元（16955150.41元×88%×92%）。截止2018年2月，被告张彦亮支付原告工程款10026660元。工程施工期间，被告南京豪江建筑工程有限公司为红星桃花源二期1-6号、人防地下室土建安装工程支出垃圾处理费84570元、工程交易服务费57050元、建筑施工人员团体人身意外伤害保险费183240元、社会保险费422860元、噪声超标排污费65475元，合计813195元。工程施工期间，被告张彦亮为原告垫付施工用电、用水、黄沙、水泥、钢筋、方木合计82074.50元。根据被告南京豪江建筑工程有限公司与被告张彦亮签订的进场施工备忘协议的约定在审计价85915173.90元的基础上下浮12%后作为双方的结算价。被告南京豪江建筑工程有限公司支付被告张彦亮工程款68656580.50元（被告张彦亮认可收到工程款68556580.50元），其中含被告南京豪江建筑工程有限公司代被告张彦亮支付的税金5103685.44元，以及因水电、消防安装工程送审价超出审定价的5%，代被告张彦亮承担审计费用191600元。因地下室穿墙体套管封堵不到位发生渗水，被告南京豪江建筑工程有限公司代被告张彦亮支付维修费用2700元；40栋103室因施工质量问题造成下水反水，被告南京豪江建筑工程有限公司代被告张彦亮支付维修费用5000元。2019年7月，原告诉至本院要求被告南京豪江建筑工程有限公司给付工程款6928490.41元并承担逾期付款利息，要求被告张彦亮承担连带给付责任。审理中，被告南京豪江建筑工程有限公司表示扣除甲供材、税费、审计费用、维修费用后，尚欠被告张彦亮工程款1512120.69元。被告张彦亮称，在支付给原告的工程款中应根据原告分包的工程量的比例扣除原告应承担的税金、规费以及施工用水电、黄沙、水泥、钢筋、方木费用82074.50元、维修费用7700元、审计费191600元。被告张彦亮还称，其接受被告南京豪江建筑工程有限公司给付工程款中有3000000元系以房抵工程款，现房屋贬值600000元，另支付税费110000元，合计710000元，要求原告按照工程量比例分担。被告张彦亮提供照片三张，欲证明为原告完成消防栓箱粉刷工作支付费用27000元，要由原告承担。被告张彦亮称在支付原告工程款10026660元并扣除上述费用后尚欠原告工程款1635236.74元，因质保期未到，扣除2%的质保金后只同意支付原告工程款1296133.74元。原告只同意扣除施工用水电、黄沙、水泥、钢筋、方木费用82074.50元，不同意分担其他费用。原告还提供建设单位工程联系单一份，联系单内容为建设单位将此项目交由被告南京豪江建筑工程有限公司施工，此项目为增补项目，不另订合同，竣工后最终造价以审计为准，施工单位全垫资施工至竣工交付，按实审计不下浮。原告欲证明室外喷淋管网安装项目审定价970715元不下浮。两被告认为该价格系被告南京豪江建筑工程有限公司与发包方确定的工程结算价，不是确定原告与被告张彦亮就该项目工程款结算可以不下浮。由于双方意见不一，调解不成。上述事实，有原告提供的建设工程施工合同一份、红星桃花源二期二标段工程补充协议一份、协议一份、进场施工备忘协议一份、红星桃花源二期工程水电、消防安装分包合同一份、单位工程竣工验收证明书一份、工程竣工验收报告一份、红星桃花源二期2标段审定价汇总明细表一份、建设单位工程联系单一份、被告南京豪江建筑工程有限公司提交的垃圾处理费票据、建设工程交易费票据、建设工程施工人员人身意外伤害保险费票据、噪声超标排污费票据、社会保障费收据各一份、付款票据一组、被告张彦亮提供的由被告南京豪江建筑工程有限公司垫付的红星桃花源二期1-6号、人防地下室土建安装工程税金票据一组、支付原告工程款票据一组及原、被告的陈述予以证实。本院认为,建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。本案被告南京豪江建筑工程有限公司将其承包的红星桃花源二期1-6号、人防地下室土建安装工程转包给没有相应资质的被告张彦亮施工。被告张彦亮又将红星桃花源二期1-6号楼及人防工程的水电、消防安装工程违法分包给没有资质的原告施工。应认定原、被告签订的转包、分包合同均系无效合同。现红星桃花源二期1-6号楼及人防工程的水电、消防安装工程竣工验收合格。故原告要求被告张彦亮参照合同约定支付工程价款的请求，依法应予支持。根据被告张彦亮与原告签订的分包合同约定，原告施工的工程结算价为13726889.77元（16955150.41元×88%×92%）。被告张彦亮为原告代垫的税金及相关规费，应在应付的工程款中予以扣减。被告张彦亮支付税金5103685.44元。支付垃圾处理费、工程交易服务费、建筑施工人员团体人身意外伤害保险费、社会保险费、噪声超标排污费合计813195元。上述费用合计5916880.44元。根据被告张彦亮与原告签订分包合同约定，原告应当按照分包工程占被告张彦亮承包工程的比例承担上述费用，则原告应承担的税费为1167400.51元［5916880.44元×（16955150.41元÷85915173.90元）］。被告张彦亮为原告垫付的承担审计费用191600元，亦应在应付的工程款中予以扣减。被告张彦亮为原告垫付施工用电、用水、黄沙、水泥、钢筋、方木合计82074.50元，亦应在应付的工程款中予扣减。被告张彦亮为原告垫付维修费用7700元，亦应在应付的工程款中予扣减。被告张彦亮已支付原告工程款10026660元。则被告张彦亮尚欠原告工程款为2251454.76元（13726889.77元－1167400.51元－191600元－82074.50元－7700元－10026660元）。红星桃花源二期1-6号楼及人防工程的水电、消防安装工程于2014年12月26日竣工验收。根据合同约定，截止2014年12月31日被告张彦亮支付原告70%的工程款；2015年10月31日支付12%工程款；2016年8月31日支付8%工程款；2017年6月30日支付8%工程款（含3%的质保金）；2019年12月26日支付2%工程款（质保金）。被告南京豪江建筑工程有限公司将其承包的红星桃花源二期1-6号、人防地下室土建安装工程转包给没有相应资质的被告张彦亮施工。被告南京豪江建筑工程有限公司系转包人。原告要求其承担连带责任的请求，依法应予支持。但被告南京豪江建筑工程有限公司应在其欠付被告张彦亮的工程款1512120.69元范围内承担连带责任。原告主张室外喷淋管网安装项目审定价970715元不下浮计算工程款的意见，与事实不符，且与原告与被告张彦亮的约定不符，本院不予支持。建设单位工程联系单载明该部分工程审计时不下浮，并不是指双方结算工程款时不下浮。被告张彦亮称被告南京豪江建筑工程有限公司以房抵工程款，现房屋贬值600000元，另支付税费110000元，合计710000元，要求原告按照工程量比例分担的意见，没有法律和事实依据，本院不予采纳。被告张彦亮要求原告承担消防栓箱粉刷费用27000元的意见，仅提供照片三张，无其他证据予以证明。故对为被告张彦亮的该项意见，本院亦不予采纳。据此，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告张彦亮于本判决生效后十内支付原告殷益林工程款2251454.76元并承担利息（上述款项中的878765.78元自2016年9月1日起、其中的1098151.18元自2017年7月1日起、余款274537.80元自2019年12月27日起按中国人民银行同期贷款利率计算至判决确定之日止）。二、被告南京豪江建筑工程有限公司在其欠付被告张彦亮的工程款1512120.69元范围内对上述债务承担连带责任。三、驳回原告殷益林的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费60300元、保全费5000元，合计65300元，由原告负担44000元、被告张彦亮21300元负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于江苏省镇江市中级人民法院。（附上诉须知）审 判 长  金之祥人民陪审员  戴 敏人民陪审员  沈秋萍二〇二〇年一月十九日书 记 员  仲 璐