安徽省界首市人民法院民 事 判 决 书（2019）皖1282民初4024号原告：简某某，男，1970年6月20日出生，汉族，湖南省新邵县人，住湖南省新邵县。委托诉讼代理人：王玮，安徽卫东律师事务所律师。被告：江苏邗建集团有限公司，住所地：江苏省扬州市吉安路209号，组织机构代码：913210031427390XF。法定代表人：范世宏，该公司董事长。委托诉讼代理人：刘军，河南恪信律师事务所律师。委托诉讼代理人：史军，安徽云君积贤律师事务所律师。原告简某某与被告江苏邗建集团有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年9月11日立案受理后，依法由审判员焦东亚适用简易程序于2019年11月20日、12月27日两次公开开庭进行了审理。原告简某某及委托诉讼代理人王玮，被告的委托诉讼代理人刘军、史军均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告简某某向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告支付工程款1444903元；2、诉讼费用、保全费用由被告承担。事实和理由：2017年2月24日，原被告签订了《界首市人民医院东区扩建项目工程木工工程施工合同》，原告按约完成了施工任务。双方于2018年5月12日进行了结算，总工程款为7030557.40元，扣除被告已支付的5415859元工程款和169800元点工工资外，拖欠工程款1444903元。按照合同约定，被告应当在2019年春节前支付总工程款的95%，剩余5%的工程款应当在2019年底付清。但被告并未按照约定履行义务，2019年春节前应支付原告的1093375.13元并未支付，经原告多次催要，被告均未履行。由于被告的行为已经构成违约，原告要求其将剩余5%的工程款351527.87元一并支付。原告简某某为支持其诉讼请求依据的事实，向本院提供如下证据：1、原告身份证复印件，证明原告的身份信息。2、劳务分包合同一份，证明原被告签订劳务分包合同，约定工程量结算、劳务报酬、支付方式。3、结算单一份，证明被告的三名工作人员通过对账、结算，对原告工程量进行核算的事实。4、聘用合同二份，证明王某某、赵某是被告聘用人员，在被告工地负责技术工作。5、施工许可证一份，证明工程开工时间。6、架业班结算单一份，证明赵某等三人有权代表公司与施工班组结算。7、欠条及委托书各一份，证明原被告结算单是最终结算。8、律师函及回执各一份，证明被告对结算情况是明知的。9、保险费用清单，证明原告提供保函的事实。10、2019年8月，原告律师发给被告的经理魏德飞的短信二条，证明魏德飞知道结算的事情，并没有提出异议。11、申请证人王某出庭作证，证明原被告已经结算的事实。被告江苏邗建集团有限公司辩称：1、双方并未对工程量进行结算，赵某、王某某、刘某某并非被告的工作人员，三人只是证明涉案工程由原告施工，该结算单只是对工程量的初步统计，需要按照程序上报公司，由公司结合图纸进行审核。2、涉案工程于2017年3月1日开工，合同约定2017年9月1日前完工。实际上原告于2017年12月8日完工，拖欠工期98天，原告应当按天支付万分之三的违约金193099元。3、涉案工程要求达到省级优质结构工程，创“黄山杯”质量标准，原告未达到标准，应当按照合同的10%即65.68万元予以处罚。4、合同约定,安全事故由原告承担赔偿责任。原告在施工时发生安全事故，被告垫付医疗费89280.40元，代付赔偿款76万元，该款应从赔偿款中扣除。5、合同价款包括人工工资、防护用具等全部费用。原告从被告处领取材料，尚欠26189元，应予以扣除。6、原告提前撤场，由第三方代为完成的工程量11.25万元，应由原告承担。7、原告向被告借款24万元，应从工程款中扣除。8、被告已经支付工程款563.8445元，加上上述扣款被告合计支付771.6313元。9、工程结算稿一组，证明被告已经标注对其有异议的部分。被告江苏邗建集团有限公司为支持其辩称，向本院提供如下证据：1、被告营业执照、法定代表人身份证明各一份，证明被告的基本信息。2、劳务分包合同（木工）一份，证明原告未按期完工，工程质量未达到黄山杯标准，工程款暂定，余款未到期。3、开工报告、开工令各一份，证明原告未按期完工。4、界首市人民医院东城分院续建项目监理例会会议纪要一份，证明原告在2017年12月8日之前仍未完工，拖延工期98天，每天支付违约金1970元，合计193099元。5、出库单十张，证明原告领取材料款26198元。6、医疗费发票三张，证明被告垫付医疗费89280元。7、借条两份及转账凭证两张、收条五张、事故处理协议、收条及转款凭证，证明原告借支工程款24万元，垫付赔偿款76万元，原告收到工程款563.8445元。8、《说明》三份，赵某、王某某、刘某某仅证明原告施工，无权进行结算。在审理过程中，本院依职权对赵某、王某某、刘某某所作询问笔录三份，证明结算单的出具过程。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年2月24日，原告简某某（乙方）与被告江苏邗建集团有限公司（甲方）签订一份《界首市人民医院东区扩建项目工程木工工程施工合同》，约定：甲方将感染楼、肿瘤住院楼、内科楼、地库等木工总面积约61389平方米，交由乙方施工。开工时间2017年2月12日，完工时间2017年8月12日。付款方式为月进度付款，地下室施工到正负零开始付款，按乙方每月已完工程量的50%；农历端午节、中秋节支付至已完工程量的70%；2018年春节付至已完工程量的85%；2019年春节前，完成结算并付至结算价的95%;余款5%一年内付清。《开工报告》、《开工令》记载界首市人民医院东区扩建项目实际开工时间为2017年3月1日。《建筑工程施工许可证》记载合同工期为2017年3月1日至2018年4月5日，2019年1月22日取得施工许可。2017年2月8日，江苏邗建集团有限公司安徽分公司与赵某、王某某分别签订一份《聘用合同》，安排赵某在施工技术（管理）岗位，聘任赵某施工员技术（管理）职务；安排王某某在技术负责人技术（管理）岗位，聘任王某某总工技术（管理）职务，聘期一年。2018年5月12日，原告简某某提供施工结算底稿后，赵某打印《简某某木工班组结算单》，载明：实际施工量7030557.40元，扣除点工169800元，剩余6860757.40元。赵某在“结算人”处签字，王某某在“审核人”处签署“属实，具体已付工程款请财务核实”，刘某某在“审批人”处签署“按合同及现场实际情况结算”。2017年5月24日、7月26日、9月29日、11月27日、2018年2月10日，原告简某某出具五份《收条》，分别收取被告支付的木工工程款800000元、1420500元、538400元、1053500元、1826045元，合计：5638445元。2017年7月11日、2018年1月17日，原告简某某出具二份《借条》，借到被告支付的200000元、40000元，合计240000元。另：原告简某某从被告处分六次领取材料款计25489元（600+2304+3500+600+3140+14745+600元）。以上三项合计：5903934元（5638445元+240000元+25489元）。以上事实，由原告简某某提供的身份证复印件、劳务分包合同、结算单、聘用合同、施工许可证；被告江苏邗建集团有限公司提供的营业执照、法定代表人身份证明、劳务分包合同（木工）、开工报告、开工令、出库单、借条两份及转账凭证两张、收条五张在卷作证，可以认定。本院认为：原告简某某未取得木工施工资质，其与被告江苏邗建集团有限公司签订的《界首市人民医院东区扩建项目工程木工工程施工合同》属于无效合同。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”。界首市人民医院东区扩建项目已经完工交付使用，故对原告简某某要求被告支付工程款的诉讼请求，本院予以支持。关于《结算单》的法律效力，其一、赵某、王某某作为技术员、总工岗位，主要负责对工程的进度、工程量、工时增加、现场状况的管理监督，出具的《结算单》具备客观真实性。其二、刘某某作为项目总负责，在接受本院询问时，承认工程结算需要通过赵某、王某某以及其本人签署意见这一程序。其三、参照原告简某某提供的《架业班结算单》，出具程序及签名人顺序相互一致，相互印证。其四、被告并未提供充分证据证明工程结算流程与赵某、王某某、刘某某无关联性，亦未提供其认为结算结果存在重大差异的事实依据和数据支撑，综上，本院确认《结算单》的证明效力，工程款为7030557.40元，扣除点工169800元和被告已支付的5903934元，被告尚欠956823.40元（7030557.40元-169800元-5903934元）。原被告均未提供木工工程质量标准的相关证据，故对被告以工程未达到“黄山杯”标准要求扣除10%工程款的辩称，本院不予采信。原被告在《界首市人民医院东区扩建项目工程木工工程施工合同》约定开工时间2017年2月12日，实际开工时间为2017年3月1日，双方对开工时间变更后，未能对完工时间形成新的合意约定，本院无法计算拖延工期的违约金数额，故对被告要求原告简某某支付每日1970元违约金的辩称，本院不予采信。《中华人民共和国合同法》第一百条规定：“当事人互负债务，标的物种类、品质不相同的，经双方协商一致，也可以抵销”。被告辩称以医疗费、补偿金抵销木工工程款，而其提供的案外人金红旗的三张医疗费发票，在无金红旗出庭予以佐证的情况下，本院无法确认被告垫付医疗费的事实；被告提供的事故处理协议、收条及转款凭证，仅能证明原告简某某从被告处领取补偿金76万元后支付金红旗的事实，本院无法确认原被告同意以补偿金抵销木工工程款的意思表示，待被告补强证据后，可以就补偿金的承担另行主张。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告江苏邗建集团有限公司于本判决发生法律效力后十日内支付原告简某某工程款956823.40元；二、驳回原告简某某的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费17804元，减半收取8902元，由原告简某某承担2987元，由被告江苏邗建集团有限公司承担5915元。诉讼保全费5000元，由原告简某某承担2500元，由被告江苏邗建集团有限公司承担2500元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。审判员  焦东亚二〇二〇年一月二十日书记员  刘子瑞