山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书(2020)鲁01民终591号上诉人（原审被告）：山东天澍置业有限公司，住所地济南市。法定代表人：吴士民，总经理。委托诉讼代理人：汪运现，山东齐鲁律师事务所律师。委托诉讼代理人：代夏梅，山东齐鲁律师事务所实习律师。被上诉人（原审原告）：邹牟南，男，1963年10月1日出生，汉族，住济南市。委托诉讼代理人：高国华，山东金盛阳律师事务所律师。委托诉讼代理人：钱雨，山东金盛阳律师事务所律师。上诉人山东天澍置业有限公司（以下简称山东天澍公司）因与被上诉人邹牟南商品房销售合同纠纷一案，不服山东省济南市历下区人民法院（2019）鲁0102民初10026号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年1月14日立案后，依法组成合议庭不开庭进行了审理。本案现已审理终结。山东天澍公司上诉请求：1.撤销一审判决，发回重审或依法改判驳回被上诉人一审全部诉讼请求；2.本案一审、二审案件受理费全部由被上诉人承担。事实和理由：一、一审判决认定事实不清。1.未能办理不动产权证并非上诉人的原因导致，而是因楼盘总包单位的原因导致，因此按照合同约定上诉人不应承担违约责任。东方天澍花园由山东省对外建设工程总公司（简称“外建公司”）承建2号楼（原5号楼）、6号楼（原1号楼）及中铁十四局集团有限公司（简称“十四局”）承建1号楼（原4号楼）、3号楼（原6号楼）、5号楼（原2号楼）。由于外建公司、十四局逾期提交竣工资料，导致上诉人无法向济南市城建档案馆提交相关材料，无法进行楼盘的综合竣工验收备案。根据《城市建设档案管理规定》第九条规定：“建设单位在取得工程档案认可文件后，方可组织工程竣工验收。建设行政主管部门在办理竣工验收备案时，应当查验工程档案认可文件”，并且根据济南市综合竣工验收备案的要求必须提交《济南市建设档案移交证明》。因十四局的竣工资料逾期，上诉人虽已具备全部的综合竣工验收备案的条件，但是只有综合竣工验收备案后，上诉人才能进行不动产权证的初始登记，所以导致上诉人的办证时期延长。按照双方签订的《商品房买卖合同》第十五条的约定，如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，出卖人才承担违约责任，因此被上诉人未能如期办理不动产权证并非上诉人的原因导致，而是因楼盘总包单位的原因导致，因此按照合同约定上诉人不应承担违约责任。二、因总包单位的原因，导致上诉人逾期交房，上诉人并因此已经向被上诉人支付了逾期交房的违约金，应当适用合同法公平原则，不能由上诉人再承担逾期办理不动产权证的违约责任。因为总包单位原因导致上诉人逾期交房，上诉人因此已经向被上诉人支付过逾期交房的违约金，被上诉人在诉讼请求中再次要求上诉人承担逾期办证的违约金，如果要求出卖方基于同一行为承担两项违约责任，则加重了出卖方的违约责任，违反了《合同法》第5条确立的公平原则，即“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”，它是民事活动应当遵循的基本原则。这里讲的公平，既表现在订立合同时的公平，显失公平的合同可以撤销；也表现在发生合同纠纷时公平处理，既要切实保护守约方的合法利益，也不能使违约方因较小的过失承担过重的责任；还表现在极个别的情况下，因客观情势发生异常变化，履行合同使当事人之间的利益重大失衡，公平地调整当事人之间的利益。因此恳请法院综合被上诉人获得逾期交房违约金情况、总包单位不提交竣工资料情况等公平合理的处理合同纠纷。三、被上诉人与上诉人已达成房屋移交结算协议书，双方就商品房买卖合同所有的费用及相关争议达成了整体的结算和解协议，上诉人也已协助被上诉人办理了相关的不动产权证书，上诉人与被上诉人双方不再有争议。一审法院对此不予支持缺乏事实及证据支持。被上诉人与上诉人已签订了房屋移交结算协议书，该协议书系双方真实意思表示，真实、合法、有效。协议书中明确约定了双方之间已经结清房款及其他费用，明确约定了双方有关商品房买卖合同已无争议，上诉人于协议签订后持相关资料到济南市历下区不动产登记中心办理不动产权证书。可见，上诉人与被上诉人双方之间就房屋交接事宜、办理不动产权证书事宜、商品房买卖合同中所涉及的问题和争议，达成了整体的结算与和解，被上诉人亦已放弃相关费用及争议的主张，双方已经结算完毕，已无争议。上诉人也已协助被上诉人办理了相关的不动产权证书，故，被上诉人无权再向上诉人主张违约金。上诉人有证据证明双方已经达成新的协议，双方之间的争议已经达成新的意思表示，被上诉人已自愿放弃争议违约金部分。一审法院应就此事实部分予以认定。二、一审法院适用法律不当。《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件法律若干问题的解释》第十八条，只是规定了违约方承担违约责任的情形，但是结合本案上诉人与被上诉人双方签订的《商品房买卖合同》第十五条的约定，如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，出卖人才承担违约责任。本案出卖人并非责任人，系因外建公司、十四局两总包单位导致，故上诉人不应承担违约责任。综上所述，一审判决认定事实不清，适用法律不当，证据并不确实充分，特提起上诉，望二审法院查明事实，依法支持上诉人全部上诉请求。山东天澍公司在法庭调查中补充意见如下：请法官予以考虑根据司法解释规定，非开发公司的原因造成逾期办证的，不应当由开发公司承担逾期办证的责任，况且我公司已经将自己应当备案的资料进行了及时备案，不存在逾期，我方无过错，况且在办证时双方已经达成结算协议中被上诉人已放弃了要求我方承担责任的权利，双方已无争议，请求支持我方的上诉请求。邹牟南辩称，一、本案为商品房买卖合同纠纷，根据我国民法通则及合同法的相关法律规定，合同具有相对性，即合同不管从主体、内容还是责任方面仅仅约束合同双方当事人，与第三人无关。涉案商品房买卖合同系上诉人与被上诉人双方签订的，根据合同相对性的原理，上诉人不能及时办理房产证，违约责任应由被上诉人承担，至于被上诉人违约的具体原因，上诉人再所不问；上诉人与施工总包单位的纠纷已通过诉讼解决，与被上诉人无关。上诉人与被上诉人签订的商品房买卖合同合法有效，双方均应遵照执行，在合同约定的违约责任成就时，上诉人应根据合同约定承担相关违约责任。二、关于上诉人已经承担逾期交房的违约责任与本案的违约责任，系两种不同的违约责任，不能混为一谈。本案中所诉为逾期办证的违约责任，上诉人不应以承担了逾期交房的违约责任而免除其逾期办证的违约责任，如若法律允许这种不合常理的辩驳，双方当事人签订合同、遵守合同、规定各种违约责任有何意义。延期交房和延期办证是两个不同的法律概念，双方在合同中对各自条款的约定及违约责任有不同规定，两者不能混为一谈。况且合同中开发商违约与业主约定的违约承担方式本身就不对等，上诉人本身也没有遵照最高院审理商品房案件司法解释的规定，公平合理的确定双方的权利义务。一审法院认定的上诉人按合同约定承担逾期办证的违约责任已经低于法律的规定，上诉人不应以此无理要求提出上诉。三、关于被上诉人与上诉人达成房屋移交结算协议书，双方仅是就商品房买卖合同的实际价款等项规定进行了结算，被上诉人并未放弃其追究被上诉人违约的权利，这不能成为上诉人免责的理由。本案中，部分被上诉人签订了房屋移交结算协议书，但协议书中业主也并未放弃自己应当享有的要求上诉人按合同约定承担逾期办证违约责任的相应权利。甚至还有一部分被上诉人根本未签订屋移交结算协议书，更无从谈起放弃权利一说。四、一审法院判决认定事实清楚，证据确实充分，法律依据明确具体，应予以维持。综上所述，原审法院认定事实清楚，证据确实充分，请求二审法院依法驳回上诉，维持原判。邹牟南向一审法院起诉请求：1.判令山东天澍公司支付逾期办理房屋权属证书的违约金15635.33元，逾期办理储藏室权属证书的违约金253.14元，共计15888.47元；2.本案诉讼费用、保全费用由山东天澍公司承担。一审法院认定事实：2015年4月27日，邹牟南与山东天澍公司签订商品房买卖合同，约定由邹牟南购买山东天澍公司开发建设的位于济南市历下区的涉案房屋及储藏室。合同约定：房屋的建筑面积163.86平方米，总价款1474740元，应交付时间为2015年10月31日；储藏室的建筑面积7.55平方米，总价款23875元，应交付时间为2015年10月31日；房屋及储藏室交付后730日内,山东天澍公司应将办理权属登记须由其提供的资料报产权登记机关备案，如因山东天澍公司原因导致邹牟南不能在规定期限内取得房地产权属证书的，山东天澍公司每年按已付房价款的1%向邹牟南支付违约金，直至邹牟南取得房产权属证书为止，不足一年的按月计算。上述合同签订后，邹牟南按照约定支付购房款1474650元，支付储藏室款23875元。山东天澍公司于2016年8月10日交付了涉案房屋及储藏室。邹牟南称，2019年9月1日，邹牟南收到山东天澍公司邮寄的《不动产权证办理通知书》，山东天澍公司对此表示认可。据此，邹牟南主张的违约金计算起止时间为自2018年8月10日起至2019年9月1日止，共387天。另，山东天澍公司称系案外人的原因导致其逾期办理涉案房屋的产权登记。一审法院认为，邹牟南与山东天澍公司就涉案房屋及储藏室签订的商品房买卖合同合法有效。山东天澍公司于2016年8月10日向邹牟南交付房屋和储藏室，按照合同约定，山东天澍公司应于2018年8月10日前履行协助办理产权登记的义务，但山东天澍公司在2019年9月1日才通知邹牟南可以办理相关产权证书，已构成违约，山东天澍公司应按照合同约定向邹牟南支付违约金。合同约定该项违约金计算方式为：每年按已付房价款的1%支付，直至邹牟南取得房产权属证书为止，不足一年的按月计算。本案中，原告主张的违约金计算起止时间为2018年8月10日至2019年9月1日，共387天，其中截止时间不晚于山东天澍公司能够证明的邹牟南签收《不动产权证办理通知书》的时间；合同并未约定违约时间不足一月的计算方式，邹牟南按天计算违约金并无不当。对该计算时间一审法院予以支持。故，本案涉案房屋违约金计算方式为：以已付房款为基数，自2018年8月10日起至2019年9月1日止，按年利率1%计算，不足一年的按日计算，即1474650×1%÷365×387=15635.33元；本案涉案储藏室违约金计算方式为：以已付储藏室款为基数，自2018年8月10日起至2019年9月1日止，按年利率1%计算，不足一年的按日计算，即23875×1%÷365×387=253.14元。故，对于原告要求被告支付逾期办理房屋权属证书的违约金15635.33元及逾期办理储藏室权属证书违约金253.14元的请求，一审法院予以支持。山东天澍公司辩解系案外人原因导致不能及时办理涉案房屋产权登记，因邹牟南对此并无过错，故一审法院对山东天澍公司的该项辩解意见不予采纳，山东天澍公司承担责任后可向案外人另行主张权利。综上，判决：一、被告山东天澍置业有限公司于判决生效之日起十日内支付原告邹牟南逾期办理房屋产权登记违约金15635.33元；二、被告山东天澍置业有限公司于判决生效之日起十日内支付原告邹牟南逾期办理储藏室产权登记违约金253.14元。案件受理费200元，减半收取100元，由被告山东天澍置业有限公司负担。二审中，当事人没有提交新证据。本院对一审查明的事实予以确认。本院认为，本案的争议焦点为山东天澍公司是否应承担逾期办证违约责任。邹牟南与山东天澍公司就涉案房屋及储藏室签订的商品房买卖合同合法有效。按照《商品房买卖合同》第十五条规定，出卖人应当在商品房交付使用后730日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，如买受人不退房，出卖人每年按已付房款的1%向买受人支付违约金，直至买受人取得房产权属证书止。根据上述规定，山东天澍公司应当在商品房交付后730日内将办理权属登记需由自己提供的资料报产权登记机关备案并协助买受人取得房地产权属证书。本案中，山东天澍公司未在约定期间内完成上述义务，已构成违约，应按照合同约定向买受人支付违约金。根据《中华人民共和国合同法》第一百二十一条规定：“当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。”山东天澍公司上诉称系案外人原因导致不能及时办理涉案房屋产权登记，但买受人本身不存在过错，故山东天澍公司不能免除逾期办证违约责任。因案外人导致的逾期办证与本案并非同一法律关系，山东天澍公司可向案外人另行主张权利。综上所述，山东天澍公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费200元，由上诉人山东天澍置业有限公司负担。本判决为终审判决。审判长 李 静审判员 闵 雯审判员 焦玉兴二〇二〇年一月二十日书记员 朱俞颖