宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院民 事 判 决 书（2019）宁0104民初1011号原告：宁夏全创信息科技有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区凤凰北街北安小区14号楼3单元501室。法定代表人：赵全宁，该公司总经理。委托诉讼代理人：朱盛，宁夏搏强律师事务所律师。被告：宁夏盛世达信息技术有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区中山北街新水小区2号楼3单元402室。法定代表人：刘海瑜，该公司执行董事总经理。委托诉讼代理人：马金芳，女，宁夏盛世达信息技术有限公司办公室主任。委托诉讼代理人：白浪，宁夏综义律师事务所律师。原告宁夏全创信息科技有限公司（以下简称“全创公司”）与被告宁夏盛世达信息技术有限公司（以下简称“盛世公司”）服务合同纠纷一案，本院于2019年1月10日立案后，依法适用简易程序，于2019年2月25日公开开庭进行了审理。原告全创公司的法定代表人赵全宁及委托诉讼代理人朱盛、被告盛世公司的法定代表人刘海瑜及委托诉讼代理人马金芳均到庭参加诉讼。后因案情复杂，本案转为普通程序。又因本案需以本院审理的（2019）宁0104民初5246号案件的审理结果为依据，本院于2019年4月3日裁定中止审理。恢复审理后，本院于2019年10月30日公开开庭审理了本案。原告全创公司的委托诉讼代理人朱盛、被告盛世公司的委托诉讼代理人马金芳、白浪均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。全创公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除全创公司与盛世公司签订的《网站微信合作协议》《补充协议》；2.判令盛世公司双倍赔偿全创公司开发费用61340元及经济损失53453.24元；3.判令盛世公司承担本案诉讼费用。事实与理由：2018年4月19日，全创公司与盛世公司签订《网站微信合作协议》，约定由盛世公司为全创公司设计制作网站，并就制作内容、周期进度、费用支付、双方责任等作了明确约定，开发周期为60日，费用为30670元。合同签订后，全创公司依约定支付了首期开发费用15670元，盛世公司未能如期交付开发成果。双方于2018年10月18日签订《补充协议》，约定盛世公司所开发的网站必须是独立开发制作的，版型支持扩展，可以根据需要进行后期扩展、改动，不能是网上下载的框架模板，且全创公司拥有原始版权，盛世公司需协助全创公司申请版权；如盛世公司违反约定事项，需向全创公司双倍赔偿开发费用及相关经济损失。全创公司为筹备网站运营，进行了广告宣传、商标注册、招聘培训员工等工作，并与客户签订了经济合同。2018年10月，盛世公司将网站交付给全创公司，全创公司发现该网站所使用的框架模板是盛世公司购买的，并非其独立开发制作的，且未经原开发人授权不能改动。在与盛世公司交涉过程中，盛世公司关闭了该网站。盛世公司的行为违反合同约定，从他人处购买框架模板开发案涉网站，致使全创公司无法申请版权，合同目的无法实现。为此全创公司诉至法院。盛世公司辩称，案涉网站于2018年6月开发完毕后，盛世公司将网站交付全创公司使用，全创公司未按照约定提出书面异议，应视为已验收合格。虽然全创公司提出了各种出新的要求，但盛世公司均予以解决，全创公司未按照约定支付尾款。后全创公司又提出签订《补充协议》再付尾款，但《补充协议》签订后其仍未支付尾款。由于《网站微信合作协议》《补充协议》均已履行完毕，全创公司提出的诉讼请求不能成立，故请求驳回全创公司的诉讼请求。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年4月19日，全创公司与盛世公司签订《网站微信合作协议》1份，约定全创公司委托盛世公司为其进行网站、微信的设计、开发、制作及实施安装调试，网站建设域名为www.qcxxfw.com，并搭建微信分销商城、手机网站，制作彩页、PVC名片；全创公司根据自身的需要对网站、微信的总体风格及功能提出要求，并有权提出修改，但不能违背已经确立的整体设计方案；盛世公司根据全创公司提出的总体需求提供设计方案，在最终设计方案确认后，盛世公司按照设计方案进行系统开发制作，并应在全创公司支付全部款项后1个工作日内交付后台登录信息；全创公司对最终设计方案签字确认后双方不再做修改，自双方确定详细设计方案后的60个工作日内，盛世公司完成网站开发内容；网站或微信开发工作全部完成后，全创公司应在7个工作日内进行验收，在验收后7个工作日内向盛世公司支付未付的全部费用；验收期为盛世公司指定验收后的7个工作日内，验收合格后，全创公司书面方式签收，在验收中发现问题的，应及时提出解决，超过验收期，全创公司既不签收，又不提出书面异议的，应视为全创公司已验收合格；本合同所预估的总款项为30670元，全创公司于详细方案确定后7个工作日内支付15670元，在全部成果验收完毕后支付剩余15000元；如因全创公司原因（如材料不全、付款不及时等）造成双方产生争议的，由全创公司负责。上述《网站微信合作协议》签订后，全创公司于2018年4月19日向盛世公司支付了开发费用15670元。盛世公司按照全创公司提出的要求进行网站的设计、开发工作，并于2018年6月20日开发完毕后对全创公司的员工进行了培训。因全创公司学习使用网站的需要，盛世公司于2018年6月29日将该网站的管理账号及密码交付给了全创公司，并要求全创公司对网站进行验收。此后由全创公司在该网站内填充信息，发布宣传广告，开展相关业务活动，但未在盛世公司提出验收要求后的7个工作日内提出书面异议。在使用网站过程中，全创公司就该网站提出了相关的修改要求，盛世公司均予以解决。后全创公司要求增加“招投标栏目”，并商定费用为2500元，盛世公司于2018年7月26日开发完该项目。全创公司又要求将网站的“问题留言”改为“线上对话”，盛世公司于2018年10月13日完成该修改内容。后全创公司又提出与盛世公司签订保密协议的要求。在此期间，全创公司始终未签署验收文件。2018年10月17日，全创公司的法定代表人赵全宁将案涉网站后台运行界面截屏后发送给盛世公司的法定代表人刘海瑜及职员马金芳，并询问开发该网站所使用的后台模板是否为盛世公司自行制作开发。该截屏显示案涉网站后台模板的开发团队为phpyun开发组，特别感谢花菜、肖强、纪祥、逍遥、龙泉、小关、茉莉传媒、石头先生，联系电话为400-880-5523，官方网站为http://www.phpyun.com。2018年10月18日，全创公司与盛世公司签订《补充协议》1份，约定盛世公司开发制作的网站为后台式管理网站，提供给全创公司网上管理维护账号、密码，并提供给网站源代码和开发文档，且该网站必须是独立开发制作的网站，支持版型扩展，全创公司可以根据需要进行后期扩展、改动等，不能是网上下载的模板制作的，盛世公司保证主页版式设计具有独创性；全创公司对盛世公司开发的多城市门户网站拥有原始版权，后期全创公司在申请版权时盛世公司应给予配合和协助；剩余开发费用15000元，于2018年10月支付5000元，2018年11月支付6000元，盛世公司移交所开发的多城市门户网站管理维护账号、密码、网站源代码和开发文档，并配合协助全创公司申请版权完成后支付6000元；若盛世公司未按照约定开发多城市门户网站，全创公司在后期使用过程中发现存在违反约定事宜的，视盛世公司为隐瞒欺诈，需向全创公司赔偿该网站开发的双倍费用和一切经济损失，若全创公司未按照约定支付相关费用的，双倍赔偿未支付款项。该《补充协议》签订后，全创公司于2018年10月25日向盛世公司发出《商函》，称盛世公司开发的微信分销商城不能及时提取分销佣金，要求盛世公司三日内予以解决，并称保留追究盛世公司未落实协议条款的责任的权利。盛世公司则称分销佣金提取问题与全创公司微信公众号申请使用时间有关，不属于功能开发问题。全创公司亦未支付剩余款项。盛世公司于2018年11月12日关闭了案涉网站。全创公司则以盛世公司开发网站使用的框架模板并非其独立开发制作导致无法申请版权，以及关闭网站的行为导致造成其经济损失为由诉至本院。在本案审理过程中，盛世公司于2019年3月5日向本院提起诉讼，以全创公司尚欠《网站微信合作协议》项下的网站开发费用15000元为由，要求全创公司按照《补充协议》的约定双倍支付开发费用30000元。后经本院主持调解，全创公司与盛世公司达成调解协议，由全创公司于2019年4月12日前向盛世公司支付网站开发尾款15000元，盛世公司放弃其他诉讼请求。本院于2019年3月12日出具（2019）宁0104民初3402号民事调解书，对该调解协议予以确认。后盛世公司即打开了案涉网站。2019年4月2日，盛世公司向本院提起诉讼，要求撤销上述《补充协议》。本院经审理后，认为全创公司与盛世公司在上述（2019）宁0104民初3402号案件中达成的调解协议，属于继续履行《补充协议》的行为，双方因该《补充协议》引起的纠纷已经处理完毕，遂于2019年5月16日作出（2019）宁0104民初5246号民事判决，判决驳回盛世公司的诉讼请求。盛世公司不服该判决，上诉至宁夏回族自治区银川市中级人民法院。该院经审理后于2019年9月5日作出（2019）宁01民终2392号民事判决，判决驳回上诉，维持原判。另外，盛世公司认可开发上述网站所使用的框架模板是其从宿迁鑫潮信息技术有限公司购买。本院认为，民事诉讼应当遵循诚实信用原则，当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。本案中，全创公司要求解除上述《网站微信合作协议》《补充协议》，在上述（2019）宁0104民初3402号案件中，盛世公司要求全创公司按照《补充协议》的约定双倍支付《网站微信合作协议》项下欠付的开发费用3000元，在双方诉请存在明显冲突的情况下，全创公司与盛世公司达成调解协议，且上述（2019）宁0104民初5246号民事判决已经确认该达成调解协议的行为属于继续履行合同，据此可知全创公司以实际行为放弃了解除合同的诉讼请求，故对全创公司要求解除《网站微信合作协议》《补充协议》的诉讼请求，本院不予支持。关于全创公司要求盛世公司双倍赔偿网站开发费用及经济诉讼的主张。根据《网站微信合作协议》的约定，网站开发完成后，全创公司应在7个工作日内进行验收，验收期为盛世公司指定验收后的7个工作日内，验收合格后，全创公司签署书面文件，超过验收期既不签收，又不提出书面异议的，视为验收合格；如因全创公司付款不及时造成双方争议的，由全创公司负责。本案中，盛世公司于2018年6月29日交付了案涉网站的管理账号及密码并要求全创公司进行验收，全创公司自此开始使用该网站，但其并未于7个工作日内向盛世公司提出书面异议，故依约应当视为全创公司已验收合格，并应当按照约定支付剩余开发费用。虽然《补充协议》约定盛世公司开发案涉网站所使用的框架模板不能是网上下载的，应由盛世公司独立制作开发，否则视盛世公司构成隐瞒欺诈，需向全创公司双倍赔偿网站开发费用，并赔偿其他经济损失。但是《网站微信合作协议》中并未约开发该网站所使用的框架模板必须由盛世公司独立制作开发，由于框架模板的确定是开发网站的基础和初始工作，网站的开发工作均是在框架模板中进行的，在《补充协议》签订时，案涉网站已经开发完毕并交付全创公司使用，故上述约定在该《补充协议》签订时实际已经无法履行。况且，全创公司在2018年10月18日签订《补充协议》时，已经发现该网站框架模板的开发者并非盛世公司，在此情况下其仍与盛世公司签订《补充协议》并约定上述内容，该行为有违诚信。故对全创公司要求盛世公司双倍赔偿网站开发费用的诉讼请求，本院不予支持。虽然全创公司对案涉网站提出了相关的修改要求，但盛世公司均予以解决，然全创公司始终未签署验收文件，亦未支付剩余开发费用，根据《网站微信合作协议》约定，因此产生纠纷的后果应由全创公司负责，故对全创公司要求盛世公司赔偿经济损失的诉讼请求，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条的规定，判决如下：驳回原告宁夏全创信息科技有限公司的诉讼请求。案件受理费2596元，由原告宁夏全创信息科技有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提交副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审 判 长  杨远慧人民陪审员  李海萍人民陪审员  殷静萍二〇一九年十二月二十日法官 助理  李燕超书 记 员  王 鹤附：适用相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事审判活动实行法律监督。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。《中华人民共和国合同法》第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。