江苏省南京市鼓楼区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0106民初3456号原告:钟星建设集团有限公司，住所地江苏省南京市雨花台区雨花经济开发区三鸿路6号数字大厦12楼。法定代表人：袁野，该公司总经理。委托诉讼代理人：石雷，江苏益邦律师事务所律师。委托诉讼代理人：邢泽鹏，江苏益邦律师事务所律师。被告：扬州市术业装饰工程有限公司，住所地江苏省扬州市蜀冈一瘦西湖风景名胜区扬子江北路399号商2-商5-41054、41055。法定代表人：王庆伟。被告：王庆伟，男，1988年9月21日出生，汉族，住河南省信阳市固始县。原告钟星建设集团有限公司（以下简称钟星公司）与被告扬州市术业装饰工程有限公司（以下简称术业装饰公司）、王庆伟建设工程施工合同纠纷一案,本院于2019年3月12日立案后,依法适用普通程序，于2019年11月25日公开开庭进行了审理。原告钟星公司的委托诉讼代理人邢泽鹏到庭参加诉讼。被告术业装饰公司、王庆伟经本院依法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告钟星公司向本院提出诉讼请求：1.解除钟星公司与术业装饰公司于2018年4月25日签订的《葛洲坝招商紫郡兰园一期消防工程劳务施工合同》；2.术业装饰公司支付拖延工期5日的违约金5万元；3.术业装饰公司赔偿钟星公司向第三方支付的施工差额费用239200元、水电费15000元、住宿费34560元，合计288760元；4.王庆伟对上述第2项、第3项诉讼请求承担连带责任。事实和理由：2018年4月25日，钟星公司与术业装饰公司签订了《葛洲坝招商紫郡兰园一期消防工程劳务施工合同》，约定了工程名称、内容、合同范围、合同价款、付款方式、违约责任等等。2019年2月18日，钟星公司联系王庆伟，催促节后继续进场施工事宜，王庆伟承诺于2019年2月22日继续进场施工。然而，钟星公司自2019年2月19日至2019年2月25日期间，多次通过电话、短信等方式与王庆伟联系，王庆伟均予以拒绝。术业装饰公司及王庆伟的行为表明其拒绝履行合同义务，致使钟星公司的合同目的已无法实现，后钟星公司只能安排其他施工人员进场施工。术业装饰公司的违约行为给钟星公司造成损失，王庆伟系术业装饰公司的唯一股东，应对术业装饰公司的债务承担连带责任，故钟星公司诉至法院，请求判如所请。被告术业装饰公司、王庆伟均未答辩、亦未提交证据。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年3月7日，葛洲坝南京置业有限公司（发包人）与钟星公司（原名称为江苏省钟星消防工程有限公司）（承包人）签订了《建设工程施工合同》，约定承包内容包含但不限于以下内容：所有单体建筑地上和地下部分（含消防泵房）、地下室（包含人防地下室）、商业、会所、幼儿园及物业用房的包括室内外消防喷淋系统、室内外消火栓系统、防火门监控系统、通排风及消防防排烟和送风系统、灭火器、消防电源监控系统、漏电火灾报警系统、消防火灾探测报警控制系统和防火卷帘、消防广播电话系统、消防相关电气系统以及消防联动（与电梯、智能化、普通照明、应急照明、防排烟系统、消防水泵、商业智能疏散、CO浓度监控等系统的报警联动功能）、气体灭火系统、商业排油烟系统及商业卫生间排风系统、人防通风系统、商业智能疏散系统、CO浓度监控系统；所有与消防有关的材料和设备的送检或抽检的手续办理和费用交纳等一切内容等等；合同金额为12485723.23元（不含税价），增值税率为11%；预计开工日期以招标人现场书面通知为准，工期为420日历天等等。2018年4月25日，钟星公司（甲方）与术业装饰公司（乙方）签订了《葛洲坝招商紫郡兰园一期消防工程劳务施工合同》，约定工程名称为南京葛洲坝招商紫郡兰园一期消防工程；工程内容、合同范围为所有单体建筑地上和地下部分（含消防泵房）、地下室（包含人防地下室）、商业、会所、幼儿园及物业用房的喷淋系统、消火栓系统、室外管网、水井砌筑（含管井材料）和水泵接合器、消防水泵房内所有设备及管道安装；图纸包干合同部分金额为1352215元，如工程零星需要乙方安排点工按240元每个工结算；每日按照实际完成工作量的50%支付进度款，年底春节前支付到实际已经完成工作量的75%，工程验收结束、项目移交业主及物业、决算结束后的支付合同额的95%，剩余5%质量保证期后支付（质保期二年，质保日期开始日期以移交业主及物业之后起开始计算）；暂定工期为根据整体进度，但不得影响整体进度，否则按照每日壹万元整罚款；乙方宿舍用电设备及线路由施工队自行铺设，用电量按时计算，由乙方自行承担，工程结束后甲方统一收取；由于本合同为包干价，原则上没有签证，若现场工程量比图纸上增加，公司获取甲方签证后，乙方才可获取签证，签证金额为工程结束决算后统一与乙方结算；若乙方工程进度无法跟上，公司催促2次，乙方仍然无法满足工程进度，公司有权自行安排其他施工人员进场施工，所产生的费用由乙方负责；施工过程中，甲方有权根据进度要求乙方无条件增加安装工人，如乙方不增加甲方有权责令乙方退场及扣除乙方造成甲方的经济和名誉损失赔偿金；施工过程中，乙方不服从项目经理管理和调度，项目经理有权责令乙方无条件退场等等。该合同签订后，术业装饰公司于2018年5月进场开始施工。2019年1月31日，术业装饰公司向钟星公司出具了“确认工作量无误”的书面材料，载明：2018年5月至2019年1月期间，工作量价格总计为658280元（其中消防箱597只、单价550元/只；喷淋5800只、单价70元/只；室外管1414米、35元/米；点工85个、240元/人工；消防箱、喷淋、室外管的价格按照75%的比例支付），已付工程进度款七次合计409600元，工人保险及项目水电费20400元，2019年应付工程款为228280元（=658280-409600-20400）。2019年2月18日至2019年2月25日期间，钟星公司的工作人员多次通过微信、短信及拨打电话与王庆伟联系，明确项目不等人，再不回复安排其他人施工。王庆伟于2019年2月19日微信回复“要大后天才能过去”，于2019年2月21日开始不接听电话。2019年2月26日起，钟星公司作为甲方分别与王千烨、南京市江宁区珍翠水电安装服务部（以下简称珍翠服务部）、金对修、孙海、王得进作为乙方订立了合同，约定由王千烨、珍翠服务部、金对修、孙海、王得进分别带领班组施工完成原由术业装饰公司约定完成的案涉消防栓系统、喷淋系统，消防箱单价650元/只、喷淋单价90元/只、点工300元/人工。2019年11月21日，钟星公司确认由王千烨班组施工的消防箱60个、喷淋头827个；2019年11月22日，钟星公司与王得进确认由王得进班组施工的消防箱154个、喷淋头1429个、点工63个；钟星公司与珍翠服务部确认由珍翠服务部施工的消防箱229个、喷淋头3334个；钟星公司确认金对修班组的点工180个；钟星公司确认孙海班组的点工605个。另查明，术业装饰公司为有限责任公司（自然人独资），股东为王庆伟，经营范围为室内外装饰工程、水电安装工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。审理中，钟星公司陈述其为术业装饰公司垫付了集装箱租赁费供术业装饰公司工人住宿的费用为34560元（2018年5月至2019年1月期间），并提供了购买方为钟星公司的发票一张，载明44个集装箱租赁费为196529元；已向术业装饰公司付清案涉工程2019年应付工程款228280元，并因江宁新港开发区的项目垫付了43万余元款项，已另案向南京市江宁区人民法院起诉。本院认为，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，总承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。本案中，钟星公司就其承包的部分工作与术业装饰公司签订了《葛洲坝招商紫郡兰园一期消防工程劳务施工合同》，是双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的效力性强制性规定，合法有效，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。根据双方约定，若术业装饰公司工程进度无法跟上，钟星公司催促2次，术业装饰公司仍然无法满足工程进度，钟星公司有权自行安排其他施工人员进场施工。术业装饰公司经钟星公司多次催促继续施工，但术业装饰公司未能继续施工，在此情况下，钟星公司另行安排其他人员继续施工，系采取适当措施防止损失扩大。现钟星公司因术业装饰公司的违约行为提出解除合同，符合双方约定和法律规定，本院予以准许。根据法律规定，当事人一方依照法律规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。本案中，钟星公司提起本次诉讼后，本院于2019年7月13日将起诉状及证据副本等材料送达至术业装饰公司，故双方签订的案涉合同自2019年7月13日解除。关于违约金及赔偿费用。根据法律规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，根据双方合同约定，术业装饰公司应根据整体进度进行施工，否则按照每日1万元整罚款。该罚款应视为术业装饰公司未按进度进行施工应承担的违约金，现术业装饰公司经多次催促未能继续施工，致使双方的合同无法继续履行，术业装饰公司应承担相应的违约责任。故钟星公司主张违约金5万元，符合双方约定和法律规定，本院予以支持。钟星公司主张消防箱、喷淋头、点工差价的损失239200元，但其未能就单价均比术业装饰公司签订的合同价格提高提供充分合理的证据予以证明，且已超过术业装饰公司订立合同时预见到或应当预见到的因违反合同可能造成的损失，故该项诉讼请求，本院不予支持。术业装饰公司主张集装箱租赁费用34560元，现钟星公司未能提供充分证据证明术业装饰公司施工期间使用集装箱的个数、费用标准，钟星公司自行承担举证不能的不利后果，该部分诉讼请求，本院不予支持。术业装饰公司主张水电费15000元，因双方在2019年1月31日已确认扣减了术业装饰公司2018年5月至2019年1月期间的工人保险及项目水电费20400元，且钟星公司陈述此后术业装饰公司未进行施工，故钟星公司再次主张该笔费用，无事实和法律依据，本院亦不予支持。关于王庆伟是否承担连带责任。根据《中华人民共和国公司法》第六十三条规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。该法律规定要求一人有限责任公司的股东将公司财产与个人财产严格分离，且股东应就其个人财产是否与公司财产相分离负举证责任。本案中，王庆伟经本院依法传唤未应诉，亦未提供证据证明其个人财产与术业装饰公司的财产相分离，王庆伟应自行承担举证不能的不利后果。故钟星公司的该项诉请，于法有据，本院予以支持。被告术业装饰公司、王庆伟经本院依法传唤未到庭参加诉讼，视为其放弃相应的诉讼权利，应自行承担不利后果。综上所述，为维护当事人合法权益，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条、第九十六条、第一百零七条、第二百六十九条、第二百七十二条、《中华人民共和国公司法》第六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条以及《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下：一、原告钟星建设集团有限公司与被告扬州市术业装饰工程有限公司签订的《葛洲坝招商紫郡兰园一期消防工程劳务施工合同》于2019年7月13日解除；二、被告扬州市术业装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告钟星建设集团有限公司违约金5万元；三、被告王庆伟对被告扬州市术业装饰工程有限公司的前述第二项债务承担连带责任；四、驳回原告钟星建设集团有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费6381元、公告费900元，合计7281元，由原告钟星建设集团有限公司负担5740元，被告扬州市术业装饰工程有限公司、王庆伟连带负担1541元。如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状,并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省南京市中级人民法院。审 判 长 孙 燕人民陪审员 杨 玥人民陪审员 李文华二〇二〇年一月十日书 记 员 沈 婷