福建省东山县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0626民初2086号 原告（反诉被告）：张慧慧，女，1988年2月4日出生，汉族，住福建省政和县。 委托诉讼代理人：梁军征，福建择高律师事务所律师。 委托诉讼代理人：许进德，福建择高律师事务所律师。 被告（反诉原告）：洪文书，男，1980年7月9日出生，汉族，住福建省漳浦县。 委托诉讼代理人：卓福波，漳州市漳浦县金浦法律服务所法律工作者。 原告（反诉被告）张慧慧与被告（反诉原告）洪文书承揽合同纠纷一案，本院于2019年10月8日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）张慧慧的委托诉讼代理人梁军征、被告（反诉原告）洪文书的委托诉讼代理人卓福波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 张慧慧向本院提出诉讼请求：判决洪文书立即支付设计费324000元及逾期付款违约金（其中216000元自2019年4月27日起按1‰/日计至实际支付之日止，108000元自2019年6月3日起按1‰/日计至实际支付之日止，以上两项暂计至2019年9月26日为45576元），合计369576元。诉讼过程中，张慧慧变更设计费数额为360000元。事实和理由：2019年1月，洪文书将东山县黄金海岸B5#3楼（位于福建省东山县铜陵镇美丽方圆大有商业街三层B5-3-1-40号商铺）的民宿室内装修设计交由张慧慧承揽，张慧慧即多次到现场进行勘验、测量、设计，并向洪文书交付平面规划图、效果图。为此，双方于2019年4月27日签订《东山岛民宿室内设计合同》进行确认，约定洪文书委托张慧慧承担东山岛民宿室内装修设计工程，并对设计内容、设计面积、设计费单价及总价、资料、设计费支付方式及违约责任等进行约定。合同签订后，张慧慧于2019年6月3日向洪文书交付施工图，但洪文书却未能依约支付相关设计费。经张慧慧多次催讨，洪文书至今仍未能支付。张慧慧认为，张慧慧已依约为洪文书提供设计并交付平面规划图、效果图、施工图，但洪文书未能依约支付设计费，已构成违约。故请求支持其诉讼请求。 洪文书辩称，1.根据交易习惯，如果张慧慧的设计方案始终不能令答辩人满意，则不存在定稿可能，答辩人自然有权解除合同。张慧慧未按合同约定日期提交平面方案成果图、效果方案图、施工方案成果图，答辩人也从未收到且确认相关图纸的定稿图。由于张慧慧的违约行为导致答辩人无法按期进行装修，答辩人因此与其合伙人解除合伙协议且无法继续进行装修作业。张慧慧于2019年9月4日才将相应的图纸邮寄给答辩人，但并未得到答辩人的确认，张慧慧未严格按照约定时间提交图纸是导致答辩人项目难产的主要原因，故答辩人无需承担任何费用；2.根据双方签订的合同7.1.3条的约定，该约定赋予答辩人任意解除权并按约定支付对方相对应工作量的补偿。张慧慧虽未提交相应图纸也未按约定时间提供定稿图，但鉴于张慧慧确已进行设计，其前期产生的费用（第一期费用的30%）答辩人愿意予以补偿，但后续设计应就此终止。因张慧慧逾期提交相应图纸导致答辩人无法按时装修，答辩人未支付东山县黄金海岸B5号3楼的房租（仅支付定金100000元），其他合伙人因时间耽误解除合伙关系，致使答辩人无法继续承租前述房屋进行装修营业，案涉合同继续履行已无意义。案涉合同依约应予解除。因张慧慧的违约行为造成答辩人的损失应由张慧慧承担。请求依法驳回张慧慧的诉讼请求。 洪文书向本院提出反诉诉讼请求：1.判令解除洪文书与张慧慧签订的《东山岛民宿室内设计合同》；2.判令张慧慧支付洪文书2019年5月4日至2019年11月4日的房租30390元作为违约金。事实和理由：洪文书与张慧慧于2019年4月27日签订《东山岛民宿室内设计合同》，合同第四条约定“合同签订后七个工作日提交平面方案成果……并提交电子文件一份”。张慧慧并未按照合同约定日期提交平面方案成果图、效果方案图、施工图，洪文书也从未收到且确认相关图纸的定稿图。由于张慧慧的违约行为导致洪文书无法按期进行装修，洪文书与其合伙人因此解除合伙关系，致使洪文书无法继续承租该房屋进行装修营业。有鉴于此，案涉合同继续履行已无意义，应当解除。张慧慧于2019年9月4日才将未得到洪文书确认的相应图纸邮寄给洪文书，已严重违约。张慧慧因未严格按照约定时间提交相应图纸，其拖延行为是导致洪文书项目难产的主要原因，故张慧慧应根据合同7.2.1条的约定承担违约责任。因双方未明确约定违约责任，故违约金应按照洪文书承租房屋的房租损失确定。综上，请求支持其反诉诉讼请求。 张慧慧针对洪文书的反诉辩称，1.同意解除案涉合同，但系因洪文书单方违约所致；2.答辩人已经通过微信等方式向洪文书交付设计图纸等。洪文书没有提供相应的证据证明其是否已经开始装修营业，也未提供相应房租缴费发票，洪文书主张答辩人支付房租作为违约金的反诉请求没有事实依据与法律依据，应予驳回。 本院经审理认定事实如下：2019年4月27日，张慧慧与洪文书签订《东山岛民宿室内设计合同》，约定洪文书委托张慧慧承担东山岛民宿室内装修设计工程（工程地点为漳州市东山县黄金海岸B5#3楼，包含三层及三层夹层），合同约定：1.设计内容为室内精装修设计（含吊顶、墙面及地面装饰装修）、室内强电设计、室内弱电设计（含网络、电话）、门头设计、软装表格，不含厨房、空调、消防设计及报审。2.合同签订后7个工作日提交平面方案成果，一式二份，方案确定后15个工作日提交效果图（含门头一张、室内9张）方案成果，效果图方案确定后15个工作日提交施工图方案成果，一式四份;并应提交电子文件一份。3.设计面积为3226㎡，设计费单价135元／㎡，设计费合计435510元，最后优惠价为360000元（不含税价），施工图设计成果重大修改时的补充设计费及加晒资料（贰套以上）的费用不包含在设计费内，另行计算。4.支付方式：本合同签订时，洪文书支付设计费总价30%，即108000元作为张慧慧前期平面规划、现场测量、方案构思的设计费用；平面规划图、设计风格意向定稿时，洪文书支付设计费总价30%，即108000元作为张慧慧效果图制作的设计费用；效果图完成时，洪文书支付设计费总价30%，即108000元作为张慧慧施工图制作、材料表制作的设计费用；室内装修工程竣工并由洪文书验收合格后，洪文书支付设计费总价10%，即36000元作为张慧慧的设计尾款；自请款日起三日内以现金或汇款支付酬金，洪文书延迟给付，应自延迟之日起，每日按延迟支付款项的千分之一支付违约金给张慧慧。5.在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付，超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。6.设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按合同约定的内容、时间向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。合同签订后，洪文书未支付张慧慧设计费用。2019年9月3日，张慧慧向洪文书邮寄平面图、效果图、施工图，并于9月4日签收。庭审中，张慧慧与洪文书确认双方均除案涉装修设计合同外，无其他装修设计合同关系。 另查明，张慧慧与洪文书的微信聊天记录涉及如下内容：2019年2月11日，洪文书让张慧慧把楼层的图切换成jpg格式发送给他，并让张慧慧拍个位置图。2月12日，张慧慧向洪文书发送了案涉楼层的图片。双方就设计风格进行初步沟通。3月7日，张慧慧向洪文书发送了三层和三层夹层的平面图。3月17日，张慧慧又向洪文书发送三层和三层夹层的平面图。3月27日，张慧慧提出“效果图打印出来，明天送给你？”洪文书回复“应该不用打印吧”。张慧慧回复“走程序一般是要的”。后洪文书回复“也行吧，先打印出来也好”。4月6日，张慧慧向洪文书发送各种房型的平面图，洪文书提出“做好的整体图给我下”。4月8日，洪文书提出看效果图，张慧慧回复“效果图还在模型，看不到东西”。洪文书还提出想跟张慧慧沟通一些公区设计的想法。4月11日，洪文书提醒张慧慧“记得发图”，张慧慧再次向洪文书发送了三层和三层夹层平面图。4月12日，洪文书询问张慧慧“如果定在20号开工能行么”，张慧慧回复“商场、加盖、消防，那边都落实好啦？平面商场那边有问题吗？”4月13日，洪文书告诉张慧慧“下周就要给开发商现有不改动的图纸给他们审核，之前的那份估计没啥变动，我们下周再提供最后改动的图纸”，张慧慧还回复“效果图最迟17号全部出图给你看”。4月17日，洪文书提出“今天什么时候看？”张慧慧回复“晚一点发你手机先看”，并在当天晚上向洪文书发送了效果图。4月22日，洪文书询问张慧慧“图好了没？”张慧慧回复“今天可以好，在调咯”。4月23日，洪文书要求将平面图CAD版本发送至指定邮箱，后张慧慧依洪文书的要求发送平面图。4月25日，张慧慧向洪文书发送了效果图。洪文书提出一些修改建议，张慧慧回复“好，空中水池、家庭房、过道，晚上再调整。其他你看看还有什么问题吗？”5月5日，张慧慧告诉洪文书“施工图在进行啦”。5月9日，洪文书要求张慧慧发送新的平面图CAD版本，张慧慧于5月10日又发送了一份平面图。5月12日，张慧慧提出“施工图我在想是不是暂停？”洪文书回复“施工图还是抓紧”。5月22日，洪文书询问张慧慧“施工图好了没？”张慧慧回复“明天先发一部分图纸”。5月23日，张慧慧发送了部分施工图，并承诺下周全部出图。6月3日，张慧慧向洪文书发送施工图，洪文书6月4日确认文件收到。6月28日，洪文书询问张慧慧“图好没？”张慧慧于7月1日向洪文书发送了三层和三层夹层平面图，并回复“大框架没问题后，功能细节我们后面可以再调整”，洪文书回复“好”。同日，洪文书提出修改意见。7月13日，洪文书告诉张慧慧“你那图纸我预算8月15日前全部完成，能行么？”并提出现在基本要整体重新考虑了。张慧慧回复“结构限制比之前更有难度了”并询问洪文书“可以安排第一笔进度款吗？”洪文书回复“先把所有的出资资金搞定再来，可以么？”9月4日，张慧慧告诉洪文书“平面方案、效果图方案、施工图各打印四份，已邮寄到您家住址”，并要求洪文书尽快支付三期设计费324000元。洪文书回复“哎，非得走到这份上么”。 本院认为，洪文书提出张慧慧与其2019年4月27日前的微信聊天内容与双方于2019年4月27日签订的《东山岛民宿室内设计合同》无关，但庭审中张慧慧与其均确认双方除案涉设计合同外，无其他设计合同关系，而双方在2019年4月27日前微信聊天涉及的设计项目与《东山岛民宿室内设计合同》的工程地点一致，故虽然张慧慧与洪文书于2019年4月27日才以书面形式签订《东山岛民宿室内设计合同》，但从张慧慧与洪文书的微信聊天记录内容可以证实双方在2019年4月27日签订书面合同前已就东山岛民宿室内设计工作达成承揽合意并订立设计合同且已开始实际履行合同。张慧慧与洪文书之间的设计合同系双方的真实意思表示，内容亦不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。洪文书提出张慧慧未在书面合同约定的时间交付工作成果且交付的图纸未经其确认，但从双方的微信聊天记录内容可以看出双方在实际履行合同过程中已对交付平面方案成果、效果图方案成果、施工图方案成果的时间进行变更，且根据双方合同约定，效果图系在平面方案成果确定后提交，施工图系在效果图方案确定后提交，从洪文书要求张慧慧抓紧制作施工图可以证实张慧慧向洪文书提交的平面规划图、效果图已得到洪文书确认，前述劳动成果系根据洪文书的要求在双方当事人的协商沟通中完成。故张慧慧已经向洪文书交付平面规划图、效果图、施工图。洪文书以张慧慧未能在约定时间交付工作成果已构成违约，缺乏事实依据，不予采信。洪文书诉求解除合同，并提出在2019年6月已以口头形式向张慧慧提出解除合同，张慧慧予以否认，现洪文书亦未能提供证据对此加以证明，应承担举证不能的法律后果，对洪文书的该项主张不予采信。洪文书提出反诉要求解除案涉合同，但此时张慧慧已经完成设计工作并交付工作成果，洪文书依照合同约定或法律规定已不享有解除合同的权利，故洪文书提出解除合同，缺乏事实与法律依据，不予支持。洪文书诉求张慧慧违约需赔偿租金损失，缺乏事实与法律依据，不予支持。张慧慧已完成了设计工作并交付工作成果，且合同约定的付款条件已经成就，则张慧慧有权请求洪文书支付设计报酬。洪文书未依约支付设计费，已构成违约，应承担继续履行支付设计费的义务。因洪文书确认案涉项目无法继续装修作业，现张慧慧诉求洪文书支付三期设计费324000元及尾款36000元，具有事实与法律依据，予以支持。此外，张慧慧还主张洪文书支付逾期付款违约金（其中216000元自2019年4月27日起计算，108000元自2019年6月3日起计算），虽然合同约定了每期支付设计费的时间，但合同约定的逾期付款违约金系以请款日为依据，而从张慧慧现提供的证据看，在合同履行过程中，张慧慧仅在7月13日向洪文书提出能否安排第一笔进度款，在洪文书提出先把所有的出资资金搞定再来时张慧慧亦未明确回复，直到2019年9月4日才正式向洪文书提出支付三期设计费324000元，故设计费324000元的逾期付款违约金应自2019年9月8日（请款日起三日内）起计算。另鉴于双方约定的逾期付款违约金标准过高，根据公平原则和诚实信用原则，可将双方合同约定的逾期付款违约金调整为每日按万分之三计算，故暂计至2019年9月26日的逾期付款违约金为1846.8元。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十三条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下： 一、洪文书应于本判决发生法律效力之日起十日内向张慧慧支付设计费360000元、截至2019年9月26日的逾期付款违约金1846.8元及自2019年9月27日起至实际给付之日止以324000元为基数按0.3‰/天计算的逾期付款违约金； 二、驳回张慧慧的其他诉讼请求； 三、驳回洪文书的反诉诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费7384元，减半收取计3692元，由张慧慧负担398元，洪文书负担3294元；反诉案件受理费7156元，减半收取计3578元，由洪文书负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于福建省漳州市中级人民法院。 审判员  洪艺芯 二〇二〇年一月八日 书记员  吴丹宁 附：申请执行提示 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。