本溪市溪湖区人民法院民 事 判 决 书（2019）辽0503民初1232号原告：沈阳茂悦园林工程有限公司，地址辽宁省沈阳市沈河区新立堡路14号（1-4-1）。法定代表人：荣赫，系该公司总经理。委托诉讼代理人：李福平，系辽宁成功金盟律师事务所律师。被告：本溪快乐老年人健康养生基地有限公司，地址辽宁省本溪市溪湖区张其寨街道办事处达贝沟村上沟三组。法定代表人：张国增，系该公司董事长。委托诉讼代理人：杨涛，系辽宁庆阳律师事务所律师。原告沈阳茂悦园林工程有限公司诉被告本溪快乐老年人健康养生基地有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年7月23日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告沈阳茂悦园林工程有限公司法定代表人荣赫及委托诉讼代理人李福平、被告本溪快乐老年人健康养生基地有限公司委托诉讼代理人杨涛到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、判被告给付原告工程款共计为人民币3451970.03元；2、判被告承担本案的诉讼费。事实和理由：2017年4月14曰，原告与被告签订一份《本溪快乐老年人健康养生基地有限公司养生基地项目一期园林绿化工程施工合同》，原告按合同约定履行合同义务，但被告没有按合同约定提供具备施工的场地和及时支付工程款，以至于原告没有办法按合同约定履行全部义务，截止原告起诉时，已完成合同内2844030.23元、合同外1163089.80元及零工14850元的工程量，原告就被告没有提供施工场地及支付工程款一事，多次找被告要求协商处理，可被告明确拒绝继续施工，但后来给付原告570000元工程款，余款至今没有给付。无奈，原告为了维护自己的合法权益，特诉至你院，请依法支持原告的诉讼请求。被告辩称：原、被告合同签订后，原告进场施工，施工一部分后向我公司主张要求工程款，我公司告知按合同约定索要工程款，致使因工程款问题，原告停工，撤场，违约责任不在我公司，原告的诉讼请求无法律依据，请法院依法驳回。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年4月14日，原告（乙方）沈阳茂悦园林工程有限公司与被告（甲方）本溪快乐老年人健康养生基地有限公司签订《本溪快乐老年人健康养生基地有限公司养生基地项目一期园林绿化工程施工合同》，工程地点：本溪高新技术产业开发区张其寨乡达贝沟村；工程承包范围：本溪快乐营一期园林绿化施工工程，为图纸与招标文件涵盖的所有施工内容，包括但不限于景观铺装、园区内步行街道路、景观部品、景观照明、景观排水、园林绿化、绿化工程的保活养护及成品保护（绿化植被的保活期及养护期为3年）；承包方式：施工总承包、包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包维修维护、包风险、包验收合格；计划开工日期：2017年4月15日；竣工验收合格日期：2017年7月15日计90天；合同价款为：3600000元（投标总价4521726.86元，合同单价为下浮20.5%）；付款方式：1、工程整体完工经甲方及监理公司初步验收合格，甲方支付已完成工程造价的50%给乙方（乙方需要向甲方及监理公司提交已完成工程量统计表）；2、工程竣工经甲方及监理公司验收合格，结算完成后，工程款支付结算款的95%；3、本合同结算价款的5%为工程质量保修金，竣工验收满3年后一次性无息支付，合同还约定竣工验收及保修、违约责任等内容，同时，双方还签订《工程质量保修书》，质量保修期为三年，自工程竣工验收合格之日起计算。合同签订后，原告沈阳茂悦园林工程有限公司即按合同约定进驻工地，按照被告本溪快乐老年人健康养生基地有限公司提供的设计图纸开始施工。2017年5月因被告本溪快乐老年人健康养生基地有限公司园区一些配套设施不齐全，不能进行施工而暂停，这期间被告本溪快乐老年人健康养生基地有限公司要求原告沈阳茂悦园林工程有限公司施工合同外的工程（新建项目部、庙、化粪池、外墙、主楼大厅、大门水源、大门电源、康乐中心、宴会锅炉房、隔油池、游泳馆、主楼门口、生活水泵站、锅炉房、大门外路面、大门外墙加雨排水、排水管上护坡、截水沟、园区外排水井、桥、大门楼、配电房等），工程量按成本合算为1163089.80元。另外，原告沈阳茂悦园林工程有限公司按被告本溪快乐老年人健康养生基地有限公司要求出人员干力工和技工各种费用为11250元。原告沈阳茂悦园林工程有限公司按合同要求完成园区的工程，因被告本溪快乐老年人健康养生基地有限公司与当地村民因山林权属有争议，该项目工程原告沈阳茂悦园林工程有限公司没有施工，对已完成的工程量双方进行了确认，扣除未做的工程，工程价款为2827420.41元。现被告本溪快乐老年人健康养生基地有限公司已支付570000元，余款被告本溪快乐老年人健康养生基地有限公司至今未付。本院认为，原、被告签订的《本溪快乐老年人健康养生基地有限公司养生基地项目一期园林绿化工程施工合同》是双方真实意思表示，未违反法律强制性规定，合法有效，对双方具有约束力。原告沈阳茂悦园林工程有限公司按照合同约定内容履行其职责和义务，而被告本溪快乐老年人健康养生基地有限公司没有按合同约定按期支付工程款，导致该合同未完全履行完毕，其责任不在原告沈阳茂悦园林工程有限公司。该工程虽然没有验收，但被告本溪快乐老年人健康养生基地有限公司已使用，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定：当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。根据原告沈阳茂悦园林工程有限公司提供的证据材料，原告沈阳茂悦园林工程有限公司合同内成本核算工程款为2827420.41元，合同外按成本核算工程款为1163089.80元，合计3990510.21元。因质保期未到应扣除工程款的5%，即199525.51元，减去已支付570000元，实际给付工程款3220984.70元。零工费用按照被告本溪快乐老年人健康养生基地有限公司确认应为11250元。被告本溪快乐老年人健康养生基地有限公司辩解理由因未向法庭提供证据证明，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。对原告沈阳茂悦园林工程有限公司合理的诉讼请求，本院予以支持。据此，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第二百六十九条、第二百七十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告本溪快乐老年人健康养生基地有限公司于本判决生效后10日内给付原告沈阳茂悦园林工程有限公司工程款3220984.70元；二、被告本溪快乐老年人健康养生基地有限公司于本判决生效后10日内给付原告沈阳茂悦园林工程有限公司零工费用11250元；三、驳回原告沈阳茂悦园林工程有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费32451元、财产保全费5000元、保费9600元，由被告负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省本溪市中级人民法院。审 判 长  刘兆君人民陪审员  肖 萍人民陪审员  闫桂梅二〇二〇年一月十七日法官助理王一博书记员关雨婷附：本判决所适用的法律条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序全面地客观地审查核实证据。第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。