云南省楚雄市人民法院民 事 判 决 书（2019）云2301民初2916号原告（反诉被告）：中科遥感科技集团有限公司，住所地：天津滨海高新区华苑产业区海泰西路18号南2-202工业孵化，统一社会信用代码：91120116663055993H。法定代表人：王晋年，职务：总裁。委托诉讼代理人：黄瑶，女，系该公司副总裁（特别授权）。委托诉讼代理人：王加标，男，系该公司销售总监（特别授权）。被告（反诉原告）：云南立天科技有限公司，住所地：云南省昆明市五华区王筇路32号国茶港五华科创大厦20号楼5号，统一社会信用代码：91532300787384545P。法定代表人：张莅民，职务：董事长。委托诉讼代理人：张玉才，云南光前律师事务所律师（特别授权）。原告（反诉被告）中科遥感科技集团有限公司（以下简称中科公司）与被告（反诉原告）云南立天科技有限公司（以下简称立天公司）服务合同纠纷一案，本院于2019年7月11日立案后，立天公司提出反诉。本院依法适用简易程序公开开庭进行了审理。因原、被告双方申请庭外和解于2019年9月26日中止审理，于2020年1月7日恢复审理。原告（反诉被告）中科公司的委托诉讼代理人黄瑶、王加标，被告（反诉原告）立天公司的委托诉讼代理人张玉才到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）中科公司向本院提出以下诉讼请求：1.依法判令被告立即给付拖欠原告的合同款2432841.77元、违约金400000元，以及自2016年4月15日起至实际给付之日的项目投入损失（按银行基准利率计算资金占用利息，暂计至2019年7月10日，计386000元），共计3218841.77元；2.依法判令被告承担本案的诉讼费、保全费、担保费、差旅费等由诉讼而引起的各种费用。事实及理由：2014年7月24日，原告与被告签订《文山州广南县15个乡（镇）航摄正射影像图》合同，双方约定，由原告完成广南县15个乡（镇）的彩色数码航空摄影，1∶2000摄影分辨率优于0.16米，飞行面积6466.1418平方公里，并制作相应分辨率的数据高程模型（DEM）和正射影像图（DEM）。项目总费用采用包干制，共计4429307.13元，合同款分四次付款，第一次：广南县15个乡（镇）〔1∶2000〕(优于0.16分辨率)航摄正射影像图拍摄拼接完毕，所有的数据交于甲方后，支付项目总价15%，合664396.07元；第二次：2014年底，在本合同主要任务完成的基础上，支付项目总价25%，合1107326.78元；第三次：2015年底，支付项目总价30%，合1328792.14元；第四次：本合同产品验收合格的基础上，2016年3月底，付清剩余30%尾款，扣除75000元，合计1253792.14元。合同签订后，原告于2014年12月25日向被告提交第一批数据，于2016年2月22日完成所有数据提交，同时完成合同全部执行内容，并于2016年4月15日拿到云南省测绘产品检测站的检验报告，检验结果为合格。截止2016年4月，全部合同款已达到给付条件，被告按照合同要求退还了原告缴纳的履约保证金，但被告直到2016年4月才支付了合同款221500元，经原告多次催要，截止2018年7月17日被告总计支付1921500元，至今仍有2432841.77元合同款未支付。同时，根据合同违约条款，被告应向原告支付400000元违约金，并赔偿原告投入项目的相应损失（原告主张以质检报告出具时间为起算时间，按照银行基准利率计算），截止起诉之日应付项目资金占用利息386000元。被告长期拖欠合同款，导致原告承受资金压力，现诉至法院，望依法判如所请。被告（反诉原告）立天公司辩称，一、立天公司与中科公司存在技术服务合同关系是事实，但中科公司迟延履行合同，未按合同约定交付服务成果，已经严重违约。立天公司于2014年8月5日入场开展前期工作，并协助中科公司办理了相关航拍手续。但中科公司却迟延履行合同，经立天公司多次催告，中科公司于2015年1月27日入场航拍，2015年4月15日完成航空摄影，2016年4月份完成航拍影像成果数据整理及质量检验，2016年4月25日资料通过云南省测绘产品检测站质量检查，2016年6月7日中科公司才第一次将完整资料提交立天公司。综上，双方合同约定航拍影像后处理成果提交时间为2014年8月30日前，中科公司直到2016年6月7日才提交，其逾期履行合同的行为已经严重违约；二、中科公司迟延履行合同的行为给立天公司造成了经济损失及名誉损失，立天公司依法有权拒付剩余技术服务费，并要求中科公司承担违约责任。根据双方《技术服务合同书》第五条违约责任第（一）项、第（四）项第二款之约定，中科公司未按合同约定时间及要求完成工作任务，除所交履约保证金不予返还、所完成当期项目款项不予支付外，还应当从约定交付服务成果之日起，每日按0.3万元向立天公司支付违约金。对此，立天公司已经依法提出反诉；三、中科公司的诉讼请求依法不能成立，请求人民法院依法驳回。合同当事人应当按照约定全面履行自己的义务，中科公司迟延履行合同、未按合同约定时间完成工作任务，其无权再要求立天公司支付剩余服务费，立天公司没有违约，无须向其支付违约金。另外，立天公司与广南县农科局签订的《广南县农村土地承包经营权确权登记工业技术服务合同书》（以下简称《确权登记服务合同》）为项目总包合同，与中科公司签订的《航摄正射影像图服务合同》为项目分包合同，两者具有紧密的关联性，分包合同的工期及付款时间等条款均按总包合同的条款设置。完成航拍正射影像图是立天公司制作工作底图、展开土地确权调查工作的第一步，也是立天公司展开《确权登记服务合同》第一阶段工期的前提条件。根据《确权登记服务合同》立天公司在2014年12月30日前完成第一阶段工期的约定，《航摄正射影像图服务合同》约定中科公司在2014年8月30日前提交通过质量检查的航拍正射影像图。《航摄正射影像图服务合同》与《确权登记服务合同》的付款时间相对应，中科公司履行了合同义务，满足了第一、二次的付款条件，但第三、四次付款的条件尚未满足，其无权要求付清全部款项。被告（反诉原告）立天公司向本院提出如下反诉请求:1.请求依法判令反诉被告中科公司向反诉原告立天公司支付违约金1938000元；2.由反诉被告中科公司承担本案全部诉讼费用及保全费用、保全保险费。事实及理由：云南立天科技有限公司原名楚雄立天科技有限公司，于2019年3月29日变更为现名；中科遥感科技集团有限公司原名天津中科遥感信息技术有限公司，双方存在技术服务合同关系。2014年6月20日文山广南县农科局以公开招标的方式，确定立天科技有限公司为广南县农村土地承包经营权确权登记项目的中标人，双方签订《广南县农村土地承包经营权确权登记工作技术服务合同书》，约定由广南县农科局委托立天公司按照相关技术标准和规范以航摄调绘方式，完成广南县15个乡（镇）的农村承包经营权确权登记工作，工期为2015年12月31日前完成确权登记工作所有资料的归档整理及移交。根据《云南省农村土地承包经营权确权登记颁证技术细则》的技术要求，立天公司公开邀请国内多家具有相关资质的单位参与广南项目的竞争性谈判。中科公司中标后，双方于2014年7月24日签订《文山州广南县1∶2000航摄正射影像图项目技术服务合同书》，由立天公司（甲方）将该项目委托中科公司（乙方）完成。《技术服务合同》对双方的权利义务进行了约定，同时约定航拍影像后处理成果提交时间为2014年8月30日前（通过质量检查）；项目经费采用项目总费用包干制：4429307.13元，按工期进度分四次支付；违约责任约定：如果由于乙方原因未按合同约定时间及要求完成工作任务的，乙方按每日0.3万元支付违约金，违约金在应付款项内扣除；如乙方中途违约和不按所签合同履行工作的，履约保证金不予返还，所完成的当期项目款项不予支付，并赔偿给甲方造成的一切损失。立天公司于2014年8月5日入场开展前期工作，并协助中科公司办理了相关航拍手续，但中科公司却迟迟不履行合同，经立天公司多次催促，中科公司于2015年1月27日入场第一次航拍，2015年4月15日才完成航空摄影；2016年4月份才完成航拍影像成果数据整理及质量检验。2016年4月25日通过云南省测绘产品检测站质量检查后，中科公司不及时将资料提交立天公司，直到立天公司支付部分货款后，2016年6月7日中科公司才第一次将完整资料提交立天公司。数据虽然经过质量检验，但未经云南省测绘地理信息局脱秘，无法正常使用。经立天公司反复催促，并支付部分款项后，中科公司才勉强在资料上盖章，由立天公司派人以中科公司的名义到云南省测绘地理信息局办理脱密工作，2018年1月29日所提交的数据才通过脱密，数据才能正常使用。中科公司才算履行完了全部合同义务。由于2016年6月7日立天公司收到数据后才能开展原定于2014年8月31日就应该开展的工作，2018年1月29日资料全部脱密后才能完全开展全部工作，致使2015年12月31日就应该完成的项目至今未通过验收，项目造成严重亏损。中科公司的违约行为给立天公司造成直接经济损失以及其他间接经济损失。根据法律规定，中科公司应当承担免收报酬及支付违约金的违约责任。根据双方所签订《技术服务合同书》之约定，中科公司应当从约定交付服务成果之日起，每日按0.3万元向立天公司支付违约金。合同约定提交成果的最后日期为2014年8月30日，从2014年8月31日起中科公司应当支付违约金，计算至2016年6月7日，中科公司应向立天公司支付违约金1938000元（646天×3000元／天=1938000元）。现特提起反诉，请求人民法院依法判处。原告（反诉被告）中科公司辩称，一、中科公司没有迟延交付，完全按照合同约定履行了交付义务。中科公司完全按照双方约定的交付工期履行了交付义务，并经云南省测绘产品检测站于2016年4月出具云测质检（2016）第（N0009)号《检验报告》。也正因为中科公司按时完成了交付义务，立天公司于2016年5月30日将履约保证金400000元退还给中科公司，以此证实中科公司没有任何违约行为。同时，在2018年7月16日，立天公司仍在履行付款义务，向中科公司支付了200000元工程款；二、立天公司并没有提供直接证据来证实所谓的中科公司迟延交付给其造成的实际经济损失。立天公司的民事反诉状中，提到的逾期付款和名誉损失并没有提供人民法院有效判决的支持。根据民事案件谁主张谁举证的原则，在立天公司未能提供证据的情况下，中科公司不予认可。鉴于上述原因，立天公司的诉讼请求不符合合同条款中“违约责任”的要求，因此中科公司不予支付相关款项。原告（反诉被告）中科公司围绕本诉诉讼请求和反诉辩解，向本院提交以下证据：1.技术服务合同；2.产品到货签收单；3.检验报告；4.银行收款凭证；5.银行付款凭证；6.银行收款凭证；当庭补充提交如下证据：1.飞行记录表；2.QQ聊天记录；3.项目执行报告；4.军区司令部允许对航拍项目进行航空摄影的批复函；5.奥林航空公司传真电报。被告（反诉原告）立天公司围绕本诉辩解和反诉请求向本院提交以下证据：1.《准予迁入登记通知书》；2.《广南县农村土地承包经营权确权登记工作技术服务合同书》；3.《楚雄立天科技有限公司竞争性谈判公告》；4.《天津中科遥感信息技术有限公司投标（节录）》；5.《文山广南县1∶2000航摄正射影像图项目技术服务合同书》；6.《云南省测绘地理信息局关于天津中科遥感信息技术有限公司申请对广南进行航摄的批复》；7.《云南省测绘地理信息局关于请同意天津中科遥感信息技术有限公司对广南进行航空摄影的函》；8.《航摄进度通报表》；9.《关于广南项目进度回复函》；10.《云南省测绘地理信息局国家秘密基础测绘成果准予使用通知书》；11.《广南县农业科学技术局关于给与提供农村土地承包经营权确权登记颁证农户户籍信息资料的函》；12.《关于报送航拍影响检测的通知》；13.《关于及时增加技术人员开展农村土地承包经营权开展确权登记工作的通知》；当庭补充提交催款通知单。本院认为，经庭审质证，对签订合同的事实以及合同具体约定内容双方均无异议，对双方提交的证明该事实部分的证据真实性、合法性及关联性，本院予以采信；双方所提交的欲证明对方在实际履行合同中，是否存在违约事实的证据，本院结合案件审理情况及相关联证据，对本院所认定的案件基本事实部分予以采信。根据庭审和证据审查，本院确认本案法律事实如下：原告（反诉被告）中科遥感科技集团有限公司原名天津中科遥感信息技术有限公司。被告（反诉原告）云南立天科技有限公司原名楚雄立天科技有限公司。2014年6月20日文山广南县农科局与立天公司签订《广南县农村土地承包经营权确权登记工作技术服务合同书》，约定由广南县农科局委托立天公司按照相关技术标准和规范以航摄调绘方式，完成广南县15个乡（镇）的农村承包经营权确权登记工作。对以上航摄项目，经过多次磋商后中科公司中标。2014年7月24日立天公司与中科公司签订《文山州广南县1∶2000（优于0.16分辨率）航摄正射影像图项目技术服务合同书》，由立天公司（甲方）将上述广南县15个乡（镇）的航摄正射影像图项目委托中科公司（乙方）完成。合同中双方对项目内容、甲、乙双方责任义务、工期、经费及付款方式违约责任等均进行了约定，其中对工期约定为：航拍影像后处理成果提交时间为2014年8月30日前（通过质量检查）；项目经费采用项目总费用包干制：4429307.13元，合同款项分四次支付，第一次：广南县15个乡（镇）〔1∶2000〕(优于0.16分辨率)航摄正射影像图拍摄拼接完毕，所有的数据交于甲方后，支付项目总价15%，合664396.07元；第二次：2014年底，在本合同主要任务完成的基础上，支付项目总价25%，合1107326.78元；第三次：2015年底，支付项目总价30%，合1328792.14元；第四次：本合同产品验收合格的基础上，2016年3月底，付清剩余30%尾款，扣除75000元，合计1253792.14元。违约责任为：如果由于乙方原因未按合同约定时间及要求完成工作任务的，乙方按每日3000元支付违约金，违约金在应付款项内扣除；甲方应按照合同约定付款时间和付款方式向乙方及时付款。若甲方不按约定时间付款，按每日3000元支付违约金，违约金计入应付款；如因乙方在开展工作期间遇到客观原因，如天气原因导致航摄工期延误的，乙方不承担违约责任，应在合理时间及时告知甲方；在合同签订当日乙方向甲方缴纳4000000元履约保证金，待航摄项目所有成果提交甲方，经相关部门验收合格后十日内无息退回乙方。如超过30日不退还，则按每日200元支付违约金。如乙方中途违约和不按所签合同履行工作的，该履约保证金将不予返还，所完成的当期项目款项不予支付，并赔偿给甲方造成的一切损失（损失包括乙方原因影响到甲方工作进度延迟，导致项目不能按期进行所造成的所有损失）；如因甲方违约导致合同不能履行，除退回乙方缴纳的履约保证金400000元之外，再向乙方支付400000元违约金，并赔偿乙方投入项目的相应损失。自确定违约之日起，甲、乙双方的违约金计算日期若超过60日，本合同自行解除。违约方应在合同解除后30日内，按照第四条向另一方付清相关款项（由法院判决确定违约日期及支付日期的除外）。合同签订后，就本案航摄项目工作要求，中科公司向空管等相关部门，进行了空中航摄的报批手续，获准后在批准规定时间内进行涉案项目的航空摄影。在中科公司的证据广南项目执行情况中载明：航拍阶段：1.作业情况。批文批复时间2014年10月10日；作业阶段为两个阶段：第一阶段2015年1月27日进场准备开始航拍任务，到2015年5月24日撤场…；第二阶段2015年11月4日进场，到2015年12月26日撤场，广南补飞任务结束…。对于边境地区的52-57航线共计6条，由无人机航拍获取，如此广南县航空摄影数据采集工作全部完成。2.本次项目中，成果提交在工期方面存在了延误情况，主要是由于以下几个方面原因造成，⑴天气原因⑵部队训练⑶航班避让…。2015年3月23日，因未在合同约定期限交付数据成果，中科公司以司发字（2015）013号文件形式就广南项目进度问题向立天公司进行回复，主要内容：我公司使用四川奥林通航公司的塞斯纳208飞机进行作业，截至目前为止共飞行3个架次，完成全县约2000平方公里的影像数据采集，剩余约4500平方公里，预计还需要6个架次左右可完成全部航摄任务;业内生产处理情况载明在春节期间已处理完成第一架次9000平方公里的数据。同时在影响项目实施的原因提到气候条件、空域协调、常规空域影响、突发空域影响，同时对后期安排中提到争取三月底四月初完成全域的航摄及补拍任务。此后，2016年4月25日航摄数据成果通过云南省测绘产品检测站质检。2016年6月7日中科公司将航摄数据全部资料交付给立天公司。2018年1月29日，云南省测绘地理信息局向中科公司发出国家秘密基地测绘成果准予使用通知书[云测技术处理成果2018（06号）]批准对中科公司的航摄数据批准使用后，航摄数据开始正常使用。另查明，在双方签订合同后，中科公司分别于2014年7月30日、2014年8月19日向立天公司支付履约保证金共计400000元。2016年5月30日立天公司退回中科公司履约保证金400000元。另外，2016年4月至2018年7月立天公司分9次，向中科公司支付合同款项共计1921465.36元。2019年3月13日，中科公司向立天公司发出催款通知单，内容为:受贵单位委托，我单位承揽“文山州广南县15个（乡）镇航摄正摄影像图”项目，并于2014年7月24日签订了项目合同。按合同要求，我单位已完成全部工作，并于2016年1月28日、2016年6月7日分两批提交全部数据成果。数据成果于2016年4月25日通过云南省测绘产品检测站质检。我司已按照合同约定全面履行相应义务，按合同“第三条、工期、经费及付款方式，第四次付款约定，本合同的产品验收合格的基础上，2016年3月底，付清剩余30%尾款。”…截至2019年3月贵单位尚欠我公司工程款共计人民币2432800.00。请贵公司收到通知单后及时付款…庭审中，双方均认可在价款总额中应扣除75000元。另外，2019年7月12日，中科公司申请财产保全，本院作出（2019）云2301民初2916号民事裁定书，冻结了立天公司的账户资金2432841.77元，期限一年。2019年8月12日，立天公司申请财产保全，本院作出（2019）云2301民初2916号之一民事裁定书，冻结了中科公司的账户资金1940000元，期限一年。2019年12月2日，中科公司申请解除对立天公司财产保全措施，本院作出（2019）云2301民初2916号民事裁定书之二，解除了对立天公司的账户资金2432841.77元的冻结。2019年12月12日，立天公司申请解除对中科公司财产保全措施，本院作出（2019）云2301民初2916号之三民事裁定书，解除了对中科公司的账户资金1940000元的冻结。本院认为，双方签订的《技术服务合同》是当事人在自愿、平等的基础上签订，系当事人真实意思表示，且不违反法律的强制性规定，为有效合同，各方应按合同约定履行各自的义务。关于本诉请求，根据案件证据及当事人的陈述，对合同总价款为合同载明的包干价4429307.13元及立天公司尚欠尾款2432841.77元的事实，双方均无异议，本院依法予以确认。根据查明的事实，中科公司于2016年6月7日向立天公司交付了技术成果，且该成果已在交付之前的2016年4月25日通过了云南省测绘产品检测站质检的质量检查，依合同约定，立天公司在收到技术成果之后应支付合同款项，故对中科公司要求立天公司支付尾款2432841.77元的诉请，本院予以支持。关于立天公司是否违约的问题，虽然中科公司未在合同约定期限（2014年8月30日前）内交付技术成果，但立天公司对此并未主动行使合同约定权利主张违约金及解除合同，进行合理止损，应视为对中科公司未按期交付技术成果行为的默认。经查，立天公司在2016年6月7日收到经质检通过的技术成果后，于2016年3月至2018年7月分9次，向中科公司支付合同款项共计1921465.36元，对剩余尾款2432841.77元至今仍未支付。故立天公司未支付合同尾款的行为已构成违约，应承担相应的违约责任。鉴于中科公司违约在先，根据合同“如因甲方(立天公司）违约导致合同不能履行，除退回乙方（中科公司）缴纳的履约保证金400000元之外，再向乙方支付400000元违约金，并赔偿乙方投入项目的相应损失”的约定，其主张违约金不符合约定情形，故对中科公司主张400000元违约金的诉请，本院不予支持。但对其主张的资金占用利息，因自2018年7月16日立天公司最后一次付款后，对剩余尾款至今未付清，已给中科公司造成了资金使用的实际损失，故应承担支付中科公司资金占用利息的民事责任。具体计算时间从立天公司最后一次付款的次日2018年7月17日起计算，以未付款为基数，按中国人民银行同期同类贷款基准利率4.75%标准计算至2019年8月19日，共计126324.47元；2019年8月20日起至款实际付清之日止的资金占用利息，按银行同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率继续计算。对诉讼费、保全费，本院根据案件实际情况并结合各自的责任依法判决。对中科公司主张的担保费及差旅费，合同未约定且其提交的证据不能证明，故本院不予支持。关于反诉请求，中科公司是否违约的问题。中科公司作为从事航拍的专业技术公司，在签订合同时，应当知道完成涉案合同的航拍工作会受到天气、空管审批等多方面因素的影响，在签订合同时，对能够完成合同约定内容应有一个的合理的预期，但其却在明知涉案合同履行期限较短，在合同约定期限内无法完成的情形之下签订了合同并承诺了履行期限，导致其在承诺时间内未能按时交付技术成果，造成了违约的法律事实。虽然其提交证据欲证明其已向立天公司履行过因天气等原因不能按期交付成果的告知义务，但并不能证明该告知已征得对方同意，故该抗辩理由不能成立。因中科公司未在合同约定期限内按时交付技术成果，其行为已构成违约，故应承担支付违约金的法律责任。关于违约金的具体计算，虽然合同约定了按违约期限每日3000元计算的标准，但结合本案案件违约的实际情形以及合同条款中“自确定违约之日起，甲、乙双方的违约金计算日期若超过60日，本合同自行解除。违约方应在合同解除后30日内，按照第四条向另一方付清相关款项…”的约定，立天公司在已明知中科公司违约的情况下，未按合同约定积极主动行使其权利进行合理止损，存在放任损失扩大的情形，对造成的损失自身应承担相应责任。故对其反诉主张的违约金，本院按合同约定期限按60日计，标准以每日3000元计算，共计180000元予以支持。同样，对立天公司反诉诉请中的保全费，本院根据案件实际情况并结合各自的责任依法判决。对保全保险费，因合同未约定且无证据证实，本院不予支持。综上，对双方当事人的诉讼请求，本院部分予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十九条、第一百六十一条、第三百五十六条第二款、第三百五十七条、第三百五十八条、第三百五十九条、第三百六十二条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）云南立天科技有限公司于本判决生效之日起十日内向原告（反诉被告）中科遥感科技集团有限公司支付下欠合同款2432841.77元；二、被告（反诉原告）云南立天科技有限公司于本判决生效之日起十日内向原告（反诉被告）中科遥感科技集团有限公司支付自2018年7月17日起至2019年8月19日止的资金占用利息126324.47元（以2432841.77元为基数，按中国人民银行同期同类贷款基准利率4.75%计算）；2018年8月20日起至欠款履行完毕之日止的资金占用利息，按银行同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率继续计算；三、驳回原告（反诉被告）中科遥感科技集团有限公司的其他诉讼请求；四、原告（反诉被告）中科遥感科技集团有限公司于本判决生效之日起十日内向被告（反诉原告）云南立天科技有限公司支付违约金180000元。本诉案件受理费减半收取计16275元，由被告（反诉原告）云南立天科技有限公司负担12940元（未交，限本判决生效之日起十日内一次性交纳，款交本院）；由原告（反诉被告）中科遥感科技集团有限公司负担3335元（已交）。反诉案件受理费减半收取计11121元，由原告（反诉被告）中科遥感科技集团有限公司负担1033元（未交，限本判决生效之日起十日内一次性交纳，款交本院）；由被告（反诉原告）云南立天科技有限公司负担10088元（已交）。本诉案件保全费5000元、保险费7298.53元，由原告（反诉被告）中科遥感科技集团有限公司负担（已交）；反诉案件保全费5000元、保险费7760元，由被告（反诉原告）云南立天科技有限公司负担（已交）。如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于楚雄彝族自治州中级人民法院。审判员  杜元梅二〇二〇年一月七日书记员  向 宇