云南省大理市人民法院民 事 判 决 书（2019）云2901民初3445号原告：云南业尚装饰工程有限公司，住所地云南省昆明市五华区昌源中路与昆瑞路交叉口假日城市小区9幢14层1407室。统一社会信用代码：91530100399811920U。法定代表人：王祖双，职务执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：陈维镖，云南冰鉴律师事务所律师，特别授权代理。委托诉讼代理人：薛贵兴，云南冰鉴律师事务所律师，特别授权代理。被告：云南万合建筑工程有限公司，住所地云南省昆明经开区经开路3号科技创新园2B6-6室。统一社会信用代码：91530100690887509T。法定代表人：单继强，职务执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：刘甫，云南峻华律师事务所律师，特别授权代理。原告云南业尚装饰工程有限公司（以下简称业尚公司）与被告云南万合建筑工程有限公司（以下简称万合公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年8月8日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告业尚公司的委托诉讼代理人薛贵兴、被告万合公司的委托诉讼代理人刘甫到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告业尚公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即支付原告工程款640,026.70元，自2019年7月l日起至实际付款之日止按日万分之五计算所得资金占用费；2、诉讼费、保全费及保全担保费用由被告承担。事实和理由，2017年8月24日，原告与被告均以项目部名义就“大理海东新城金尚?银凰庄商业楼”签订《装修工程施工合同》。合同签订后，原告严格按照合同约定完成了“大理海东新城金尚?银凰庄商业楼”2-1#、2#、3#栋楼外装修及室内公共部分装修，并已竣工交付被告使用。经原告与被告结算，总结算金额为6,201,290.41元。根据合同约定，被告应于工程竣工验收合格一个月内，支付原告总结算款97％的工程款。但被告至今仅就合同所涉工程支付工程款5,375,225元，扣除工程罚款及返工费用后，原告至今尚欠原告工程款640,026.70元。为此，原告多次联系被告要求依约支付，但被告均以各种理由拒不支付。为维护自身合法权益，特依法起诉，请支持原告的全部诉讼请求。被告万合公司辩称，2017年7月，我公司与原告就商业楼外装修及室内公共部分装修工程达成发包协议。2017年7月25日，我公司发出开工令，通知原告当天开工。2017年8月24日，我公司项目部与原告项目部补签订《装修工程施工合同》，约定我公司将大理海东新城金尚?银凰庄2-1、2-2、2-3栋商业楼外装修及室内公共部分装修工程发包给原告，工期为60日历天，甲方下达开工令日期后推60天，工期延误每拖延一天，甲方扣罚乙方2,000元作为违约金，限额为合同总价的1%，由甲方从乙方工程款中直接扣除。质量满足国家及行业现行标准及云南省现行工程质量规范标准的要求，一次验收合格，乙方达不到国家及行业标准及验收规范要求的，由乙方无偿返工返修，并接受每个部位每次5,000元的处罚。在施工过程中，由于原告装修质量达不到合同要求，先后三次返工返修。因管理不善，长时间窝工停工，导致工期延误。原告于2017年7月25日开工，2017年12月27日完工，延误工期95天，造成我公司巨大损失。综上所述，双方签订的《装修工程施工合同》属有效合同，具有法律约束力，双方应当全面履行合同义务。项目部不具备民事主体资格，民事责任由双方公司承担。原告延误工期95天，属于违约行为，应予扣除合同总价1%，即62,012.90元。原告装修质量不合格，属于违约行为，除无偿返工返修外，应予处罚三次合计15,000元。2019年6月13日，我公司支付原告外装工程款150,000元，以上三项合计227,012.90元，应在原告工程款中扣减。原告拒不处理质量问题，我公司暂缓支付工程款，属于行使抗辩权，不应承担资金占用费。原告部分诉讼请求不成立，应予驳回部分诉讼请求。经审理查明，2017年8月24日，原告设立的云南业尚装饰工程有限公司大理金尚?银凰庄项目部与被告设立的云南万合建筑工程有限公司金尚?银凰庄工程项目部签订一份《装修工程施工合同》，主要约定：被告将其承建的该建设工程中商业部分2-1#、2-2#、2-3＃栋商业楼外装修及室内公共部分装饰装修工程发包给原告；合同工期为60个日历天，计划开工日期以被告下发书面开工通知为准，计划竣工日期为被告下达开工令日期后推60天（2-1#、2-2#、2-3＃栋开工时间、竣工时间相同）；付款方式为进度款按月支付，原告收到被告开工令一个月后，根据原、被告双方、监理方确认的工程量作为工程进度款支付凭证，被告在七个工作日内完成审核，待监理方和建设方审核完成后支付当月工程款80%，整个工程验收合格后，被告应支付到工程款项的90%，竣工验收合格后一个月内支付经双方按实际工程量确定总结算款的97%，剩余3%作为保修金在竣工验收合格之日起二年后的三个工作日内付清。合同还就双方的相关权利义务进行了明确。合同签订后，原告即进场施工，开工时间为2017年7月25日，完工时间为2018年3月底4月初，验收时间为2018年5月20日。2019年6月12日，双方进行结算，确认工程款总额为6,201,290.41元。按支付比例97%支付款为6,015,251.70元。扣除罚款20,500元和返工处理4,725元。截止到2019年6月12日，被告已支付原告工程款5,350,000元。在扣减工程款的3%作为质保金后，被告尚欠原告工程款640,026.70元至今未支付。上述事实有双方当事人无异议的当庭一致陈述，以及经当庭质证无异议的下列证据予以证实：原告提交的工商信息打印件、《装修工程施工合同》原件、《大理海东金尚?银凰庄商业部分外装汇总表》复印件、《金尚?银凰庄项目部资金请款审批表》复印件、被告提交的被告营业执照、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、《装修工程施工合同》、“任命书”、“收方记录”、《总结算表》、《请款审批表》复印件，本院确认为本案的案件事实。本院认为，原、被告签订的《装修工程施工合同》是双方真实意思表示，形式和内容均不违反法律、行政法规的强制性规定，合同合法有效。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，双方当事人均应当严格依约履行。合同签订后，原告已完成了约定的装修工程，且由双方于2018年6月12日进行了结算，确认了工程款的总额。依据合同约定：“付款方式为进度款按月支付，原告收到被告开工令一个月后，根据原、被告双方、监理方确认的工程量作为工程进度款支付凭证，被告在七个工作日内完成审核，待监理方和建设方审核完成后支付当月工程款80%，整个工程验收合格后，被告应支付到工程款项的90%，竣工验收合格后一个月内支付经双方按实际工程量确定总结算款的97%，剩余3%作为保修金在竣工验收合格之日起二年后的三个工作日内付清”。被告应当于2019年6月12日前付清95%的工程款，但被告至今仍欠付工程款640,026.70元，应承担逾期付款违约责任，对此合同未做约定，原告主张由被告自2019年7月l日起至实际付款之日止按日万分之五承担资金占用费无合同依据，亦无法律依据，原告也未能举证证明其实际损失，本院酌定按照中国人民银行人民币同期同类贷款利率计付利息。被告提出原告延误工期95天，应扣罚合同总价1%即62,012.90元和原告装修质量不合格每次处罚5,000元，三次合计15,000元及2019年6月13日支付给原告工程款150,000元，应在工程款中扣减的辩解意见。因双方已统一进行了结算，被告未能提交证据证明原告延误工期和装修质量不合格，应在支付给原告工程款中扣减的事实，属举证不能；被告于2019年6月13日支付给原告的150,000元工程款，已在本院受理的（2019）云2901民初3446号案件起诉时进行了扣减。故本院对被告提出的上述答辩主张不予采纳。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十二条之规定，判决如下：一、被告云南万合建筑工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告云南业尚装饰工程有限公司工程款640,026.70元，并从2019年7月l日起至实际付款之日止按照中国人民银行人民币同期同类贷款利率承担逾期付款利息。二、驳回原告云南业尚装饰工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费10,312元，保全费3,776元，共计14,088元，由被告云南万合建筑工程有限公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于大理白族自治州中级人民法院。双方当事人均服判的，本判决即发生法律效力。若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在本判决规定的履行期限届满后法律规定的期限内向本院申请强制执行，申请强制执行的期间为二年。审 判 长  赵 良人民陪审员  罗进文人民陪审员  李映和二〇二〇年一月八日书 记 员  杨筱榕