文书内容江苏省盐城市亭湖区人民法院民 事 判 决 书(2019)苏0902民初3622号原告：常熟古建园林股份有限公司，统一社会信用代码913205817036692379，住所地在江苏省常熟市古里镇金湖路。法定代表人：崔文军，该公司总经理。委托诉讼代理人：徐飞，该公司员工。委托诉讼代理人：张磊，江苏哲睿律师事务所律师。被告：盐城市亭湖旅游资产投资经营有限公司，统一社会信用代码91320902793827832D，住所地在江苏省盐城市曙光、盐海居委会。经营地：江苏省盐城市世纪大道21号城投商务楼14楼。法定代表人：翟尚，该公司总经理。委托诉讼代理人：陈跃祥，江苏行真律师事务所律师。原告常熟古建园林股份有限公司（下称常熟古建园林公司）与被告盐城市亭湖旅游资产投资经营有限公司（下称亭湖旅游投资公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年5月14日受理后，依法适用简易程序，由审判员陆娟独任审判，于同年7月26日公开开庭进行了审理。后依法裁定适用普通程序并组成合议庭，于同年10月11日公开开庭进行了审理，原告常熟古建园林公司的委托诉讼代理人张磊、徐飞，被告亭湖旅游投资公司的委托诉讼代理人陈跃祥到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告常熟古建园林公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告按合同约定承担逾期支付工程款的利息11706020.33元；2、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：原、被告双方于2013年10月10日签订一份《建设工程施工合同》，承包范围：大洋湾生态运动园内樱花植物景观绿化工程，开工日期为2013年10月18日，具体以发包人通知的开工日期为准，竣工日期为2014年4月18日，合同价款10398.5141万元。工程施工中按形象进度付款，具体付款幅度如下：工程开工不付款，工程竣工初验收合格后，并经工程量确定，凭工程税票付合同（扣除发包人费用等）的50%；在工程竣工初验收合格一年后的一个月，凭工程税票再付合同价（扣除招标人费用等）的30%；余款在工程竣工初验收合格（并完成审计工作）二年后的一个月内凭工程税票付清，质保金在质保期满无质量问题付清。合同签订后，原告按照合同约定如期开工，截止日期前，因被告对园区建设要求有变化，通知原告暂停施工，此时除被告要求取消和停工的工程外，原告已经按照被告要求完成了合同内的全部工作量，2014年9月1日该工程的项目管理公司江苏创盛项目管理有限公司向原告正式送达了《工程停工令》，此后原告一直处于停工待命状态，直到2015年春节以后才接到口头通知复工，被告向原告提供了部分新的施工图纸，2015年3月28日工程全部竣工并交付被告使用。根据合同约定，被告应该在工程竣工初验收合格后支付合同价款的50%即51992570元，原告自2014年9月1日《工程停工令》前向被告开具了6990万元税票，但被告直至2016年7月3日才清第一期工程款，自2015年9月1日起应付的30%工程款即31195542.3元，直至2018年2月20日才付清，余款经审计后应付12803130元，直至2018年4月3日才付清。上述付款违反了合同约定期限，根据合同专用条款第35.1条被告应承担利息，经计算逾期付款利息为11706020.33元。为维护原告合法权益，故诉至法院，请求判如所请。被告亭湖旅游投资公司辩称，1、原、被告签订建设工程施工合同是事实，该工程于2013年10月18日开工，因工程提升层次和规划方案调整需要，于2014年9月1日由监理公司通知原告暂停施工，后恢复施工，工程备案的竣工验收时间为2016年3月15日，该工程经盐城市亭湖审计局审计，审核工程价款为95991242.36元，目前案涉工程款已经支付完毕。2、停工前，被告没有向原告支付合同约定的进度款原因是案涉工程未经初验收，另外原告没有按照合同专用条款25.1约定的时间向被告报送《已完工程量报告》，答辩人无法确定被答辩人是否已经完成合同价款50%对应工程量。根据合同专用条款26条约定：“工程竣工验收合格后，并经工程量确定，凭工程税票付合同价（扣除发包人费用）的50%”故原告要求付款的条件不符合合同约定。3、根据合同约定，第一批工程进度款合同价的50%支付时间应为2016年3月15日之后，第二批合同价30%工程款的支付时间应为2017年4月15日之后，第三批工程款支付应为审计报告出具时间2017年6月19日之后，故原告主张的计算逾期付款利息的时间节点不予认可。综上，原告诉讼请求事实不清，证据不足，请法院依法处理。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2013年9月17日，亭湖旅游投资公司对盐城市亭湖区大洋湾生态园区樱花景观绿化工程项目进行公开招标，2013年9月24日，常熟古建园林公司收到该工程的中标通知书，中标价10398.5141元。2013年10月10日，亭湖旅游投资公司（发包人）与常熟古建园林公司建设集团有限公司（承包人，该公司于2016年9月29日变更为常熟古建园林股份有限公司，下称常熟古建园林公司）签订《建设工程施工合同》，与本案有关的合同约定如下：第一部分协议书1、工程概况工程名称：大洋湾生态运动园区樱花植物公园景观绿化工程，工程地点：大洋湾生态运动园境内，工程内容：大洋湾生态运动园区樱花植物公园景观绿化工程，主要包括（但不限于）景观、绿化、古建筑等工程的施工，详细内容以发包人提供的施工图纸、招标文件及工程量清单为准。资金来源：自筹，已落实。2、合同工期开工日期2013年10月18日，具体以发包人通知的开工日期为准，竣工日期：2014年4月18日，合同工期总日历天数180天。3、合同价款10398.5141万元。4、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。4、第三部分专用条款六、合同价款与支付23.2本合同价款采用固定单价合同方式确定。25.1工程量确认：承包人向工程师提交已完工工程量报告的时间为提交完成工程量报告后七天内。26.工程款（进度款）支付：付款方式为工程开工不付款，工程竣工初验收合格后，并经工程量确定，凭工程税票付合同价（扣除发包人费用等）的50%；在工程竣工初验收合格一年后的一个月内，凭工程税票再付合同价（扣除招标人费用等）的30%；余款在工程竣工初验收合格（并完成审计工作）二年后的一个月内凭工程税票付清，质保金在质保期满无质量问题付清。八、工程变更工程变更须经发包人、设计单位及监理单位确定后，承包人按书面文件要求实施。九、竣工验收与结算32.1竣工验收合格后一个月内承包人应提交竣工图三份和竣工资料三份。32.2隐蔽工程验收合格后方可进入下道工序施工，该项工作将在监理工作交底中明确。33、工程结算33.1本工程发包人提供工程量的部分采用“固定单价”合同，合同实施过程中综合单价除约定外不作调整。发包人对工程变更及工程量计算错误承担风险，承包人对投标价格、建设成本承担风险。工程结算价=景观工程结算价+绿化工程结算价。33.2.1景观工程结算价=工程竣工中标价±招标文件和合同约定可以调整的价格。33.2.1.1景观工程结算方式为：工程竣工结算价=分部分项工程费用+措施项目费用+其他项目费用+规费+税金。无论招标时工程量清单中项目特征描述是否准确，发包人要求承包人的招标报价应为完成施工图纸的全部内容，若无相关设计变更，除本招标文件及施工合同约定允许调整外中标的综合单价不予调整，工程量按实际完成工程量结算。最终以发包人委托的有执业资格的工程造价咨询机构审核（或经政府审计部门审查）确认后的工程竣工结算价为准。其中，承包人代交纳的相关规费等费用，在最终结算时凭缴费发票进入结算总价中。33.2.1.2合同中综合单价因发包人的分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更（含设计变更），造成增加新的工程量清单项目需调整时，除合同另有约定外，应按照以下办法确定：a、合同中已有使用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；合同中没有适用或类似的综合单价，其相应综合单价由承包人依据本招标文件有关约定提出，经发包人确认后作为结算依据（景观的综合单价下浮率按照17.57%执行）。b、由于设计变更等原因引起的工程量增减或原工程量清单中的工程量误差，其综合执行单价执行投标时的综合单价。33.2.1.3合同约定可以调整的价格……（6）竣工结算价最终以发包人委托的有执业资格的工程造价咨询机构审核（或经政府审计部门审查）确认后的工程竣工结算价为准。33.3承包人必须积极配合发包人组织的对其投标文件一号标书中的投标报价清单的再一次审查确认工作，并无条件接受因投标报价清单计算错误时发包人对清单价格的调整，但中标时的投标总价将不允许调整。调整的先后步骤及原则：合同之和与投标总价不一致时，以投标总价为准，按各合价的权重调整合价；工程量×综合单价与合价不一致时，以合价为准，相应调整综合单价，调整后的综合单价作为工程结算的依据。十、违约、索赔和争议35.违约本合同通用条款第26.4条约定发包人违约应承担的违约责任：若发包人在工程实际实施过程中不能按照合同文件中约定的付款时间进行付款，中标的承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人的通知后，在约定期限内仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，协议应明确延期支付的时间和从工程量计量结果确认后第15天起计算应付款的利息。本合同通用条款第33.3条约定发包人违约应承担的违约责任：拖延付款在60日以内的，由发包人承担银行同期贷款利息；拖延付款在60日内以外的时间段，由发包人承担银行同期贷款利息的双倍利息（承担计划付款时间至实际支付时间段内的同期银行贷款利息）。35.2承包人违约除承担违约责任外并不免除继续履行合同的义务。5、附件1：工程质量保修书约定：该工程交工验收合格之日起该工程约定保修期满之日止为保修期内。本工程的质量保修期为二年，绿化养护期为二年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。该合同亭湖旅游投资公司由李浩签名。上述合同签订后，常熟古建园林公司于2013年10月18日开工施工。2014年9月1日，常熟古建园林公司收到监理单位江苏创盛项目管理有限公司的工程暂停令，载明：由于大洋湾樱花公园涉及土建、景观、绿化、配套设施等需提升层次及方案调整原因，现通知你方必须于2014年9月1日12时起，对本工程的所有部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：1、道路清扫、绿化除杂2、安全防护、成品保护。具体复工时间另行通知。2015年3月，为举办樱花节，被告通知原告突击完成施工，同年3月28日，盐城大洋湾首届樱花节开幕。2016年3月15日，案涉大洋湾生态运动园区樱花植物公园景观绿化工程竣工验收，施工单位常熟古建园林公司、监理单位江苏创盛项目管理有限公司、设计单位上海市园林工程有限公司、建设单位亭湖旅游投资公司均在竣工验收证明书上盖章，其中被告亭湖旅游投资公司李浩在建设单位处签字，并写明：经综合验收小组评定，现场合格。2016年3月16日，常熟古建园林公司向亭湖旅游投资公司、江苏创盛项目管理有限公司出具《关于竣工报告日期的情况说明》：由我公司承建的大洋生态运动园区樱花植物公园景观绿化工程于2013年10月18日开工建设。在合同工期内，除业主要求取消的绘樱阁、茶道馆地上部分，污水管道，建筑物外墙饰面、内部装修、主环路面层及桥梁装饰层外，我公司完成了其余全部合同内的工程量。工程资料齐全，自检合格，具备工程竣工验收条件。工程一直由我公司养护，后因大方案调整及业主变动，2015年3月份，因在樱花园举办盐城市首届樱花节，业主提供了提升图纸，由我公司突击施工。并在樱花节前完成交付，直至2016年2月18日才启动工程验收工作，致使工程竣工验收日期为2016年3月16日。由于以上原因，请业主、监理单位明确实际竣工日期为2014年4月18日，且绿化养护期也从该日期算起，以免在后续审计过程中出现误解。在该情况说明的下方，多名人员签字，其中手写建议意见为“大洋湾首届樱花节举办日期为2015年3月28日，对照现状，涉及工程清单量也已初步完工，因而建议此日期作为竣工验收日期，请领导审定。”，案涉工程项目经理韩强及其他人在“拟同意，请领导审定”下方签字，2017年1月5日，李浩在该情况说明下方写明：经会办研究，同意2015年3月28日为实际竣工日。2017年6月19日，盐城市亭湖区审计局出具亭审投发【2017】56号审计局文件《关于大洋湾生态园区樱花植物景观绿化工程竣工结算审计的结果报告》，其中工程付款情况：截止2017年5月，亭湖旅游投资公司已支付工程款7650万元。审计结果：该工程景观、绿化、古建工程合同总价103985141元，建设单位报审价108260054.95元，审核结果95991242.36元，核减12268812.6元，核减率为11.33%。亭湖旅游投资公司应以审计认定的数据办理盐城市亭湖区大洋湾生态园区樱花植物公园景观绿化工程相关单位结算。另查明，亭湖旅游投资公司向常熟古建园林公司分别于2015年2月11日付款1500万元、2月17日付款2786560元、3月10日付款200万元、3月16日付款300万元、3月27日付款200万元、8月14日付款400万元、9月6日付款200万元，2016年2月4日付款1000万元、2月5日付款200万元、7月18日付款1000万元、9月2日付款300万元、9月23日付款200万元，2017年1月25日付款2000万元、12月21日付款613440.63元、2018年2月14日付款300万元、4月3日付款14591241.73元，上述合计付款95991242.3元。原告认为被告违反合同约定的期限付款，应承担逾期付款利息，故诉至本院，要求判如所请。再查明，李浩陈述案涉工程施工过程中，根据盐城市政府会议纪要，由盐城市城投公司接手亭湖旅游投资公司继续投资案涉工程，并成立了大洋湾生态旅游景区有限公司，李浩在该公司担任副总。庭审过程中，被告亦陈述后期工程款是由大洋湾生态旅游景区有限公司支付给被告后，被告再支付给原告。本院认为：原、被告签订的《建设工程施工合同》系双方真实意思表示，且不违背法律、行政法规的禁止性规定，属有效合同，双方均应诚信履行。本案中，双方合同约定的付款方式为“工程开工不付款，工程竣工初验收合格后，并经工程量确定，凭工程税票付合同价（扣除发包人费用等）的50%；在工程竣工初验收合格一年后的一个月内，凭工程税票再付合同价（扣除招标人费用等）的30%；余款在工程竣工初验收合格（并完成审计工作）二年后的一个月内凭工程税票付清，质保金在质保期满无质量问题付清。”，故工程竣工验收时间是本案审查的重点。（一）关于案涉工程的竣工验收时间问题。虽然竣工验收报告出具的时间为2016年3月16日，但根据原告提交的关于竣工报告日期的情况说明来看，该情况说明有多方签字，李浩在该报告中注明：经会办研究，同意2015年3月28日为实际竣工日期且被告无异议。且2015年3月28日为首届樱花节举办日期，案涉工程已经对外开放，实际交付使用，故本院认定本案实际竣工验收日期为2015年3月28日。（二）关于被告应支付工程进度款的时间节点问题。1、第一笔工程款的付款时间为“工程开工不付款，工程竣工初验收合格后，并经工程量确定，凭工程税票付合同价（扣除发包人费用等）的50%”。本案中，原告主张工程竣工初验收合格的时间为2014年9月1日，但未能提交书面证据支持，亦未能提交工作量确认的相关证据，故本院以2015年3月28日工程竣工日为第一笔工程款的付款节点。按照合同约定，被告应在2015年3月28日前支付合同价的50%，即103985141元×50%=51992570元。2、第二笔工程款的付款方式为“在工程竣工初验收合格一年后的一个月内，凭工程税票再付合同价（扣除招标人费用等）的30%；”，故被告应于2016年4月28日前支付合同价的30%的工程款，即103985141元×30%=31195542.3元。3、第三笔工程款的付款时间为“余款在工程竣工初验收合格（并完成审计工作）二年后的一个月内凭工程税票付清，质保金在质保期满无质量问题付清。”从合同约定来看，余款应于2017年4月28日前付清，因该工程于2017年6月19日审计结束，审计价为95991242.36元，故被告应于2017年6月19日前付清余款，即95991242.36元-51992570元-31195542.3元=12803130元。被告辩称应在2018年4月15日支付最后一笔工程款，与本案查明的事实不符。（三）关于原告主张的逾期付款利息问题。本案中原、被告一致认可工程款已支付完毕，对被告支付的每笔工程款时间亦无异议，根据合同约定，“发包人违约应承担的违约责任：拖延付款在60日以内的，由发包人承担银行同期贷款利息；拖延付款在60日内以外的时间段，由发包人承担银行同期贷款利息的双倍利息（承担计划付款时间至实际支付时间段内的同期银行贷款利息）”，该利息约定不违反法律规定，被告未能在前述的三个时间节点足额支付工程款，应承担逾期付款的利息，利息的计算方式应根据每笔工程款的支付时间分段计算，具体计算方式附表。综上，本院对原告的诉讼请求予以适当支持，据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百六十九条、第二百七十九条第二款、第二百八十六条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条、第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告盐城市亭湖旅游资产投资经营有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告常熟古建园林股份有限公司支付逾期支付工程款的利息（详见附页）；二、驳回原告的其它诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费92036元，由原告常熟古建园林股份有限公司负担45358元，由被告盐城市亭湖旅游资产投资经营有限公司负担46678元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本叁份，上诉于江苏省盐城市中级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。审 判 长  陆 娟人民陪审员  朱艳华人民陪审员  张 瑜二〇二〇年一月七日法官 助理  孙志杰书 记 员  乔白钰附录法律条文1、《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。第二百七十九条第二款建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或验收不合格的，不得交付使用。第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将工程款折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。2、《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。3、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据附页被告盐城市亭湖旅游资产投资经营有限公司于本判决生效之日起十日内向原告常熟古建园林股份有限公司支付逾期支付工程款的利息：一、第一期工程款付款时间节点为2015年3月28日，付款金额应为合同价的50%，即51992570元。1、2015年3月29日至2015年8月13日，被告所欠第一期工程款差额27206010元，故利息以27206010元为基数，自2015年3月29日起至2015年5月28日起，按中国人民银行同期贷款利率计算利息，自2015年5月29日起至2015年8月13日止，按中国人民银行同期贷款利率的两倍计算利息；2、2015年8月14日至2015年9月5日，被告所欠第一期工程款差额23206010元，故利息以23206010元为基数，自2015年8月14日起至2015年9月5日止，按中国人民银行同期贷款利率的两倍计算利息；3、2015年9月6日至2016年2月3日，被告所欠第一期工程款差额21206010元，故利息以21206010元为基数，自2015年9月6日起至2016年2月3日止，按中国人民银行同期贷款利率的两倍计算利息；4、2016年2月4日至2016年2月5日，被告所欠第一期工程款差额11206010元，故利息以11206010元为基数，自2016年2月4日起至2016年2月5日止，按中国人民银行同期贷款利率的两倍计算利息；5、2016年2月5日至2016年7月17日，被告所欠第一期工程款差额9206010元，故利息以9206010元为基数，自2016年2月5日起至2016年7月17日止，按中国人民银行同期贷款利率的两倍计算利息；6、2016年7月18日，付款1000万元，第一期工程款付清，超付793990元。二、第二期工程款付款时间应为2016年4月28日，付款数额为合同价的30%，即31195542元。1、2016年4月29日至2016年7月17日，被告所欠第二期工程款差额为31195542元，故利息以31195542元为基数，自2016年4月29日起至2016年6月28日止，按中国人民银行同期贷款利率计算，自2019年6月29日起至2016年7月17日止，按中国人民银行同期贷款利率的两倍计算利息；2、2016年7月18日至2016年9月1日，被告所欠第二期工程款差额30401552元，故利息以为30401552元为基数，自2016年7月18日起至2016年9月1日止，按中国人民银行同期贷款利率的两倍计算利息；3、2016年9月2日至2016年9月22日，被告所欠第二期工程款差额27401552元，故利息以27401552元为基数，自2016年9月2日起至2016年9月22日止，按中国人民银行同期贷款利率的两倍计算利息；4、2016年9月23日至2017年1月24日，被告所欠第二期工程款差额25401552元，故利息以25401552元为基数，自2016年9月23日起至2017年1月24日止，按中国人民银行同期贷款利率的两倍计算利息；5、2017年1月25日至2017年12月20日，被告所欠第二期工程款差额5401552元，故利息以5401552元为基数，自2017年1月25日起至2017年12月20日止，按中国人民银行同期贷款利率的两倍计算利息；6、2017年12月21日至2018年2月13日，被告所欠第二期工程款差额4788111元，故利息以4788111元为基数，自2017年12月21日起至2018年2月13日止，按中国人民银行同期贷款利率的两倍计算利息；7、2018年2月14日至2018年4月2日，被告所欠第二期工程款差额1788111元，故利息以1788111元为基数，自2018年2月14日起至2018年4月2日止，按中国人民银行同期贷款利率的两倍计算利息；8、2018年4月3日，被告付款14591241.73元，此时工程款全部付清，已超付第二期工程款12803130元。三、余款付款时间为2017年6月19日，付款数额为12803130元。自2017年6月20日起至2018年4月2日，被告所欠余款12803130元，故利息以12803130元为基数，自2017年6月20日起至2017年8月19日止，按中国人民银行同期贷款利率计算利息，自2017年8月20日起至2018年4月2日止，按中国人民银行同期贷款利率的两倍计算利息。利息合计4984698.78元（具体计算方法见表格）            序号              付款时间              应付款              已付款数额              未付款数额              天数              利率              利息              备注                  Ⅰ              2015/3/28              103985141（合同价）×50%              24786560              27206010              138              分段计算              分段计算              2015年3月28日为案涉工程的交付日期，应付合同价款的50%                                                                                            43              5.35%              （27206010*43*5.35%）/365              2015-3-29--2015-5-10期间的中国人民银行的贷款利率为5.35%                                                                                             17              5.10%              （27206010*17*5.1%)/365              2015-5-11--2015-5-28期间的中国人民银行的贷款利率为5.1%                                                                                             30              5.10%              （27206010*30*5.1%*2)/365              2015-5-29--2015-6-27期间的中国人民银行的贷款利率为5.1%                                                                                             48              4.85%              （27206010*48*4.85%*2)/365              2015-6-28--2015-8-13期间的中国人民银行的贷款利率为4.85%                                                                                                                           合计：811223.59                                 1              2015/8/14              27206010              4000000              23206010              22              分段计算              分段计算                                                                                                           11              4.85%              （23206010*11*4.85%*2)/365              2015-8-14--2015-8-25期间的中国人民银行的贷款利率为4.85%                                                                                             11              4.60%              （23206010*11*4.6%*2)/365              2015-8-26--2015-9-5期间的中国人民银行的贷款利率为4.6%                                                                                                                           合计：132178.89                                 2              2015/9/6              23206010              2000000              21206010              150              分段计算              分段计算                                                                                                            47              4.60%              （21206010*47*4.6%*2)/365              2015-9-6--2015-10-23期间的中国人民银行的贷款利率为4.6%                                                                                             103              4.35%              （21206010*103*4.35%*2)/365              2015-10-24--2016-2-3期间的中国人民银行的贷款利率为4.35%                                                                                                                         合计：771840.67                                 3              2016/2/4              21206010              10000000              11206010              1              4.35%              （11206010*1*4.35%*2)/365              2016-2-4--2016-2-5期间的中国人民银行的贷款利率为4.35%                                                                                                                           合计：2671.02                                 4              2016/2/5              11206010              2000000              9206010              163              分段计算              分段计算                                                                                                            54              4.35%              （9206010*54*4.35%*2)/365              2016-2-6--2016-3-31期间的中国人民银行的贷款利率为4.35%                                                                                             109              4.75%              （9206010*109*4.75%*2)/365              2016-4-1--2016-7-17期间的中国人民银行的贷款利率为4.35%                                                                                                                           合计：379665.94                                 5              2016/7/18              9206010              10000000              超付793990                                                           此时第一笔工程款才付清                  Ⅱ              2016/4/28              103985141（合同价）×30%                                                                                         工程验收合格后的一个月支付合同价的30%                  6              2016/4/29              31195542.3              0              31195542.3              79              分段计算              分段计算                                                                                                            60              4.35%              （31195542.3*60*4.35%)/365              2016-4-29--2016-6-28期间的中国人民银行的贷款利率为4.35%                                                                                             19              4.35%              （31195542.3*19*4.35%*2)/365              2016-6-29--2016-7-17期间的中国人民银行的贷款利率为4.35%                                                                                                                           合计：364346.84                                                               31195542.3              793990              30401552.3              45              4.35%              （30401552.3*45*4.35%*2)/365              2016-7--18--2016-9-1期间的中国人民银行的贷款利率为4.35%                                                                                                                           合计：326087.88                                 7              2016/9/2              30401552.3              3000000              27401552.3              20              4.35%              （27401552.3*20*4.35%*2)/365              2016-9--2--2016-9-22期间的中国人民银行的贷款利率为4.35%                                                                                                                           合计：130626.58                                 8              2016/9/23              27401552.3              2000000              25401552.3              123              4.35%              （25401552.3*123*4.35%*2)/365              2016-9-23--2017-1-24期间的中国人民银行的贷款利率为4.35%                                                                                                                           合计：744717.84                                 9              2017/1/25              25401552.3              20000000              5401552.3              329              分段计算              分段计算                                                                                                            98              4.35%              （5401552.3*98*4.35%*2)/365              2017-1-25--2017-5-4期间的中国人民银行的贷款利率为4.35%                                                                                             231              4.75%              （5401552.3*231*4.75%*2)/365              2017-5-5--2017-12-20期间的中国人民银行的贷款利率为4.75%                                                                                                                           合计：450933.43                                 10              2017/12/21              5401552.3              613440.63              4788111.67              54              4.75%              （4788111.67*54*4.75%*2)/365              2017-12-21--2018-2-13期间的中国人民银行的贷款利率为4.75%                                                                                                                           合计：67295.92                                 11              2018/2/14              4788111.67              3000000              1788111.7              47              4.75%              （1788111.67*47*4.75%*2)/365              2018-2-14--2018-4-2期间的中国人民银行的贷款利率为4.75%                                                                                                                           合计：21873.75                                 12              2018/4/3              1788111.7              14591241.73              超付12803130                                                           此时第二笔款项才付清                  Ⅲ              2017/6/19              12803130              0              12803130              286              分段计算              分段计算              审计价格（95991242.36元）-合同价款的50%-合同价款的30%                                                                                             60              4.35%              （12803130*60*4.35%)/365              2017-6-20--2018-8-19期间的中国人民银行的贷款利率为4.35%                                                                                             226              4.35%              （12803130*226*4.35%*2)/365              2017-8-20--2018-4-2期间的中国人民银行的贷款利率为4.35%                                                                                                                           合计：781236.47                                 注：1、依据合同35.1（拖延付款60天以内的，发包人承担中国人民银行同期贷款利率；拖延付款超过60天以外的时间段，发包人承担银行同期贷款利息的双倍）的规定；                                                                                                                                          2、以上利息合计：811223.59+132178.89+771840.67+2671.02+379665.94+364346.84+326087.88+130626.58+744717.84+450933.43+67295.92 +21873.75+781236.47=4984698.78