河北省石家庄市桥西区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0104民初6567号 原告：桥西区颢菲健康管理咨询服务中心，住所地石家庄市桥西区新石北路华南商务服务楼A区一层A1区，统一社会信用代码：92130104MA0CTJQ54R。 经营者：王淑玲，女，1953年3月5日出生，汉族，住秦皇岛市抚宁县。 委托诉讼代理人：杨小龙，男，该中心工程部总经理，住石家庄市桥西区。 委托诉讼代理人：薛少培，河北天捷律师事务所律师。 被告：河北新京华建筑装饰工程有限公司，住所地石家庄市裕华区体育南大街286号怀特古文化茶城D区六号。 法定代表人：李沙沙，该公司执行董事、经理。 被告：李沙沙，女，1987年11月13日出生，汉族，河北新京华建筑装饰工程有限公司法定代表人，住河间市。 原告桥西区颢菲健康管理咨询服务中心（以下简称颢菲中心）与被告河北新京华建筑装饰工程有限公司（以下简称新京华公司）、李沙沙装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年7月25日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告颢菲中心的委托诉讼代理人杨小龙、薛少培到庭参加诉讼。被告新京华公司、李沙沙经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭，本院依法缺席进行了审理。本案现已审理终结。 原告颢菲中心向本院提出诉讼请求：1.判令二被告共同支付原告违约金40.52万元；2.本案的诉讼费用由被告承担。事实及理由：2018年11月7日，原、被告双方签订了《装修装饰工程合同书》，项目为颢菲中心装修工程，地址为桥西区新石北路华南商务服务楼A区一层A1区，总价款为93.8万元，工程期限为55天，自2018年11月7日始至2018年12月31日止。在施工过程中，被告经常没有工人施工，导致积累大量的装修工量，拖延了工期；由于被告管理不善及施工水平差，多次造成漏水；改动墙面插座导致墙体打穿损坏，工程质量也未达标，出现场墙纸发霉、射灯掉落、厕所出现大量异味等。被告未按照合同约定的进程和工程质量进行施工，而原告均按照约定将装修款支付到被告指定的法定代表人李沙沙的账户，甚至超额支付了装修款，但被告的施工方式仍未改善。在原告多次通知下，被告向原告出具承诺书，保证工程按照原约定工期完成不顺延，并提交了工程施工明细，保证质量合格。但是，在后续的施工中被告未按照承诺书履行自己的义务，施工中仍然是经常没有工人施工，工程进度延后，工程质量不达标，至今已施工8个月仍未竣工验收，导致原告开业时间多次推迟，造成原告支付员工工资、租金等大量资金的损失，已经构成违约，严重损害了原告的合法权益。 被告新京华公司、李沙沙未作答辩。 本院经审理认定事实如下：2018年11月7日，原、被告签订装修装饰工程合同书一份，约定被告新京华公司承包颢菲健康管理咨询服务中心装修工程。施工期限为55天，自2018年11月7日至2018年12月31日；工程总价款为938000元，于签订合同时付20%，材料进场付20%，隔墙、水电完毕、门头基础、木工过半付30%，木工结束、油工顶面完毕、定制品安装前付17%，工程验收付10%，质保期结束付3%；保修期一年，自验收合格交付原告使用之日开始计算；由于被告新京华公司原因逾期竣工，每逾期一天，新京华公司支付原告合同总价款日千分之三的违约金；未经办理验收手续，原告提前使用或擅自动用设备、工程成品造成损失的由原告负责，同时视为新京华公司工程合格，原告同意按新京华公司提供的工程量作为结算依据直接结算工程价款。新京华公司项目经理为晏海龙。签订合同后，被告新京华公司进场施工。新京华公司曾向原告出具承诺书，承认因前期施工管理不力，造成多次漏水以及后续改动墙面插座导致墙体打穿，给隔壁带来困扰。被告承诺解决隔壁墙体损坏问题，严格按照原计划工期不顺延，大约在2018年11月9日左右进场施工。原告分别于2018年11月8日支付工程款187600元，11月12日支付工程款187600元，12月17日支付工程款25万元，12月30日支付工程款14万元，2019年6月4日支付工程款2万元，共计785200元，其中后三笔41万元转入被告法定代表人李沙沙银行账户。原告认可工程有减项100629元，工程款变更为837371元。2019年2月20日，晏海龙出具一份施工细节处理及完成时间节点，列明了各分项工程完成的时间节点，承诺保证按上述承诺日期完工，否则承担相应法律责任，其中最晚的承诺节点为二层楼梯加立柱等，承诺28号完成。原告称工程于2019年4月22日左右完成，提交了与微信名为“天道酬勤”的聊天记录。“天道酬勤”提到“有事你去找徐申”，在与微信名为“徐申”的聊天记录中，“徐申”在2019年3月29日提到了踢脚线补黑漆，门头裂缝修复没有干完。原告称“天道酬勤”是晏海龙，徐申是工地副工长，但未提交证据予以证实。 以上事实，有原告陈述、装修装饰工程合同书、承诺书、施工细节处理及完成时间节点等证据证实，足以认定。 本院认为，原告与被告新京华公司签订的装修装饰工程合同书是双方当事人的真实意思表示，且未违反法律和行政法规的强制性规定，应认定有效，双方应按合同约定履行各自义务。合同约定工期为至2018年12月31日，但新京华公司未按合同约定时间完成施工，至2019年2月20日，被告新京华公司的项目经理仍在承诺大量分项工程完成的时间节点，其中最晚的两项工程承诺于2月28日完成，因此，可以认定新京华公司2019年2月28日完成工程施工。原告称新京华公司交工时间晚于上述时间，但其提交的微信聊天记录不能证实徐申的身份，不能证实原告所主张的逾期交工的事实，因此，原告迟延交工59天。新京华公司逾期交工给原告造成了房屋、人员闲置等损失，合同约定每逾期一天，新京华公司支付原告合同总价款日千分之三的违约金。合同总价款原告认可降为837371元，以此计算，被告应赔偿原告违约金148214.67元。原告认可尚有工程款52171元（837371-785200）未付，其中3%的质保金25121.13元（837371*0.03）因质保期未满，未到履行期，其余工程款27049.87元（52171-25121.13）可在被告应付的违约金中扣除。因被告未到庭，如其认为工程款的数额大于原告认可的52171元或要求原告支付质保金，可另行起诉。因此，被告应赔偿原告121164.8元（148214.67-27049.87）。原告要求被告李沙沙承担连带责任，但仅原告向被告法定代表人账户支付部分工程款不足以证实新京华公司与李沙沙资产混同，因此，对原告要求被告李沙沙承担连带责任的请求，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条之规定，判决如下： 一、被告河北新京华建筑装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告桥西区颢菲健康管理咨询服务中心支付违约金121164.8元； 二、驳回原告桥西区颢菲健康管理咨询服务中心的其他诉讼请求。 被告河北新京华建筑装饰工程有限公司如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费7378元，原告桥西区颢菲健康管理咨询服务中心负担3264元，被告河北新京华建筑装饰工程有限公司负担4114元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省石家庄市中级人民法院，并于上诉期限届满之日起7日内预交上诉费（上诉费按照不服一审判决部分的上诉请求数额交纳；收款单位：河北省石家庄市中级人民法院，账号：62×××47，开户银行:河北银行华兴支行）。逾期不交也不提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。 申请执行的期间为二年，自法律文书规定履行期间的最后一日起计算。 审 判 长  刘 恰 人民陪审员  王少辉 人民陪审员  唐立敏 二〇二〇年一月十四日 书 记 员  张前行