山东省烟台经济技术开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁0691民初22号 原告(反诉被告)：青岛海尔全屋家居有限公司，住所地青岛经济技术开发区。 法定代表人：李三晓，总经理。 委托诉讼代理人：王秋山，山东创达律师事务所律师。 被告（反诉原告）：烟台银和怡海衡悦房地产开发有限公司，住所地烟台经济技术开发区。 法定代表人：姚先海，总经理。 委托诉讼代理人：文向东，山东智文律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王丽娜，山东智文律师事务所律师。 原告（反诉被告）青岛海尔全屋家居有限公司（以下简称海尔公司）与被告（反诉原告）烟台银和怡海衡悦房地产开发有限公司（以下简称衡悦公司）定作合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。海尔公司委托诉讼代理人王秋山、衡悦公司委托诉讼代理人文向东、王丽娜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告海尔公司向本院提出诉讼请求：1、被告支付原告工程款2088819元及逾期付款违约金509873元（按照同期同类银行贷款利率2倍，自2015年5月5日起以611784元为基数计算至2015年5月17日，自2015年6月1日起以2447135元为基数计算至2015年7月2日，自2015年12月4日起以2792198元为基数计算至2015年12月4日，自2016年2月1日起以1792198元为基数计算至2018年7月31日，自2017年12月4日起以2088819元为基数计算至实际支付之日止）；2、本案诉讼费、保全费、担保费由被告承担。事实和理由：原告与被告于2015年4月25日签订烟台银和怡海衡悦广场厨房及衣柜购销安装合同（以下简称购销安装合同）一份，约定被告从原告处购买海尔整体橱柜、衣柜等产品，原告为被告位于烟台经济技术开发区衡山路的银和怡海衡悦广场项目提供产品并负责安装。双方约定工期为2015年5月1日至2015年6月15日，如因被告原因，工期顺延。首批合同总额为6117839元，最终造价按实结算，结算价款于项目产品验收后付至95%，剩余5%质保金自验收合格之日起2年后付清。合同签订后，原告依约提供产品进行安装并于2015年11月12日通过被告验收，结算总价款为5932334元，被告已付3753027.65元，尚欠2088819元未付，原告多次与被告协商付款事宜未果，为维护自己合法权益，特诉至法院，请求判如所请。 被告衡悦公司辩称，对工程款数额无异议，但是因为工程一直没有验收通过，按照合同约定应该验收通过后并且双方签字盖章，被告方才能支付剩余的货款。另原告安装的衣柜及橱柜存在严重的质量问题，导致了工期的延期，因此对被告也造成了重大损失，依据合同的第十条违约责任项下的10.3，应由原告支付被告违约金。 反诉原告衡悦公司提出反诉请求：1、反诉被告继续履行双方于2015年4月25日签订的购销安装合同；2、反诉被告支付反诉原告违约金2076187元（以工程总价款5932434元为基数，自2015年6月16日起至2019年1月21日止，按照中国人民银行同期贷款利率的2倍计算）。事实和理由：双方于2015年4月25日签订购销安装合同，其中第7.2条约定：“工程验收以双方共同签字认可的配置方案以及明细为标准，由双方在验收单上签字盖章”；第7.3条约定：“对工程验收中存在的问题，甲方应在首次验收时一并提出，乙方提出整改方案及整改完成时间，并约定下次的验收时间”；第10.3条约定：“如因乙方原因导致工程延期，每延期一天，乙方需按照工程总金额的1%向甲方支付违约金。”合同生效后，反诉原告依约履行了付款义务。工程期限届满之日，由于安装过程存在重大质量问题，因此，反诉被告未能交付符合合同标准的货物。 反诉被告海尔公司辩称，购销安装合同所涉橱柜等合格且已投入使用，我方无需继续履行合同。我方没有违约行为，不应承担违约金，工程延期是因为衡悦公司未按期付款及进行设计变更等原因造成的，衡悦公司的诉讼请求应从2015年11月16日开始起算，且约定违约金标准过高，应当降低。反诉原告从未向被告主张过任何质量问题，反诉原告的诉讼请求已过诉讼时效，应当驳回反诉原告的反诉请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定事实如下： 2015年4月23日，双方签订购销安装合同，约定海尔公司（乙方）为衡悦公司（甲方）烟台银和怡海衡悦广场项目出售并安装海尔整体厨房、衣柜等，货物名称及规格、数量、单价、总价等事项见本合同附件，图纸见合同附件。第四条约定，由乙方根据甲方工况的特点和尺寸，确定合同产品的内部布置图，经甲方确定后，由乙方按照国家有关标准进行制作和安装；乙方负责提供符合合同明细标准（合同附件）的原材料；第五条约定，合同签订之日起三日内乙方向甲方提供加工图纸并经甲方签字确认，开工日期2015年5月1日-2015年6月15日加工安装完毕，如因甲方原因，工期顺延；第七条验收标准和方法约定，乙方在安装完毕后书面通知甲方，甲方在接到乙方通知后30日内验收完毕，分批安装则以每批安装完毕后30日内为验收期限……如甲方无故未按期验收，则视为甲方验收合格。工程验收以双方共同签字认可的配置方案及明细为标准，由双方在验收单上签字盖章。双方以实际样板房验收为标准。如有差异，7天内整改到位。如不按期整改，每套罚款1000元。对工程验收中存在的问题，甲方应在首次验收时一并提出，乙方提出整改方案及整改完成时间，并约定下次验收的时间。……第八条结算方式、期限约定，本项目首批合同总额为6117839元，合同生效日起5个工作日内甲方向乙方支付合同金额的10%即611784元作为预付款；当乙方将项目订单产品到场之日起5个工作日内，甲方向乙方支付至该项目订单合同金额50%即本次支付2447135元作为进度款；当乙方将项目产品安装完毕并经甲方验收合格之日起15个工作日，甲方按照最终确认的该批次项目的结算价款（含变更）支付到结算价款的95%即本次支付2753028元；剩余5%即305892元质保金自验收合格之日起2年后，甲方15个工作日内支付给乙方。第九条约定，属于甲方分工范围内的事项完工后，应及时通知乙方，乙方在接到通知后应及时进行现场验收。具备安装条件的，则及时进入现场并签订完工日期；如现场尚未达到安装条件的，则工期相应顺延。甲方应为乙方进入现场提供便利条件：甲方应免费提供工程安装用的电梯，水电费由乙方承担；做好施工中因临时使用公用部位操作影响相邻单位或个人的关系等的协调工作；协助土建配合及其他临时实际需要。乙方应严格按照本合同约定，向甲方提供合格产品，并保修5年。最终造价，按实结算，以决算为准。第十条违约责任约定，甲方逾期付款，每延期一天，甲方需按照工程总金额的1%向乙方支付违约金；如甲方逾期付款超过三十天，或因甲方原因乙方货到现场后超过三十天仍不能正常开工的，乙方有权解除合同，同时甲方应赔偿给乙方造成的经济损失……如因乙方原因导致工程拖期，每拖期一天，乙方需按照工程总金额的1%向甲方支付违约金。 2015年4月28日，双方对购销安装合同项下的衣柜、橱柜的套数、户型数、金额及图纸等进行了确定。其中衣柜产品共计645套，4个户型，金额为1281727元；橱柜产品共计966套，6个户型，金额为4836112元，以上金额共计6117839元。现双方均认可实际发生价款金额为5932434元。衡悦公司向海尔公司付款情况如下：2015年5月18日支付611784元、于2015年7月3日支付2141243.65元、于2016年2月1日支付1000000元，其后再未付款。以上付款共计3753027.65元。双方均认可工程扣款（清理建筑垃圾及安装过程中损坏其他设施等扣款）90586.86元，尚有购销安装合同价款2088819.49元未付。 2015年11月12日原告对衣柜及橱柜项目工程施工完成,原被告双方于当日对整体工程进行验收，并形成橱柜及衣柜工程验收单一份，其中验收记录一栏载明：涉案施工项目1#2#3#橱柜及衣柜的安装施工已经完成，验收意见一栏载明：剩余几户正在加工面板的橱柜需及时处理，F户型业主开通燃气需要海尔公司配合开孔串管、B户型洗菜盆开口过大，后期如果出现菜盆脱落问题由海尔公司负责。衡悦公司方由于明超、姚贤昌签字。该次验收后，双方再未组织过验收。 另，自2019年8月20日起，中国人民银行贷款基准利率标准取消，改为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。 庭审过程中，双方对于橱柜等是否验收合格、海尔公司和衡悦公司是否存在违约等事实存在争议。 海尔公司称，涉案橱柜、衣柜等已于2015年11月12日施工完毕并验收合格（验收后已将问题解决完毕并通知了被告项目经理到现场进行检查，经现场沟通无异议后转入售后），且已过两年质保期，衡悦公司存在多期逾期付款。海尔公司提交以下证据证明其主张：1、2015年5月22日、6月16日、9月10日电子邮件三份，其中，2015年5月22日邮件附件工作联系函中载明：目前橱柜产品到货开始组装安装，但目前地暖分水器以及水管阀门和下水管的接出还没有进行，导致橱柜不能安装，希望尽快协调确定实施日期，以保证工期，如因此导致迟迟不能安装，我司完成时间顺延。下方有于明超等人于2015年5月25日签字的回复：水管阀门及下水管已安装完成、分水器明天完成。2015年6月16日邮件及工作联系函载明：除5、6层外都已经到货并开始安装，很快所有产品将上货分货完成，现场安装加人加点进行，但燃气表除3号楼外，2号楼、1号楼燃气表还没有安装，不安装橱柜安装会受影响造成工期延迟，请于经理协调燃气公司确认安排安装，如因此吊柜不能安装的话，工期按照燃气安装完成时间顺延。2015年9月10日邮件及工作联系函载明：关于衡悦公司提出的问题会进行整改处理，部分需要维修的需要两三天，部分需要补货的会根据补货周期安排施工，我方处理完后需要签字交接，少量未交接将转为售后。合同履行过程中，因产品安装现场存在地暖管道施工、交叉施工、燃气表安装、道路开挖等需要衡悦公司协调处理的其它项目，影响施工进度，工期应当顺延。2、2015年8月房屋验收记录表一宗，载明涉案工程项目物业人员组织业主对包括涉案橱柜、衣柜等在内的房屋验收项目进行验收并提出验收意见，其中部分有关于橱柜、衣柜的意见。3、海尔公司2016年4月25日制作的的工程结算书一份，载明结算金额为5932434元，减去衡悦公司已支付的3753027.65元，扣除90586.86元，欠款金额为2088819元。4、海尔公司出具的关于烟台衡悦广场项目工期的说明一份。载明：自2015年5月至2015年7月，因衡悦公司原因导致工期延期，应在2015年8月10日完成。经质证，衡悦公司称，1、对于邮件真实性有异议。于明超当时虽系衡悦公司工作人员，但其已离职，无法取得联系，无法核实真实性，且衡悦公司并未收到上述邮件，更没有在工作联系函上加盖公章。且邮件中关于工期问题我方影响较小，主要是海尔公司原因，比如我方水管等两三天安装好，海尔公司部分橱柜到货晚、质量问题多。2、对房屋验收记录表的真实性没有异议，该证据能证明原告的施工存在大量的质量问题，在短期内难以修复完毕，维修耗时而延误工期是不争的事实。2015年11月12日海尔公司完工，双方对其交付产品进行了首次全面验收，且提出了明确的整改要求，证明验收不合格，同时比照合同约定的完工日期2015年6月15日延期交付150日。3、对3、4不认可，系原告单方制作，但认可工程金额、扣款、未付款金额，只是因为海尔公司尚不到约定付款条件故不同意支付。 衡悦公司称，我方于2015年8月开始陆续将所涉房屋交付业主入住，验收后，我方联系过海尔公司进行整改，但原告未进行维修，后来向业主交付房屋所涉橱柜问题系我方自行维修完毕的，房屋陆续交付至2019年，原告一直没有解决涉案橱柜、衣柜等质量问题，至今未验收合格，未达相应付款条件。海尔公司工期违约，自2015年6月15日延期至2015年11月12日交付。主要体现在：1、海尔公司应于2015年6月15日安装完毕，但实际到2015年11月12日才安装完成，虽然双方当日验收，但并没有验收合格，也没有整改提请再次验收，致至今仍未验收。2、对于工期延误，海尔公司承担主要责任，我方原因影响较小，且已及时解决。3、组织验收后，我方多次主张质量问题等，但均未得到解决。海尔公司称，衡悦公司所述不实。验收时仅有很少的问题，我们及时修理后就通知衡悦公司，经其同意转售后了，而且衡悦公司在我方诉讼前再未提出任何质量问题，相关房屋等均已交付业主居住使用。且购销安装合同约定了工程延期需要支付违约金的情形，但同时也约定了未验收合格、未进行整改的罚款条件，衡悦公司以此为由主张海尔公司违约不成立。至于工程延期的原因是因为衡悦公司未按期付款、设计变更等，海尔公司并不存在违约行为，不应承担违约金。 本院认为，海尔公司与衡悦公司签订的购销安装合同系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效。双方应当依约行使权利、履行义务。海尔公司应当依约保质保量、如期完工，衡悦公司应当依约保证工程施工条件、支付工程款。 本院认为，根据购销安装合同的约定，双方组织验收后，海尔公司应当对工程验收中存在的问题提出整改方案及整改完成时间，并约定下次验收时间。本案中，海尔公司于2015年11月12日施工完成，双方于当日对涉案工程进行首次验收，该验收明确海尔公司尚有几户正在加工面板的橱柜。但海尔公司未提出整改方案并确定整改完成时间，双方也均未约定再次验收时间。对此，海尔公司称其验收后已将问题解决完毕并通知了被告项目经理到现场进行检查，经现场沟通无异议后转入售后。衡悦公司称，联系过海尔公司对验收意见中的问题进行整改，海尔公司未整改，也未再组织验收。但双方以上所述均未提供相应证据证明，本院不予采信。对于涉案工程是否最终验收通过以及最终验收时间，本院认为，2015年11月12日双方进行全面验收时，海尔公司尚有几户没有完成，就已完成部分，衡悦公司并没有提出质量异议，只是提出了后期可能出现问题的解决方案。结合购销安装合同关于工程量和工期的约定、海尔公司实际施工工程量及工期等，“剩余几户正在加工面板的橱柜”工程量较少，实际使用的施工时间不会太多，且衡悦公司在本次验收后没有提出质量异议或者其他要求的情况下，于2016年2月1日又支付了1000000元工程款，其中部分款项支付条件是验收合格之日起15个工作日内。综上所述，本院认为，海尔公司最迟于2016年2月1日时已经通过检验。衡悦公司在审理过程中对海尔公司主张的工程量、工程款金额以及工程扣款均无异议，却称海尔公司在双方组织验收后拒绝按照验收要求履行“剩余几户正在加工面板的橱柜”的合同义务，衡悦公司陈述前后矛盾，于理不合，也与衡悦公司实际支付部分工程款的履约行为不一致，本院不采信。故衡悦公司最迟应当在2016年2月1日后十五个工作日内即2016年2月25日以前付至全部工程款的95%，剩余5%质保金最迟应于2016年2月1日起两年后十五个工作日内即2018年2月27日以前支付。 本院认为，按照购销安装合同的约定，衡悦公司应当在合同生效之日起五个工作日内即2015年4月30日前支付611784元，衡悦公司实际于2015年5月18日支付611784元，海尔公司要求自2015年5月5日起至2015年5月17日止计算该笔付款的逾期付款违约金，应予准许；衡悦公司应当在项目订单产品到场之日起五个工作日内支付2447135元，海尔公司以2015年5月22日工作联系函证明产品全部到场，但该工作联系函上仅涉及橱柜未涉及衣柜，衣柜是否到场不能确定，故海尔公司主张2016年5月22日所有项目订单产品到场，本院不予支持。海尔公司未提供其他证据证明项目订单产品到场时间，本院结合产品到场后还需加工安装等情况，认定以衡悦公司第二笔付款时间即2015年7月3日作为项目订单产品的到场时间，即衡悦公司应当于2015年7月10日前支付2447135元，衡悦公司实际付款2141243.65元，海尔公司要求自2015年7月11日起至2016年1月31日止计算差额部分工程款305891.35元的逾期付款违约金，应予准许；衡悦公司应当在项目产品安装完毕并经衡悦公司验收合格之日起十五个工作日内即2016年2月25日以前付至全部工程款的95%即5545225.44元（5932434元×95%-90586.86元），衡悦公司实际于2016年2月1日支付1000000元，海尔公司要求自2016年2月26日起至2018年2月27日止计算差额部分工程款1792197.79元的逾期付款违约金，应予准许；衡悦公司应于验收合格之日起两年后十五个工作日内即2018年2月27日以前支付剩余5%质保金，衡悦公司未如期付款，海尔公司要求自2018年2月28日起至实际支付之日止计算工程款2088819元的逾期付款违约金，应予支持。综上所述，衡悦公司关于工程付款存在多笔逾期的事实清楚，逾期付款应当承担相应的违约责任。购销安装合同中约定的逾期付款违约金计算标准为工程总金额日百分之一，海尔公司主张以应付未付金额为基数按照中国人民银行同期人民币贷款基准利率的2倍计算，不违反法律规定，应予支持。故衡悦公司应当向海尔公司支付工程款2088819元及违约金，违约金以中国人民银行同期人民币贷款基准利率的2倍及全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍为计算标准，自2015年5月5日起以611784元为基数计算至2015年5月17日，自2015年7月11日起以305891.35元为基数计算至2016年1月31日，自2016年2月26日起以1792197.79元为基数计算至2018年2月27日,自2018年2月28日起以2088819元为基数计算至实际支付之日止。海尔公司其他部分的违约金请求，本院不予支持。 本院认为，按照购销安装合同的约定，海尔公司应在2015年6月15日前加工安装完毕，但海尔公司实际完工的时间为2015年11月12日，逾期完工150天。其中，海尔公司于2015年5月22日提请衡悦公司相关事项影响安装，衡悦公司4天解决，该4天刨除后计算，海尔公司逾期146天,应视为2015年11月8日完工。海尔公司其他关于逾期原因均系归责于衡悦公司的主张，证据不足，本院不予采信。购销安装合同约定，工程期限每延期一天应当按照工程总金额百分之一计算违约金，衡悦公司主张以工程总金额为基数按照中国人民银行同期人民币贷款基准利率的2倍计算逾期完工违约金，于法有据，应予支持。衡悦公司关于海尔公司未整改完毕、未通过验收，应当继续履行购销安装合同的主张，与事实不符，本院不予支持。衡悦公司要求海尔公司自2015年6月16日起计算违约金至工程验收合格之日止，于约不符，本院不予支持。综上，海尔公司逾期完工，应以5841847.14元（5932434元-90586.86元）为基数按照以中国人民银行同期人民币贷款基准利率的2倍为标准向衡悦公司计算支付自2015年6月16日起至2015年11月8日止的逾期完工违约金。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条、第七十八条、第一百零七条、第一百零九条、第一百二十条、第二百五十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十条的规定，判决如下： 一、被告烟台银河怡海衡悦房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告青岛海尔全屋家具有限公司工程款2088819元及逾期付款违约金（以中国人民银行同期人民币贷款基准利率的2倍及全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍为计算标准，自2015年5月5日起以611784元为基数计算至2015年5月17日，自2015年7月11日起以305891.35元为基数计算至2016年1月31日，自2016年2月26日起以1792197.79元为基数计算至2018年2月27日,自2018年2月28日起以2088819元为基数计算至实际支付之日止）。 二、驳回原告青岛海尔全屋家具有限公司的其他诉讼请求。 三、反诉被告青岛海尔全屋家具有限公司于本判决生效之日起十日内支付反诉原告烟台银河怡海衡悦房地产开发有限公司逾期完工违约金（以5841847.14元为基数按照以中国人民银行同期人民币贷款基准利率的2倍计算支付自2015年6月16日起至2015年11月8日）。 四、驳回反诉原告烟台银河怡海衡悦房地产开发有限公司的其他反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费27589.77元，由被告烟台银河怡海衡悦房地产开发有限公司负担。反诉案件受理费11705元，由反诉原告烟台银河怡海衡悦房地产开发有限公司负担10586元，反诉被告青岛海尔全屋家具有限公司负担1119元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省烟台市中级人民法院。 审 判 长  杨悦琪 人民陪审员  刘承兰 人民陪审员  刘昭丽 二〇二〇年一月六日 书 记 员  王 婷