凉城县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）内0925民初925号 原告：夏增运，住呼和浩特市。 被告：内蒙古润宅装饰工程有限公司。 法定代表人：刘明海。 委托诉讼代理人：张鑫。 委托诉讼代理人：石纯臻。 原告夏增运与被告内蒙古润宅装饰工程有限公司（以下简称润宅装饰公司）装饰装修合同纠纷（立案案由为建设工程施工合同纠纷）一案，本院于2019年11月18日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告夏增运到庭参加了诉讼,被告润宅装饰公司经本院传票传唤无正当理由未到庭。本案现已审理终结。 夏增运向本院提出诉讼请求：1.判令被告迅速竣工交房；2.判令被告承担违约金9400元（违约金自2019年9月16日开始计算至2019年11月15日，2019年11月16日至判决生效后另行计算）；3.本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：原被告于2019年5月25日签订了《呼和浩特市家庭居室装饰工程施工合同》，给原告定为金牌样板间，被告为原告出具了《凉城县泰昌佳苑夏女士雅居装饰装修工程施工图纸及预算表》，合同约定装修总价款为70000元，工期95天，竣工日期为2019年9月15日。原告按照合同约定将装修款项给付被告（2019年5月25日付14000元，6月8日付35000元，7月2日付砖款990元，9月3日付22000元，10月1日付2000元，自购沙子、水泥、吊装费4450元，总计78440元，包括改水电3000元）。当时原告没有带老花镜，没有一条一条和被告核对所谓的合同项目，相信被告的装饰样板间错不了。装饰期间发现合同里什么都没有，包括木工、家具、衣柜、床、五金件、开关、插座、改水电、窗套和垭口都没有，作为装饰公司78440元都做了什么。吊顶原告自己花了4100元、餐厅吊顶2000元、橱柜4000元、安装水槽工料260元，但是被告经常因材料不到位等原因推迟装修。按照双方签订合同第十二条违约责任（五）关于停工的约定，被告应该按照合同总金额的2‰支付违约金，并按停工时间，合同工期自动顺延。截止原告诉讼时，被告仍然未交付装修房屋，经多次电话询问，被告均以各种理由推脱，原告无奈起诉。 润宅装饰公司未答辩。 夏增运向本院提交了以下证据：1.原告身份证复印件,对该证据本院予以采信；2.丁付元、谭金伟、郭春辉书面证明，拟证明原告餐厅墙面贴砖支出800元、客厅吊顶支出4100元、沙子水泥及吊装费4450元。经审查，以上项目系原告自费项目，并非合同约定的由被告承做的项目，应由原告自己承担相关费用，对该证据本院不予采信。3.泰昌佳苑物业部书面证明，拟证明原告支出打扫卫生费用300元及2019年11月12日原告家里贴壁纸的事实。经审查，打扫卫生并非合同约定的由被告承做的项目，应由原告自己承担相关费用；被告认可2019年11月12日贴壁纸的事实，对该证据本院予以采信。4.收据5张，拟证明原告已向被告支付全额装修费用，经审查，该证据真实合法有效，本院予以采信。5.《家庭居室装饰装修工程施工合同》、工程报价单、客户主材确认单、施工图纸及预算表、工程变更统计单，拟证明原、被告签订合同情况及被告未如期竣工的事实。经审查，该证据合法、有效，对该组证据本院予以采信。6.现场装修图片，拟证明贴壁纸情况及垭口、开关等未安装情况。经审查，垭口、开关并非合同约定的由被告承做的项目，与本案无关,本院不予采信。7.被告庭后提交的施工管理手册，拟证明被告施工期间不存在停工，工程应从2019年7月25日开始顺延，工程已于2019年10月1日竣工验收的事实，原告不认可，认为施工管理手册上原告签字时都是空白页，具体内容是被告后期写进去的。经审查，该证据合法、有效，本院予以采信，但2019年10月1日合同约定的工程项目并未完工，《家庭居室装饰装修工程施工合同》第十五条第一款中明确约定“竣工”是指合同中约定的工程内容全部完成，经双方验收合格，当合同约定工程内容未完成时，即使原告在竣工验收单上签字，仍不能视为竣工。 根据原告的陈述及本院采信的证据，本院认定事实如下：2019年5月25日原、被告签订了《家庭居室装饰装修工程施工合同》，原告将位于××县.8平米的住宅楼房一套按照包工并部分包料的方式承包给被告，工期95天，工程造价为70000元。合同签订后，原告已按照合同约定方式分期向被告支付了全部工程款。2019年6月10日被告开始动工。2019年11月10日被告为原告刮腻子、2019年11月12日贴壁纸，窗帘至今未安装。 本院认为，本案案由应为装饰装修合同，而不是建设工程施工合同纠纷。原告夏增运与被告润宅装饰公司签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，是双方的真实意思表示，双方应按照合同约定履行各自的义务。原告已按照合同约定分期向被告支付了全部工程款，被告应在合同约定的工期内竣工。按照该合同第八条第一款第一项约定，因工程量变化或设计变更的，工期应当顺延。因水电路改造及防水工程系增项项目，原告额外花费4200元，被告的施工管理手册水电路预测表备注增加部分总金额在1000-5000元的，工期顺延10-15天，因此工程工期应在原来的95天基础上顺延15日，即工程竣工日期应为2019年9月28日，但被告2019年11月10日为原告刮腻子，2019年11月12日贴壁纸、窗帘至今未安装,合同约定的项目未完工，工程未竣工。润宅装饰公司未在合同约定的工期内完成相应的装饰装修工程，应承担相应的违约责任。参照原被告签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》第十二条第四款第一项对工程延误的赔付标准，工程每延误一日被告应向原告支付本合同工程造价金额0.5‰的违约金，即违约金为35元/日（工程总价70000元×0.5‰），合同约定工程竣工日期为2019年9月28日，被告应给付原告2019年9月28日起至实际竣工之日(安装窗帘之日)止的工程延误违约金。被告提出原告在工程竣工验收单上签字，工程已于2019年10月1日竣工验收的辩论意见，因《家庭居室装饰装修工程施工合同》第十五条第一款中明确约定“竣工”是指合同中约定的工程内容全部完成，经双方验收合格，当合同约定工程内容未完成时，即使原告在竣工验收单上签字，仍不能视为竣工,故对被告的辩论意见本院不予采纳。被告辩称窗帘属于赠品，不在合同约定的工期范围内，但双方未在合同中明确约定赠品不在工期之内且原被告在合同中约定的赠品除窗帘之外还有集成灯、水槽龙头、暖风浴霸等项目，而这些项目应视为该装饰装修工程的一部分，应按照合同约定的工期履行，故对被告的该项辩论意见本院不予采纳。本院于2019年12月10日收到被告提交的书面管辖权异议申请书，因该申请已经超过法律规定的答辩期，对该异议本院不再进行审查。 综上，被告润宅装饰公司应为原告夏增运安装窗帘，并按照35元/日的标准给付原告夏增运工程延误违约金。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十七条、第一百四十四条的规定，判决如下： 一、内蒙古润宅装饰工程有限公司于本判决生效之日起5日内为夏增运安装窗帘； 二、内蒙古润宅装饰工程有限公司于本判决生效之日起15日内给付夏增运工程延误违约金（按35元/日的标准，从2019年9月28日起计算至安装窗帘之日止）。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费50元（原告预交50元），由内蒙古润宅装饰工程有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于乌兰察布市中级人民法院。 审判员  李恩梅 二〇二〇年一月十六日 书记员  乌日娜 附: 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百二十七条人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出。人民法院对当事人提出的异议，应当审查。异议成立的，裁定将案件移送有管辖权的人民法院；异议不成立的，裁定驳回。 当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。