西安市未央区人民法院民 事 判 决 书  (2019)陕0112民初1152号 原告：西安和平中学。住所地：西安市凤城二路41号。统一社会信用代码 526101007350786427。法定代表人：杨积棋。委托诉讼代理人：杨宏战，北京市滕之信律师事务所律师。被告：山东海瀚消防设备安装工程有限公司。住所地：山东省德州市经济技术开发区长河街道办事处东方红路华腾御城8号楼13层6号。统一社会信用代码 91371400695438665E。法定代表人：刘金东。被告：山东海瀚消防设备安装工程有限公司德州天衢路分公司。住所地：德州天衢路南华腾丽晶大厦13层1301号。统一社会信用代码 91371400079680511R。负责人：梁福船。共同委托诉讼代理人：宋晓光，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。被告:孙占荣，男，1963年6月14日出生，汉族，住陕西省商南县。原告西安和平中学（以下简称和平中学）与被告山东海瀚消防设备安装工程有限公司（以下简称海瀚公司）、山东海瀚消防设备安装工程有限公司德州天衢路分公司（以下简称海瀚公司德州天衢路分公司）、孙占荣合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告和平中学的法定代表人杨积棋及委托诉讼代理人杨宏战，被告海瀚公司、海瀚公司德州天衢路分公司的共同委托诉讼代理人宋晓光及被告孙占荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告和平中学向本院提出诉讼请求：1、解除其与被告2018年2月2日签订的《消防工程施工合同》，判令被告返还其已支付工程款163000元；2、被告赔偿因违约给其造成的直接损失10万元，按照约定承担违约金至款项付清之日止；3、三被告对其诉讼请求共同承担连带赔偿责任；4、本案诉讼费由被告承担（包括但不限于案件受理费、公告费、鉴定费等）。事实及理由： 2018年2月2日，其与被告签订《消防工程施工合同》，约定其教学、宿办楼火灾自动报警系统和消防栓系统施工工程由被告承包，承包方式为包工包料包验收，自动报警系统为海湾牌，工期自2018年2月6日至2018年4月6日，总工期60天，工程总造价208000元。合同签订后，其先后向被告支付163000元，但被告严重违约，致使工程至诉讼之日尚处于未完成状态，最终导致消防工程未验收，学校招生受到影响，直接损失达10余万元。故其诉至法院，请求判如所请。被告海瀚公司、海瀚公司德州天衢路分公司辩称，其从未承包过和平中学教学宿办楼火灾自动报警系统和消防栓系统施工工程，其不认识被告孙占荣也从未授权孙占荣签订合同，故请求驳回原告的诉讼请求。被告孙占荣辩称，其仅收到原告支付的工程款128000元，原告要求其返还工程款163000元的诉讼请求无事实依据。合同签订后，其按约购买原材料并组织人员施工，但原告并未按照合同约定支付工程款，截止2018年5月15日，其施工总量已达99%，而原告支付的工程款远远低于合同约定，故其享有先履行抗辩权。另外，造成工期无法完工的主要原因系原告不能按期支付工程款，其无过错，故原告要求其赔偿直接损失并支付违约金的诉讼请求，无事实依据。综上，请求驳回原告的全部诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据相关证据，本院认定事实如下：2018年2月10日，原告和平中学（发包人、乙方）与被告孙占荣（承包人、乙方）签订《消防工程施工合同》，约定乙方承包甲方和平中学教学宿办楼火灾自动报警系统和消火栓系统，工程承包方式为包工包料验收，自动报警系统定为海湾牌，合同工期自2018年2月6日至2018年4月6日，工期60天，工程价款合计208000元；合同签订后所需施工机具、人员到场后支付合同总价款的30%材料款，待施工进行到总量50%后支付合同总价款的30%，工程全部竣工后，达到初验标准再支付合同的25%，交工验收后十五天内支付10%，余工程总造价的5%作为质保金，一年质保期满后无质量问题一周内一次付清；工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程中造价的千分之二的违约金。被告孙占荣在该合同乙方合同经办人处签名并加盖海瀚公司德州天衢路分公司公章。合同签订后，原告和平中学于2018年2月12日向被告孙占荣支付30000元，于2018年3月16日支付20000元，于2018年3月22日支付10000元，于2018年3月30日支付5000元，于2018年4月3日支付13000元，于2018年4月12日支付20000元，于2018年4月13日支付10000元，于2018年5月9日支付30000元，于2018年5月23日支付20000元。2018年7月6日，原告和平中学向被告孙占荣的工人李刚、张盼娃支付5000元，李刚、张盼娃出具《领条》一份，并称被告孙占荣承诺该笔款项在结算工程款时一并结算。上述工程款金额合计163000元。被告孙占荣另行购买了部分设备并进行施工，但未在合同约定的时间施工完毕，后和平中学的消防工程未能按时验收。诉讼中，原告和平中学向本院提出鉴定申请，申请对其与被告现场确认的已施工部分的人工费用进行鉴定。经本院委托西安市中级人民法院，陕西俊杰工程造价咨询有限公司作出陕俊杰工字【2019】第336号《司法鉴定意见书》，鉴定意见为涉案已完工程的人工费用70998.61元,原告和平中学支付6000元鉴定费。庭审中，原告和平中学和被告孙占荣均认可孙占荣支付了38224元设备款及10000元地材费用。原告和平中学向本院明确违约金的计算方式，以208000元为基数按照合同约定的日计千分之二的标准自2018年4月11日起计算至2019年12月31日，合计262080元。另查，被告海瀚公司、海瀚公司德州天衢路分公司在诉讼中向德州市德城区刑警大队报案，德州市德城区刑警大队对涉案《消防工程施工合同》中海瀚公司德州天衢路分公司的公章进行鉴定，德州市公安局物证鉴定研究中心作出德公物鉴字【2019】959号《文件检验鉴定书》，鉴定意见为海瀚公司德州天衢路分公司在《消防工程施工合同》中的印文与提供的样本相同内容的印文不是同一枚印章盖印的。被告孙占荣称，其向案外人孙绍禄支付费用，由孙绍禄在《消防工程施工合同》上加盖被告海瀚公司德州天衢路分公司的印章，孙绍禄自称海瀚公司德州天衢路分公司员工，但未向其出具授权委托书及介绍信等，涉案工程由其个人实际施工，工程款也由和平中学向其支付。本院认为，本案的争议焦点为：1、被告孙占荣是否应当同时向原告和平中学支付直接损失及违约金；2、被告海瀚公司、海瀚公司德州天衢路分公司是否应当对被告孙占荣的应付款项承担连带赔偿责任。原告和平中学与被告孙占荣签订的《消防工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的禁止性规定，合法有效，各方均应依约履行。合同签订后，原告和平中学向被告孙占荣支付工程款163000元，被告孙占荣未按约定完成工程，致使和平中学的消防工程未能按时验收，合同目的无法实现，故原告和平中学要求解除其与被告孙占荣签订的《消防工程施工合同》的诉讼请求，于法有据，本院予以支持。被告孙占荣已完成人工费用经鉴定为70998.61元，购买38224元设备及10000元地材，上述费用合计119222.61元，故被告孙占荣应向原告和平中学返还已支付工程款43777.39元（163000元-119222.61元）。直接损失及违约金部分，被告孙占荣违约，致使消防工程未能按期验收，构成违约，现原告和平中学要求被告孙占荣支付直接损失10万元并承担违约金262080元，标准过高，本院结合原告和平中学的损失以及被告孙占荣的违约情况，酌情判令被告孙占荣向原告和平中学支付50000元违约金。原告和平中学与被告孙占荣签订的《消防工程施工合同》虽加盖名称为“海瀚公司德州天衢路分公司”的公章，但经鉴定该公章与被告海瀚公司德州天衢路分公司在工商局登记备案的公章不一致。被告孙占荣在庭审中承认该印章由案外人孙绍禄提供，但孙绍禄未向其出具授权委托书及介绍信等，其对该印章的真实性并不知晓。另外，涉案工程的工程款一直由原告和平中学向被告孙占荣个人支付，并未向被告海瀚公司德州天衢路分公司支付。综上，原告和平中学提供的证据不足以证明其与被告海瀚公司德州天衢路分公司存在合同关系，也无法证明被告孙占荣与被告海瀚公司德州天衢路分公司存在关系，故原告和平中学要求被告海瀚公司、海瀚公司德州天衢路分公司对被告孙占荣的债务承担连带赔偿责任的诉讼请求，证据不足，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、解除原告西安和平中学与被告孙占荣于2018年2月10日签订的《消防工程施工合同》；二、被告孙占荣于本判决生效之日起十日内退还原告西安和平中学工程款43777.39元；三、被告孙占荣于本判决生效之日起十日内支付原告西安和平中学违约金50000元；四、驳回原告西安和平中学其余诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费6923元（原告已预交），原告西安和平中学负担5191元，下余1732元由被告孙占荣负担，于本判决生效之日起十日内给付原告西安和平中学。鉴定费6000元（原告已预交），由被告孙占荣负担，于本判决生效之日起十日内给付原告西安和平中学。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。                                审  判  长    刘  鑫                               人民陪审员    樊魁元                               人民陪审员    史西萍   二〇二〇年一月十七日 法 官 助理    李  雪书  记  员    王佳敏  1