宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院民 事 判 决 书（2019）宁0104民初10943号原告：宁夏领航交通建设工程有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区兴隆南街117-1号营业房。法定代表人：袁文忠，该公司执行董事。委托诉讼代理人：马巍，宁夏辅德律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨梦薇，宁夏辅德律师事务所律师。被告：宁夏鸿天房置业有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区南薰东路天都十六区9号楼3单元3001室。法定代表人：苟胜利，该公司总经理。原告宁夏领航交通建设工程有限公司（以下简称领航公司）与被告宁夏鸿天房置业有限公司（以下简称鸿天房公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年7月9日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告领航公司的委托诉讼代理人马巍、杨梦薇到庭参加诉讼，被告鸿天房公司经本院公告送达开庭传票未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。领航公司向本院提出诉讼请求：1.判令鸿天房公司支付领航公司工程款901783元、逾期付款利息76582.9元（按中国人民银行同期同类人民币贷款基准年利率暂计至2019年7月1日，并主张利息支付至实际履行之日止）；2.本案诉讼费、保全费等由鸿天房公司承担。事实与理由：2016年9月20日，领航公司与鸿天房公司签订《天都十六区一期地下停车场坡道及交通设施工程施工合同》，约定鸿天房公司将“天都十六区一期”地下停车场坡道及交通标线、交通标识施工工程交由领航公司施工，工程价款为700000元包干价，工期为领航公司收到鸿天房公司书面通知后进场施工50个工作日，工程款支付时间及方式为2017年8月30日具备付款条件支付至结算价款的95%，余结算价款的5%作为质保金，质保期满一年后14日内无遗留问题一次性无息返还。合同签订后，领航公司于2016年9月30日组织人员进场，发现现场堆积大量前期施工产生的垃圾，且地下车库踢脚线总包方也未进行施工，为保证正常施工及施工质量，领航公司与鸿天房公司现场负责人员协商后对垃圾进行了清理并对踢脚线进行施工，该部分的施工内容不包括在合同内容中，工程造价共计201783元。2016年11月30日，领航公司施工完毕并多次要求鸿天房公司进行验收，鸿天房公司均以各种理由推诿。2019年3月20日，鸿天房公司向领航公司发送短信通知，要求领航公司于2019年3月31日前携带相关资料进行结算，但结算过程中双方就上述合同外的施工造价无法达成一致，鸿天房公司拒绝对案涉工程总工程量进行确认，故诉至法院。鸿天房公司未作答辩。根据当事人的陈述和本院审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年9月20日，领航公司与鸿天房公司签订《施工合同》，约定鸿天房公司将天都十六区一期地下停车场坡道及交通标线、交通标识工程交由领航公司施工。工期为领航公司收到鸿天房公司书面通知后进场施工，在50个工作日内完成所有工程。工程款为合同包干价700000元，付款方式为2017年8月30日具备付款条件，进行付款，鸿天房公司支付至结算价款的95%，余结算价款的5%作为质保金，质保期满一年后14日内无遗留问题一次性无息返还。领航公司在工程交工验收后5日内向鸿天房公司提交保修书，保修期一年，保修期从鸿天房公司代表最终签字之日算起。合同签订后，领航公司组织人员进场施工。2017年10月28日，领航公司向鸿天房公司提交《工程竣工结算申请表》，载明：“宁夏鸿天房置业有限公司，我方已完成了天都十六区一期地下停车场坡道及交通标线、标识工程全部合同约定内容，合同造价为70万元（合同包干价）。经现场验收全部达到合格标准。目前所承担项目已具备竣工验收条件，按施工合同的规定，现提请工程竣工结算，并上报竣工结算相关资料四套，请建设单位对我公司提交的结算资料进行审核确认。工程管理部门审核意见：请成本部先行进行工程量核算，部门负责人：刘志明”。领航公司陈述施工现场堆放大量垃圾且踢脚线未作，并向本院提交《工程现场签证确认单》，载明：“1.天都十六区一期地下车库垃圾清理外运及卫生打扫（负一、负二层、储藏室、应急通道等全部地面），面积：68640㎡×1.2元=82368元；2.天都十六区一期地下车库踢脚线，墙体负一层5241㎡；负二层5241㎡；立柱2.4m×870个=2088㎡，合计：12570m×9.5=119415元。工程部总工办意见：依据双方现场商定卫生清运费为0.8元/㎡，踢脚线请成本部核定，刘志明，2017.10.30”。领航公司向本院提交的《地下一层组合平面图》中载明地下室总面积64790.8㎡。2019年10月20日，刘志明出具《情况说明》一份，载明：“就宁夏领航交通建设工程有限公司（以下简称领航公司）施工天都十六区一期地下停车场坡道及交通标识工程一事，领航公司于2016年年底申请宁夏鸿天房置业有限公司（以下简称鸿天房公司）对工程进行竣工验收，当时我是鸿天房公司工程部总负责人，我带领工程部的薛志发、成本部的刘慧琴共同对工程质量进行了验收并确认质量合格。另外就领航公司对施工前地下室堆积垃圾的清运、未施工的踢脚线工程进行施工的内容确不属于领航公司合同内的施工内容，因鸿天房公司自身的原因无法完成此工程内容，故经双方负责人协商，由领航公司进行施工该项工程内容后，通过工程现场签证单的形式给予领航公司合同外追加工程量并结算。以上情况属实，特此说明”。后领航公司与鸿天房公司对合同外工程价款无法达成一致意见，鸿天房公司未与领航公司结算，也未支付工程款，故领航公司诉至本院。另查明，在本院审理的（2018）宁0104民初2153号朱玉涛与鸿天房公司、陕西泾渭建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷一案中，鸿天房公司在庭审时陈述刘志明是鸿天房公司工程部部长。本案审理过程中，本院对刘志明进行询问，刘志明陈述领航公司提交的《工程竣工结算申请表》、《工程现场签证确认单》、《情况说明》中刘志明的签字系其本人所签，领航公司施工了踢脚线工程及垃圾清运，但踢脚线工程价格需要鸿天房公司成本部核算，具体金额刘志明不清楚且具体工程量需要核算。本院认为，领航公司与鸿天房公司签订《施工合同》，约定鸿天房公司将天都十六区一期地下停车场坡道及交通标线、交通标识工程交由领航公司施工，领航公司与鸿天房公司之间建设工程施工合同关系成立。领航公司已按照合同约定履行了施工义务，案涉工程虽未进行结算，但鸿天房公司工程部部长刘志明在领航公司提交的《工程竣工结算申请表》中签字确认，表明2017年10月28日案涉工程已完工。根据合同约定，鸿天房公司应向领航公司支付工程款665000元（700000元×95%）。合同约定预留5%的质保金即35000元（700000元×5%），质保期为一年即2018年10月27日质保期届满，案涉工程经鸿天房公司工程部部长刘志明出具《情况说明》，已验收合格，故鸿天房公司应于2018年11月11日前向领航公司支付质保金35000元。对于领航公司主张的合同外垃圾清理款项，双方签订的《工程现场签证确认单》中鸿天房公司工程部部长刘志明确认卫生清运费为0.8元/㎡，案涉工程地下室总面积为64790.8㎡，故鸿天房公司应向领航公司支付垃圾清理款项51832.64元（64790.8㎡×0.8元/㎡）。对于领航公司主张的踢脚线款项，领航公司未向本院提供证据证明双方商定的踢脚线价格及领航公司完成的踢脚线工程量，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果”，领航公司应承担举证不能的不利后果。综上，鸿天房公司应支付领航公司工程款751832.64元（665000元＋35000元＋51832.64元）。鸿天房公司未按时支付工程款，应向领航公司支付逾期付款利息，本院确定鸿天房公司按中国人民银行同期同类人民币贷款基准年利率4.75%支付665000元自2017年10月28日至2019年9月19日的利息59840.77元（665000元×4.75%+665000元×4.75%÷12个月×10个月+665000元×4.75%÷360天×22天），按中国人民银行同期同类人民币贷款基准年利率4.75%支付51832.64元自2017年10月30日至2019年9月19日的利息4650.54元（51832.64元×4.75%+51832.64元×4.75%÷12个月×10个月+51832.64元×4.75%÷360天×20天），按中国人民银行同期同类人民币贷款基准年利率4.35%支付35000元自2018年11月11日至2019年9月19日的利息1302.58元（35000元×4.35%÷12个月×10个月+35000元×4.35%÷360天×8天），以上合计65793.89元，并按中国银行间同业拆借年利率4.20%支付751832.64元自2019年9月20日起至本判决确定的付款之日止的利息。鸿天房公司经本院传票传唤未到庭，视为对其诉讼权利的放弃。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：一、被告宁夏鸿天房置业有限公司于本判决生效之日起五日内支付原告宁夏领航交通建设工程有限公司工程款751832.64元、利息65793.89元，并按中国银行间同业拆借年利率4.20%支付751832.64元自2019年9月20日起至本判决确定的付款之日的利息；二、驳回原告宁夏领航交通建设工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费13584元，公告费300元，合计13884元，原告宁夏领航交通建设工程有限公司负担1607.60元，被告宁夏鸿天房置业有限公司负担12276.40元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审 判 长  赵晓颖人民陪审员  王秋灵人民陪审员  王亚非二〇一九年十二月二十五日法官 助理  王 婷书 记 员  郭 娟附：本案适用的相关法律、司法解释《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。履行告知书依法履行生效法律文书确定的义务，是每一位当事人应尽的法律责任。如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施。1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行的财产；2.将被执行人纳入失信人员名单；3.对被执行人限制高消费、限制出入境；4.采取罚款、搜查、拘留等强制措施；5.情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。