湖南省龙山县人民法院民 事 判 决 书（2019）湘3130民初2676号原告：王某，男，1966年11月15日出生，土家族，龙山县人，住龙山县。被告：王某某，女，1969年3月26日出生，土家族，龙山县人，住湖南省怀化市鹤城区。原告王某与被告王某某承揽合同纠纷一案,本院于2019年11月12日立案后，依法适用简易程序，于2020年1月10日公开开庭进行了审理。原告王某、被告王某某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告王某向本院提出诉讼请求：1.判令被告王某某支付原告王某葡萄园钢棚架制作安装费用78,200元；2.判令由被告承担本案诉讼费用。庭审过程中，原告增加诉讼请求，要求解除原、被告双方签订的《葡萄园钢棚架制作安装承包合同》。事实和理由：2016年3月29日，被告王某某为其马蹄寨花桥生态葡萄园（以下简称“葡萄园”）钢棚架制作安装，找到原告王某开办的龙山县飞哥钢构、板房制作基地（以下简称“飞哥钢构”），双方协商一致签订了《葡萄园钢棚架制作安装承包合同》。合同约定了棚架质量标准、结算方式、双方责任义务、争议解决方式等。被告王某某支付了订金49,600元，在原告王某按合同将棚架安装起后（应王某某要求留了三块地给其种菜），被告王某某找理由不复尺验收，拖延支付工程款，原告只好自己复尺测得棚架面积7,100平方米，按合同均价18元/平方米计算，被告尚欠原告工程款78,200元，双方未能协商一致，故诉请法院支持原告的诉讼请求。被告王某某辩称，一、被告按合同办事，已预付定金10,000元、材料款39,600元，是原告王某拖延工期，至今尚有2,000多平方米没有完工，工程不做完不能付钱。二、大棚出现质量问题，薄膜没有盖牢，破烂后影响葡萄生长和产量。三、施工中损坏葡萄树苗。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了举证质证。对双方当事人无异议的证据，原告王某提交的《葡萄园钢棚架制作安装承包合同》，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：1、原告王某提交的钢棚架面积测量表，面积7100平方米。被告质证认为，面积过大。2、法院三名干警会同原、被告双方一起到龙山县马蹄寨花桥生态葡萄园实测的钢棚架面积表，面积6816.4235平方米。被告质证认为，测量时其只能看到一头，其单独测量只有6400多平方米。评议认为，法院干警会同原、被告双方现场实测钢棚架面积表，有双方当事人签字确认，来源合法、客观真实，与本案有关联性，应作为本案的有效证据，予以确认。原告王某提交的7100平方米的面积表，不予采纳。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年3月29日，被告王某某为其经营的马蹄寨花桥生态葡萄园（以下简称“葡萄园”）钢棚架制作安装，找到原告王某经营的龙山县飞哥钢构、板房制作基地（以下简称“飞哥钢构”），双方协商一致签订《葡萄园钢棚架制作安装承包合同》。合同约定，一、棚架质量标准，飞哥钢构提供棚架大样图，注明钢材品种、型号。二、结算方式，按实地面积7,330平方米，总价132,000元计算，超出的平方按单价计算补；验收合格后支付结算工程总额的60%，留10%的质保金，按实际完工工期起算，12个月内无质量问题后一星期内支付全部余款。三、双方责任义务，飞哥钢构应提前通知葡萄园大棚材料到位的时间，双方共同对到位的材料进行质量验收、确认和签字；飞哥钢构负责安全、文明施工，并保证现场安装人员不少于4人，采取合理的安全施工措施，维护和保证作业人员的健康和施工安全，发生安全事故葡萄园不承担任何责任；葡萄园提供施工临时用电和住宿，被盖和伙食飞哥钢构负责；逾期支付工程款按应付款每天千分之一计付违约金；飞哥钢构应保证棚架质量，实际延误的时间按应付款每天千分之一进行违约赔偿（若遇天灾、狂风暴雨、冰雹除外）。四、双方在执行本合同中所发生的一切争执和争议应及时友好协商解决，葡萄园若有变更棚架尺寸应与飞哥钢构提前商量，一方不得自行做主，否则另一方负全部责任。五、安装地点及交付日期（此处为空白，前面有补写的交货时间为1个月，从签订合同时起计算）。合同签订后，被告王某某支付了定金10,000元；棚架材料到工地后又支付了39,600元材料款。棚架安装过程中，被告王某某没有全程监督，中途有要利用地方种菜的说法，现场施工的原告王某的妻子等人留了三块地给王某某种菜。棚架安装过程中，施工工人应被告王某某的要求，对棚架弧形支架进行了加装加固。安装完工后，原告王某陈述于2016年9月份要求被告王某某验收。王某某陈述是2016年12月份对方要求其验收，但因工程延期、未完工（有三块地没有安装）、存在质量问题，其才没有验收。钢棚架被告王某某已使用3年。在原告诉至本院后，经法庭主持，原、被告共同对马蹄寨花桥生态葡萄园钢棚架制作安装面积进行了实地测量，测得面积6,816.4235平方米。另查明，飞哥钢构和葡萄园均未进行工商核准注册；被告对原告未安装的三块空地已经利用，原告王某要求解除合同，拒绝对余下三块地继续安装，合同目的已不能完全实现。本院认为，原告王某以其经营的龙山县飞哥钢构、板房制作基地与被告王某某经营的马蹄寨花桥生态葡萄园签订的《葡萄园钢棚架制作安装承包合同》系承揽合同，是双方的真实意思表示，不违反法律法规强制性规定，合法有效。本案立案案由建设工程合同纠纷改为承揽合同纠纷为宜。原告王某按合同约定的棚架大样图，注明的钢材品种、型号进行了钢棚架制作安装并要求验收，被告王某某理应及时验收，并按合同约定结算、给付报酬。被告王某某对原告交付工作成果使用3年，却拒绝验收复尺、拖延支付报酬的行为是不当的。如对方有违约行为，应按合同约定的违约责任予以追究。固然这其中有双方沟通的问题；有原告王某脾气、个性等原因存在，但这均不能成为使用他人工作成果却不复尺验收、不支付报酬的理由。被告王某某辩称的原告王某拖延工期，至今尚有2,000多平方米没有完工问题，查未施工部分有被告自身计划的原因，被告确实提出过要种菜的事，对加装弧形支架的事实也并不否认，并且被告主张的未施工三块地面积与合同约定面积减去施工实测面积相差甚远；辩称的大棚质量问题，不仅大棚已使用3年，超过质保期，也未提交证据予以确切证明，不予采纳；辩称的施工损坏葡萄树苗问题，系财产损害赔偿，如有证据可另案处理。经法庭主持，原、被告到实地测量，得原告王某已施工面积6,816.4235平方米。被告王某某对已使用钢棚架应按合同约定计算的单价18元/平方米给原告王某给付报酬，并抵减已经给付的49,600元。未安装的三块地，被告王某某已经利用，原告拒绝继续安装，要求解除合同。双方签订的《葡萄园钢棚架制作安装承包合同》已无继续履行的可能，不能完全实现合同目的，应予解除，合同解除后双方如认为有必要可以就违约损失自行协商或另案处理。综上所述，原告王某诉请解除与被告王某某签订的《葡萄园钢棚架制作安装承包合同》，予以支持；请求被告王某某给付工程款78,200元，支持给付报酬73,095.62元。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条、第二百五十一条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、限被告王某某于本判决生效之日起十日内给付原告王某葡萄园钢棚架制作安装报酬73,095.62元。二、解除原告王某与被告王某某于2016年3月29日签订的《葡萄园钢棚架制作安装承包合同》，合同终止履行。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应该按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1,755元，减半收取877.5元，由被告王某某负担814元，原告王某负担63.5元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院。审判员 叶 林二〇二〇年一月十五日书记员 朱政宇附页本案适用的法律条文《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(五)法律规定的其他情形。第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付;工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。