四川省资阳市雁江区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川2002民初6191号 原告：刘翠萍，女，1964年11月22日出生，汉族，住四川省泸州市龙马潭区。 被告：资阳市匠品装饰工程有限公司，住所地资阳市雁江区宝台路中铁滨江国际一期2号楼1层5、6号，统一社会信用代码91512002MA62K5504C。 法定代表人：张宇。 原告刘翠萍与被告资阳市匠品装饰有限公司（以下简称匠品公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年12月19日立案受理，依法适用简易程序于2020年1月9日公开开庭进行了审理。原告刘翠萍到庭参加诉讼，被告匠品公司经合法传唤未到庭，本案现已审理终结。 原告刘翠萍向本院提出诉讼请求（庭审中变更）：1.请求判令被告匠品公司返还超出合同价款的装修费22,248元及支付违约金22,560元；2.本案诉讼费由被告承担。事实及理由：2018年8月28日，原、被告双方签订装修合同，被告承包原告位于凯旋国际的房屋装修工程，约定：包工、包料价款为112,800元，工期为2018年8月26日至2018年11月26日，合同签订后，原告按照约定先后向被告支付的有票据的工程款款项是85,800元，但被告并没有约定期限完成房屋装修，经原告多次催促，被告于2018年12月22日写下承诺书，认可因自身原因造成工程延误，承诺完工时间为2019年1月20日，否则承担总价款20%的违约金，截止2019年3月，被告仍然无法完工，为完成装修工程，原告只得继续出资购买装修材料并并请工人施工支付人工费用合计40,000多元，超过合同约定价款20,000多元，经多次协商无果，迫于无奈，诉至法院。请求支持原告的如上请求。 被告匠品公司未出庭应诉亦未提供书面答辩意见。 原告围绕其诉讼请求依法提供了证据，被告匠品公司未到庭，自动放弃了对原告所举的证据发表质证意见，对原告所举的证据本院作如下认证：原告提供的证据①原告刘翠萍的身份证复印件、被告匠品公司的工商登记注册网上信息打印件、法定代表人张宇的身份证复印件，该组证据的形式、来源合法，且能够证明本案当事人的基本身份情况，予以确认；证据②《装饰工程合同》1份、收据4份、借条1份、《承诺书》1份、手机转款凭证打印件13份，从《装饰工程合同》载明的内容“发包人（以下简称甲方）：刘翠萍138××××8029，承包方（以下简称乙方）：匠品公司，…第一条.工程概况1.1工程地点：凯旋国际28栋12楼03号，1.2工程承包方式，双方商定采取下列第⑴种承包方式：⑴乙方包工、包全部材料（以预算表为准）。1.3工期90日，工期为2018年8月26日……2018年11月26日，1.4合同价款：本工程合同价按照预算价执行（附加预算书），本合同工程造价为（人民币）：112800金额大写：壹拾壹万贰仟捌佰圆整，…第十六条.其他约定条款，合同签订预付定金12800整，水电基础工程完工验收合格付工程总款金额的30%即30000元整，泥工工程验收合格付工程总款金额的30%即30000元整。木工工程完工验收合格付工程总款金额的30%即30000元整。漆工工程完工验收合格付工程款5%即5000元整。工程完工验收合格付清工程全额尾款即5000元整。本工程采用包干制，在后期施工过程中不再额外增加费用，施工方承担安全生产责任。甲方：刘翠萍（签名），乙方：匠品公司（公章），法定代表人：张宇（签名），2018年08月28日”，可以看出，原、被告双方在2018年8月28日，经协商自愿签订了装饰装修合同，原告将自己所有的位于凯旋国际住房交由被告进行装修，实行包工、包料，装修价款为112800元，整个装修不再增加任何费用，工程期限为3个月，原告根据工程进度向被告支付装修款项。从收条载明的内容“ⅰ入账日期：2018年8月28日，交款单位.凯旋28-12-3，收款方式.转账，人民币（大写）壹万贰仟捌佰圆整，￥12800.00，收款事由.房屋装饰工程款（匠品公司公章）.张宇（签名）18年8月28日；ⅱ入账日期：18年9月25日，交款单位.凯旋国际28-12-3，收款方式.转账，人民币（大写）叁万圆整，￥30000.00，收款事由.房屋装饰工程款（匠品公司公章）.张宇（签名）18年9月25日；ⅲ入账日期：18年12月22日，交款单位.凯旋国际28-12-3，收款方式.转账，人民币（大写）叁万圆整，￥30000.00，收款事由.房屋装饰工程款（匠品公司公章）.张宇（签名）18年12月22日；ⅳ日期：19年3月15日，收到凯旋国际28-12-3，房屋装饰工程款￥7000.00整，经手人张宇（签名）；ⅴ张宇于2019年07月06日向刘翠萍借款，共计人民币￥6000.00元，大写陆仟圆整，兹定于2019年09月30日偿还，特此为据，借款事由及用途：房屋装饰材料款，借款人：张宇（签名），身份证号码：5110251981××××××××，借款人电话：180××××8588，2019年07月06日。”及手机转款凭证（ⅰ2018.8.28转12800.00；ⅱ2018.9.12转2000.00；ⅲ2018.9.20转3000；ⅳ2018.9.25转7000；2018.9.26转18000；ⅴ2018.10.06转2000；ⅵ2018.10.25转1000；ⅶ2018.12.20转10000；ⅷ2018.12.20转5000；ⅸ2018.12.21转10000；ⅹ2018.12.22转2000；2019.03.23转石材加工费张宇7000；Ⅰ2019.7.6转宝利源地板6000），可以看出，从2018年8月28日-2019年7月6日，原告先后向被告支付装修款项为：12800元＋30000元＋30000元＋7000元＋6000元＝85800元，微信、支付宝转款12800元＋2000元＋3000元＋7000元＋18000元＋2000元＋1000元＋10000元＋5000元＋10000元＋2000元＋7000元＋6000元＝85800元。从承诺书载明的内容“兹有匠品公司承接凯旋国际28-12-3房屋装修工程项目，因乙方匠品公司管理原因，造成工程延误，现做出如下承诺1工程完工时间2019年1月20日，保质保量完成，2如若到期未完成乙方承担合同所约定的违约责任即合同金额的20%违约金。承诺人:匠品公司（公章）.张宇（签名），2018年12月22日”，可以看出，被告匠品公司在合同约定的90日内未完工，在2018年12月22日书面承诺2019年1月20日之前完工，否则承担违约责任，支付合同金额20%的违约金。上述证据均有被告匠品公司的印章或者公司法定代表人张宇的签名，应予确认。③款项支付流水记录复印件、手机微信转账、支付宝转账信息打印件累计38份、收条【2019年5月23日，以收刘翠萍5200元，油漆工费（伍仟贰佰元）刘成彬（捺印.签名）】、广东增值税电子普通发票复印件（￥3210.47元）、万家乐产品保修卡复印件1份、手机短信打印件1份（原告与被告法定代表人张宇的短信：张宇.刘嬢嬢…2019年12月8日晚上18:58分，有事？1月9日早上10:09你厉害哈，敢藐视法庭，今天居然不出庭，不是藐视法庭，昨天和法庭说了的，来不来，我都退你钱，反正年后都要给你），从微信、支付宝转款记录显示的内容可以看出：因案涉房屋装修除已经支付了85800元外，原告通过转款方式，另外支付了材料及人工费为：390元＋500元＋1500元＋714元＋950元＋1800元＋1000元＋100元＋1350元＋500元＋100元＋150元＋4755元＋30元＋530元＋3200元＋500元＋1500元＋200元＋360元＋2600元＋600元＋2000元＋300元＋2000元＋60元＋100元＋500元＋200元＋300元＋1000元＋500元＋5000元＋200元＋1000元＋2000元＋1000元＋1000元＝40489元；购买灶具3210.47元；支付油漆工费5200元，合计40489元＋3210.47元＋5200元＝48899.47元，结合证据②显示的款项85800元，累计支付的装饰装修款项为85800元＋48899.47＝134699.47元；④不动产权证书复印件两份（川2019资阳本级不动产权第0006336号、川2019资阳本级不动产权第0006411号），该证据证明了案涉饰装修工程装修涉及的房屋基本情况，其证据形式、来源合法，且与本案有关，予以确认。 根据到庭当事人的陈述及对当事人所举证据的分析认定，查明事实如下，2018年8月28日，原、被告双方签订了《装饰工程合同》，被告承包了原告家庭的位于凯旋国际28栋12楼03号及28栋(Z)1-13-3号房屋装饰装修工程，约定以包工、包全部采料的包干制方式，工程价款为价款112,800元，不再额外增加任何费用，合同签订时预付定金12,800元，水电基础工程完工验收合格付工程总款金额的30%即30,000元整，泥工工程验收合格付工程总款金额的30%即30,000元整。木工工程完工验收合格付工程总款金额的30%即30,000元整。漆工工程完工验收合格付工程款5%即5000元整。工期为2018年8月26日-2018年11月26日，双方亦约定了按照总价款的20%承担违约责任。从2018年8月28日签订合同开始到案涉装饰装修工程结束，原告累计支付了装饰装修价款134,699.47元。2018年12月22日，被告向原告出具了书面承诺1份，认可工程延期系自身原因所致，并承诺在2019年1月20日之前完成工程，否则承担合同金额20%的违约金。2019年12月19日，原告诉来本院，要求被告退还原告超出合同约定所支付的装修款及承担延期完工的违约责任。 另查明，原告在庭审中陈述案涉装饰、装修工程的后期所购材料及人工均系被告安排，原告只是支付了工程材料费及人工费4万多元，本院在审理期间，被告曾电话告知法庭及与原告短信表示愿意退还原告超出合同价款的装修费用。 本院认为，原、被告双方在平等、自愿的基础上协商签订的《装饰工程合同》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，应属于合法、有效的合同，当事人应当按照合同约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。根据合同约定，原告应当承担的装饰装修价款应为112,800元（包工、包料，中途不增加任何费用），而原告提供的证据能够证明其实际支付的装饰装修价款为134,699.47元，已经超过合同约定的装饰装修价款即134,699.47元-112,800元=21,899.47元，故原告在本案中要求被告退还超过约定装修价款数额的请求，符合法律的规定，本院予以支持，虽然被告因自身原因导致装修工程延期，应当承担违约责任，但被告的违约行为并未给原告造成较大的经济损失，综合本案的实际情况，对被告承担的违约金数额本院酌定为8000元，据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下： 一、被告资阳市匠品装饰工程有限公司退还原告刘翠萍装饰装修价款21,899.47元； 二、被告资阳市匠品装饰工程有限公司向原告刘翠萍支付迟延完成装饰装修工程的违约金8000元； 三、驳回原告刘翠萍的其他诉讼请求。 上述款项于本判决生效之日起十日内付清。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费1582元，减半收取791元，由被告资阳市匠品装饰工程有限公司承担。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省资阳市中级人民法院。 审判员  李英 二〇二〇年一月十五日 书记员  毛宇