湖北省武汉市江汉区人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂0103民初1502号原告（反诉被告）：武汉美在晨健身管理咨询有限公司三金分公司，住所地武汉市江汉区新华路738号三金华都1期（B1地块）10栋1层商29。负责人：刘剑锋，经理。委托诉讼代理人：汪初建，湖北金楚律师事务所律师。委托诉讼代理人：阮文迪，湖北金楚律师事务所律师。被告（反诉原告）：上海翰威装饰设计工程有限公司，住所地上海市奉贤区海湾旅游区奉炮公路316号4幢116室。法定代表人：田新军，经理。被告：田新军，男，1979年5月12日出生，汉族，住湖北省蕲春县。上述两被告共同委托诉讼代理人：方超，湖北多能律师事务所律师。原告武汉美在晨健身管理咨询有限公司三金分公司（以下简称三金分公司）与被告上海翰威装饰设计工程有限公司（以下简称翰威公司）、田新军装饰装修合同纠纷一案，本院立案后，被告翰威公司向本院提出反诉，本院受理反诉并与本诉合并审理，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）三金分公司的负责人刘剑锋、委托诉讼代理人汪初建、阮文迪，被告（反诉原告）翰威公司及被告田新军的委托诉讼代理人方超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。三金分公司向本院提出诉讼请求：1.确认三金分公司与翰威公司签订的《美在晨健身三金店室内精装修合同》于2018年12月17日解除；2.判令翰威公司向三金分公司支付违约金58万元；3.判令田新军对第二项诉讼请求承担连带清偿责任；4.判令翰威公司与田新军共同承担本案的诉讼费用。事实与理由：三金分公司与翰威公司于2018年10月11日签订了《美在晨健身三金店室内精装修合同》一份，该合同约定：三金分公司将美在晨健身三金店室内精装修工程发包给翰威公司施工，工程地点在武汉市江汉区新华路738号三金华都1期10栋1层商29；工程承包方式为包工包料、包质量、包验收合格；装修工程暂定预算价为290万元，工程价款采取固定单价方式计价；工期为90天，装修工程一楼大厅、二楼大厅和楼梯走道部分的全部工程必须于2018年12月5日完工；二楼区域的全部工程必须于2018年12月5日完工；若因翰威公司原因导致工期连续延误超过7天，三金分公司有权解除合同，翰威公司按照室内精装修工程暂定合同价款的20%向三金分公司支付违约金。合同签订后，三金分公司按照合同约定积极履行义务，通过银行转账的形式向田新军共支付工程款82万元。翰威公司却一再延误工期，在合同约定期限内不能完成合同约定的装修工程，导致三金分公司遭受巨大的损失，合同目的不能实现。三金分公司于2018年12月17日向翰威公司发出《解除合同通知书》，按照合同约定，三金分公司与翰威公司的合同己经解除。经三金分公司调查了解，翰威公司系一家一人有限责任公司，田新军系翰威公司的股东、法人代表。在合同履行期间，翰威公司要求三金分公司将工程款汇入田新军的银行账户，翰威公司的财产与田新军财产存在混同，田新军应当对翰威公司的债务承担连带清偿责任。为此，三金分公司诉至法院。翰威公司、田新军辩称，1.同意解除与三金分公司签订的装修合同，但是合同解除时间应在三金分公司起诉时；2.工程延期是由于三金分公司没有按照合同第三条的约定支付工程进度款，并非翰威公司过错；3.三金分公司与翰威公司在2018年12月18日曾在公安机关的主持下达成一份和解协议，内容为由双方对于案涉工程的结算有一个明确的约定，三金分公司跟翰威公司结清工程款，翰威公司离场，协议中三金分公司未要求翰威公司承担违约责任。三金分公司未履行协议，反而在协议达成后第二天就起诉；4.按照造价咨询报告，三金分公司还应向翰威公司支付工程款1274936.04元；5.三金分公司要求田新军承担连带责任无法律依据。翰威公司向本院提出反诉请求：1.判令三金分公司支付翰威公司装修工程款1274936.04元；2.判令本诉及反诉诉讼费均由三金分公司承担。事实与理由：2018年9月初，翰威公司与三金分公司经多次洽谈达成合意，由翰威公司承建三金分公司三金店内的装饰装修工程。双方于2018年9月3日签订《普拉达健身会所三金店装修拆除合同》(以下简称“合同一”)，合同一签订后，翰威公司立即进入施工，并在合同一约定的工期内完成了拆除工作。拆除工作完成后，翰威公司要求与三金分公司就后期室内装修事宜订立合同，但三金分公司多次推诿，要求翰威公司抓紧时间，先行施工，并一再承诺会支付装修费用。翰威公司无奈，只得先行施工。至2018年11月4日，翰威公司已经完成了大半的工程，三金分公司仍未与翰威公司签订合同。在翰威公司多次催促后，三金分公司才与翰威公司签订了《美在晨健身三金店室6精装修合同》（以下简称“合同二”)：合同预算价290万元，按照施工进度付款，合同落款时间倒签至2018年10月11日。合同二签订后，经翰威公司多次催讨，三金分公司拒不支付应付的工程进度款，导致翰威公司无钱购买后期材料，雇佣的工人工资也无法按时发放，工人纷纷停止工作。翰威公司无奈，通过多部门与三金分公司协商工程款及民工工资支付事宜，在相关部门的协调下，三金分公司委托工程造价咨询机构对翰威公司已完成的工程量及结算金额进行评估，确认翰威公司实际完成的工程量对应的工程款总额为2094936.04元，但三金分公司除前期已经支付的82万元（包括合同一约定的拆除费用12万元）外，并未再向翰威公司支付任何款项。反而以违约为由，将翰威公司诉至法院。三金分公司针对反诉辩称，1.三金分公司未拖欠翰威公司的工程款，翰威公司主张拖欠的工程款无事实依据；2.三金分公司未委托翰威公司出具的造价工程报告书的第三方鉴定机构对翰威公司实施的工程量进行测算，三金分公司也不认可翰威公司出具的造价工程书及造价工程金额；3.翰威公司出示的造价咨询报告是一份有严重瑕疵的造价工程报告书；4.三金分公司按照与翰威公司达成的协议书的约定另行委托了一家第三方机构对翰威公司实施的工程量进行工程造价测算，工程量测算金额为953423.52元。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：三金分公司于2018年8月29日经登记成立。2018年9月3日，武汉美在晨健身管理咨询有限公司（以下简称美在晨公司）作为委托方，翰威公司作为受托方，双方签订《普拉达健身会所三金店装修拆除合同》，该合同约定，翰威公司承包美在晨公司位于武汉市江汉区新华路738号三金华都1期10栋1层商28普拉达健身会所三金店室内装修拆除工程，工程范围是美在晨公司所指定该普拉达健身会所三金店室内一层、二层的拆除项目及其产生垃圾的清运工作；工期为14天，自2018年9月4日至2018年9月17日；工程造价12万元；双方还约定了其他的权利义务。2018年10月11日，三金分公司作为发包方，翰威公司作为承包方，签订《美在晨健身三金店室内精装修合同》一份，该合同约定，三金分公司将位于武汉市江汉区新华路738号三金华都1期10栋1层商29美在晨健身三金店室内精装修工程发包给翰威公司；工程承包范围是原装饰拆除、室内装饰、水电安装及弱电工程；工程承包方式为包工包料、包质量、包验收合格；合同暂定预算价290万元，最终结算价以实际工程量为准，据实结算，最终结算价不能超过预算价10%；三金分公司自2018年9月27日起按照施工进度向翰威公司进行付款，翰威公司按照施工进度每月15日向三金分公司书面报告已完成工程量情况，三金分公司确认翰威公司完成工程量情况后，按照确认的工程量向翰威公司支付工程进度款，结算已经施工的部分工程款，三金分公司按照翰威公司施工进度向翰威公司支付已经完成部分70%的工程款，工程竣工并经三金分公司验收合格后三金分公司向翰威公司支付施工总进度款的80%的工程款；若经三金分公司催告后，翰威公司无法在三金分公司规定的时间履行义务或明确表示不履行义务的，三金分公司有权单方解除合同，本合同自三金分公司向翰威公司在本合同列明地址发出书面解除合同通知书之日起解除，合同解除后，翰威公司应向三金分公司返还所收取的全部价款并赔偿因此给三金分公司造成的全部经济损失；该合同还约定了其他的权利义务。上述合同签订后，翰威公司进场施工，自2018年9月19日至2018年11月22日，翰威公司共收到三金分公司的负责人代表三金分公司付款82万元。此后，翰威公司与三金分公司因后续工程进度款的支付发生争执，翰威公司亦未最终完成全部工程。2018年12月18日，三金分公司与翰威公司签订《协议书》一份，三金分公司、翰威公司协议一致，同意由三金分公司委托一家具有甲级资质的工程造价咨询公司对美在晨三金店室内装修工程进行工程量核算；双方同意按照委托的工程造价咨询公司核算的工程量作为结算工程款的依据；工程造价咨询公司2018年12月21日出具工程量核算报告时，双方对核算结果无异议，三金分公司向翰威公司支付剩余未支付的工程款，翰威公司工人及设备于2018年12月21日当天撤离施工现场；如双方对核算结果有异议，翰威公司工人及设备于2018年12月21日当天撤离施工现场，双方协商解决对于核算结果的分歧，协商不成的，可提起诉讼；工人工资和翰威公司拖欠材料供应商的货款由翰威公司负责支付，与三金分公司无关。此后，2018年12月20日，湖北万信工程造价咨询有限公司根据三金分公司的委托作出鄂万信咨字【2018】第321号《关于美在晨健身三金店室内精装修工程结算编制报告》，该报告载明：位于武汉市江汉区新华路738号三金华都1期10栋1层商29美在晨健身三金店室内精装修工程结算编制范围：施工图纸施工范围内的拆除、装饰基层处理及局部装饰面层；咨询结论：美在晨健身三金店室内精装修工程，由翰威公司承建，经测算结算金额为953423.52元。审理中，翰威公司向本院申请对涉案工程进行鉴定，但本院委托鉴定后，翰威公司无法提供相关资料，故鉴定不成。本院认为，三金公司与翰威公司签订的装饰装修合同合法有效。三金公司、翰威公司均履行了部分合同义务，双方因履行合同义务的先后顺序争执不下，不能达成一致意见，产生纠纷。关于工程款。按照三金分公司、翰威公司于2018年12月18日签订的《协议书》的约定，三金分公司委托湖北万信工程造价咨询有限公司作出鄂万信咨字【2018】第321号《关于美在晨健身三金店室内精装修工程结算编制报告》，评估测算翰威公司所施工工程包括拆除工程在内工程价款为953423.52元。双方均认可三金分公司已支付工程款82万元，因此，三金分公司尚欠翰威公司工程款133423.52元。翰威公司为证明其主张的工程款所提交的证据，不足以支持其诉讼主张。关于《美在晨健身三金店室内精装修合同》的解除。三金分公司、翰威公司于2018年12月18日就工程的结算签订《协议书》，表明双方自此不再履行合同，其实质为双方协商解除了合同，因此，应确认该合同于2018年12月18日解除。三金分公司主张合同于2018年12月17日解除，缺乏事实依据。关于违约金。根据合同的约定，违约方应承担相应违约责任，即违约方应向守约方支付相应的违约金，鉴于三金分公司、翰威公司均存在一定的违约行为，综合案件的实际情况，本院认为双方违约责任相抵，互不追究。综上所述，三金分公司的诉讼请求，本院部分予以支持；翰威公司的反诉请求，本院部分予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十三条第一款、第一百零七条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条的规定，判决如下：一、确认原告（反诉被告）武汉美在晨健身管理咨询有限公司三金分公司与被告（反诉原告）上海翰威装饰设计工程有限公司签订的《美在晨健身三金店室内精装修合同》于2018年12月18日解除；二、原告（反诉被告）武汉美在晨健身管理咨询有限公司三金分公司于本判决生效之日起十日内向被告（反诉原告）上海翰威装饰设计工程有限公司支付工程款133423.52元；三、驳回原告（反诉被告）武汉美在晨健身管理咨询有限公司三金分公司的其他诉讼请求；四、驳回被告（反诉原告）上海翰威装饰设计工程有限公司的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费9600元，由原告（反诉被告）武汉美在晨健身管理咨询有限公司三金分公司负担（已付）；反诉案件受理费8137元，由被告（反诉原告）上海翰威装饰设计工程有限公司负担7400元，原告（反诉被告）武汉美在晨健身管理咨询有限公司三金分公司负担737元[此款被告（反诉原告）上海翰威装饰设计工程有限公司已垫付法院，原告（反诉被告）武汉美在晨健身管理咨询有限公司三金分公司随判决付款一并给付被告（反诉原告）上海翰威装饰设计工程有限公司]。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。审 判 长  王劲松人民陪审员  郭家乐人民陪审员  陈桂荣二〇二〇年一月二十日书 记 员  曹丹阳