江苏省昆山市人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0583民初14323号原告(反诉被告)：昆山市周市万智耀家具维修服务部，住所地江苏省昆山市周市镇陆扬新阳西路122号8号房。经营者：张耀飞，男，汉族，1977年2月7日出生，住江苏省昆山市，该个体工商户经营者。委托诉讼代理人:周明，上海正源(昆山)律师事务所律师。委托诉讼代理人:李相春，上海正源(昆山)律师事务所律师。被告(反诉原告)：包立兵，男，1980年11月13日出生，汉族，住江苏省句容市。原告昆山市周市万智耀家具维修服务部与被告包立兵装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年7月18日立案后，依法适用简易程序于2019年8月26日公开开庭进行了审理,后因案情复杂,转为普通程序,依法组成合议庭于2019年10月31日公开开庭进行了审理。原告昆山市周市万智耀家具维修服务部的委托诉讼代理人周明（参加第一次庭审）、李相春（参加第二次庭审）到庭参加诉讼，被告包立兵到庭参加诉讼。现本案已审理终结。原告昆山市周市万智耀家具维修服务部向本院提出诉讼请求：1、判令解除原告与被告签订的装饰装修合同；2、判令被告双倍返还原告定金12000元；3、判令被告赔偿原告已付费用385元；4、判令被告赔偿原告经济损失1500元；5、本案全部诉讼费用由被告承担。事实与理由：原告与被告系装饰装修合同关系。合同约定：由被告负责位于昆山市橱柜等维修喷漆翻新工程，包工包料，按期完工，不得中途放弃施工，期限为2018年12月21日至12月30日。原告支付被告定金6000元。但被告施工过程中严重逾期，且施工质量不符合业主标准。2019年1月11日，被告当天宣布放弃施工。无奈原告自己施工。2019年1月13日，被告到施工处闹事，原告同意让被告第二天继续施工。2019年1月14日，被告再一次放弃施工，并在离开时破坏了局部墙面(已施工完成)，造成原告修复墙面维修费1500元。原告认为，被告违约在先，并造成原告损失。被告包立兵辩称,原告要求解除合同没有事实和法律依据。被告已经按照合同约定完成了合同义务，质量符合合同的约定。可能油漆发生氧化反应，稍微有点色差，但这是在法律允许范围之内的误差，也不可能和原告要求的一模一样。原告并没有提供充分的证据证明被告已完成的颜色与色板差距巨大，超过了误差的合理范围，而且业主已经实际接受了房屋，应当视为验收合格，双方的合同目的已经实现。因此原告认为被告已严重违约没有事实依据，也不存在无法实现合同目的情形，要求解除合同缺乏法律依据。被告完工超过合同约定期限的原因是温度过低，根据油漆的施工注意事项，不能在潮湿、寒冷的天气情况下施工，温度低于10度不能施工，由于当时是寒冷天气，无法施工，相应的工期应当顺延。因此被告并不构成违约。由于施工质量合格，被告不需要赔偿原告的经济损失，原告要求赔偿经济损失没有事实和法律依据。反诉原告包立兵向本院提出反诉请求：判决反诉被告向反诉原告支付价款14000元，反诉案件受理费由反诉被告承担。事实与理由：双方签订装修合同之后，反诉原告依据合同约定进行了施工，并经业主验收合格，现已交付使用，但反诉被告至今未支付余款14000元。反诉被告昆山市周市万智耀家具维修服务部辩称，双方合同已经解除，因反诉原告无法达到施工标准，颜色差距大，且其也在微信中明确不做了，故在其未完成工程的情况下主张剩余全部款项不合理，且该工程经业主使用是由于反诉被告重新返工达标后交付业主使用的，与反诉原告无关，请求驳回反诉原告的反诉请求。本院经审理认定事实如下：原被告签订装饰装修施工合同，约定被告（乙方）为原告（甲方）施工，施工地点为昆山市XX园XX号房，内容为：木门13樘反正面、客厅餐厅橱柜、大客厅橱柜导台木制（家具）、洗浴卫生间木制柜类改色翻新喷漆，车库门木制喷油性漆；工程要求：1、木门反正面边沿保护，所有洗浴柜类边沿五金件保护防止漆喷上；2、木门橱柜类反正面去除污垢、清理打磨，开裂磕碰维修翻新；3、按照甲方选定用立帮牌水性漆；4、甲方提供的样色板调色调漆，光泽度亚光。质量要求中约定：包工包料施工中不得中途加钱，做好质量，按约定期限完成，收到订金后，如故意放弃施工或以任何理由放弃施工，乙方要赔偿甲方两倍定金，和一切后果损失都由乙方承担工程总价20000元，定金6000元，施工期12月21日至12月30日。2018年12月20日，原告向被告支付6000元。2019年1月11日，原告经营者张耀飞给被告打电话，原告：“喂，你现在安排人过来了?”包立兵：“我没法安排人过去，我没法过去，我真没法过去，我调不出来。”并且被告一直表示调配不出所要的油漆颜色做不了。2019年1月13日包立兵到工地向原告经营者讨要剩余款项，发生纠纷，原告报警。后原告自行施工完成，自称共计花费了14385元，其中3360元材料款，被告对此不予认可。被告提供的漆桶的照片显示保养时间7天（25摄氏度），低温（不宜低于10摄氏度）适当延长。以上事实，由装饰装修施工合同、付款记录、通话录音以及当事人的庭审陈述为证，本院予以认定。本院认为，原被告之间确定的装饰装修合同，系双方当事人真实意思表示，内容不违反国家法律和行政法规的强制性规定，依法成立有效。双方当事人均应当依照合同约定履行义务。被告对需要喷漆的木制品进行喷漆，颜色应当符合约定，配色在签订合同就应当及时确定能否调出，在喷涂之后再行告知原告难以调出需要的颜色，既浪费了材料亦浪费了时间延误了工期，被告的行为系违约行为，原告要求解除双方之间的装饰装修合同，本院予以支持。原告主张双倍返还定金，实际是返还定金6000元并承担违约金6000元，原告主张的3、4项关于损失的诉讼请求，实际已经被违约金的诉请囊括，属于重复主张。后续喷涂由原告自行施工完成，自称共计花费了14385元（含3360元材料款），被告对此不予认可，但被告对于原约定工程款20000元的解释为10000元人工、10000元材料，原告仅购买3360元的材料就是购买了面漆在被告已完成部分的基础上再刷上面漆就可以。因原告已经将全部喷漆完成，无法核实被告实际完成的工程量，但是考虑到去除污垢、清理打磨以及底漆的部分原告都可以继续使用，综合考虑被告违约造成的延期情况，本院酌情确定由被告赔偿原告4000元,其他的诉讼请求不予支持。被告提出的反诉请求没有事实依据，本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第一百零九条的规定，判决如下：一、解除原告昆山市周市万智耀家具维修服务部与被告包立兵之间的装饰装修合同。二、被告包立兵于本判决生效之日起十日内赔偿原告昆山市周市万智耀家具维修服务部4000元。三、驳回原告昆山市周市万智耀家具维修服务部的其他诉讼请求。四、驳回反诉原告包立兵的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行上述给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如果义务方未按照本判决指定的期间履行义务的，权利人可依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条之规定，于本判决规定的履行期间的最后一日起二年内申请执行。申请执行的时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。案件受理费300元，由原告昆山市周市万智耀家具维修服务部负担214元，被告包立兵负担86元。反诉案件受理费减半收取75元，由反诉原告包立兵负担。案件受理费原告昆山市周市万智耀家具维修服务部已经预交300元，本院退还原告昆山市周市万智耀家具维修服务部86元，被告包立兵于本判决生效之日起十日内将其应负担的86元缴纳至本院账户（户名：昆山市人民法院诉讼费专户；帐号：3225019XXXXX17104；开户行：中国建设银行股份有限公司昆山分行营业部）。拒不交纳诉讼费的，本院将依法强制执行。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。（江苏省苏州市中级人民法院开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10×××76。）审 判 长  胡小娟人民陪审员  曾 洁人民陪审员  屠 杰二〇二〇年一月六日书 记 员  曹梦绮