浙江省金华市金东区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0703民初5026号 原告：王超业，男，1990年5月1日出生，汉族，住浙江省瑞安市。 原告：刘敏，女，1990年3月2日出生，汉族，住浙江省瑞安市。 共同委托诉讼代理人：朱小燕、李鑫，浙江泽鉴律师事务所律师。 被告：金华市嘉华房地产开发有限公司，住所地浙江省金华市婺城区胜利街487号，统一社会信用代码91330702744104662K。 法定代表人：曹根生。 委托诉讼代理人：薛爱芬，浙江一剑律师事务所律师。 原告王超业、刘敏与被告金华市嘉华房地产开发有限公司（以下简称嘉华公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院于2019年10月23日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告王超业、刘敏的共同委托诉讼代理人李鑫、朱小燕，被告嘉华公司的委托诉讼代理人薛爱芬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即办妥坐落于嘉华佳园5幢1-503号的房屋不动产权证书后立即交付给二原告；2、判令被告立即向二原告支付逾期交房违约金84420元（违约金2019年3月1日暂时计算至2019年10月16日，此后违约金按本金1876000元，日利率万分之二计算至涉案房屋实际交付二原告之日止）；3、判令被告立即向二原告支付逾期交付权属证书违约金18384.8元（违约金自2019年8月28日暂时计算至2019年10月16日，此后违约金按本金1876000元，日利率万分之二计算至涉案房屋不动产权证办妥并实际交付二原告之日止）。事实与理由：2018年3月10日，二原告与被告签订备案合同编号为：201803100023的《商品房买卖合同》一份，约定：二原告向被告购买位于金华市的商品房，购房总价款为1876000元整，并在第九条约定出卖人应当在2019年2月28日前将商品房交付买受人使用。在第十条约定，逾期交付的，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第九条规定交付期限的第二天起至实际交付之日止出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之二的违约金。第十六条约定，出卖人负责办理土地使用权初始登记，取得《土地使用权证书》或土地使用权证明，出卖人负责申请该商品房所有权初始登记，取得该商品房《房屋所有权证》；同时出卖人承诺于交付日后半年内，取得前款规定的土地、房屋权属证书，交付给买受人。并约定如果出卖人不能在上述约定期限内交付相应权属证书的。出卖人按日向买受人支付已付房价款的万分之二的违约金。合同签订后，二原告依约向被告支付了全部房价款。直至今日，被告仍未依约交付给二原告所购买房屋以及相应的权属证书。二原告曾多次和被告协商，均未果。 被告嘉华公司辩称，对诉请1有不合理部分，做证被告单方面做不了，大证已经可以做了。对诉请2时间计算过长，计算依据过高。对诉请3房屋未交付，根据合同约定是交付后半年内办证，且办证需要原告配合，因此该诉请应当予以驳回。针对这个诉请我公司随时可以交付房屋办证，只要原告配合，我公司肯定能够按约定的时间交付产权证。针对事实和理由，原告确实向我公司购买了涉案房屋。该房屋于2019年9月16日达到了法律上的交房条件。当时我公司电话通知了原告，由于原告自身的原因，房屋至今未交付，实际上涉案房屋于2018年10月份竣工，在2019年2月28号也已经达到交房条件。但是由于4号楼、5号楼、8号楼使用同一本许可证，因为驿头村农民的阻拦，导致8号楼无法准时开工，施工延迟了。因为政策变化的原因，导致4号楼、5号楼不能单独竣工验收，延竣工验收不是我公司单方面原因造成的。 原告王超业、刘敏向本院提交如下证据： 1、商品房买卖合同一份，证明原被告之间的权利义务关系。 2、账户明细二页、增值税普通发票二页、贷款合同基本信息一页、还款流水二页，证明两原告履行义务的事实。 3、照片打印件七张，浙里办金华建设工程质量安全监督管理总站对于案涉房屋未安装窗、水、电不具备验收条件和消防备案的回复打印件一份，小强热线光盘一份，证明房屋未达到交付条件、逾期交房，构成违约的事实。 被告嘉华公司向本院提交了以下证据： 1、竣工验收备案表、住宅质量保证书、住宅使用说明书各一份，证明涉案房屋于2019年9月16日已达到交房条件的事实； 2、建设工程施工许可证复印件、疑难问题解决会办表复印件、竣工图、会议纪要、竣工验收记录、竣工验收报告各一份，证明：被告开发的4号楼、5号楼、8号楼使用同一本施工许可证，涉案房屋所在的4号楼、5号楼在2018年12月前已经竣工的事实； 3、防空地下室竣工专项验收核定意见、结建防空地下室工程竣工验收记录一份，证明：嘉华佳园整个小区在2006年已通过人防验收，小强热线报道不属实的事实； 4、交房通知书三份，证明被告于2019年4月5日、2019年9月16日、2019年10月17日向原告书面送达交房通知书，2019年9月16日电话通知原告交房的事实； 经庭审质证，对原告提交的证据，本院认证如下：1、对原告向本院提交的证据1经质证，被告无异议，本院对以上证据的三性均予以确认。2、对原告提交的证据2经质证，被告对其真实性无异议，但认为原告逾期提交办理贷款的资料。本院对该证据的真实性予以确认。3、对原告提供的证据3经质证，被告对其真实性、合法性、关联性均有异议，认为小强热线是根据业主单方的陈述作出的报道，仅提到不通电的状况，但是并未实地察看，实际上都是通电的，节目记者采访住建局的工作人员，其明确答复已到交房条件。我司已向法院提供了2006年小区人防工程已经合格的证据。咨询没有显示是原告咨询的，有关机关并没有回答涉案房屋没有达到收房条件。本院对该证据的真实性予以确认，对于案涉房屋是否已达到交房条件，本院将综合全案证据予以认定。 经庭审质证，对被告提交的证据，本院认证如下：1、对被告提交的证据1中竣工验收备案表，原告对其真实性无异议，此证据仅能证明涉案房屋是于2019年9月16日竣工验收，此时间已超过约定交房时间，住房质量保证书、住宅使用说明书三性均有异议，材料均为被告单方制作。本院对该组证据真实性予以认定，证明目的结合其他证据统一认定。2、对被告提交的证据2，经质证，原告对该证据的真实性无异议，对证明目的有异议，认为这三份证据都无法证明是因政策变化原因导致涉案的4号、5号楼无法进行竣工验收，反而是因被告自身规划变动导致4、5号楼无法竣工验收，被告在进行8号楼规划变更时，是能够预见到此变更会影响4、5号楼的验收。本院对该组证据的真实性予以确认。3、对被告提交的证据3经质证，原告对真实性无异议，但涉案房屋是否达到竣工验收标准，不仅仅是人防验收，还有其他内容需要验收，最终验收要以竣工验收备案时间表为准。本院对其真实性予以确认。4、对被告提交的证据4经质证，原告对其真实性无异议，原告在接到通知后去积极办理了手续，但是被告房屋一直无法达到合同中约定的交付条件。本院对其真实性予以确认，但对涉案的交房时间本院将结合该案的其他证据予以综合认定。 根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院对本案事实认定如下： 2018年3月10日，原告王超业、刘敏（买受人）与被告嘉华公司（出卖人）签订备案合同编号为201803100023的《商品房买卖合同》一份，合同第三条约定买受人购买的商品房的基本情况：买受人购买的商品房为5幢1－503室，建筑面积128.8㎡，其中套内面积106.513㎡，分摊面积20.287㎡。第五条约定计价方式与价款：该商品房单价14794.95元，总价款1876000元。合同第七条约定付款方式及期限：银行按揭贷款，买受人于2018年3月10日签订买卖合同，并支付首付款576000元，余款1300000元于2018年4月30日前提交全部符合银行要求的申请资料并完成银行按揭贷款抵押手续，若由于买受人原因逾期办理银行贷款手续，视同逾期付款处理。合同第九条约定交付期限及条件：出卖人应当在2019年2月28日前，将符合下列各项条件的商品房交付给买受人使用：1、建设工程经竣工验收合格，并取得建设工程竣工验收备案证明；2、取得法律、行政法规规定应当由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件；3、用水、用电、用气、道路等，具备商品房正常使用的基本条件；4、无。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的。2、文物、环保部门根据法律法规采取某项行政措施，导致本项目开发建设期延长。3、交房期限届满，出卖人在合同约定商品房交付之日未收到买受人通过银行代付的按揭贷款或买受人未付清房款及违约金等，出卖人有权决定本合同是否继续履行合同。合同第十条约定，除本合同第九条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付给买受人使用，逾期超过60日后，买受人有权解除合同，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第九条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付房价款万分之二的违约金。合同第十二条约定交接：商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续，双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第九条规定的证明文件，并签署房屋交接单，在签署房屋交接清单前，出卖人不得拒绝买受人查验房屋，所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。合同第十六条约定关于产权登记的约定：出卖人负责办理土地使用权初始登记，取得《土地使用权证书》或土地使用权证明，出卖人负责申请该商品房所有权初始登记，取得该商品房《房屋所有权证》。同时约定，出卖人承诺于交付日后半年内，取得前款规定的土地、房屋权属证书，交付给买受人，买受人委托出卖人办理该商品房转移登记。出卖人不能在前款约定期限内交付权属证书，双方同意按照下列约定处理：约定日期起60日以后，出卖人仍不能交付权属证书或登记证明的，双方同意按下列第1、2项处理：（2）买受人不退房，出卖人自约定日期至实际交付权属证书或登记证明之日止，按日向买受人支付已交付房价款万分之二的违约金。原、被告双方在购房合同还对其他事项作出了约定。合同签订后，原告于2018年3月10日支付了房款576000元，之后办理了银行贷款手续，全部房款18760000元已付清。 2019年4月5日，嘉华公司向原告寄送“交房通知书”，告知原告在接到本通知书后到嘉华公司销售中心办理交房有关手续。2019年9月16日，嘉华公司向原告寄送“嘉华佳园4、5号楼交房通知书”，告知原告在接到通知书后，在2019年9月27日前到嘉华公司销售中心办理交房有关手续。2019年10月17日，嘉华公司向原告寄送“函”，主要内容为：您所购买的嘉华佳园5号楼1单元503室房屋已符合交房条件，我公司已于2019年4月5日通知您来交房，您没有来我公司办理交房手续。为此，我公司又于2019年9月16日电话通知您交房，后又再次书面通知您于2019年9月27日前来办理交房手续，您还是没有来办理交房手续。依据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条的规定，自2019年9月27日起房屋已视为交付使用，房屋毁损、灭失的风险由您承担，自2019年9月27日起物业管理服务费等相关费用由您承担缴纳。 2019年10月19日，嘉华佳园业主向浙里办平台咨询二个问题：第一个，嘉华公司在2019年准备交付的嘉华佳园4号、5号楼在没有安装窗户和电表的情况下交付商品房，四方验收流于形式，实际因商品房窗户、电表等未按图纸施工安装，不具备验收条件；第二个，嘉华公司在2019年5月24日申报竣工验收消防备案，在当天取得《建设工程竣工验收消防备案凭证》金东住建消竣备字（2019）第0005号文件，消防验收当天通过，是否去现场验收。金华市建设工程质量安全监督管理总站答复：1、嘉华佳园4号、5号楼项目南北阳台铝合金玻璃门及砌体门垛未安装属实。这个情况我站在监督过程中已发现，并书面通知进行整改。竣工前，开发商出具设计联系单，设计明确南北阳台铝合金玻璃门及砌体门垛取消。2、涉及电表未安装的问题，请向电力主管部门咨询。3、涉及竣工验收消防备案的问题，请向金东区住房和城乡建设局咨询。 另查明，2016年8月18日，金华市规划局出具了“金华市建设工程规划变更意见”：同意嘉华公司开发的嘉华佳园8号楼由11层调整为8层。2016年11月25日，金华市住房和城乡建设局颁发了“建筑工程施工许可证”：对嘉华公司开发的嘉华佳园4号、5号、8号楼工程准予施工，许可证载明合同工期为430日。 又查明，金华市住房和城乡建设局于2019年9月16日对嘉华公司开发的嘉华佳园4号、5号楼工程在“竣工验收备案表”上签署已备案。2019年11月28日，金华市自然资源和规划局就本案所涉的坐落于金华市不动产颁发了浙（2019）金华市不动产权第0049253号不动产权证书，权利人为嘉华公司。 本院认为，原、被告签订的《商品房买卖合同》系双方真实意思表示，合法有效，双方均应按照合同约定履行各自的义务。本案争议的焦点：一是涉案房屋延期交房是否构成不可抗力问题。本院认为，根据查明的案件事实，嘉华佳园8号楼规划调整是时间为2016年8月18日，金华市住房和城乡建设局2016年11月25日对嘉华公司开发的嘉华佳园4号、5号、8号楼工程颁发的建筑工程施工许可证上载明合同工期为430日，而本案原、被告签订《商品房买卖合同》的时间为2017年9月1日，即8号楼规划调整的时间在原、被告双方签订合同之前，且被告如能按照施工许可证上载明的工期完成开发，即不存在4号、5号楼单独竣工验收的问题。村民阻挠施工也不属于法律规定的不可抗力。综上，涉案房屋延期交房不属不可抗力。二是涉案房屋逾期交房违约金的问题。本院认为，原、被告签订的《商品房买卖合同》第十二条约定了被告向原告交付商品房应符合的条件，现被告已向本院举证证明金华市住房和城乡建设局于2019年9月16日在涉案工程竣工验收备案表上签署文件收讫予以竣工验收备案，故可认定涉案房屋于2019年9月16日已符合交房条件。涉案房屋符合交付条件后，被告即向原告寄送收房通知书通知原告于2019年9月27日前办理收房手续，但原告在收到被告寄送的交房通知书后至今未办理收房手续，原告拒绝接收房屋的行为可视为被告已交付房屋。双方合同约定的交房时间为2019年2月28日，被告逾期交房已构成违约，应按合同约定承担支付违约金的违约责任。根据合同约定，交房逾期超过60日后，原告要求继续履行合同的，被告应按日向原告支付已付房价款万分之二的违约金，从2019年3月1日至2019年9月27日止的违约金为79167.2元。三是涉案房屋产权证书逾期办证违约金的问题。首先应明确双方签订的《商品房买卖合同》中第十六条约定的被告应向原告交付的权属证书是登记在被告名下的初始登记权属证书还是转移至原告名下的转移登记权属证书。对此，本院认为，双方签订的《商品房买卖合同》第十六条第二款约定：“出卖人负责办理土地使用权初始登记，取得《土地使用权证书》或土地使用权证明。出卖人负责申请该商品房所有权初始登记，取得该商品房《房屋所有权证》。”从该款使用的语句字面含义而言，被告办理的系土地及房屋的初始登记手续，取得的只能是相对应的初始登记权属证书，对此理解应当不存在歧义。该条第三款约定：“出卖人承诺于交付日内半年内，取得前款规定的土地、房屋权属证书，交付给买受人。买受人委托出卖人办理该商品房转移登记。”首先，该款使用“前款”两字表明土地、房屋权属证书即为第二款中的初始登记权属证书；其次，该款两个语句之间的关系属于承接关系，反映了事情的发展顺序：出卖人交付买受人初始登记权属证书，买受人再凭初始登记权属证书委托出卖人办理转移登记。如果出卖人交付的是转移登记权属证书，表明转移登记已经完成，则再作买受人委托办理的约定，显属多余且前后矛盾，不符合语言的逻辑性和连贯性。综上，双方签订的《商品房买卖合同》第十六条第二款、第三款所使用的语句通顺、内容前后衔接、语意连贯，符合一般用语习惯，该条约定的被告应于交付日后半年内即2019年8月31日前办理并交付给原告的土地、房屋权属证书应指初始登记权属证书，被告于2019年11月28日方才取得该初始登记权属证书，已构成逾期，应承担支付逾期办证违约金的违约责任。根据合同约定，交房办证超过60日后，原告不退房的，被告应按日向原告支付已付房价款万分之二的违约金，从2019年9月1日至2019年11月28日止的违约金为33392.8元。综上，原告的诉讼请基本合理，本院予以支持，但对逾期交房的违约金和逾期交付权属证书的违约金的时间起止日期应予以纠正。被告的辩称与事实不符，本院不予采信。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条、第一百二十五条第一款的规定，判决如下： 一、由被告金华市嘉华房地产开发有限公司于本判决生效后十日内支付原告王超业、刘敏逾期交房违约金79167.2元； 二、由被告金华市嘉华房地产开发有限公司于本判决生效后十日内支付原告王超业、刘敏逾期办证违约金33392.8元； 三、驳回原告王超业、刘敏的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1178元（已减半收取），由被告金华市嘉华房地产开发有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。 审判员  卢静 二〇二〇年一月十五日 书记员  吴莹