河南省郑州高新技术产业开发区人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0191民初26279号原告（反诉被告）河南名岚装饰设计工程有限公司，住所地河南省郑州市郑东新区商都路七里河南路39号华丰灯饰界四期一号楼北单元13层D-F01。法定代表人晋菲菲，经理。委托代理人韩铭，该公司员工。被告（反诉原告）北京时代星联文化发展有限公司，住所地北京市朝阳区南磨房路37号1701-1703室（华腾北搪集中办公区176895号）。法定代表人黄珊，经理。委托代理人毕纪国，河南荟智源策律师事务所律师。委托代理人杨磊，河南荟智源策律师事务所律师。原告（反诉被告）河南名岚装饰设计工程有限公司（以下简称名岚公司）与被告（反诉原告）北京时代星联文化发展有限公司（以下简称星联公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年3月15日作出了（2019）豫0191民初1798号民事判决书。名岚公司、星联公司均不服该判决书，向郑州市中级人民法院提出上诉，2019年8月6日，郑州市中级人民法院作出了（2019）豫01民终10474号民事裁定书，裁定撤销（2019）豫0191民初1798号民事判决，将该案发回本院重审。本院立案受理后，另行组成合议庭公开开庭进行了审理。名岚公司委托代理人韩铭、星联公司委托代理人杨磊、毕纪国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。名岚公司诉称：2017年5月28日，名岚公司与星联公司签订《装饰工程施工合同》一份，约定：星联公司将位于郑州市东区丹尼斯一天地三楼的奥斯卡国际影城装饰工程发包给名岚公司，合同总价款1180000元，若星联公司逾期支付工程款，每逾期一日，按工程款总额的千分之三支付违约金。该合同签订后，名岚公司向星联公司支付保证金50000元，在施工过程中，星联公司不断变更施工方案，并增加工程量。名岚公司完成90%工程量时，星联公司要求名岚公司离场，经结算，名岚公司应得工程款955770元。2017年10月份，名岚公司施工工程投入使用，但星联公司仅陆续支付工程款604000元，尚欠工程款351770元，且未退还保证金50000元。为维护名岚公司合法权益，请求判令：1、星联公司支付名岚公司工程款351770元、违约金30000元（以本金401770元为基数，自2017年8月13日起，按照中国人民银行同期贷款利率计算至2018年12月10日）；2、星联公司退还名岚公司保证金50000元。星联公司辩称：名岚公司施工过程中存在未按图纸规范施工的违约行为，星联公司不应当向名岚公司支付工程款、违约金。名岚公司交纳的50000元保证金是为了保证按期、保质保量完工，但名岚公司拖延工期、且在施工商城闹事，该50000元不应当予以返还。因此，应当驳回名岚公司的诉讼请求。星联公司反诉称：名岚公司在施工过程中，存在延误工期、未按约定安排施工人员、未按图纸施工、未按约定使用施工材料、施工工艺差等违约行为。名岚公司施工质量存在严重问题，致使星联公司多次维修，给星联公司造成了巨大经济损失。为维护星联公司合法权益，请求判令：名岚公司支付星联公司工期迟延违约金137154元、经营损失465998元、维修费损失116755元、房屋租金损失159500元，共计879407元。名岚公司辩称：在施工过程中，星联公司强行要求更换材料，且未及时提供图纸、未及时履行支付工程款义务，导致工期迟延，名岚公司不应当承担工期迟延违约金。星联公司诉称名岚公司存在的违约行为无事实依据，其目的是为了不支付剩余工程款，应当驳回星联公司的反诉请求。经审理查明：2017年5月28月，星联公司作为发包人、名岚公司作为承包人，签订《装饰工程合同》一份，约定：1、工程名称丹尼斯奥斯卡国际影城装饰工程（以下简称本案争议装修工程），工程地点郑州市东区丹尼斯一天地三楼，工程内容承包一天地奥斯卡国际影城装饰、施工和保修。2、工期为45个日历天，开工日期2017年5月30日，竣工日期是指由发包人、承包人、设计单位共同组成的验收小组签字之日。3、工程以总价包干的方式进行承包，合同总价1180000元，合同签订后三天内组织施工队进场，人员主材进场15天内星联公司支付名岚公司10%的预付款，工程进度进行到工程墙顶装饰基本成型大面积完工开始进行装修细节施工时，星联公司支付名岚公司20%进度款，工程全部竣工后3日内进行验收、验收合格后，星联公司在3个工作日内再支付名岚公司20%进度款，工程竣工合格三个月后五日内，星联公司一次性支付名岚公司剩余工程款的47%，付到工程总造价的97%，留3%工程款作为质保金，保修期满2年后7日内付清。4、星联公司委托田树彬为驻场代表，对本工程施工工程管理及对接，完成对本工程施工安全、工程质量、文明施工、施工进度进行督促检查验收，负责施工方案的确认、工程量的确认、工程造价的审核。5、名岚公司逾期竣工，从逾期次日起，每逾期一日，名岚公司应按星联公司所造成损失向星联公司偿付违约金，每逾期一日偿付工程款总额的千分之三，逾期超过5日，星联公司有权单方解除合同，名岚公司除支付违约金外，还应赔偿给星联公司造成的一切经济损失。6、星联公司逾期支付工程款，从逾期次日起，每逾期一日，星联公司应按名岚公司所造成损失向名岚公司偿付违约金，每逾期一日偿付工程款总额的千分之三，逾期超过5日，名岚公司有权单方解除合同，星联公司除支付违约金外，还应赔偿由此给名岚公司造成的一切经济损失。2017年5月29日，名岚公司向星联公司转账支付郑州丹尼斯一天地奥斯卡影院装修保证金50000元。2017年5月30日，名岚公司组织工人进场施工。2017年7月31日，田树彬与名岚公司签订《工作联系函》一份，显示：变更项目优惠后价格为5000元。2017年8月13日，田树彬向名岚公司出具《奥斯卡影院工程增加项目清单》一份，显示：增项总价55690元，最终优惠价40000元。2017年8月13日，田树彬与名岚公司签订《丹尼斯一天地奥斯卡国际影城工程量核算清单》一份，显示：合同报价为1262429.4元，优惠后总价为1180000元，折扣为0.93，名岚公司实际完成工程量为975559.4×0.93＝907270元，灯箱名岚公司预付订金3500元，共计完成量为907270元+3500元＝910770元，以上工程量名岚公司、星联公司双方均无异议。2017年8月13日之后，名岚公司撤离施工现场。2017年10月1日，本案争议装修工程投入使用。2017年6月8日、2017年7月13日，星联公司分别向名岚公司转账支付118000元、236000元，上述共计354000元。2018年1月20日，田树彬向名岚公司发送《工程结算协议书》一份，显示：1、因名岚公司未能按照工程约定保质保量按时交工验收，存在严重违约情况，星联公司已于2017年8月8日与名岚公司解除合同。2、工程量核算后工程款总额910770元、增加费用50000元、装修押金50000元。3、施工中违规罚款8700元，由名岚公司承担。违约金95580元、房租148500元、人力成本35000元，协商结果为名岚公司承担140000元的违约责任损失。7月20日工人跳楼事件罚没保证金50000元，名岚公司无异议。影厅聚酯纤维板维修、墙面、顶面补洞补漆、地面找平、厅与厅之间的隔音处理、台阶检查维修、地胶压条更换维修、地胶缺失位置补贴、大厅背景墙铝板需更换维修、3个消防门及卫生间门漆修复、夹层防火门需要更换、消防楼梯门未装、已装防火门维修、三六七厅吊顶开空调风口等42070元，由名岚公司承担。8月19日工人来施工现场闹事罚款1000元，由名岚公司承担。9月21日、22日施工方闹事罚款4000元，由名岚公司承担。原丹尼斯地砖修补4000元，由名岚公司承担。施工电费2000元，由名岚公司承担。3、星联公司已付款项354000元，还需付款360000元。4、另因名岚公司施工时间的延误导致影院营业时间推后，错过八月暑期档，给原告造成的营业损失尚未计算。2018年1月20日《工程结算协议书》未经星联公司、名岚公司盖章确认，在庭审中，名岚公司虽然认为该协议书上的扣款项目系星联公司的单方计算，但称若星联公司认可该协议，名岚公司仍愿意按照该协议履行。星联公司对该协议书上所列的工程款总额、增加费用、装修押金，以及名岚公司应承担的违约金、罚款、扣款等费用均无异议，但认为该协议书上未包含星联公司的经营损失465998元、房租损失159500元、已产生的维修费损失94748元。2018年2月8日、2018年4月17日，星联公司分别向名岚公司转账支付200000元、50000元。之后，星联公司未在向名岚公司支付工程款，现双方因装饰工程合同纠纷协商未果，遂引起本案纠纷。以上事实由下列证据及庭审笔录在案佐证：名岚公司提交的《装饰工程合同》一份、2017年7月31日《工作联系函》一份、《奥斯卡影院工程增加项目清单》一份、《丹尼斯一天地奥斯卡国际影城工程量核算清单》一份、郑州银行交易明细三份、2018年1月20日《工程结算协议书》一份。星联公司提交的工作联系函八份、设计图、施工图各一套、报价单一份、郑州市星之联文化传播有限公司工商登记信息一份。名岚公司提交的销货清单一组，不足以证明其证明目的，本院不予采纳。关于本案争议装修工程延期的问题、增加费用问题，名岚公司、星联公司在2018年1月20日《工程结算协议书》达成一致意见，名岚公司提交的微信聊天记录、供货合同、2017年8月13日工作联系函打印件、工程量变更项目表、短信记录一组，不足以证明其证明目的，本院不予采纳。星联公司提交2017年8月15日至2018年5月9日维修费用收条一组、付款凭证及维修截图、维修照片一组、出现质量问题的照片一组，证明名岚公司施工存在质量问题，星联公司支出维修费102955元。本院认为，2017年8月13日，名岚公司在完成本案争议装修工程95%的工程量后撤离现场，2017年10月1日，本案争议装修工程投入使用，2018年1月20日，星联公司派驻的代表田树彬向名岚公司出具了《工程结算协议书》，在该协议书上田树彬针对本案争议工程的后续维修项目、维修费用进行了明确，并要求名岚公司承担42070元的维修费用、4000元的地砖修补费用。上述协议书确定内容应当视为星联公司对2018年1月20日之前名岚公司应承担的维修费用的确认，因此，2017年8月15日至2018年1月20日期间，名岚公司承担的维修费用应以《工程结算协议书》确认为准。2018年3月15日、2018年5月29日星联公司支出的维修材料费、灯具修补费等，发生在本案争议装修工程投入使用之后，不足以证明系名岚公司施工质量不合格所致，本院不予采纳。星联公司提交的现场照片一组、视频一组，证明名岚公司到星联公司闹事，本院认为，2018年1月20日《工程结算协议书》中对8月19日、9月21日、22日施工方闹事问题，已经约定了罚款，对于该问题应当按《工程结算协议书》履行。对星联公司主张的证明目的，本院不予采纳。星联公司提交的奥斯卡电影院线加盟合同一份、房租租赁合同二份，仅能证明郑州市星之联文化传播有限公司与河南奥斯卡电影院线有限公司存在加盟合同，以及郑州丹尼斯百货有限公司与星联公司存在租赁合同、星联公司与郑州市星之联文化传播有限公司存在租赁合同的事实，对星联公司主张的其他证明目的，本院不予采纳。星联公司提交的主营业务收入明细账一组，系其与关联公司单方制作，不具备证据的客观性，本院不予采纳。郑州市星之联文化传播有限公司与星联公司虽然存在关联关系，但仍系两个能够独立享有民事权利、独立承担民事责任的法人，星联公司提交情况说明一份，主张郑州市星之联文化传播有限公司的损失实际为星联公司的损失，本院不予采纳。本院认为：2017年5月28日，星联公司与名岚公司签订《装饰工程合同》系当事人真实意思表示、内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应当受到法律保护。本案中，2017年5月30日，名岚公司进入现场施工，2017年8月13日，名岚公司完成本案争议装修工程的95%后撤离现场，2017年10月1日，本案争议装修工程投入使用。2018年1月20日，星联公司施工代表田树彬向名岚公司出具了《工程结算协议书》，除星联公司本案中主张的经营损失465998元、房租损失159500元、已产生的维修费损失94748元外，星联公司对该协议书中认定的工程总价、名岚公司应承担的违约金、罚款、维修费用、施工电费，以及罚没名岚公司保证金50000元均无异议。庭审中，名岚公司也表示愿意按照该《工程结算协议书》约定履行。因此，本院认定，2018年1月20日《工程结算协议书》对名岚公司、星联公司具有约束力，星联公司应当按照该协议书约定履行付款义务。名岚公司请求星联公司支付工程款351770元、违约金30000元，本院认为，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”。本案中，根据2018年1月20日《工程结算协议书》约定，星联公司还应当支付工程款360000元，扣除2018年2月8日、2018年4月17日，星联公司已经支付200000元、50000元，星联公司还应当支付名岚公司110000元。自2018年1月20日双方结算至今，星联公司仍未履行付款义务，其行为已经构成违约，名岚公司请求按照中国人民银行同期贷款利率计算逾期付款违约金，具有合理性，本院予以支持。因此，星联公司应当支付名岚公司工程款110000元及违约金（该违约金以本金110000元为基数，自2018年1月20日起至2019年8月19日，按照中国人民同期贷款利率计算，2019年8月20日起至债务实际清偿之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。上述违约金总额以30000元为限）。名岚公司请求星联公司返还保证金50000元，本院认为，根据2018年1月20日《工程结算协议书》约定，因7月20日工人跳楼事件，星联公司罚没名岚公司保证金50000元，名岚公司对此无异议。因此，对名岚公司的该项诉讼请求，本院不予支持。星联公司反诉请求名岚公司支付工期迟延违约金137154元、房屋租金损失159500元，本院认为，根据2018年1月20日《工程结算协议书》约定，名岚公司应承担违约金95580元、房租损失148500元、人力成本35000元，经协商，名岚公司仅承担140000元。因星联公司的上述反诉请求，已经在《工程结算协议书》中予以扣除，对星联公司的该反诉请求，本院不予支持。星联公司反诉请求名岚公司支付经营损失465998元、维修费损失116755元，本院认为，除《工程结算协议书》中确定的维修费用42070元、地砖修补费用4000元之外，星联公司提交的证据不足以证明其经营损失情况及存在其他维修费用的情况，应当由星联公司承担举证不能的法律后果，对星联公司的上述反诉请求，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告北京时代星联文化发展有限公司于本判决生效后10日内支付原告河南名岚装饰设计工程有限公司工程款110000元及违约金（该违约金以本金110000元为基数，自2018年1月20日起至2019年8月19日，按照中国人民同期贷款利率计算，2019年8月20日起至债务实际清偿之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。上述违约金总额以30000元为限）。二、驳回原告河南名岚装饰设计工程有限公司的其他诉讼请求。三、驳回反诉原告北京时代星联文化发展有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费7777元，由原告河南名岚装饰设计工程有限公司负担5255元，由被告北京时代星联文化发展有限公司负担2522元。案件反诉费6297元，由反诉原告北京时代星联文化发展有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状一式七份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院缴纳上诉费，并将缴费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审判长 王 青审判员 汪 涛审判员 申晓娟二〇二〇年一月十九日书记员 曹新芳