新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院民 事 判 决 书（2019）新2201民初1814号   原告（反诉被告）：陈立松，男，1987年11月16日出生，汉族，户籍地址江苏省涟水县。委托诉讼代理人：伯军华，新疆哈铁律师事务所律师。被告（反诉原告）：齐超群，男，1989年3月16日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区哈密市。委托诉讼代理人：吴林，新疆祥瑞律师事务所律师。原告（反诉被告）陈立松与被告（反诉原告）齐超群装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年3月22日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理，原告（反诉被告）陈立松及其委托诉讼代理人伯军华，被告（反诉原告）齐超群的委托诉讼代理人吴林到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）陈立松向本院提出诉讼请求：一、判令被告支付劳务费50000元；二、本案诉讼费及其他费用由被告承担。事实与理由：2018年6月24日，原被告双方签订一份装饰装修工程劳务合同，合同约定原告为被告哈密市魔方广场9号门面的装修及地暖改造提供劳务，工期为自2018年6月29日至2018年8月5日。双方约定工程采取包工不包料一次性包死价，合同总价款定为：135000元整。工程竣工后，被告支付原告劳务费85000元，剩余50000元拖欠至今尚未支付，原告曾多次向被告索要该款，被告一直拖欠不还，为维护自身合法权益，原告特诉至法院，请求法院依法判决。被告（反诉原告）齐超群辩称，原告给被告装修门头、地砖等均存在不同质量问题，要进行多次修复及重新施工，合同约定存在质量问题由原告承担费用；合同中对施工期限有明确约定，但因原告自身原因延期交工50天，应由原告承担责任。反诉原告（本诉被告）齐超群提出反诉请求：一、请求依法判令反诉被告赔偿各项损失20000元；二、请求依法判令反诉被告承担工期延误费67500元(2018年8月20日-2018年10月10日，按照每日合同总价1%计算，即135000×1%×50天)；三、本诉诉讼费及反诉诉讼费用等被告承担。事实与理由：2018年6月24日，反诉原告与反诉被告签订《装饰装修工程劳务合同书》，约定由陈立松为齐超群经营的位于哈密市魔方广场9号门面的装修及地暖改造提供劳务，工期自2018年6月29日至2018年8月5日，合同总价款为135000元整，双方就装修材料的使用、质量标准及要求、进行了详细约定。但反诉被告在施工过程中，不仅没有如期交工，而且装修质量存在严重问题，反诉原告多次与其沟通，让其修复或采取相应措施，但反诉被告均置之不理。反诉原告为维护自身合法权益，故现提出反诉，请求法院依法判令反诉被告赔偿相应损失。反诉被告（本诉原告）陈立松辩称，反诉原告的反诉不成立。关于工期延误不是由我方造成的，是因为齐超群材料供应不到位及我方安好吊顶，其又要安装空调，在交工后齐超群一直在使用，但剩余款一直不支付。按合同约定，齐超群应支付工程量80%的工程款的60%，齐超群没按合同约定支付60%的劳务费，我方没有违约。我们去看过现场，墙面等出现的情况，我方认为不是我方的原因，是对方自己使用造成的，既然质量不合格就不应该使用，质量存在问题原因不在我方。经审理查明，陈立松与齐超群双方于2018年6月24日签订《装饰装修工程劳务合同书》载明：“甲方：齐超群乙方：陈立松×××183XXXXXXXX依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定甲乙双方在平等自愿，协商一致的基础上，达成乙方承包甲方(魔方广场9号)门面“烤士其”的装修工程清包工的协议第一条工程概况1.装修工程地点：魔方广场9号门面烤士其门店2.工期：2018年6月24日至2018年8月5日3.本工程采取包工不包料一次性包死价，合同总价款人民币；元：135000元整。(人民币：壹拾叁万伍仟元整)4.承包范围：魔方广场9号门店“烤士其”装饰装修图纸内的全部内容。地暖的改造……第三条工程款付款方式1.乙方正式进入现场施工，并完成放线、水电开槽、埋槽、布管、并验收合格后，甲方付工程总价款的15%。2.工程进度完成到总工程量50%时，累计支付合同总价款的40%。3.工程进度完成到总工程量80%时，累计支付合同总价款的60%。4.工程验收合格后支付到工程总价款的90%，剩余10%做质保金，待质保期满后，无质量问题再付清尾款。第四条工期制约1.如果乙方原因造成的工期延误，由乙方承担。并按每日扣除合同总价款的1%计算。2.如果甲方原因造成的工期延误，由甲方承担全部责任。并负责乙方的损失。3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。第五条纠纷处理方式：因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向当地人民法院提起诉讼。第六条合同的变更和解除1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。第七条施工质量要求、质量标准1.本工程施工质量严格按《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)标准执行。2.乙方必须严格按图纸施工，细节之处必须处理好，如果不按图纸施工所造成的一切责任由乙方承担，必须达到甲方要求的质量标准。第八条质保期1.本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期为二年，水、电、地暖及防水部分保修期为五年。2.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。第九条附则(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。(二)本合同签订后工程不得转包。(三)本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份。(四)合同有效期至十年甲方签字：齐超群电话：187XXXXXXXX身份证号：2018年6月24日乙方签字（盖章）：陈立松电话：183XXXXXXXX身份证号：×××2018年6月24日补充：①乙方的施工人员须要专业施工人员，因工艺达不到图纸的要求，返工时造成材料的重复由乙方全部买单。”该合同书上有双方的捺印确认。另查明，齐超群在庭审中陈述涉案装修的工程是于2018年10月10日交工的，陈立松对此不持异议。还查明，齐超群就涉案装修工程给陈立松支付85000元。以上事实有《装饰装修工程劳务合同书》等证据及当事人陈述在案佐证。本院认为，陈立松与齐超群签订的《装饰装修工程劳务合同书》是双方真实意思的表示,且内容不违反法律、行政法规的强制性规定,合法有效,双方均应按合同书及协议履行。根据双方签订的合同,陈立松完成装修并交付齐超群使用,齐超群已支付了85000元，剩余装修费50000元应及时支付给陈立松。但合同中约定工程总价款的10%做质保金，待质保期满后，无质量问题再付清尾款，因合同约定的质保期未满，应扣除装修费13500元作为质保金，故齐超群应支付陈立松装修费36500元。关于齐超群要求判令反诉被告赔偿各项损失20000元的诉讼主张，因其未提供相关的赔偿损失项目及赔偿计算清单，本院无法查明损坏部分，造成的损失大小也无法测算，故对该项主张，本院不予支持。陈立松因其个人及其施工人员的施工原因未按原合同书约定的期限完工，最后交工期限为2018年10月10日，已构成违约,根据合同：“第四条工期制约1.如果乙方原因造成的工期延误，由乙方承担。并按每日扣除合同总价款的1%计算。”的约定。齐超群要求陈立松支付工期延误费67500元(2018年8月20日-2018年10月10日，按照每日合同总价1%计算，即135000元×1%/天×50天=67500元的主张,符合双方约定,但齐超群要求的违约金过高，本院予以部分支持，酌情确定违约金工期延误费27000元。陈立松称工期的延误不是其造成的，是齐超群材料供应不到位，因未提交相关证据予以证实，对该答辩意见，本院不予采信。综上所述,依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定,判决如下:一、本诉被告（反诉原告）齐超群于本判决生效后十日内支付本诉原告（反诉被告）陈立松装修费36500元;二、反诉被告（本诉原告）陈立松于本判决生效后十日内支付反诉原告（本诉被告）齐超群工期延误费27000元;三、驳回本诉原告（反诉被告）陈立松的其他诉讼请求;四、驳回反诉原告（本诉被告）齐超群的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费1050元，由本诉原告陈立松负担337元，本诉被告齐超群负担713元；反诉案件受理费994元，由反诉原告齐超群负担510元，反诉被告陈立松负担444元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区哈密市中级人民法院。   审  判  长   覃 勇人民 陪 审员   张永选人民 陪 审员   刘红斌   二 〇 二 〇 年 一 月 十 四 日 （法 官 助 理   周晓彤书  记  员   陈梦迪