江苏省淮安市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）苏08民终150号上诉人（原审原告）：殷灵通。上诉人（原审原告）：贾云沫。两上诉人共同委托诉讼代理人：姜明月，江苏海越（淮安）律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：丰球集团（淮安）房地产有限公司，住所地淮安市清江浦区。法定代表人：何志昂，该公司董事长。委托诉讼代理人：沈辉，江苏律轩律师事务所律师。委托诉讼代理人：李梓，江苏律轩律师事务所律师。上诉人殷灵通、贾云沫因与被上诉人丰球集团（淮安）房地产有限公司（以下除判决主文外简称丰球公司）商品房销售合同纠纷一案，不服淮安市清江浦区人民法院（2019）苏0812民初7886号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年1月9日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。殷灵通、贾云沫上诉请求：请求撤销一审判决，改判支持其一审诉讼请求。事实与理由：1.涉案房屋买卖合同为格式合同，应作出对被上诉人不利的解释。涉案房屋符合备案条件的时间为2018年12月17日，截至该时间房屋才符合使用标准，一审认定逾期交房违约金计算至2018年10月4日不当。2.迟延交房必然导致迟延办证，上诉人主张的迟延办证违约金应予支持。丰球公司辩称：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审驳回上诉，维持原判。殷灵通、贾云沫向一审法院起诉请求：1.判令丰球公司支付逾期交房违约金43113元（2018年10月5日至2018年12月17日，按已付房款的每日万分之二计算）；3.办理丰球白鹭湖庄园和园57幢101室房屋产权证并给付逾期办证违约金2994元；3.丰球公司承担本案诉讼费用。一审法院经审理确认以下事实，2017年10月21日，殷灵通、贾云沫与丰球公司签订《商品房买卖合同》一份，约定殷灵通、贾云沫购买丰球公司开发的位于淮安市清江浦区清河新区西藏路东侧、嘉兴路南侧丰球白鹭湖庄园和园57幢101号房屋一套，总价款为2993936元；丰球公司应当在2018年6月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将验收合格并符合合同约定的商品房交付殷灵通、贾云沫，且在商品房交付使用后90个日内，将办理权属登记需由丰球公司提供的资料报产权登记机关备案。交房逾期超过30日后，殷灵通、贾云沫要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，丰球公司按日向殷灵通、贾云沫支付已交付房价款万分之一的违约金；如因丰球公司的责任致殷灵通、贾云沫不能在规定期限内取得房地产权属证书的，殷灵通、贾云沫不退房的，丰球公司应按已付房价款的0.1%向殷灵通、贾云沫支付违约金。合同签订后，殷灵通、贾云沫依约支付了全部购房款。2018年8月8日，经包括殷灵通、贾云沫在内的业主与丰球公司协商一致，由各户业主代表共同与丰球公司签订协议一份，内容为：“丰球公司开发的F组团和园16-86#楼双拼别墅，由于各种原因造成延迟交房。经双方（开发商和业主代表）友好协商，对延迟交付费用从2018年8月16日起，原合同赔偿金由每日万分之一调整为每日万分之二”。2018年8月30日，案涉工程通过竣工验收。2018年9月11日，丰球公司取得建设工程竣工验收消防备案凭证。2018年9月28日，丰球公司发出交房通知书一份，通知依照双方合同约定，案涉房屋于2018年8月30日已具备交房条件，将于2018年10月5日至10月6日统一办理交房使用手续，原合同中约定的交房时间现调整为2018年10月4日。2018年10月4日，丰球公司制作了案涉房屋的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。2018年12月17日，丰球公司报送工程竣工验收备案文件，申请备案，同日经查验符合要求。2018年12月28日，丰球公司办理了案涉房屋的不动产权利证书。截止目前，殷灵通、贾云沫尚未办理案涉房屋的交接手续，亦未办理商品房转移登记手续，领取不动产权利证书。另查，2018年9月11日，根据有关业主投诉，淮安市建设工程质量监督站会同案涉工程建设、施工、监理以及业主代表共同对案涉工程进行现场质量查勘，对个性问题和共性问题制作了工程质量投诉处理备忘录一份，其中个性问题为案涉工程室内地面比室外地面低，存在渗水隐患，共性问题为一楼客厅地面比室外地面低，房屋地下回填土回填不到位，存在较多空隙，并要求丰球公司于2018年9月17日前制定书面维修方案告知业主。2019年3月29日，丰球公司向相关业主作出承诺一份，承诺3个月内做好散水坡。一审庭审中，殷灵通、贾云沫主张道路、绿化以及消防均未完工，主管道还在进行排查，经质证，丰球公司予以否认，并称房屋在2018年10月4日已符合交付条件。一审法院认为，依法成立的合同具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。案涉商品房买卖合同是双方当事人真实意思的表示，由双方签字或盖章确认，且合同约定不违反相关法律规定，该合同依法成立并生效，双方均应依约履行责任和义务。丰球公司未按合同约定时间向殷灵通、贾云沫交房，构成违约，双方对此并无争议，本案争议焦点在于逾期交房违约金计算的截止时间应作何认定，丰球公司抗辩应截止到通知交房时间即2018年10月4日，殷灵通、贾云沫主张截止到案涉工程竣工备案登记之日即2018年12月17日，双方对于交付条件亦存在同样争议，对此一审法院认为双方合同将交房条件明确约定为商品房经验收合格，而案涉房屋于2018年8月30日已通过竣工验收，丰球公司通知于2018年10月4日交房，此时已符合双方合同约定的交房条件，因此，逾期交房违约金计算的截止时间应为2018年10月4日。殷灵通、贾云沫以案涉房屋直至2018年12月17日竣工备案之日才符合交房条件为由，主张丰球公司支付2018年10月4日至2018年12月17日期间的逾期交房违约金，缺乏事实和法律依据，不予支持。关于殷灵通、贾云沫反映的2018年10月4日交房之前存在的房屋质量问题，包括瓦面更换、房屋渗水、散水坡等问题，均不属于房屋主体结构质量范畴，不影响房屋交付使用，殷灵通、贾云沫有权在保修期内要求丰球公司对已存在的质量问题承担修复责任，但殷灵通、贾云沫不能以此为由拒绝与丰球公司办理案涉房屋的交接手续。关于逾期办证违约金，殷灵通、贾云沫至今未与丰球公司办理案涉房屋的交接手续，根据双方合同约定，丰球公司负有在交房后90日内将办理权属登记所需资料报产权登记机关备案的义务，而丰球公司已于2018年12月28日办理了案涉房屋的不动产权利证书，在符合双方合同约定交房条件的情况下，殷灵通、贾云沫拒绝接收案涉房屋，即使从2018年10月4日交房时间开始起算90日，丰球公司也依照双方合同约定按期履行了备案义务，案涉房屋目前未办理商品房转移登记手续应归咎于殷灵通、贾云沫自身怠于行使权利。因此，殷灵通、贾云沫主张丰球公司办理案涉房屋的产权证和支付逾期办证违约金，缺乏依据，不予支持。综上，一审法院判决：驳回殷灵通、贾云沫的诉讼请求。案件受理费减半收取477元，由殷灵通、贾云沫负担。二审中，双方当事人均未提供新证据。本院经审理确认一审法院查明的事实。本院认为，首先，关于逾期交房违约金。涉案房屋买卖合同明确约定房屋交付条件为第一种即商品房验收合格，竣工验收备案并非当事人合同约定的交付条件。该约定系双方当事人真实意思表示，合法有效，上诉人主张应以竣工验收备案作为房屋交付条件没有依据。本案中，涉案房屋于2018年8月30日经竣工验收合格，已经符合交付条件，被上诉人于2018年10月4日通知交房并认可2018年10月4日之前的逾期交房违约金，现上诉人主张2018年10月5日至2018年12月17日的逾期交房违约金没有依据，本院不予支持。其次，关于逾期办证违约金。双方合同约定丰球公司负有在商品房交付使用后90日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案的义务，而丰球公司已于2018年12月17日报送工程竣工验收备案文件，并于2018年12月28日办理了案涉房屋的不动产权利证书，丰球公司已在合同约定的期限内履行了义务。案涉房屋目前未办理商品房转移登记手续应归咎于殷灵通、贾云沫自身怠于行使权利。故上诉人主张逾期办证违约金没有依据。综上所述，上诉人的上诉请求不能成立，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费475元，由上诉人殷灵通、贾云沫负担。本判决为终审判决。审 判 长 李玲审 判 员 王伟审 判 员 王纯二〇二〇年一月十九日法官助理 缪珵书 记 员 刘青