成都市郫都区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0124民初5693号 原告（反诉被告）：四川中川远核机电安装工程有限公司，住所地：成都市天府新区华阳街道伏龙路二段21号1层。 法定代表人：李自豪，公司总经理。 委托诉讼代理人：余卓，四川川蓉律师事务所律师。 被告（反诉原告）：成都市郫都区极光之门网吧，住所地：成都市郫都区郫筒街道蜀信东路208、216号附2号。 投资人：蒲萍。 委托诉讼代理人：唐勇，四川泰常律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张梦影，女，1988年8月17日出生，汉族，住成都市龙泉驿区。 原告（反诉被告）四川中川远核机电安装工程有限公司（以下简称中川公司）与被告（反诉原告）成都市郫都区极光之门网吧（以下简称极光网吧）建设工程施工合同纠纷一案，本院2019年9月23日立案后，依法适用普通程序，由审判员谢晓军担任审判长，与人民陪审员陈世超、钟祖红组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）中川公司法定代表人李自豪、委托诉讼代理人余卓，被告（反诉原告）极光网吧委托诉讼代理人唐勇、张梦影到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告中川公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付欠付工程款32300元；2、判令被告向原告支付违约金1140元；3、判令被告承担本案诉讼费。事实和理由：2018年12月27日，原被告签订《消防系统改造合同》，约定被告作为发包方，将位于成都市郫都区的网吧消防改造工程交由原告负责施工。工程总造价38000元，原告按约完成了合同内容后，被告未按照合同约定履行付款义务，尚欠工程款32300元，为维护原告合法权益，遂诉至本院。 被告极光网吧辩称：按照双方合同约定，原告应于2019年3月前施工完毕并完成消防验收，但原告实际完成消防验收时间为2019年5月，造成网吧迟延两个月开业，给被告造成巨大经济损失，因此未支付原告剩余款项。 被告（反诉原告）极光网吧向本院提出反诉请求：判令反诉被告赔偿反诉原告经济损失198640.82元并承担本反诉案件诉讼费用。事实与理由：2018年12月27日，反诉原告与反诉被告签订《消防系统改造合同》，根据合同约定，反诉原告将成都市郫都区极光之门网吧消防改造工程发包给反诉被告，由反诉被告采取总价包干的方式进行改造承包。同时根据合同关于工期的约定，反诉被告需于2019年3月25日前完成消防验收。双方签订合同后，反诉原告严格按照合同约定，支付工程进度款，但反诉被告并未按照合同约定期限准时完工。根据成都市郫都区消防大队《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》（郫公消安字【2019】第0046号）显示，极光网吧验收合格日期为2019年5月30日，延误了网吧开业时间，给网吧造成巨大损失，反诉被告构成重大违约。另，反诉被告未按照合同第一条第十项约定向反诉原告提供灭火器6具，导致反诉原告自购灭火器。故提出反诉请求。 原告（反诉被告）中川公司辩称：原告是在合同约定时间内完成的消防工程施工，而消防验收迟延通过是因为被告现场装修的原因导致。具体到第一次消防验收未通过的原因是：1、平面布置图与现场不符，是被告现场装修部局问题，不是消防工程本身问题；2、消防栓中无水枪、水带问题，因合同无要求，应由被告自行领取配置；3、因为上述原因而影响联动测试完成，责任不在原告；4、认可合同约定的六台灭火器由原告配置。 经审理查明，2018年12月27日，原被告签订《消防系统改造工程》，约定被告将位于成都市郫都区的网吧消防改造工程发包给原告进行施工，合同约定承包方式为总价包干38000元。合同对工期约定为“于2019年2月1日拿到设计及施工批文，施工须于2019年3月1日前现场改造施工完毕，2019年3月25日前完成消防验收，如因……”，对工程款支付约定为：“合同签订后，甲方需付乙方总工程款的15%预付款。消防图纸审核通过后，甲方需付到乙方总工程款的50%进度款，工程完工后甲方需付到乙方总工程款80%进度款，验收通过后，甲方需支付剩余全部款项”。对违约责任约定：“甲方因自身原因不能按时付款的，每逾期一天，甲方需向乙方支付应付未付款的万分之五违约金，但累计违约金总额不得超过合同价的千分之三”。合同签订后，原告进行了施工，2019年4月29日该工程经郫都区消防大队验收未通过，存在的问题为：“1、平面布置图与现场不符；2、室内消防栓未配置水枪、水带；3、联动设施无法测试”。后经整改于2019年5月29日复查合格，通过验收。对消防验收未通过的原因，原告认为是因被告一直未完成室内装修及调整平面布局影响所致，故造成初检达不到进行消防验收的条件。致双方发生纠纷，被告未支付剩余工程款。被告已支付原告预付款5700元，余款32300元未支付。另，本案在立案调解过程中，经本院主持调解，被告称因原告原因导致网吧延期开业造成损失，故最多再支付原告一万余元款项，但双方未达成一致。 上述事实有原被告主体资格材料、消防系统改造合同、建设工程竣工验收消防备案不合格通知书、建设工程竣工验收消防备案复查意见书、微信聊天记录、部分损失凭证等证据及原、被告双方当事人当庭陈述在案为证。 本院认为，本案原被告间的“消防系统改造合同”系双方当事人的真实意思表示，不违反法律法规禁止性规定，合法有效，双方当事人均应按约履行各自义务。关于本诉：按照双方合同约定，原告在完成了合同义务并通过消防验收后，被告未按照合同约定支付全部工程款项，应承担相应违约责任。本院对原告要求被告支付剩余工程款32300元及逾期付款违约金1140元的请求，予以支持。本案的争议焦点为反诉部分：1、逾期完成消防验收的责任在哪方；2、被告（反诉原告）主张的19万余元损失是否因为迟延通过消防验收而实际产生，进而是否应由原告（反诉被告）承担。一、结合本案，双方合同约定：“如因甲方施工进度或现场未达到乙方进场施工或消防验收条件，工期由双方通过协商解决”。消防验收逾期通过，结合本案证据和查明事实，应为双方均存在一定责任所致。二、关于被告主张的因延期开业造成的损失，因其提供证据不能证明其已经发生了19万余元的实际损失以及该损失与原告的违约行为存在全部必然联系，但考虑到原告对迟延通过验收确实存在一定责任，被告因延期开业也存在一定损失，本院根据双方过错，同时参考原告提供的月均营业额数据，结合行业实际情况，酌情支持由原告承担10000元。对合同约定的6套灭火器费用，应当由原告承担。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十二条、第一百二十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下： 一、被告（反诉原告）成都市郫都区极光之门网吧于本判决生效之日起十日内支付原告（反诉被告）四川中川远核机电安装工程有限公司工程款32300元及违约金1140元。 二、原告（反诉被告）四川中川远核机电安装工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付被告（反诉原告）成都市郫都区极光之门网吧损失费10000元及六台灭火器款225元。 三、上述两项品迭后被告（反诉原告）成都市郫都区极光之门网吧于本判决生效之日起十日内支付原告（反诉被告）四川中川远核机电安装工程有限公司23215元。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案本诉案件受理费779元，由被告成都市郫都区极光之门网吧承担。本案反诉案件受理费4273元，由原告四川中川远核机电安装工程有限公司承担500元，由被告成都市郫都区极光之门网吧承担3773元，本反诉诉讼费品迭后，被告成都市郫都区极光之门网吧应支付原告四川中川远核机电安装工程有限公司279元，被告在履行上述支付义务时一并支付给原告四川中川远核机电安装工程有限公司。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审 判 长  谢晓军 人民陪审员  陈世超 人民陪审员  钟祖红 二〇二〇年一月十七日 书 记 员  王秋月