宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院民事判决书（2020）宁0202民初37号原告：杨学平，住平罗县。被告：刘荣华。被告：刘军。被告：张萍。原告杨某与被告刘某1、刘某2、张某承揽合同纠纷一案，本院于2020年1月3日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。当事人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。杨某向本院提出诉讼请求：1.判令被告刘某1、刘某2、张某向原告杨某支付位于大武口区民生小区32-2-302号房屋的装修款15200元；2.判令被告刘某1、刘某2、张某归还所扣留的切割机、气泵各一台（价值1000元），以上合计16200元；3.本案案件受理费由被告刘某1、刘某2、张某承担。事实和理由：刘某2、张某所有的位于民生小区32-2-302号房屋需要装修，找了几家装修公司预算要5万余元。通过朋友的介绍，刘某2、张某找到杨某，杨某考虑是朋友介绍就按最低价格预算给其房屋进行了装修。2019年7月13日，刘某2、张某夫妻二人委托刘某2的姐姐刘某1和杨某签订了一份装修协议合同书，双方对装修项目及装修价款进行了约定，总价款是32000元，在签订时支付首付款1万元，工程进度至三分之一时支付12000元，工程进度到三分之二时支付5000元，完工后全部付清。合同签订后，刘某2只向杨某支付款项2000元，工程施工20多天后，即工程进度到了三分之二时刘某2支付装修款1万元，在贴壁纸时支付装修款6000元，都是由刘某1通过微信支付的。因刘某2、张某一直没有按进度支付款项，杨某多次催要，到了贴踢脚线的时候杨某继续催要支付装修款，刘某2、张某找借口说杨某的工程没有达到要求，让杨某部分返工。杨某希望刘某2、张某先将拖欠的费用支付了，以给工人支付工资、购买材料等，但刘某2、张某却拒绝支付。在施工中，刘某2、张某还对原先约定的装修项目进行了变更，其中电视墙没做加了隔断，又加了一个阳台柜，将天然石又改成安装水晶石，水晶石和天然石差价是1100元。之后刘某2、张某对杨某说已找人贴了踢脚线，不需要杨某施工了，但不向杨某支付拖欠的装修款，并扣留了杨某的切割机、气泵。现杨某为维护自身合法财产权益，将纠纷诉至本院，望盼如所请。刘某1辩称，杨某在其提交的民事起诉状中所陈述通过微信转账18000元是事实，是本人转给杨某的，但刘某1仅系装修合同的介绍人，刘某1与杨某认识，所以介绍杨某来给弟弟刘某2所有的房屋进行装修。当时双方都是口头说的装修内容，没有签订书面合同，在实际装修中也更改了合同中的相关内容，比如电视墙不再装修，而杨某在其民事起诉状中还是写了装修电视墙项目，杨某所诉内容不够准确。刘某2、张某辩称，对杨某诉求给付15200元装修款不认可，而且刘某2、张某也从未扣留过其切割机等设备。2019年7月17日，刘某2、张某共同委托刘某1与杨某签订了一份装修合同，装修合同中大概约定有装修总价款为32000元。因杨某在合同中未注明开工日期和交工日期，所以刘某2只付给杨某2000元作为定作四个室内门的订金，地瓷砖和墙砖是杨某带刘某2、张某去平罗的朋友那里购买的，由刘某2、张某支付相应款项。杨某的工人施工大概有一周左右，7月29日铺地瓷砖和墙砖项目完工。8月2日，杨某说室内瓷砖可以交工了，要求支付其1万元的材料费，因为瓷砖贴的有质量问题，杨某又让工人返工了一部分，还有一部分未返工的部分其说边干边返，不影响后面的施工。出于对杨某的信任，刘某2又让刘某1给杨某支付装修款1万元。8月8日第一批板材进来后，刘某2看到这部分板材和其当时与杨某约定的板材仅部分相一致，当刘某2询问杨某怎么材料进的这么少，杨某说后面还有，边干边进。后来杨某陆续往装修房屋内拉进材料，张某发现有些材料不是其当时选定的材料，要求杨某更换材料并返工，杨某不明确表态。8月17日杨某又索要贴壁纸的款项，张某问杨某需要返工的部分怎么办，杨某还是说边干边返工。刘某2与杨某约定安装卫生间的门有点小，应该再大一点，方便以后照顾老人用到轮椅，杨某同意后却迟迟看不到换门。因为相信杨某，8月17日刘某2又让刘某1向杨某支付了6000元的装修款，可装修快要结束时仍不见杨某对有质量的装修进行返工。9月11日杨某打电话又要款项，刘某2、张某要求杨某对该返工先返工，而杨某说不给装修款就不干了，之后其电话就打不通了。由于杨某雇用工人也有装修房屋的钥匙，故其设备刘某2、张某也不清楚究竟在那里。另，刘某2、张某对装修中天然水晶石1100元的差价同意付给杨某，依据约定装修金额为32000元，加上该水晶石价款是33100元，电视墙未做扣除2200元，杨某还有一些尾活没干，刘某2、张某聘请其他装修人员来作善后处理支付款项2296元，购买榻榻米材料340元，张某还给杨某的工人支付了100元回家路费，现实际欠杨某装修款10364元。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了举证、质证。杨某提交的装修协议合同书、证明均具有证据的真实性、合法性，在证据关联性上能体现其主张待证事实的存在，且所主张待证事实与案件争议之间具有实质关系，予以采信；而证明在证据关联性不能体现其装修隔断2000元、阳台柜600元、水晶石3100元这部分待证事实的成立，不予采信。刘某2、张某提交的销货清单、收据、浪潮订货收据均具有证据的真实性、合法性，在证据关联性上能体现其主张待证事实的存在，且所主张待证事实与案件之间具有一定关系，予以采信；而照片、装修木板仅具有证据的真实性、合法性，在证据关联性上不能体现刘某2、张某所主张待证事实的存在，不予采信。本院经审理认定事实如下：刘某2、张某系夫妻关系，刘某1是刘某2的姐姐，而刘某1与杨某认识。因刘某2、张某所有的位于位于民生小区32-2-302号房屋需要进行装修，刘某1受刘某2、张某的委托在2019年7月14日与杨某签订了一份装修协议合同书，约定由杨某对民生小区32-2-302号房屋要进行装修，装修总价款为32000元，在合同签订后首次付款1万元，装修进度到1／3时支付12000元，装修进度到2／3时支付5000元，完工后全部付清。在装修合同实际履行中，刘某2、张某未如约支付装修进度款，且刘某2、张某取消了电视墙的安装，而添置了隔断、阳台柜的装修安装；又将天然大理石变更为水晶石，并愿意在天然大理石的价款上增加1100元。在杨学军施工装修工程后期，刘某2、张某以杨学军装修工作存在质量瑕疵为由，解除了双方的装修合同。遗留装修工程尚有地脚线、天然气柜门的安装、橱柜门维修、榻榻米的安装等，故刘某2、张某又找其他装修人员进行了施工，为此支付费用2636元。庭审还查明，张某还向杨某的工人支付过100元的路费。本案杨某以要求刘某2、张某支付下欠装修款、归还扣留切割机、气泵为由，将纠纷诉至本院。本院认为，刘某1代理刘某2、张某与杨某签订的装修合同，是刘某2、张某与杨某之间真实意思表示，内容合法且不违背公序良俗，对双方具有约束力。因案涉装修合同的有效性及杨某知道刘某1是代理刘某2、张某与其订立装修合同，则刘某1在案涉装修合同中不享有权利，也不承担义务，不负有向杨某支付装修费的义务和责任。因刘某2、张某是装修合同的定作人，根据合同法第二百六十八条的规定，可知刘某2、张某享有随时解除装修合同的权利。故，本案中刘某2、张某停止杨某继续进行装修并无不当。关于杨某主张支付下欠装修款的确定问题，因双方在装修合同中约定装修价款为32000元，双方又均认可在装修中天然大理石换成水晶石，而装修合同中未对大理石的价款进行约定，杨某在其民事起诉中陈述水晶石与天然大理石差价有1100元，刘某2、张某在庭审中对天然水晶石1100元的差价予以认可；庭审中杨某出示证明属于证人证言，因证人均未到庭作证，不足以对证明进行采信。故除有证据证明增加1100元装修款外，应将装修合同约定的装修款32000元价款确定为包死价；刘某2、张某又重新找装修人员对杨某未完成的结尾项目进行了善后，产生费用有2636元，张某又给杨某的工人支付路费100元，可见，刘某2、张某应向杨某支付下欠装修款12364元。杨某主张归还其切割机、气泵，因其无出示刘某2、张某占有上述装修设备的证据，该项主张欠缺佐证，不能成立。综上所述，为维护自然人等民事主体的合法财产权等民事权益。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第二百五十一条的规定，判决如下：一、被告刘某2、张某于本判决生效后三日内向原告杨某支付下欠承揽款12364元；二、驳回原告杨某的其他诉讼请求。如义务方未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费206元，减半收取计103元，由杨某负担48元，由刘某2、张某负担55元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于石嘴山市中级人民法院。审判员 刘 力 二○二○年一月十六日书记员 季佳雯附：本判决适用的相关法律条文《中华人民共和国合同法》第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第二百三十六条发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。本院特别提醒：当事人上诉的，应当于递交上诉状之日起至上诉期届满后七日内，向石嘴山市中级人民法院交纳上诉案件受理费，逾期则视为放弃上诉。