大连市普兰店区人民法院民 事 判 决 书（2019）辽0214民初3232号原告：杨斌，1992年3月27日出生，汉族，住普兰店区。委托诉讼代理人：吕明君，男，系大连市普兰店区新海法律服务所法律工作者，住普兰店区。被告：大连鼎临装饰工程有限公司，住所地大连市普兰店区渤海街北海家园小区1号2单元1层4号。法定代表人：戚超，系该公司总经理。原告杨斌与被告大连鼎临装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告杨斌及其委托诉讼代理人吕明君，被告大连鼎临装饰工程有限公司的法定代表人戚超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、请求终止合同，赔偿费损失1万元（暂定）；2、被告承担诉讼费及代理费。事实和理由：2018年8月15日，原告因购买位于普兰店区，面积为88.42平方米的楼房需装修与被告签订了《装修施工合同》，原告按约将装修款62,000元给付被告。因原告房屋是婚房，装修好后需马上办理结婚，双方约定交付期限为2018年11月1日。目前不但工期拖延，还出现了质量差错。被告将墙面、天棚所刮大白的油漆色泽都不同、角度之间缝隙特别清楚，使原告及其亲属无法接受。故原告诉至法院。被告辩称，根据双方签订的合同，被告没有违法违规的项目，属于合法经营。原告要求终止合同的诉讼请求，被告同意。但不同意原告要求赔偿的诉讼请求。双方合同中约定原告设计方案及材料都有变更，工期顺延。被告不是超期，属于正常施工。合同约定三次付款时间及约定工期是75天，开工时间是2018年8月15日，竣工时间是2018年11月1日。原告支付中期款的时间是2018年10月13日，距离交工剩余18天还有很大工作量，这期间原告设计方案及材料都有变更，工期需要顺延。如果原告正常支付中期款，被告可以按施工进度正常交付工程。其中原告购买瓷砖拖延37天，选购定制衣柜设计方案变更，即在2018年10月13日后原告才选择定制衣柜，衣柜定制周期很长。合同内的价款不包含改水、改电工程，原告要求被告赠送水电项目，被告赠送该项目给原告，工期应顺延。当事人围绕诉讼请求依法向本院提交证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年8月9日，原告（发包人）与被告（承包人）签订《大连鼎临装饰工程有限公司装修施工合同》，约定被告对原告位于枫丹丽舍2#-2-1402，面积为88.42平方米的房屋进行装修，工程采取承包人包工、包料的方式。工程期限为75天，开工日期2018年8月15日，竣工日期2018年11月1日。工程造价为62,000元，双方约定分三次支付工程款，第一次付款在开工三日前，支付工程款的60%，支付金额为37,000元；第二次在工程量进度过半，支付工程款38%，支付金额为23,700元；第三次工程验收合格，支付工程款2%，支付金额为1,300元。其中工程量进度过半是指木料进场为工程量进度过半。关于违约责任的约定，由于承包人责任导致工程质量和空气质量不合格，承包人按照下列约定进行返工修理、综合治理和赔付：（1）对工程质量不合格的部位，承包人必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误，按约定的标准支付违约金。合同签订后，被告对案涉房屋进行装修。原告分别于2018年8月9日、2018年8月10日、2018年10月13日向被告交纳装修款5,000元、32,000元及25,000元，共计62,000元。在装修的过程中，案涉房屋的工程量存在增减项，双方确认装修总价款为63,394元（62,000元+增项11,074元-减项9,680元）。因原告自行购买地板的费用是2,100元，被告认可应当在减项中扣除但实际计算未扣除。被告称其于2018年11月11、12日左右将案涉房屋装修工程施工完毕。原告称在2019年1月18日接到被告通知。庭审中，原告提出案涉房屋装修存在质量问题，申请对大白不平、卧室衣柜与墙体中间有缝隙、衣柜柜门与选色有色差、花纹不同、电视背景强左右不对称、橱柜偷工减料、橱柜吊柜没有安装完毕、集成吊顶不平、客厅灯孔不均匀、客厅地破碎未更换进行司法所鉴定。经大连市中级人民法院委托，摇号选取大连市建筑工程质量检测中心有限公司进行司法鉴定，该鉴定机构于2019年10月8日出具司法鉴定退卷函，载明对申请人所提质量问题、除大白不平、集成吊顶不平的申请外，其它申请均无国家性或推荐性验收标准或规范可引用。因此对申请人所提的对被告装修房屋的质量是否达到标准进行司法鉴定不能做出结论性意见。经本院告知原告后，原告申请再次摇号选取其他鉴定机构进行鉴定，大连市中级人民法院司法技术处告知再无其他鉴定机构可选择。本院已告知原告可自行提供具有资质的鉴定机构对案涉房屋的质量问题进行鉴定，但至今原告并未向本院提供有相关资质的鉴定机构。本院认为，当事人对自己的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明。当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证的当事人承担不利的后果。本案中，原告认为被告装修案涉房屋存在诸多质量问题，应由原告提供证据证明案涉房屋存在装修质量问题。现原告申请进行司法鉴定被退鉴，原告自身亦未提供有资质的鉴定机构出具鉴定结论的情况下，应由原告自行承担举证不能的法律后果。故原告要求被告赔偿因被告装修质量问题造成的损失的诉讼请求，本院不予支持。关于原告要求与被告终止合同的诉讼请求，被告当庭表示同意，本院予以确认。庭审中，因双方均认可案涉房屋的地板费用为2,100元系原告自行支付，被告在装修减项中没有扣除，故被告应返还原告购买地板的费用2,100元。关于原告要求被告承担代理费的诉讼请求，双方对此并无相关约定，该主张亦缺乏法律依据，本院不予支持。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第九十一条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、确认原告杨斌与被告大连鼎临装饰工程有限公司于2018年8月9日签订的《大连鼎临装饰工程有限公司装修施工合同》予以终止；二、被告大连鼎临装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告杨斌地板费用2,100元整；三、驳回原告杨斌其他诉讼请求。如被告未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费减半收取25元，由被告大连鼎临装饰工程有限公司负担，被告大连鼎临装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省大连市中级人民法院。本判决发生法律效力后，当事人可向本院或同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行，申请执行期间为二年。当事人不履行生效法律文书确定义务后，人民法院有权扣押、冻结、划拨、变价其财产，予以信用惩戒、罚款、拘留。审判员 胡 爽二〇二〇年一月十日书记员 梁心奕本案引用的法律条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十一条有下列情形之一，合同的权利义务终止：（一）债务已经按约定履行；（二）合同解除；（三）债务相互抵销；（四）债务人依法将标的物提存；（五）债权人免除债务；（六）债权债务同归于一人；（七）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实户或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。