文书内容云南省澄江县人民法院民 事 判 决 书(2019)云0422民初1326号原告：澄江乐家装饰工程有限公司，住所地：云南省玉溪市澄江县凤麓街道办事处仙湖路与龙溪路交叉口，统一社会信用代码：91530422351815148P。法定代表人：邱小强被告：宋德禧，男，1965年3月24日出生，汉族，住云南省玉溪市澄江县。委托诉讼代理人：刘绍红，云南澄清律师事务所律师。代理权限：特别授权代理。原告澄江乐家装饰工程有限公司（以下简称乐家公司）与被告宋德禧装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年10月23日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告乐家公司，被告宋德禧及其委托诉讼代理人刘绍红均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告乐家公司向本院提出诉讼请求：1、判令由被告向原告支付装饰装修工程款33669元（本判决所涉货币币种均为人民币，以下不再专门指明）；2、诉讼费用由被告承担。事实和理由：2018年8月2日，原告与被告签订了《家庭居室装饰装修工程施工合同》，合同约定由原告为被告装修被告位于澄江县130平方米的公寓式房屋。原告以包工包料的方式承包装修装饰，总工程预算价为：152000元。合同签订后，原告方组织工人及装饰装修材料为被告装修房子，原告在两个月内按质按量将被告的房子装修完毕。装修完成后，原告按双方合同约定的合同条款与被告进行结算。结算后，除被告已付给原告的120000元工程款，被告尚欠原告33669元工程款，原告多次讨要，被告仍拒绝支付。综述，特向人民法院提起诉讼，望判如所请。被告宋德禧辩称，1、原告未按合同约定完工，属违约行为。2018年8月2日，在原告保证2个月完工的前提下，其同意将龙景苑3幢13-01号商品房交由原告进行装修。双方商定从2018年8月3日开始施工，2018年10月3日完工，但第二天签订合同时，原告更改施工期限，将工程开工日期改为2018年8月10日，工程竣工日期改为2018年10月10日。即便如此原告由于材料采购计算失误等种种原因，至2018年10月28日才基本完工，拖延工期将近一个月，违背合同约定。2、原告单方结算价款私自虚增工程量，私自提高工程单价，结算价款无法律依据。在其与原告签订合同时，经原告预算工程款为142055.30元（当时没有预算明细表，实属原告估算），另加原告铺面内7000元的老板牌抽油烟机一台，3000元的灶具一台，预算工程价为152000元。其当时提出异议，原告说只是预算，以后按实际工程量及市场合理价格结算。工程完工后，原告单方结算价款时私自虚增工程量，私自提高工程单价。3、原告为其装修的房屋存在严重工程质量问题及缺陷。合同约定执行云南省地方标准DB53/T148-2005《家庭居室装修、工程质量规范》，但在装修后房屋存在粉刷空洞、贴砖空鼓，顶面凹凸不平、涂层起皮脱落等质量问题。4、原告私自变更工程项目及施工方式。合同约定工程项目和施工方式如需变更，双方应协商一致签订书面工程变更，同时调整有关工程费用及工期。但在整个施工过程中，原告擅自变更所定产品样式，预、结算表中定性不准，概念模糊不清，直至装修完毕也没有看见相关资料。5、预算中有但实际未做的物品及工程量应当扣减款项。预算时7000元的老板牌抽油烟机一台、3000元的灶具一台、1000元的客厅沙发背景墙、2304元的主卧室石膏板造型吊顶，3815元的床头背景墙均取消，合计17119元。6、原告存在违约行为，合同第12条第4项约定包工包料的保质期为12个月，原告为其所做的工程还在保修期间内，但原告拒绝按合同约定履行保修义务。综述，原告的诉请无事实和法律依据，应当予以驳回。本案经审理认定事实如下：2018年8月2日被告宋德禧作为发包方（甲方）与原告乐家公司作为承包方（乙方）签了一份《云南省家庭居室装饰装修工程施工合同》，工程地点为龙景苑3-1301，合同约定：施工面积130平方米，工程承包方式为乙方包工包全部材料；工程开工日期2018年8月10日，竣工日期2018年10月10日，合同工期总日历天数60天（不含国家规定的节假日和星期日）；合同工程预算152000元。合同签订后，原告于2018年8月10日进场装修，至2018年10月中下旬，涉诉装修工程完工后，被告于2018年10月31日搬入装修的房屋内居住。被告共支付原告合同款120000元，双方因为剩余款项的支付等产生矛盾，原告于2019年10月23日向本院提起诉讼。诉讼过程中，双方对于有争议的装修内容工程量经过实际测量、协商达成一致意见，其中客厅部分：石膏板造型吊顶（包括客厅、阳台、餐厅、洗漱台）面积为43.58㎡；客厅、餐厅、阳台顶部仿瓷粉面积67.27㎡（59.77㎡+7.5㎡）；客厅、餐厅墙面仿瓷粉面积，包含门窗部分面积为67.58㎡，扣除门窗面积为46.58㎡；阳台墙面仿瓷粉面积7.2㎡；客厅、餐厅、阳台顶部乳胶漆面积67.27㎡（59.77㎡+7.5㎡）；酒柜柜门（实量）面积1.39㎡；顶面实木线条阴角27米；顶面实木线条7字线14.8米；墙面实木小线条12米。厨房部分：集层吊顶面积8.25㎡；地砖铺设面积8.25㎡；墙砖铺设面积，包含门窗部分面积为31㎡，扣除门窗面积为21㎡；柜门面积3.4㎡；储物柜面积3.4㎡。公共卫生间部分：集层吊顶面积2.7㎡；地砖铺设2.7㎡；墙砖铺设面积（含洗手台），包含门窗部份面积为27.1㎡，扣除门窗面积为19.72㎡。主卧室：墙面仿瓷粉，包含门窗部分面积为56.23㎡，扣除门窗部分面积为34.8㎡；地砖铺设面积18.68㎡；墙面石膏板面积3.84㎡；实木线条15.5米。主卧卫生间：集层吊顶面积3.11㎡；地砖铺设面积3.11㎡；墙砖铺设面积，包含门窗部分面积为14.08㎡，扣除门窗部分面积为11㎡。小卧室：墙面仿瓷粉面积，包含门窗部分面积为41.8㎡，扣除门窗部分面积为26.66㎡（41㎡-14.34㎡）；地砖铺设面积13.77㎡。客房：墙面仿瓷粉面积，包含门窗部分面积为35㎡，不含门窗部分面积为28.31㎡（38.96㎡-10.65㎡）；阳台小房间：乳胶漆11㎡；石膏板吊顶8.9㎡。被告表示对于其余没有测量部分，同意原告提交的澄江乐家装饰工程有限公司决算表载明的工程量。对于有争议的工程单价，经双方协商对其中部分单价达成一致意见，客厅顶面实木线条7字线单价每米140元、主卧飘窗柜每米650元、房间内涉及的所有窗帘盒单价每米40元、房间内涉及的所有实木线条单价每米140元、阳台石膏板吊顶每平方米120元，水箱、蹲坑各800元，地漏每个15元。本院认为，原告乐家公司与被告宋德禧签订的《云南省家庭居室装饰装修工程施工合同》是双方的真实意思表示，没有违反法律、法规的禁止性规定，是合法有效的协议，该协议对双方当事人均具有约束力，双方均应按协议的约定履行各自的义务。工程完工后，双方未进行过验收，被告于2018年10月31日搬入房内居住、使用房屋，视为已经验收并认可工程质量，无理由拒绝支付剩余工程款。对于被告提出原告拖延工期、违反合同约定的意见，合同约定工期总日历天数为60天并且不含国家规定的节假日和星期日，原告自2018年8月10日入场，至被告主张的10月28日竣工交房之日止，扣除节假日及星期日后，并未超过双方约定的60天，故此对于被告的该辩解，本院不予采信。为对于工程量，双方存在争议的工程量已组织双方进行测量，以实际测量的工程量进行计算，对于未测量部分被告同意按原告提交的澄江乐家装饰工程有限公司决算表载明的工程量计算，故本院参照该决算表载明的工程量进行计算。在本院组织双方测量后，原告重新提交了一份决算表（不除门洞），经核对，双方对工程量无争议的装修内容中阳台顶面找平面积与原告最初提交的决算表中阳台顶面找平面积不一致，因原告表示以此结算表为其最终意见，故本院以该结算表载明的11㎡进行计算。对于双方存在争议的客厅、房间、卫生间墙面仿瓷粉及墙砖面积的计算方式，因门窗部分空出的面积并未刷仿瓷粉或贴墙砖，应以实际进行的工程量进行计算，故对该部分面积以实际测量时扣除门窗面积的工程量进行计算。对于工程单价，双方存在争议并达成一致意见的部分，本院按照双方一致认可的金额计算。对于双方存在争议但未达成一致意见部分，在双方签订的合同中已经明确了装修总价，装修总价是根据原告提交的预算表中各项装修项目的价格相加而来的，故此，对于该部分价款，本院参照预算表载明的价格予以计算。而对于预算表中未进行约定的部分，其中客厅墙面实木C型线条，原告主张每米180元，被告提出每米160元，本院酌情支持每米170元；客房、小卧室石膏板造型吊顶，原告主张每平方米150元，被告主张每平方米120元，双方在预算中对于主卧的石膏板造型吊顶单价约定为每平方米128元，故本院参照此价格进行计算；小卧室衣柜柜体，原告主张每平方米380元，被告主张每平方米280元，在预算表中对主卧衣柜价格约定为每平方米380元，本院参照此价格进行计算；经计算，对于工程量及单价存在争议部分工程价款为49266.79元（详见附表），其余部分工程价款为96593.83元（详见澄江乐家装饰工程有限公司决算表不除门洞），合计145860.62元。现原告已支付12万元，还应支付被告工程款25860.62元。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条第一款、第一百零七条、第一百一十三条第一款之规定，判决如下：一、被告宋德禧于本判决生效之日起十日内支付原告澄江乐家装饰工程有限公司工程款25860.62元；二、驳回原告澄江乐家装饰工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费642元（原告澄江乐家装饰工程有限公司已预交321元），适用简易程序减半收取321元，由原告澄江乐家装饰工程有限公司负担75元，由被告宋德禧负担246元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省玉溪市中级人民法院。本判决书生效后确定的履行期限届满，当事人向人民法院申请强制执行的期限为二年。审判员  马艳二〇二〇年一月二十三日书记员  魏茜附：                          客厅、餐厅、过道                  序号              项目              工程量              单价              合价                  1              石膏板造型吊顶（客厅、阳台、餐厅、洗漱台）              43.58㎡              128元              5578.24元                  2              墙面仿瓷粉（客厅、阳台）              53.78㎡（46.58㎡+7.2㎡）              12元              645.36元                  3              顶面找平（客厅、餐厅、阳台顶部仿瓷粉）              67.27㎡              13元              874.51元                  4              乳胶漆（白色）              67.27㎡              14元              941.78元                  5              墙面实木小线条              12m              100元              1200元                  6              酒柜柜门              1.39㎡              350元              486.5元                  7              顶面实木线条阴角              27m              200元              5400元                  8              顶面实木线条7字线              14.8m              140元              2072元                  9              墙面实木c型线条              12.4m              170元              2108元                                小计                                          19306.39元                                厨房                  1              集层吊顶300*300              8.25㎡              120元              990元                  2              地砖铺设费              8.25㎡              55元              453.75元                  3              墙砖铺设费              21㎡              55元              1155元                  4              储物柜              3.4㎡              580元              1972元                  5              柜门              3.4㎡              360元              1224元                                小计                                          5794.75元                                公共卫生间                  1              集层吊顶300*300              2.7㎡              120元              324元                  2              地砖铺设费              2.7㎡              55元              148.5元                  3              墙砖铺设费              19.72㎡              55元              1084.6元                                小计                                          1557.1                                主卧室                  1              仿瓷粉（墙面）              34.8㎡              12元              417.6元                  2              地砖铺设费              18.68㎡              55元              1027.4元                  3              墙面石膏板              3.84㎡              120元              460.8元                  4              窗帘盒              3.07m              40元              122.8元                  5              实木线条              15.5m              140元              2170元                  6              飘窗盒              3.06m              650元              1989元                  7              石膏板造型吊顶              4.84㎡              128元              619.52元                                小计                                          6807.12元                                主卫生间                  1              集层吊顶300*300              3.11㎡               120元              373.2元                  2              地砖铺设费              3.11㎡              55元              171.05元                  3              墙砖铺设费              11㎡              55元              605元                                小计                                          1149.25元                                小卧室                  1              仿瓷粉              26.66㎡              12元              319.92元                  2              地砖铺设费              13.77㎡              55元              757.35元                  3              窗帘盒              3.07m              40元              122.8元                  4              实木线条              14.34m              140元              2007.6元                  5              石膏板造型吊顶              1.84㎡              128元              235.52元                  6              衣柜柜体              5.07㎡              380              1926.6元                                小计                                          5369.79元                                客房                  1              仿瓷粉（墙面）              28.31㎡              12元              339.72元                  2              窗帘盒              3.05m              40元              122元                  3              实木线条              12.82m              140元              1794.8元                  4              石膏板造型吊顶              1.84㎡              128元              235.52元                  5              地砖铺设费              10.25㎡              55              563.75元                                小计                                          3055.79元                                阳台（小房间）                  1              乳胶漆（白色）              11㎡              14元              154元                  2              实木线条              10m              140元              1400元                  3              石膏板吊顶              8.9㎡              120元              1068元                  4              窗帘盒              8.04m              40元              321.6元                  5              顶面找平              11㎡              13              143元                                小计                                          3086.6元                                其他                                                            1              水箱、蹲坑              2套              800元              1600元                  2              地漏              6个              15元              90元                  3              水龙头带下水              1套              800元              800元                  4              厨房地砖              13片              50元              650元                                小计                                          3140元      以上合计49266.79元