河南省三门峡市湖滨区人民法院民 事 判 决 书（2019）豫1202民初4372号原告：贺爱娜，女，1984年4月10日出生，汉族，住三门峡市湖滨区。委托诉讼代理人：宋峰，河南长浩律师事务所律师，代理权限为特别授权。被告：河南唯创建筑装饰工程有限公司，住所地三门峡市湖滨区甘棠路建业森林半岛南500米人和苑小区门面房。法定代表人：赵涛。原告贺爱娜与被告河南唯创建筑装饰工程有限公司（以下简称唯创公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年10月18日立案后，依法适用小额诉讼程序，公开开庭进行了审理。原告贺爱娜的委托诉讼代理人宋峰，被告唯创公司的法定代表人赵涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告贺爱娜向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告违约金41600元；2.判令被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：2018年6月3日，原告和被告签订了一份河南省家庭居室装饰装修工程施工合同。双方在合同中约定，被告承包原告在宏江小区17号楼2406号房屋的装修，工程款为10万元，约定工期为75天，到2018年9月3日竣工；还在合同中约定被告每延迟一日，按照工程金额2‰支付原告违约金。合同签订后，被告在装修工程中，经常停停干干，被告没有在合同约定的工期内竣工明显存在违约。后经原告多次督促，被告才在2019年3月30日基本竣工。对于被告的违约行为，原告要求被告按照合同约定支付违约金未果，无奈原告提起诉讼。被告唯创公司辩称，装修合同上面第八条第二项甲方未按照合同支付工程款，影响工程施工进度的，工期正常顺延。然后原告是在8月8日支付中期款2万元，正常支付应该是3.4万元。其中1.4万元是被告在2019年3月20日催收中期款项微信给他上面说明过，原告迟迟一直未支付。原告没有按期支付工程款，所以工程没法往下进行，导致延期。本院经审理认定事实如下：2018年6月3日，贺爱娜（甲方）与唯创公司（乙方）签订河南省家庭居室装饰装修工程施工合同，主要约定：工程地点为宏江17#2406，工程承包：采取乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料（见报价单）。工程期限75日，开工日期2018年6月20日，竣工日期2018年9月3日。工程款10万元。在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致，由合同双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期。工程变更协议，作为竣工结算和顺延工期的根据。对以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期应当顺延：（1）工程量变化或涉及变更；（2）不可抗力；（3）甲方同意工期顺延的其他情况。对以下原因造成竣工的日期延误，工期应当顺延：（1）甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的；（2）甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的；（3）因甲方责任造成工期延误的其他情况。判断造成工期延误以“双方认定的文字协议”为确定双方责任的依据。工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后三日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，结清尾款，签署保修单，乙方应向甲方提交其施工部分的谁带你改图。双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格，由此而造成的损失由甲方承担。工程款支付方式为：第一次开工三日前支付65%即65000元，第二次工程进度过半支付35%即34000元，第三次竣工验收合格支付尾款1000元。工程进度过半，指工程中水、电管线全部铺设完成，墙、地砖铺设完成，木工工程过半。工程验收合格后，甲方对乙方提交的工程结算单进行审核。自提交之日起二日内如未有异议，即视为甲方同意支付乙方工程尾款。一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担合同总价5%的赔偿责任；因违反相关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。甲方无正当理由未按合同约定期限支付第二、三次工程款，每延误一日，应当向乙方支付迟延部分工程款2‰的违约金。由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方支付给甲方本合同工程造价金额2‰的违约金。签订合同后，贺爱娜共支付价款85000元，其中，第一笔款项65000元，第二笔支付款项20000元。审理中，唯创公司称2018年8月8日贺爱娜应支付3.4万元，只支付了2万元，其在2019年3月20日通过微信催要中期款。审理中，根据原告提交的项目清单、被告提交的工程增减变更单及庭审陈述，可以认定在签订合同时约定的项目中碗架拉篮1000元、榻榻米4350元、书桌书架2500元、浴室柜2800元、洗衣机台面2200元，被告没有做。关于沙发背景墙，双方均认可沙发背景墙没有做，但是唯创公司称沙发背景墙换成了壁布壁画。关于橱柜，合同约定4.4米，实际制作米数双方之间存在争议，原告称实际制作2.82米，少了1.58米。被告称实际测量3.16米，少了1.24米。关于厨房推拉门合同约定6.2平方，实际平方双方之间存在争议，原告称实际制作3.4米。被告称实际测量4.68米，差价805.6元，被告还做了垭口套价值837.68元，该部分没有在工程增减变更单中显示。工程增减变更单中显示增加项目有主卧、次卧柜子吊顶共计800元。被告称增减项目是在2018年8月8日确定的，增减变更单通过微信发给原告确认过，并提交了微信聊天截图。被告称是在2018年8月8日左右工程过半，2019年4月底将装修交付原告。审理中，贺爱娜提交微信聊天截图，欲证明截止2019年4月11日，被告仍未装修完毕，存在违约。贺爱娜提交照片6张，欲证明至今仍有部分项目未进行。本院认为，原告贺爱娜与被告唯创公司之间签订的河南省家庭居室装饰装修工程施工合同，系双方真实意思表示，合法有效，双方均应按照合同约定履行义务。在履行合同过程中，双方协议变更合同内容，装修项目进行增减。工程增减变更单中显示增加项目有主卧、次卧柜子吊顶共计800元，该工程增减变更单也通过微信发送原告贺爱娜确认。根据双方提交的证据及庭审查明，碗架拉篮1000元、榻榻米4350元、书桌书架2500元、浴室柜2800元、洗衣机台面2200元没有做，该部分费用应从工程款中扣除。关于沙发背景墙，双方均认可沙发背景墙没有做，但是被告唯创公司称沙发背景墙换成了壁布壁画，庭审中原告亦没有否认。关于橱柜，合同约定4.4米，原告称实际制作2.82米，少了1.58米。被告称实际测量3.16米，少了1.24米，原告对自己的主张并未提供证据证明，根据被告自认情况，本院认定橱柜实际少了1.24米，该部分价值1612元。关于厨房推拉门合同约定6.2平方，原告称实际制作3.4米。被告称实际测量4.68米，差价805.6元，原告对自己的主张并未提供证据证明，根据被告自认情况，本院认定差价805.6元。被告称还做了垭口套价值837.68元，该部分没有在工程增减变更单中显示，被告也没有提供其他证据证明增加了该部分项目，故该意见本院不予采纳。综上。河南省家庭居室装饰装修工程施工合同约定的工程总价款为10万元，加上增加部分价值，扣除删减项目价值，实际工程总价值85532.4元。原告贺爱娜支付65000元后，第二笔款项于2018年8月8日支付2万元。庭审中，被告称增减项目是在2018年8月8日确定的，2018年8月8日左右工程过半，那么根据合同约定工程过半支付35%，因为该合同约定项目已经变更，合同总价款也已经变更，仍要求原告方按照原来约定的金额34000元，显失公平。原告于工程过半时支付2万元，加上之前支付的65000元，共计支付85000元。剩余532.4元尾款未支付，不存在被告所述的因二期款支付问题导致工期延误。合同中约定工程量变化或设计变更的经甲方确认，工期应当延误，本案中确实存在工程量的变化，在施工过程中，原告对施工项目的变更，对于工期的延误有一定的责任。本院酌定原告方对工期延误承担30%的责任，被告方承担70%的责任。另双方签订的河南省家庭居室装饰装修工程施工合同中约定由于被告方责任延误工期的，每延误一日，被告支付给原告合同工程造价金额2‰的违约金。该违约金约定过高，且原告也未举证证明被告违约造成的实际损失数额，本院酌定按照实际工程价款的30%确定违约金数额即25659.72元。被告承担70%的责任即承担违约金17961.8元。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条规定，判决如下：一、被告河南唯创建筑装饰工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付原告贺爱娜违约金17961.8元二、驳回原告贺爱娜的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费已减半收取420元，由原告贺爱娜负担240元，被告河南唯创建筑装饰工程有限公司负担180元。本判决为终审判决。审判员  孙卫卫二〇二〇年一月十六日书记员  杨佳明