湖南省邵东县人民法院民 事 判 决 书（2019）湘0521民初5226号原告：刘书成，男，1976年3月9日出生，汉族，住邵东县。原告：肖素英，女，1982年7月6日出生，汉族，住邵东县。二原告共同委托代理人：郑红伟（特别授权），湖南楚信律师事务所律师。被告：湖南省泽祥房地产开发有限公司，住所地：邵东县东风路13号。法定代表人：刘江华，该公司经理。委托代理人：曾仲红（特别授权），邵东县法律援助中心律师。委托代理人：赵月娥，系该公司员工。原告刘书成、肖素英与被告湖南省泽祥房地产开发有限公司（以下至判决主文前简称“泽祥公司”）商品房预售合同纠纷一案，本院于2019年10月22日立案受理后，依法适用简易程序，于2019年12月9日公开开庭进行了审理。原告刘书成、肖素英的特别授权委托代理人郑红伟，被告泽祥公司的委托代理人曾仲红、赵月娥均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告刘书成、肖素英向本院提出诉讼请求：一、判令被告继续履行合同约定的交房义务；二、判令被以345705元为基数，按照日万分之二向原告支付自2018年10月2日起至实际交房之日止的违约金（暂计至2019年9月20日为24406.77元）；三、确认原告无需向被告支付水电立户费用；四、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：原被告于2018年3月16日签订《商品房买卖合同》，购买被告所开发的位于邵东县房屋，房款总金额为345705元，后原告按照合同约定履行了全部付款义务。根据合同约定，被告应于2018年10月1日前将涉案房屋交付给原告使用，逾期交房超过60日后，原告有权解除合同；如继续履行合同，被告应当自合同约定的最后交付期限的第二日起至实际交付之日止，按日向原告支付已付房款万分之二的违约金。截至起诉之日，被告仍未按照合同约定向原告交付涉案房屋，被告延迟交房不存在法定的免责事由，也不存在约定的免责事由，被告违约事实明显，严重损害了原告的合法权益，请求法院依法判决。被告泽祥公司辩称：违约金以每日万分之二计算标准过高；原、被告已于2019年9月27日完成交房手续；被告确实存在延期交房，但延期交房的原因都符合双方合同中所约定的免责事由；水电开户费是水电相关部门收取的，被告只是替水电相关部门代收，且收取的水电开户费已全部转交给水电部门。经审理查明：2018年3月16日，原告刘书成、肖素英与被告泽祥公司签订《商品房买卖合同》，原告向被告购买由被告开发的“华泽·东风阁”第1栋1602号商品房，建筑面积99.26㎡，总价款345705元。合同第九条对商品房的交付条件和期限约定：“出卖人应当在2018年10月1日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第1种条件，并符合本合同约定条件的商品房交付买受人使用：1、该商品房经验收合格；2、该商品房经综合验收合格；3、该商品房经分期综合验收合格；……但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起15日内告知买受人的；2、因相关法律法规变化所导致的延误；3、国家、地方政府及有关行政管理部门、市政配套工程及设施延期的等非出卖人原因引起的”。合同第十条对逾期交房的违约责任约定：“除本合同第九条约定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）。（1）逾期不超过60日，自本合同第九条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付房价款万分之一的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过60日后，买受人有权解除合同。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第九条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交房价款万分之二（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金……”。合同附件三约定：“……水、电、收视、燃气开户的相关费用住户自理，按政府当时收费标准收取”。合同签订后，原告以银行按揭贷款方式支付房款及相关税费，但被告未按约定时间交付房屋。2019年9月27日，“华泽·东风阁”项目工程经有关部门竣工验收合格，被告通知原告验收房屋。由于原告认为被告应承担逾期交付房屋的违约责任，且不应收取水电开户费，双方酿成纠纷。另查明，邵阳天勤资产评估事务所对涉案商品房所在地段的住房租金价值评估鉴定为人民币3.99元/㎡/月。原告未向本院提交水电立户费票据。以上事实，有原告提交的原告身份证、被告企业信用信息公示报告、《商品房买卖合同》、房款收据、办证费用收据、水电表立户收款收据，被告提供的质监站证明、天气现象、整改通知书、调解协议书、关于延时交房的公告、关于反映延期交房的情况说明、关于解决东风阁项目有关问题的报告、微信记录、会议纪要及开会光盘、物价局和发改局文件、水电发票、买房人领取房屋钥匙名单、《商品房买卖合同》、2016年县重点建设项目目标任务表、关于申请华泽东风阁建设高度事、关于华泽东风阁项目建筑高度的意见、空军机场净空区内建设项目验收报告、建设工程竣工验收测量面积报告、工程质量竣工验收记录及报告、建筑工程质量保修书、住宅工程质量保证书、竣工验收备案表以及原被告的当庭陈述予以证实，可以认定。本院认为：本案系商品房预售合同纠纷。原被告双方签订的《商品房买卖合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律和行政法规的强制性规定，该合同合法有效，对双方当事人均具有法律拘束力。本案原告已付清购房款，而被告没有严格按合同约定的期限交房，被告应自2018年10月2日起承担逾期交房的违约责任。至2019年9月27日涉案工程经有关部门竣工验收合格，才符合原被告约定的交房条件，被告于9月27日通知原告验收房屋，但被告以原告未按期交房为由拒绝收房，故被告的违约期应截止于2019年9月27日。同时综合考虑被告所称延期交房事由，本院酌情予以剔除45天。因此，被告应当承担逾期交房违约责任的期间为2018年10月2日至2019年9月27日，剔除45天后，其应当承担逾期交房违约责任的天数共计315天。虽然合同第十条规定，逾期60日后，按日支付已付款万分之二的违约金，但被告逾期交房给原告造成的损失，只是该地段同类房屋的租金损失。参照邵阳天勤资产评估事务所对涉案商品房所在地段的住房租金价值评估鉴定为人民币3.99元/㎡/月。由于合同中所约定的违约金是该租金的4倍多，根据《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条之规定“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的约定的违约金过分高于造成的损失”。本案《商品房买卖合同》中逾期交房违约金的约定可以认定为过高，被告辩称本案违约金约定偏高的辩解理由成立，被告请求予以调低，本院依法予以准许。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条之规定“当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30％为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额”，鉴于本案所交付的商品房为毛坯房，参照邵阳天勤资产评估事务所作出的江南明珠项目住房租金价值评估鉴定意见书，本院酌情确定本案商品房日租金为13.2元（3.99元/㎡/月×99.26㎡÷30天），被告逾期交房所要承担的违约金为：13.2元／天×315天×（1＋30%）倍＝5405元。原告还请求确认原告不需向被告支付水电立户费用，该笔费用系被告向原告收取的代办费用，并在合同附件三中有约定应由原告承担，故对原告的该诉讼请求，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第三十二条、第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十三条第一款、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条之规定，判决如下：一、被告湖南省泽祥房地产开发有限公司在本判决生效后15日内支付给原告刘书成、肖素英逾期交房的违约金人民币5405元；二、驳回原告刘书成、肖素英的其他诉讼请求。如义务人未在生效判决书所确定的期间履行给付金钱义务，则应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案诉讼费410元，减半收取205元，由被告湖南省泽祥房地产开发有限公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省邵阳市中级人民法院。如义务人在生效判决确定的履行期间届满之日前未自动履行，权利人可在二年内向人民法院申请强制执行，逾期视为放弃申请执行权利。审 判 员  赵双石二〇二〇年一月二日法官助理羊丽丽代理书记员  黄 琨附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第三十二条当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的过分高于造成的损失。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额。