湖北省十堰市茅箭区人民法院民 事 判 决 书(2017)鄂0302民初11号原告：湖北远大建设集团有限公司十堰分公司。法定代表人：李平，该分公司总经理。委托诉讼代理人：李发林，湖北金卫（十堰）律师事务所律师。代理权限：代为承认、放弃、变更诉讼请求，参与和解、调解，上诉，申请执行，签收法律文书。委托诉讼代理人：刘乾权，湖北金卫（十堰）律师事务所律师。代理权限：代为承认、放弃、变更诉讼请求，参与和解、调解，上诉，申请执行，签收法律文书。被告：十堰金点石汽车零部件有限公司。法定代表人：李庆生，该公司董事长。委托诉讼代理人：潘建强，男，该公司法律顾问。代理权限：代为承认、反驳诉讼请求，参与调解、和解，代为签收法律文书。原告湖北远大建设集团有限公司十堰分公司（以下简称远大十堰分公司）诉被告十堰金点石汽车零部件有限公司（以下简称金点石公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告远大十堰分公司的委托诉讼代理人刘乾权，被告金点石公司的委托诉讼代理人潘建强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告远大十堰分公司向本院提出诉讼请求:1、被告金点石公司向原告远大十堰分公司支付工程款10360000元及逾期付款利息（利息按中国人民银行同期贷款利率计算：其中3170000元自2014年6月28日计算至判决生效之日；7190000元自2015年6月28日计算至判决生效之日）；2、被告金点石公司返还原告远大十堰分公司工程保证金5000000元及逾期返还利息（逾期利息按中国人民银行同期贷款利率自2014年7月28日计算至判决生效之日）；3、被告金点石公司承担本案诉讼费用。事实和理由：2012年11月8日，原被告双方签订《建设工程施工合同》，被告金点石公司将其位于×区×大道的新厂区综合楼工程发包给原告远大十堰分公司施工，双方约定工程范围、承包方式、合同价款、工程款的支付、质量保证金的缴纳和返还等相关内容。合同签订后，原告远大十堰分公司向被告金点石公司缴纳工程质量保证金5000000元。原告远大十堰分公司按约定完成全部工程，被告金点石公司没有支付相应工程款。2014年6月8日，原被告双方签订了《补充协议书》，确认工程量为21625平方米，每平方米价格为1400元，总造价按30000000元整计算。2015年11月1日，被告金点石公司就剩余工程款向原告远大十堰分公司出具《欠条》，被告金点石公司共欠原告远大十堰分公司工程款与质量保证金15360000元。协议签订后，原告远大十堰分公司多次向被告金点石公司催要工程款和质量保证金，被告金点石公司以资金紧张为由拒付。被告金点石公司辩称：1、原告远大十堰分公司主体不符合，被告金点石公司从未与原告远大十堰分公司签订过任何形式的建设施工合同书。2012年11月8日，原告远大十堰分公司挂靠其他公司与被告金点石公司签订建设施工合同，并非是原告远大十堰分公司。原告远大十堰分公司以建设工程施工合同纠纷向被告金点石公司主张权利，主体不符。2、原告远大十堰分公司诉讼请求，缺乏事实及法律依据，因三丰公司与被告金点石公司签订合同后，三丰公司进入施工阶段，截止到目前双方没有办理工程验收及结算等事宜。同时，该工程至今没有完工，也没有提交验收报告，为此，原告远大十堰分公司主张支付工程款不符合法律规定，计算利息也不符合本案事实。对于工程保证金事宜，双方在合同中约定，工程竣工验收合格后一次性返还，同时注明保证金不计期的，鉴于原告远大十堰分公司没有对涉案工程施工完毕，也没有投入使用，原告远大十堰分公司要求退还保证金及利息不符合事实，也违反合同约定。3、原告远大十堰分公司所陈述的事实理由与客观情况不符。请求驳回原告远大十堰分公司的诉讼请求。经审理查明：2012年11月8日，原告远大十堰分公司（承包人）与被告金点石公司（发包人）签订《建设工程施工合同》，约定：原告远大十堰分公司承包被告金点石公司位于×市×区×大道的金点石新厂区综合楼工程，承包范围为土建工程、水电安装工程（以发包人和承包人双方签字确认的施工图纸为准）；工程的承包方式为包工包料，根据设计施工图，在承包施工期内无论建筑材料涨跌，均实行平方包干办法，即每平方1200元含税结算，具体建筑面积以房屋主管部门验收为准；工程款（进度款）支付的方式和时间为主体结构工程完成50%（七层平面）后支付已完工工程量的70%，工程竣工验收（双方监理确认合格）后一个月内付足工程总造价的80%，余款工程总造价的15%一年内支付，扣5%作为工程质量保修金，期限及保修金退付办法以附件《房屋建筑工程质量保修书》为准；承包人提供的竣工资料必须完整，符合行业规定要求，否则发包人不予工程结算；承包人自合同签订三日内向发包人缴纳5000000元质量保证金（不计息），若承包人在规定时间内未把质量保证金转入发包人账号，该合同自动作废；质量保证金返还时间为工程竣工验收（双方监理确认合格）后一个月内一次性返还保证金5000000元等。2013年5月24日，原告远大十堰分公司向被告金点石公司出具《付款计划》，要求被告金点石公司按合同约定支付工程进度款，武汉南亚建设监理有限公司十堰分公司金点石项目部在上述《付款计划》上注明：现施工作业面至七层，主体结构符合图纸及规范要求。2013年10月10日，被告金点石公司工程项目管理部出具《金点石综合楼已完工程量》（有监理汤志华签字，并加盖有武汉南亚建设监理有限公司十堰分公司金点石项目部印章），内容为：由原告远大十堰分公司承建的综合楼主体工程预计近期封顶，现实际工程施工具体为基础完工，一至十三层主体工程完成，一至八层墙体砌筑完毕，九至十三层尚未完成等，并对原告远大十堰分公司已完工程量以及被告金点石公司应付工程进度款进行了概算。2014年6月8日，原告远大十堰分公司与被告金点石公司的法定代表人李庆生签订《补充协议书》，约定：被告金点石公司同意按《建设工程施工合同》约定的1200元／平方米价格的基础上增加为1400元／平方米（即每平方米增加200元），此价格包含增加部分的面积；原告远大十堰分公司自本协议签订之日起应在20个工作日（如遇特殊情况期限顺延，如战争、雨天等）内将《建设工程施工合同》约定的所有工程全部竣工，并交付被告金点石公司进行验收；经双方一致确认工程总量共计为21625平方米，工程总造价按30000000元整计算，被告金点石公司已经支付原告远大十堰分公司工程款共计20830000元整，还剩9170000元整，按《建设工程施工合同》约定在工程全部完工并经被告金点石公司对该工程及相关资料验收合格后应支付总工程款的80%即24000000元整，扣除已经支付的20830000元，还应支付3170000元整，余额在工程竣工之日起一年内付清等。2015年11月1日，被告金点石公司向原告远大十堰分公司出具《欠条》一份，内容为：今欠到原告远大十堰分公司工程款1488万元，注：2014年6月份以后的转入远大的款项凭证如和2015年11月1日的明细时间不同，再从该总中扣除。另查明：被告金点石公司收到了原告远大十堰分公司支付的涉案工程保证金5000000元,上述保证金未返还给原告远大十堰分公司。被告金点石公司另有480000元承兑（工程款）未向原告远大十堰分公司支付。涉案的被告金点石公司新厂区综合楼工程已于2015年6月30日办理了产权登记，登记房屋所有权人为被告金点石公司，房产证号为：十堰房权证茅箭区字第××号。本院认为：原告远大十堰分公司向本院提交了原被告双方签订的《建设工程施工合同》、《补充协议书》，以及原告远大十堰分公司出具的加盖有监理部门印章的《付款计划》，被告金点石公司工程项目管理部出具的《金点石综合楼已完工程量》，被告金点石公司出具的《欠条》等证据，上述证据能够证明原告远大十堰分公司系被告金点石公司发包的涉案工程的承包人，且涉案工程由原告远大十堰分公司具体施工建造。被告金点石公司于2015年11月1日出具《欠条》，认可欠到原告远大十堰分公司工程款14880000元，该《欠条》能够反映出原被告双方对涉案工程款进行了结算。涉案的被告金点石公司新厂区综合楼工程已于2015年6月30日办理了房屋产权登记，结合原被告双方在2014年6月8日的《补充协议书》中有关工程竣工验收的约定，以及被告金点石公司所出具的上述《欠条》，能够反映出涉案工程已经过原被告双方竣工验收合格。被告金点石公司未能证明其出具《欠条》中的欠款金额发生了变化，亦未能证明涉案工程质量存在问题，应当向原告远大十堰分公司支付其所欠付的工程款14880000元（包含工程质量保证金5000000元）。原告远大十堰分公司主张被告金点石公司另有480000元承兑（工程款）未向其支付，对此，被告金点石公司未予否认，本院对原告远大十堰分公司的该部分主张予以支持。在被告金点石公司于2015年11月1日出具的《欠条》中，原被告双方并未对工程款付款时间进行约定，原告远大十堰分公司称涉案工程经双方竣工验收合格的具体日期为2014年6月28日，亦缺乏依据，结合本案案情，原告远大十堰分公司主张的欠款10360000元（14880000元﹢480000元-5000000元）利息及5000000元保证金利息可从2015年11月1日起计算，原告远大十堰分公司主张上述利息计算至判决生效之日，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条第一款、第十七条、第十八条的规定，判决如下：一、被告十堰金点石汽车零部件有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告湖北远大建设集团有限公司十堰分公司工程款10360000元及利息（从2015年11月1日起计算至本判决生效之日止，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算）；二、被告十堰金点石汽车零部件有限公司于本判决生效之日起十五日内返还原告湖北远大建设集团有限公司十堰分公司保证金5000000元及利息（从2015年11月1日起计算至本判决生效之日止，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算）；三、驳回原告湖北远大建设集团有限公司十堰分公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费113960元，减半收取计56980元，由被告十堰金点石汽车零部件有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省十堰市中级人民法院。上诉人应在提交上诉状时根据不服本判决部分的上诉请求数额及《诉讼费用交纳办法》第十三条第一款第（一）项的规定，预交上诉案件受理费。户名：湖北省十堰市中级人民法院；开户行：中国农业银行股份有限公司十堰北京路支行；帐号：×××。通过邮局汇款的，款汇十堰市中级人民法院，邮编：442000；地址：湖北省十堰市张湾区浙江路66号。上诉人应将注明一审案号的交费凭证复印件同时交本院。上诉人在上诉期届满之次日起七日内未预交诉讼费用，也未提出缓交、减交、免交上诉案件受理费申请的，按自动撤回上诉处理（本院不再另行送达预交上诉案件受理通知书）。本判决发生法律效力后，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。申请执行的期间为二年，该期间从指定履行期间的最后一日起计算。审判员  陈双二〇一七年四月二十八日书记员  张杨