山东省龙口市人民法院民 事 判 决 书(2016)鲁0681民初4810号原告：龙口市金穗铜铝材厂。法定代表人：刘少英，任厂长。委托诉讼代理人：马艳艳，山东乾元（龙口）律师事务所律师。被告：太仓市捷佳创机械设备有限公司。法定代表人：苟国全，任经理。被告：苟国全，男，1975年11月8日出生，汉族，居民，住江苏省太仓市。原告龙口市金穗铜铝材厂诉被告太仓市捷佳创机械设备有限公司、苟国全买卖合同纠纷一案，本院于2016年9月20日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告龙口市金穗铜铝材厂的委托诉讼代理人马艳艳，被告太仓市捷佳创机械设备有限公司的法定代表人苟国全，被告苟国全到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、依法确认原被告双方签订的承揽合同于2016年7月11日解除；2、依法判令被告太仓市捷佳创机械设备有限公司返还原告设备款171000元及运费4500元及利息（自2016年7月11日起至给付之日止按银行同期贷款利率计算）；3、依法判令被告太仓市捷佳创机械设备有限公司按照合同约定支付原告违约金51300元；4、依法判令被告苟国全对上述债务承担连带责任；5、本案诉讼费用及保全费由被告承担。事实和理由：2015年3月26日，原告与被告太仓市捷佳创机械设备有限公司签订了《普通双牵引随动锯承揽合同》，合同签订后，原告按照合同约定支付了设备款171000元，2015年5月23日，被告将设备交付原告，原告按照合同约定支付了运费4500元。2015年5月24日，双方签订验收补充协议，经过23天调试，涉案设备仍无法正常使用，也无法生产出合格的铝材。2015年7月22日停止调试。涉案设备一直无法进行生产，停放在原告处，导致原告购买该机器进行生产铝材的合同目的无法实现，被告太仓市捷佳创机械设备有限公司构成了根本违约。2016年6月29日，原告向被告发去通知，被告太仓市捷佳创机械设备有限公司于2016年6月30日收到该通知，该通知载明了合同解除的理由、时间以及被告对解除通知书提出异议的期限，在该通知书规定的期限届满之日前，被告未提出异议，故该合同于2016年7月11日解除，解除通知书已经生效。按照合同法第九十条的规定，本合同解除之日起，被告太仓市捷佳创机械设备有限公司应当返还其已收货款171000元及违约金51300元，并赔偿原告支付的运费4500元。被告苟国全承担连带偿还责任。被告太仓市捷佳创机械设备有限公司辩称：被告太仓市捷佳创机械设备有限公司与原告龙口市金穗铜铝材厂于2015年3月26日在原告龙口市金穗铜铝材厂控制下签订了一份《普通双牵引随动锯承揽合同》，被告太仓市捷佳创机械设备有限公司为原告龙口市金穗铜铝材厂制作并安装1000吨压机配钢丝绳牵引机一套，双方在合同中明确约定该设备制作、安装调试的最终价格为19万元，被告太仓市捷佳创机械设备有限公司在合同生效后60天内制作完成等待款到发货，交货地点在被告太仓市捷佳创机械设备有限公司所在地，同时约定了原告龙口市金穗铜铝材厂向被告太仓市捷佳创机械设备有限公司付款的方式和制作期限及制作时间的违约责任。被告太仓市捷佳创机械设备有限公司在约定的时间提前完成了设备的制作，多次电话沟通才付款，于2015年5月23日16:00设备到达原告龙口市金穗铜铝材厂，被告太仓市捷佳创机械设备有限公司工作人员在2015年5月23日上午到达，设备到达后连续安装到24日早上4点，2015年5月25日开始电气接线，在后来的调试中，原告龙口市金穗铜铝材厂需要生产，被告太仓市捷佳创机械设备有限公司人员无奈的停下工作让原告龙口市金穗铜铝材厂生产（在冷床处开口生产），在原告龙口市金穗铜铝材厂停产后二天后调试完成，由于原告龙口市金穗铜铝材厂的设备问题，原告龙口市金穗铜铝材厂车间使用不是特别方便。为了使用更方便原告龙口市金穗铜铝材厂提出2015年底把自己的设备整改后在重新调试，在包好设备后被告太仓市捷佳创机械设备有限公司人员准备离开的情况下，原告龙口市金穗铜铝材厂负责人刘少英扣留被告太仓市捷佳创机械设备有限公司人员，两天后才让人员离开。后原告又通知被告太仓市捷佳创机械设备有限公司进行设备调试，被告太仓市捷佳创机械设备有限公司于2015年7月4日调试完成，原告开始使用，原告还是拒绝付款。2015年7月8日，涉案设备出现小故障，原告趁被告太仓市捷佳创机械设备有限公司人员出去吃饭的时间，扣留了被告太仓市捷佳创机械设备有限公司方的行李、笔记本电脑、公司合同专用章一枚等等，原告的扣留行为给被告太仓市捷佳创机械设备有限公司造成了巨大损失，被告太仓市捷佳创机械设备有限公司于2015年7月11日对合同章进行登报申明作废。大约一星期后，原告又通知被告太仓市捷佳创机械设备有限公司进行设备调试，被告苟国全到原告处进行调试，调试完成后，原告方同意被告苟国全离开，并返还被告合同专用章、笔记本电脑、行李等，此时设备已经正常运行。被告太仓市捷佳创机械设备有限公司认为，与原告龙口市金穗铜铝材厂的承揽合同履行过程中，被告太仓市捷佳创机械设备有限公司按双方合同全面履行了自己的应尽义务，做到了按期制作完成—发货—派人现场安装—调试，为了满足原告龙口市金穗铜铝材厂对原有的设备改造的要求，被告太仓市捷佳创机械设备有限公司配合现场调试相关工作，在事实上不存在任何过错，更未违反双方合同的任何约定。而原告龙口市金穗铜铝材厂多次以设备没有调试好为由将被告太仓市捷佳创机械设备有限公司人员扣留，拒不按双方合同约定的方式和期限对被告太仓市捷佳创机械设备有限公司履行加工货款的给付义务，给被告太仓市捷佳创机械设备有限公司造成了极大的经济损失，违背了诚信原则，更是造成纠纷的直接原因。《中华人民共和国合同法》第一百五十八条规定“（买受人通知义务及免除）当事人约定验收期限的，买受人应当在验收期间内将标的物的数量或者质量不符合约定的情形通知出卖人。买受人怠于通知的，视为标的物的数量或者质量符合约定”。涉案合同约定，“甲方（原告）应在设备安装调试完成24小时内办理验收手续，如果甲方不办理验收手续则算验收合格。”《中华人民共和国合同法》第六十七条规定“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”涉案合同约定应该需要支付被告太仓市捷佳创机械设备有限公司第三笔款9500元，原告龙口市金穗铜铝材厂没有付款。《中华人民共和国合同法》第八条规定“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应该按照约定履行自己的义务，不得擅自变更解除合同。”本案中，被告太仓市捷佳创机械设备有限公司已将承揽的加工设备按期完成验收交付给原告龙口市金穗铜铝材厂使用超过12个月之久，已经超出质保期。2016年6月30日前，原告龙口市金穗铜铝材厂并未因该设备的任何问题提出书面意见，故原告龙口市金穗铜铝材厂的诉讼明显不符合解除双方承揽合同情形和条件，且至今拒不按双方约定支付被告太仓市捷佳创机械设备有限公司的加工货款，还利用扣留被告太仓市捷佳创机械设备有限公司的合同专用章伪造《设备验收补充协议》、《说明》，严重地侵害了被告太仓市捷佳创机械设备有限公司的合法利益，违反了双方合同约定。故其在本案中向贵院提出诉讼请求毫无理由和法律依据，恳请贵院据实查清案情真相，对其无理请求予以驳回。被告太仓市捷佳创机械设备有限公司还将保留追索原告龙口市金穗铜铝材厂下欠19000元加工款和其它对被告太仓市捷佳创机械设备有限公司造成的损失诉讼权利。被告苟国全辩称：同被告太仓市捷佳创机械设备有限公司答辩意见。经审理查明:2015年3月26日，原告龙口市金穗铜铝材厂与被告太仓市捷佳创机械设备有限公司签订了《普通双牵引随动锯承揽合同》，合同约定由被告太仓市捷佳创机械设备有限公司为原告定作配1000吨挤压机普通双牵引一套，合同总造价为190000元，付款方式：1、甲方（原告）付乙方（被告太仓市捷佳创机械设备有限公司）预付款57000元，款到指定账号后合同生效；2、乙方设备制作完成发货前甲方付乙方60％，即114000元，款到乙方账号后，乙方48小时内发货；3、安装调试完成付9500元；4、质保金5%，即9500元一年内付清。合同第五条约定：设备的安装时间3-4工作日，现场带负荷调试时间为2-3天……甲方应在设备安装调试完成24小时内办理验收手续，如果甲方不办理验收手续则算验收合格。合同签订后，被告太仓市捷佳创机械设备有限公司依约于2015年5月23日将设备送达到原告处，原告依约向被告付设备款171000元、运费4500元。2015年5月24日，原、被告签订《设备验收补充协议》，协议约定：一、设备安装时间为自2015年5月24日起5日内安装调试达到甲方的正常使用；二、安装调试不能达到甲方正常使用，甲方可以解除合同；……四、如果该设备在第一条约定的期限内安装、调试后甲方无法使用，乙方应赔偿甲方已经支付设备款的30％的违约金。设备到达原告处后经被告多次调试均没有达到合同要求的标准，设备无法正常使用。2016年6月18日，原告向被告发出了通知书，载明：2015年3月26日，太仓市捷佳创机械设备有限公司（下称贵公司）与龙口市金穗铜铝材厂（下称本公司）签订了《普通双牵引随动锯承揽合同》，合同签订后，本公司按照合同约定足额支付了设备价款171000元。之后，贵公司将该机器设备运至本公司，本公司支付了运费4500元。2015年5月23日设备到达本公司后，贵公司的法定代表人苟国全先生与其技术人员陈建波到本公司对设备进行了安装、调试。调试三次，经长达23天调试该设备无法正常使用，也无法生产出合格的铝材，究其不能正常使用、不能生产出合格铝材的根本原因是该设备没有达到贵公司的技术资料所要求的技术指标、技术要求，其设备上的很多原件、电子元器件、配件不是原技术资料上设计要求的物品。2015年7月22日停止调试。该机器设备自2015年7月22日一直无法进行生产、一直停放在本公司内，导致了本公司购买该机器进行生产铝材的合同目的无法实现。贵公司的上述一系列行为已经构成了根本的违约。请贵公司自收到本通知之日五日内，派员来本公司对该机器予以维修，并使维修的结果达到合同约定的设计要求、技术要求，并使机器上的原件、配件满足设计要求，最终使该机器能够达到生产出合格铝材的合同目的。贵公司逾期后不予答复、不予维修、或者维修的结果达不到合同目的。自上述本公司规定的期间（五日）届满之日的次日起，本公司与贵公司签订的《普通双牵引随动锯承揽合同》解除。贵公司如对本通知书有异议，请自解除合同之日起的5日向龙口市人民法院对解除合同问题提起异议诉讼。逾期后视为放弃异议诉讼。通知发出后，被告既未派员到原告处予以修复，也未给予原告任何答复，原告诉来本院。本院认为：原告龙口市金穗铜铝材厂与被告太仓市捷佳创机械设备有限公司签订了《普通双牵引随动锯承揽合同》及补充协议不违反我国法律规定，合法有效，本院予以确认。原、被告双方理应按照合同的约定履行自己的义务，在被告将设备送到原告处后，原告依约将设备款支付给被告，而被告的设备经其多次到原告处调试，均未达到合同约定的要求，也无法生产出合格的产品，被告于2015年7月22日停止调试。原告于2016年6月18日向被告发出通知，被告未予任何回复，视为被告与原告解除合同，对原告请求本院依法解除双方于2015年3月26日签订的《普通双牵引随动锯承揽合同》，返还设备款的请求，本院应予支持。被告苟国全系被告太仓市捷佳创机械设备有限公司法定代表人，其与原告发生的与本案有关的业务，均系履行职务行为，原告请求本院判令苟国全承担连带责任证据不足，本院不予支持。本案中，原告请求本院判令被告支付违约金及利息，因原、被告在补充协议中约定了30％的违约金，原告没有证据证明其损失超过了30%的违约金，故对原告请求判令被告支付利息的请求，本院不予支持。依据《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十七条、第一百零七条之规定，判决如下：一、原告龙口市金穗铜铝材厂与被告太仓市捷佳创机械设备有限公司于2015年3月26日签订的《普通双牵引随动据承揽合同》，已于2016年7月11日解除；二、被告太仓市捷佳创机械设备有限公司于判决生效后十日内返还原告设备款171000元、运费4500元，并赔偿原告违约金51300元，同时原告将放在被告处的设备自行提走；三、驳回原告的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期限履行给付金钱之义务，则按《中国人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4702元，保全费1770元，均由被告太仓市捷佳创机械设备有限公司承担。如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提供副本，上诉于山东省烟台市中级人民法院。审 判 长  张克礼人民陪审员  杨衍福人民陪审员  李冬梅二〇一七年四月十日书 记 员  刘 坤