成都市武侯区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）川0107民初4292号 原告（反诉被告）：成都安居天下家具有限公司。住所地：成都崇州经济开发区晨曦大道北段。 法定代表人：贺志忠，总经理。 委托诉讼代理人：郝勇、廖静怡，北京德恒（成都）律师事务所律师。 被告（反诉原告）：成都市广田华南装饰工程有限公司。住所地：成都市提督街54号18楼。 法定代表人：王宏坤，董事长。 委托诉讼代理人：张义文、陶永香，四川川商律师事务所律师。 原告（反诉被告）成都安居天下家具有限公司（以下简称安居天下公司）与被告（反诉原告）成都市广田华南装饰工程有限公司（以下简称广田华南公司）承揽合同纠纷一案，本院于2017年1月23日立案后，于2017年5月11日宣判。宣判后，广田华南公司不服，上诉于四川省成都市中级人民法院。后四川省成都市中级人民法院裁定撤销本院判决，将本案发回重审。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）安居天下公司的委托诉讼代理人郝勇，被告（反诉原告）广田华南公司的委托诉讼代理人陶永香到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告（反诉被告）安居天下公司向本院提出诉讼请求：1、解除双方于2014年2月28日签署的《四川华佛国际妇产科医院实木饰面采购、安装合同》（以下简称《木饰面采购安装合同》）；2、广田华南公司支付货款损失1751329.5元；3、被广田华南公司支付资金占用利息，自2014年9月1日（按照双方合同正常履行的进度，在8月份应当已经履行完毕）起暂计至2017年2月1日按银行年基准同期同类贷款利率6%计算；4、广田华南公司支付设计制作及现场人员工作经费损失共计109760元。事实与理由：2014年2月28日，安居天下公司与广田华南公司签署《木饰面采购安装合同》，约定由安居天下公司向广田华南公司所承包装修的“成都市四川华佛国际妇产科医院工程项目”提供所需的实木饰面材料。合同签署后，安居天下公司于2014年3月17日与成都好德华装饰材料有限公司签署标的额为410万元的《购销合同》，专门用于履行《木饰面采购安装合同》的原材料，并已支付了全部货款。安居天下公司在收到相应的原材料后加班加点生产制作，完成了《木饰面采购安装合同》所需实木饰面板材17968张，共计17282.10平方米，按合同约定的金额为4752577.50元。但是因为广田华南公司所进行的装饰工程的墙面基层工作没有达到安装实木面板的要求，无法进行安装工作，导致安居天下公司所生产的全部板材无法安装并只能暂时进行仓库保管。由于广田华南公司至今不能有效履行《木饰面采购安装合同》，致使安居天下公司可能产生更大的经济损失。广田华南公司至今仅支付了3001248元，安居天下公司为维护自身合法权益，诉至法院。 被告（反诉原告）广田华南公司辩称并反诉称，双方签订的合同是真实意思表示，广田华南公司已经履行了相关合同义务，无任何违约行为。同时广田华南公司已经向安居天下公司支付了相应货款，后续货款应根据安居天下公司的履行情况进行确定。安居天下公司未按约交付货物，违反了合同约定。故请求判令：1、解除双方签订的《四川华佛国际妇产科医院实木饰面采购、安装合同》；2、判令安居天下公司退还已经支付的货款3001248元；3、判令安居天下公司向广田华南公司支付资金占用损失720000元。 原告（反诉被告）安居天下公司反诉辩称，广田华南公司陈述不属实。安居天下公司签订合同后，积极采购原材料并进行生产，由于工程停滞，安装条件未能达到，故安居天下公司未进行安装。 根据当事人陈述和审查确认的证据，本院确认以下主要事实： 2014年2月28日，安居天下公司与广田华南公司签订《木饰面采购安装合同》1份，约定涉案项目为交钥匙工程，标的为位于成都市四川华佛国际妇产科医院的实木饰面墙板、窗板、衣柜的生产、供货、运输、安装等全部费用及一切税费；生产安装时间为：自合同签订生效后70天内交货并安装完毕（自安居天下公司收到预付款日起计算），但在2014年4月30日前，根据施工工程中的情况，经双方协商达成一致意见可调整生产、施工周期。如因广田华南公司原因或停电等非安居天下公司原因造成的延误，由安居天下公司办理相关手续后，工期相应顺延；合同暂定工程总价为17406240元。合同还对结算及支付方式、安装及验收、质量、检验和调试、质量保证等作出明确约定。该合同附件对墙板、窗板和衣柜清单作出约定，其中成品墙板（含暗门）58134平方米、单价为275元／平方米，成品窗板1014.3平方米、单价为660元／平方米，成品衣柜937.44平方米、单价为800元／平方米；规格均为现场核量，实际数量按实结算；墙板和窗板采用优质15㎜多层实木板为基材、衣柜采用15㎜、18㎜多层实木板为基材，所有板材均经过防虫防潮处理，游离甲醛释放量符合国家标准，光亮平整，耐磨耐压耐高温，可长期保持表面效果；所有基材符合欧洲标准Ｅ0级。合同签订后，广田华南公司以转账和承兑汇票的方式于2014年3月至4月共计向安居天下公司支付预付款3001248元。 安居天下公司为履行《木饰面采购安装合同》，于2014年3月16日与案外人成都好德华装饰材料有限公司签订《购销合同》1份，约定安居天下公司向其购买15㎜多层实木板，规格为多层E0级AAA15㎜，长宽标准为1220㎜*2440㎜，单价为164元/张，合计410万元；付款方式为签订合同5日内支付订金230万元，成都好德华装饰材料有限公司在收到订金后30日内交货完毕，安居天下公司在收到全部板材后支付余下货款180万元；质量要求为：按安居天下公司与广田华南公司签订的《木饰面采购安装合同》中的客户的验收材质要求生产。成都好德华装饰材料有限公司于2014年3月22日至25日向安居天下公司交付了所购板材共计25000张，安居天下公司于2014年3月17日至2014年12月4日期间，以转账或者承兑汇票的方式向该公司支付货款共计410万元，双方并于2014年12月4日进行对账结算，确认货款全部结清。后涉案项目于2014年8月左右停工，目前仍无法进场安装，以上板材至今存放于安居天下公司处。 审理中，经四川大家会计师事务所盘点，安居天下公司就板材进行加工，共加工墙饰面板及线条18892张（根）、16875.14186平方米；按双方约定的275元/平方米的单价计算，以上面板及线条的金额为4640664.01元。四川省成都市国力公证处对上述盘点过程全程进行公证，并出具公证书。安居天下公司于盘点前向广田华南公司公证送达《定制装饰板材交付通知书》，要求广田华南公司配合清点数量，履行收货义务，广田华南公司未予回复且未到场配合清点。 庭审中，安居天下公司陈述板材的安装、运输费用约为总价值的3%；安居天下公司提交案外人贺志强、魏奎向唐波转账的银行凭证，拟证明为履行合同义务，安居天下公司支付设计、差旅费109760元，广田华南公司质证后对上述证据均不认可。 上述事实，有《木饰面采购安装合同》、《购销合同》、承兑汇票、银行转账凭证、《成都好德华装饰材料有限公司送货单》、结算清单、照片、公证书两份、四川大家会计师事务所盘点报告、当事人当庭陈述等证据，在案佐证。上述证据，来源合法，内容客观真实，证据之间相互印证，并与本案待证事实相关联，故予以认定。 本院认为，安居天下公司与广田华南公司签订的《木饰面采购安装合同》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效。本案中，双方于2014年2月28日签订《木饰面采购安装合同》，合同约定的安装时间为70日内，虽约定根据施工工程中的情况，经双方协商达成一致意见可调整生产、施工周期，工期相应顺延，但涉案项目于2014年8月左右停工后，近三年时间，非因归责于安居天下公司的原因至今仍无法进行安装，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”的规定，应认定为合同目的不能实现，故对双方请求解除合同的诉讼请求，本院予以支持。 关于安居天下公司请求广田华南公司赔偿损失的诉讼请求，根据《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失”。本案中，安居天下公司为履行《木饰面采购安装合同》约定的义务，向案外人成都好德华装饰材料有限公司采购了价值410万元的板材并加工出共计16875.14186平方米的墙饰面板、条，但至今未能安装，按合同约定的275元/平方米计算，所加工面板、线条的金额应为4640664.01元。上述金额中，应包含了运输、安装费用。按照安居天下公司陈述，以总金额3%计算，运输、安装费用为139220元。由于上述板材至今未能安装，也未运输至广田华南公司出，故上述运输、安装费用未能发生，应从总金额中扣除。故广田华南公司应向安居天下公司支付4501444.01元。广田华南公司已支付预付款3001248元，赔偿的损失金额以该差额1500196.01元计。按照《中华人民共和国合同法》第一百一十三条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失”的规定，结合双方合同约定的总金额、广田华南公司已经支付的预付款金额等，该1500196.01元即为安居天下公司遭受的实际损失，应由广田华南公司予以赔偿。对于安居天下公司主张的自2014年9月1日起按照年利率6%支付利息，本院不予支持。 对于安居天下公司请求广田华南公司赔偿设计制作及现场人员工作经费109760元，除提供案外人个人向唐波的转账凭证外无其他证据予以佐证，且广田华南公司不予认可，故该主张因证据不足，本院不予支持。 对于广田华南公司反诉提出的要求安居天下公司退还已支付货款并承担资金占用损失的诉讼请求，本院认为，安居天下公司已经按照合同约定履行了义务，未能交付货物并提供安装的原因是由于案涉公司不符合安装条件，与安居天下公司无关。故造成合同解除的原因不能归责于安居天下公司。在安居天下公司向广田华南公司发出交付通知后，广田华南公司未予回复也未在告知时间内配合交付，属于对自身权利的放弃，相关后果应由其自身承担。在安居天下公司无违约行为的情况下，广田华南公司的上述请求于法无据，本院不予支持。 依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百一十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条之规定，判决如下： 一、解除原告（反诉被告）成都安居天下家具有限公司与被告（反诉原告）成都市广田华南装饰工程有限公司于2014年2月28日签署的《四川华佛国际妇产科医院实木饰面采购、安装合同》； 二、被告（反诉原告）成都市广田华南装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告（反诉被告）成都安居天下家具有限公司赔偿损失1500196.01元； 三、驳回原告（反诉被告）成都安居天下家具有限公司的其他诉讼请求； 四、驳回被告（反诉原告）成都市广田华南装饰工程有限公司的其他反诉请求。 如果被告（反诉原告）成都市广田华南装饰工程有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。 案件受理费23581元，由原告（反诉被告）成都安居天下家具有限公司负担4573元，被告（反诉原告）成都市广田华南装饰工程有限公司负担19008元；反诉诉讼费18285元，由被告（反诉原告）成都市广田华南装饰工程有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审 判 长  闵 筱 人民陪审员  蒋海宜 人民陪审员  蒋裔鸣 二〇一八年七月二十七日 书 记 员  徐 练