浙江省杭州市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）浙01民终1372号上诉人（原审被告、反诉原告）：杭州金旺房地产开发有限公司，住所地桐庐县城白云源路1466—**（影城嘉园）。统一社会信用代码：913301226970922900。法定代表人：金文明，董事长。委托代理人：马宏利、邹永闯，浙江智仁律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：张愉芳，女，1981年6月24日出生，汉族，住桐庐县。委托代理人：李艳红、李佳佳，浙江博方律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：钟国民，男，1978年11月7日出生，汉族，住桐庐县。委托代理人：李艳红、李佳佳，浙江博方律师事务所律师。上诉人杭州金旺房地产开发有限公司（以下简称金旺房产）因与被上诉人张愉芳、钟国民商品房预售合同纠纷一案，不服桐庐县人民法院（2017）浙0122民初5182号民事判决，向本院提出上诉，本院于2018年2月1日受理后，依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。原审法院根据有效证据及各方当事人的庭审陈述认定事实如下：2015年1月13日，张愉芳、钟国民与金旺房产签订商品房买卖合同1份，约定：张愉芳、钟国民向金旺房产购买坐落于桐庐县县城金西路18号江山××幢××单元××室；建筑面积共121.57平方米；单价4707.52元／平方米，总价款572294元；付款方式为银行按揭贷款方式支付房款，于合同签订之日支付首期房款172294元，剩余购房款40万元在签订合同后七天内办理完毕相关贷款手续（相关贷款手续指买受人在办理贷款过程中，按商业贷款银行的要求将相关资料完整的提供给贷款银行）；买受人逾期付款的违约责任：1、按逾期时间分别处理（不作累加）。（1）逾期不超过90日，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之一的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的1%向出卖人支付违约金；出卖人愿意继续履行合同的，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之二［该比率应不小于第（1）项中的比率］的违约金。本条中的逾期付款指依照本合同第七条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期实际已付款的差额确定。2、上述逾期付款违约责任是指一次性付款和分期付款方式的逾期付款违约责任，按揭贷款（含公积金贷款）付款方式的违约责任见附件八《补充协议》。出卖人应当在2016年3月31日前将符合条件的商品房交付买受人使用，但如遇到特殊原因（1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起60日内告知买受人的。2、县（市）级及县（市）级以上规划、建设、文物、环保、土管、林业、水利、电力、教育等主管部门根据法律、法规的规定变更或要求导致开发建设期延长的，出卖人可据实予以延期。3、交房期限届满，因买受人原因银行按揭贷款未到出卖人银行账户或未付清房款及其他应付款项，本合同继续履行的，出卖人有权相应延长交付期限，不视为交付逾期。）除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期。出卖人逾期交房的违约责任：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）。（1）逾期不超过90日，自2016年3月31日的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起120天内退还全部已付购房款，并按买受人累计已付购房款的1%向买受人支付违约金；买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自2016年3月31日最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之二（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金，如遇到特殊原因（1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起60日内告知买受人的。2、县（市）级及县（市）级以上规划、建设、文物、环保、土管、林业、水利、电力、教育等主管部门根据法律、法规的规定变更或要求导致开发建设期延长的，出卖人可据实予以延期。）导致商品房延期交付，出卖人不承担违约责任。出卖人承诺于2016年6月30日前，取得《土地使用权证书》或土地使用权证明，取得商品房《房屋所有权证》，交付给买受人。出卖人不能在2016年6月30日前交付权属证书，双方同意按照下列约定处理：1、约定日期起120日内，出卖人交付权属证书或登记证明的，按已付房价款的万分之一承担违约责任；2、约定日期起120日以后，出卖人仍不能交付权属证书或登记证明的，双方同意按下列第（1）、（2）项处理：（1）买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起且办理完成退房手续后（包括撤销合同备案登记手续及预告登记手续）30日内将买受人已付房价款退还给买受人，并自约定日期至实际退款日止，按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金。（2）买受人不退房，出卖人自约定日期至实际交付权属证书或登记证明之日止，按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金。商品房买卖合同附件八补充条款第6条规定：买受人应在《商品房买卖合同》签订之日起3日内与出卖人指定的银行签订按揭贷款合同、办妥按揭贷款手续，由于买受人的原因导致按揭贷款不能及时划付到出卖人账户的，买受人承担逾期付款的违约责任。出卖人未通知解除合同或根据买受人的书面请求而同意不解除合同的，《商品房买卖合同》继续执行，买受人应继续履行支付房款义务及每日按未付房款额的万分之五向出卖人支付违约金，还应另按总房价的5%向出卖方偿付违约金，并在支付房款时一并支付给出卖人。银行要求调整首付款比例或贷款利率的，买受人应按银行规定执行，否则视为未办理完毕按揭手续，承担上述逾期付款的违约责任。由于国家政策调整或买受人的原因，按揭贷款申请被驳回的，银行要求增加首付款或提高利率而买受人拒绝的，均视为买受人变更付款方式，买受人应在本《商品房买卖合同》签订之日起60日内付清全部房款，否则视为买受人逾期付款，买受人应继续履行支付房款义务及每日按未付房款额的万分之五向出卖人支付违约金。第9条规定：本合同所指不可抗力及免责事由的范围包括下列情况：地震：地震等自然灾害，战争、动乱、大规模流行性疾病等社会异常事件、法律法规及政府政策的改变等行为。第15条规定：买受人应在出卖人向其交付合同约定的权属证书前，与出卖人结清应付给出卖人的所有款项。若买受人未与出卖人结清款项，出卖人有权拒绝交付权属证书，其责任由买受人承担。第28条规定：出卖人按合同约定的日期将该房屋交付给买受人使用的前提条件是买受人已付清全部房价款（包括逾期付款的违约金、利息等等），交付期限届满，买受人银行按揭款未划入出卖人银行账户或未付清房款及其他款项，本合同继续履行的，交付期限顺延至买受人付清相应款项后15天内，顺延期间出卖人不承担逾期交房的违约责任。合同还对房屋质量、保修责任等其他事项作了约定。合同签订后,张愉芳、钟国民按约支付了首付款172294元,并于2015年9月15日与交通银行股份有限公司杭州桐庐支行、金旺房产签订了个人房产抵押贷款合同，购房按揭款40万元于2015年9月24日划入金旺房产银行账户。2017年9月8日，涉案商品房竣工验收为合格。2017年9月15日，金旺房产将涉案商品房交付张愉芳、钟国民。金旺房产在法庭辩论终结前未协助办妥房地产权属证书转移登记手续。另查明,金旺房产于2014年9月29日出具说明1张给业主，内容为：因江山御墅办理按揭指定银行暂未能办理按揭手续，现买受人在接到售楼处正常通知可办理按揭之日3个工作日内与出卖人指定的银行签订按揭合同。张愉芳、钟国民于2017年9月14日向原审法院提起诉讼：1、判令金旺房产向张愉芳、钟国民支付自2016年4月1日起计至实际交房之日止以572294元为基数按每日万分之二计算的逾期交房违约金（暂计2017年8月31日为59289.66元）；2、判令金旺房产向张愉芳、钟国民支付自2016年7月1日起计至实际交付土地、房屋权属证书之日止以572294元为基数按每日万分之一计算的逾期交付权属证书违约金（暂计至2017年8月31日为24436.95元）；3、本案诉讼费用由金旺房产承担。原审审理过程中,张愉芳、钟国民增加了一项诉讼请求：要求金旺房产协助办理房屋权属转移登记手续。金旺房产向原审法院提起反诉：1、判令张愉芳、钟国民支付违约金78814.7元（逾期付款按日计算的违约金251天×40万元×0.0005=50200元和逾期付款按总房价5%计算的违约金572294元×0.05=28614.7元）；2、反诉费用由张愉芳、钟国民承担。原审法院认为，张愉芳、钟国民与金旺房产之间签订的商品房买卖合同系当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，依法有效。当事人应当按照约定履行自己的义务。当事人对自己的主张,有责任提供证据,没有提供证据或者提供的证据不足证明其主张的,应承担举证不能的法律后果。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，金旺房产作为开发商应当预见到房地产开发过程中可能遇到的困难，金旺房产辩称的周家溪改道、金西路改造等延期事由不属于不可抗力的情形。金旺房产提供的证据不足以证明存在政府事由即主管部门根据法律、法规规定的变更或要求导致开发建设期延长的情形。金旺房产出具的说明证明办理按揭贷款需金旺房产与相关银行办妥相关事宜，然后通知张愉芳、钟国民到指定银行办理按揭贷款，金旺房产未提供证据证实在双方签订商品房买卖合同时通知张愉芳、钟国民就涉案商品房到相关指定银行办理按揭贷款手续，因张愉芳、钟国民的原因导致按揭贷款不能及时划付到金旺房产账户的。退一步讲，即使张愉芳、钟国民逾期支付按揭款，根据双方签订的商品房买卖合同约定，张愉芳、钟国民应于2015年1月16日前办理完毕相关贷款手续，金旺房产现主张逾期付款违约金超过了二年诉讼时效，丧失了胜诉权。因此，对金旺房产关于存在双方合同约定的特殊原因不承担逾期交房和逾期办理权属证书违约责任的辩解不予采信，对金旺房产的反诉请求不予支持。因此，金旺房产未在合同约定的期限即2016年3月31日前交付符合条件的涉案商品房，金旺房产应承担自2016年4月1日起至涉案商品房交付之日即2017年9月15日止的逾期交房违约责任。根据商品房买卖合同约定，金旺房产于2016年6月30日前办理土地使用权、涉案商品房初始登记,取得《土地使用权证书》或土地使用权证明、《房屋所有权证》，并将前述权属证书交付给张愉芳、钟国民，但金旺房产未提供证据证实其已将前述权属证书交付给张愉芳、钟国民，因此，金旺房产应承担逾期办理房地产权属证书的违约责任。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百一十七条、第一百三十八条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：一、杭州金旺房地产开发有限公司于判决生效之日起十日内给付张愉芳、钟国民逾期交房违约金60892.08元（自2016年4月1日起至2017年9月15日止）；二、杭州金旺房地产开发有限公司于判决生效之日起十日内给付张愉芳、钟国民自2016年7月1日起至实际交付房屋权属证书之日止以572294元为基数按日万分之一计算的逾期办证违约金；三、杭州金旺房地产开发有限公司于判决生效之日起十日内协助张愉芳、钟国民办理桐庐县县城金西路18号江山××幢××单元××室房屋的产权转移登记手续（相关费用按国家规定执行）；四、驳回张愉芳、钟国民的其他诉讼请求；五、驳回杭州金旺房地产开发有限公司的反诉请求。如果未按判决指定的期限履行金钱给付义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费1893元,减半收取计946.5元，由杭州金旺房地产开发有限公司负担。反诉案件受理费885元，由杭州金旺房地产开发有限公司负担。宣判后，金旺房产不服，向本院提出上诉称：一、关于本诉部分，一审判定认定事实不清，适用法律错误，根据《商品房买卖合同》及合同附件的约定，金旺房产不需要承担逾期交房和逾期办证的违约责任。1、本案张愉芳、钟国民存在逾期付款行为，金旺房产有权顺延交付房屋并且不承担逾期交房及逾期办证的违约责任。根据《商品房买卖合同》第九条及附件八补充条款第28条的约定，出卖人将房屋交付给买受人附有前提条件，即买受人付清包括逾期付款违约金等在内的全部价款。因本案张愉芳、钟国民未在签订合同之日起3日内与银行签订按揭贷款合同、办妥按揭贷款手续，依约应承担逾期付款的违约责任，但张愉芳、钟国民一直拖欠违约金至今，分文未付。根据双方在合同中的约定以及《合同法》第六十七条之规定，金旺房产有权相应延长交付期限，不需承担逾期交房的违约责任。与上述同理，由于张愉芳、钟国民一直拖欠违约金至今未付，按照合同附件八补充条款第15条，买受人应在出卖人向其交付合同第十六条约定的权属证书前，与出卖人结清应付给出卖人的所有款项。若买受人未与出卖人结清款项，出卖人有权拒绝交付权属证书。2、金旺房产已经履行办证的通知义务，2017年9月27日向张愉芳、钟国民邮寄办证通知书，张愉芳、钟国民应当按照通知要求领取不动产的初始登记权证，并自行办理不动产权证的变更登记。《商品房买卖合同》第十六条约定，出卖人负责土地及房屋初始登记。出卖人在2017年9月27日取得权证初始登记证书后，即于当日寄发办理房地产权证通知书。按照《商品房买卖合同》第二十条第三款的约定，张愉芳、钟国民应当按照通知要求在办理好交房手续并付清维修基金、物业管理费后领取初始登记证书，然后自行去缴纳契税后才能办理变更登记的手续。原审中，张愉芳、钟国民称金旺房产拒不配合办证，与客观事实不符，也未提供证据证明。3、原审判决认定不清，未对影响金旺房产江山御墅项目开发工期的客观事由和合同约定免责条款进行认定。原审判决认为金旺房产提交的证据1至10、15、16、17、20、21与本案没有客观联系，故不予认定。对于证据23、24、25认为所证内容与合同约定的内容缺乏客观联系，故不予认定。金旺房产认为，上述证据能够证明涉案江山御墅项目是由于不可归责人金旺房产的原因延期交房。金旺房产在原审中提交的上述证据均与本案具有客观联系，形成完整的证据链条，可以证明江山御墅项目迟延交房的具体原因。4、金旺房产延期交房及延期办证，是由于不可归责于金旺房产的县政府建设项目、因拆迁迟延、规划变更以及基础配套建设迟延等原因共同造成的，金旺房产可以按照合同约定据实延期，并且不承担违约责任。《商品房买卖合同》第九条约定了出卖人可据实予以延期的情形。《商品房买卖合同》第十五条出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺中，约定非出卖人负责实施的项目用地红线外的市政配套未建成或未投入运营、使用，不视为出卖人违约。本案江山御墅项目延期交付的情况符合以上条款的约定，可以据实顺延并不视为违约。同时，办证的前提是房屋通过综合竣工验收，取得竣工备案证明，房屋交付顺延必然造成办理所有权初始证书的推迟，同样不可归责于金旺房产。5、原审判决认为金旺房产作为开发商应当预见到房地产开发过程中可能遇到的困难，本案金西路配套建设的迟延完全超越了金旺房产可以预见的范围。金西路作为市政工程于2012年7月就完成了项目的规划设计，并于2013年1月招标，项目工期是90日历天，但该工程因为拆迁问题迟至2015年11月20日才开工，2016年12月9日竣工验收。金旺房产作为民营企业，相信政府公开招标的市政工程具有公信力，完全没有预料到短短只有220米的金西路配套工程的建设花了长达4年的时间。金西路的建设长达4年是金旺房产不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，出卖人根据合同约定可以不承担违约责任。6、因G20峰会，江山御墅项目工地被桐庐县政府停工了12天，交房也应该顺延12天。因为这是县政府的临时规定，金旺房产在2014--2015年出售房屋时，是不可能预见到的。金旺房产提交的浙江省住房和城乡建设厅关于《G20峰会建设系统环境质量保障工作方案》的通知，可以证明按照浙江省住房和城乡建设厅的规定，金旺房产应当在8月26日至9月6日停工。二、关于反诉部分，张愉芳、钟国民存在逾期付款行为的事实清楚，证据充分，金旺房产的反诉请求应当得到支持。1、原审法院采纳张愉芳、钟国民在反诉中提供的证据2，认为买受人在接到通知后再去办理按揭手续。金旺房产对该证据的真实性、合法性、关联性均有异议。该份证据的来源系本批次案件之外的其他买受人，金旺房产并没有将此类的说明发给张愉芳、钟国民，故原审法院在本案中采信该份证据是错误的。金旺房产早在2014年8月8日就与交通银行桐庐支行签订了办理按揭的合作协议；结合金旺房产提供的证据18，2014年9月29日开始办理按揭没有任何障碍。本案不存在张愉芳、钟国民所说的，需要接到再次通知后才能办理按揭。2、从举证责任角度看，张愉芳、钟国民负有举证证明按期支付房屋价款的责任，不能将举证义务转移给金旺房产。支付房屋价款是买方的主要合同义务，张愉芳、钟国民声称要等待金旺房产通知才能到银行办理按揭贷款手续的情况与事实不符。本案审理过程中，张愉芳、钟国民不能提供证据证明已将办理按揭贷款所需的全部资料按合同约定时间向银行提交，亦不能举证证明金旺房产存在不配合办理贷款的情况，故张愉芳、钟国民应当承担不利的后果，即按照约定承担逾期付款责任。3、反诉诉请没有超过诉讼时效。根据《民法总则》第一百八十八条之规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。按照合同附件八补充条款第15条及第28条的约定，对于张愉芳、钟国民逾期付款的违约金，在交房及办证之前买受人有义务付清，故本案没有超过诉讼时效。补充说明：一、一审法院对于证据采取了倾向性的错误认定。本案涉及的核心争论焦点就是案涉商品房逾期交付的原因。虽然金旺房产作为开发商应当按照合同约定履行自己的交房义务，但是金旺房产并不需要为了不可抗力或者政府导致的逾期后果承担责任。那么作为一审法院显然在查明逾期交付的基础上还需要查明逾期交房的实际原因。但是在一审判决书中，对于金旺房产提交的关于案涉商品房所涉的土地以及土地周边情形涉及的现有问题等事项形成的各种书面文件、情况说明、报告等一审法院均认为与本案缺乏关联性而不予认定。而且在对这些证据认定过程中也是矛盾百出，表述混乱。主要体现在以下几处：（1）按照民事诉讼法司法解释第115条的规定，单位向法院出具的书面的证明材料本身应当属于书证的范畴，但是在一审判决书中，对于金旺房产提交法庭的桐庐县建筑业管理处出具的情况说明，一审法院却认定为“当事人陈述”，这种认定显然是极为错误的。（2）同一份判决对证据13发表2次不同认定意见，且意思完全相反。（3）同一份判决遗漏对金旺房产的证据11与张愉芳、钟国民的证据1的认定意见。（4）对张愉芳、钟国民提交的证据2即2014年9月29日金旺房产出具的说明错误的作为全部被上诉人的通用性证据，逻辑上无法解释两个主要问题，其一，一审庭审只出示一份盖章的证据材料，并非提交16份证据材料，各案独立，不应进行类推适用；其二，在2014年9月29日之后签订的13位购房户，显然无法更无需取得这份说明。如果适用，显然存在逻辑上的悖论而不应被认定。为此，上述与金旺房产提交的证据基本被认为无关联而不予认定，对于张愉芳、钟国民提交的证据，一审法院又走向了另一个极端。对于张愉芳、钟国民提交的一份情况说明，金旺房产方面对真实性提出异议。但是一审法院在没有任何其他证据支持的情况下，简单认为“该说明所盖公章与商品房买卖合同上所盖公章一致”，试问一审法院是如何确认该一致性的？由此可见，一审法院对于金旺房产与张愉芳、钟国民提交的证据认定本身就存在着严重的倾向性，这种倾向性必然会影响到本案一审的事实认定和裁判。金旺房产恳请二审法院重新审核一审证据，纠正一审法院错误的认定。二、案涉商品房逾期交房的真实原因。从金旺房产提交的证据上可以看出，案涉商品房所在地块在建设时的确存在着需要改建周家溪流向及金西路建设工程的客观情况。周家溪改道工程及金西路建设工程本身不属于金旺房产应当负担的商品房开发工作，而是属于市政工程范畴，由当地政府主导建设。金旺房产对于上述工程没有主导权，只能被动的配合，当上述工程因故迟延时，必然会影响案涉商品房的建设工作。另一方面，从金旺房产提交的证据上也可以看出，在约定交房期限2016年3月31日届满前，金旺房产早已于2015年1月9日完成了房屋的主体验收等主要工作，如果周家溪改道工程及金西路工程如期完成，显然不可能发生逾期交房的情形。由此可见，本案的逾期交房的真实原因是所在地政府对于周家溪改道工程及金西路工程预期2013年2月开标（90天工期），而事实上于2016年12月9日才完成竣工验收，上述市政项目的推进迟延，使得该工程建设远远低于预期所致，这已超出开发商的合理预期。该原因不能归责于开发商金旺房产，不应当由金旺房产为政府的迟延行为承担不利的法律后果。而且需要指出的是，在××道××路××期开展的情况下，金旺房产仍然采取了积极主动的态度去尽量减少由此引发的不利影响。在项目开发过程中，为了尽可能地减少影响，加快项目开发，金旺房产方面自费将周家溪在小区红线范围内两次临时改道，这才使得项目主体工程能够保证工程进度，及时完成主体验收。但是其后涉及的消防、绿化、水电、排污等相应工程的建设和验收都无法在周家溪改道工程未完成的情况下继续；整体的竣工验收备案更是无法按时完成。在周家溪改道工程及金西路建设工程完成后，案涉商品房就在合理期限内完成了竣工验收备案，这也说明了周家溪改道工程及金西路建设工程未能如期开展对于案涉商品房开发建设的严重影响，导致案涉商品房最终出现了延期交付的后果。综上所述，案涉商品房的逾期交付并不能归责于金旺房产，一审法院以“开发商应当预见到房地产开发过程中可能遇到的困难”为由认定逾期责任全部应当由金旺房产负担显然是武断而片面的。周家溪改道工程和金西路建设工程本身是政府承诺实施的工程，金旺房产以该工程建设计划作为基础作为商品房项目开发建设的基础和依据，也是正当的，不能据此认定金旺房产就应当预见到周家溪改道工程及金西路工程迟迟不能完工并就此替市政工程的迟延承担责任，这显然不符合权利义务相适应的基本法理和《合同法》公平、诚信的基本原则。最后，特别需要说明的是桐庐县建筑业管理处作为建设项目的竣工验收备案政府主管单位，已出具说明“如果房屋建筑未通水通电前不予办理竣工备案手续”，而水务、电力部门已提供证据明确未能及时通水通电的原因就是在于政府市政的原因所致。三、一审法院认定逾期办证的基本事实存在重大错误。在本次金旺房产系列上诉案件中，一审法院均判决金旺房产需要向张愉芳、钟国民交付房屋权属证书并据此计算迟延办证违约金。但是按照双方的商品房销售合同十六条关于办证的约定，金旺房产作为开发商仅具有办理产权备案以及分户证的义务，并不具有将分户证转移登记到业主名下的义务，这一转移登记事项是由业主自行或委托办理的，根据建设部2001年8月15日第99号令《城市房屋权属登记管理办法》第16条和第17条规定业主即张愉芳、钟国民才是办理房屋权属证书的适格主体。同时，依照最高人民法院关于审理商品房买卖合同的司法解释18条、19条的规定，如出卖人办理了初始登记并向业主进行了通知，亦不应定为出卖人的原因导致逾期办证。2017年9月24日，金旺房产就已经完成了案涉商品房的产权备案并取得了分户证；并于9月27日金旺房产书面通知相关业主可以办证的事实，并在办证通知书中告知业主可委托中介公司代为办理。在本次16户中，除了因个人原因不来办理或者无法办理的两户外，其余14户均已经接获通知并按照中介公司的要求到不动产中心现场办理了转移登记的手续，相关不动产登记证书也在一审判决前就已经领取了。以上事实充分说明张愉芳、钟国民对于房屋符合办证条件并且金旺房产方面积极配合办证的事实是明知但故意在一审审理过程中予以隐瞒。而一审法院由于对一审证据的倾向性态度，对于金旺房产提交的相关办证通知书等视而不见，错误的扩大了金旺房产办证义务，对于不动产登记已经办理的相关事实未能及时查明，导致该部分无论是事实认定还是判决主文都存在严重错误，应当依法发回重审。另外，需要说明的是一审法院在16份相同判决书中，其中14份判决金旺房产承担协助过户手续，2户未判决金旺房产承担协助过户手续，那么，到底依哪类判决作为正确标准？四、关于本案的法律适用错误，应予以纠正。1、提交交付的商品房不符合交付标准的如何处理？（1）参照《江苏省高级人民法院关于审理房地产合同纠纷案件若干问题的解答》第34条规定：买受人明知出卖人交付的商品房不符合合同约定或法定的交付条件，仍然接受房屋，买受人要求出卖人承担迟延交付责任的，不予支持。但因交付的商品房不符合合同约定或法定的交付条件，给买受人造成其他损失的，应予赔偿。（2）依据我国《民法通则》和《合同法》对损益相抵原则的规定，违约损害赔偿的目的是补偿受害人所遭受的损失，并非使受害人反而因此而受益。由于同一违约行为既遭受损失，又获得利益，如不将利益予以扣除，就等于让受害人因违约行为而受益，这是违反违约损害赔偿的本意和目的的。因此，必须采取损益相抵原则。2、关于诉讼时效如果适用问题。（1）依据《民法总则》第一百八十八条：向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。为此，一审法院以诉讼时效为由驳回上诉人的请求不符合新法的规定。（2）部分的业主于反诉日开始计算，也并未超过《民法通则》规定的2年诉讼时效，而2014年9月29日的说明并不能适用于这之后签订合同的业主，那么，一审法院对金旺房产的反诉请求不予支持显然缺乏事实和法律依据。3、关于逾期交房与办证的先履行抗辩权适用。依据《合同法》第67条规定先履行抗辩权，是指当事人互负债务，有先后履行顺序的，先履行一方未履行之前，后履行一方有权拒绝其履行请求，先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。在本案中，双方签订的合同合法有效，不论金旺房产的反诉请求是否成立，张愉芳、钟国民应缴清相关违约金的实体义务并未丧失，为此依据合同的附件八第15条、28条规定及上述法条规定，金旺房产并不需要为逾期交房与逾期办证承担违约责任。综上所述，本案中的逾期交房、逾期办证主要原因是因为案涉地块涉及的周家溪改道工程、金西路工程未能按照当地政府承诺的工期如期开展、完工所致且金旺房产作为开发商已经尽可能地采取了补救措施防止损失的进一步扩大。该因素导致逾期交房、办证的原因不能归责于金旺房产。一审法院带有明显倾向性的认定证据，导致相关有关联性的证据不被认定，从而得出了错误的事实认定和判决结论。综上所述，原审判决认定事实不清，适用法律错误，判决结果不公，请求撤销原判第一项、第二项、第三项、第五项，依法改判驳回张愉芳、钟国民的诉讼请求，并改判张愉芳、钟国民向金旺房产支付违约金共计78814.7元；并由张愉芳、钟国民承担本案的一、二审诉讼费用。被上诉人张愉芳、钟国民辩称：本诉部分：一、一审法院认定事实清楚，适用法律正确，本案张愉芳、钟国民不存在逾期付款行为，金旺房产应承担逾期交房和逾期交证的违约责任。二、金旺房产援引合同第九条、第十二条以及补充条款第15条、第28条等格式条款系无效条款，以张愉芳、钟国民未付逾期付款违约金为由主张顺延交房、拒绝交证，不能成立。金旺房产今天补充的先履行抗辩权，依据的是上述相关条款，一并回应：该些条款是无效条款，以此要求顺延或拒绝交证不能成立。首先，在合同约定的交房及办证时间之前，付文平、王春侠已经付清了全部房款，履行了合同主要义务，且并不存在逾期付款；其次，金旺房产主张的逾期付款违约金与其所应承担交房、交证的合同主要义务，彼此间不存在对等性及牵连性；再次，金旺房产从未提出张愉芳、钟国民逾期付款、也从未要求张愉芳、钟国民支付违约金（金旺房产在发交房通知时也未曾提出该问题，在诉讼期间提出，纯粹是为逃避其应承担的违约责任）；另外，即使存在明确的未付违约金，这一原因不会导致金旺房产建设周期的延长，与金旺房产延期交房、延期交证不存在因果关系。本案，金旺房产客观上存在未按约交房、交证的违约行为，金旺房产依据所提供的格式条款，以张愉芳、钟国民未付逾期付款违约金作为其拒绝履行交房、交证这两个主要合同义务的抗辩，既没有任何事实依据，且该等条款实属免除金旺房产的主要责任，排除张愉芳、钟国民的主要权利，系无效条款，金旺房产上诉理由不成立。三、金旺房产存在逾期办证的违约行为，仅履行通知义务不能免除相应的违约责任。根据《浙江省商品房买卖合同》第十六条约定：出卖人承诺于2016年6月30日前，取得符合规定的土地、房屋权属证书，交付给买受人。据此，金旺房产负有取得权属证书并交付权属证书给张愉芳、钟国民的义务。但金旺房产仅于2017年9月27日寄送办证通知，且部分业主未收到通知，办证期间，张愉芳、钟国民曾多次催促，金旺房产均予以推脱，未协助办证。本案，金旺房产未能提供证据证明已按约交付土地、房屋权属证书给张愉芳、钟国民，金旺房产存在逾期办证的违约行为。金旺房产补充的意见提到邮寄相关通知，认为原审法院是判决错误，原审法院判决的第二项，关于逾期交证，都是计算到金旺房产实际交付权证为止，并没有判决到转移登记之日为止，这与合同约定是相符的。也就是说，根据金旺房产对不同业主的具体交付证书的时间为准，该判决没有错误。本案原审最后一次庭审是2017年12月，也就是说，2017年12月之后发生的事实本身就不在一审判决裁决范围之内，无法认定开庭之日之后相关事实。所以，有关2018年交付证书或办证与一审判决是否错误无关。关于协助办证的义务，虽然办证是需要双方配合，所以原审判决第三项没有任何的问题，只是要求协助办证。四、原审判决认定清楚，金旺房产主张免责的延期理由不能成立。1、根据《浙江省商品房买卖合同》第九条和补充条款第9条的约定，金旺房产主张的金西路工程等延期事由不属于不可抗力或政府事由。若属于不可抗力，需在发生之日起60日内书面通知买受人，而政府事由，则是指县级及以上政府主管部门“根据法律、法规的规定的变更或要求导致开发建设期延长”，需政府文件予以证实。金旺房产既未提供相关的通知证据，也未提供任何正式的政府文件予以证明存在该等政府事由，金旺房产提交的证据1到10、16、17、20、21等证据与本案无关联性，水务公司、电力公司、管理处等单位出具的文件不符合证据形式，与本案无关联性。对于金旺房产补充提到管理处，管理处的证据所表述的仅仅是说没有通水通电，竣工验收备案无法做，这是一项规定的援引，而不是事实的证明，关键在于逾期竣工，到底是什么原因造成，这个原因是否是约定的或者法定的免责事由，这才本案的关键，因此，管理处所援引的规定，就本案而言没有任何的意义。关于水务公司、电力公司的证明，两公司本身是金旺房产的承包单位，存在利害关系，可以配合金旺房产出具相关的证明。证明中提到按照原来的设计文件无法做，作为施工单位，是按图施工的，在客观情况发生变化，工程是否属于无法控制无法解决的问题？金旺房产的证据根本没有体现这一点。因此，相关的水务或电力公司不足以证明免责。2、金旺房产援引的合同第十五条，本条只涉及“与该商品房正常使用直接关联的除第九条已经约定为交付条件外的下列基础设施、公共配套建筑”（仅限电话、电视、宽带、水管、电气、车位），因此，即使发生本条第二款第3项事由，也只是对电话、电视等“在规定日期内未达到使用条件”情况的处理。合同第九条约定的交付条件本身就是被排除在本条约定范围之外的。本案金旺房产是整体项目交付延期（直至2017年9月8日才取得竣工验收备案表），而非仅房屋内电话、电视未达到使用条件。本条第二款第3项本身也不应成为开发商延期交房的理由。3、张愉芳、钟国民主张的逾期交房、逾期交证的违约金标准（合同约定分别为日万分之二、日万分之一）有合同依据，且远低于金旺房产主张的逾期付款违约金标准（合同约定为日万分之五及合同总价5%），金旺房产未向原审法院举证证明合同约定的违约金超过实际损失，不存在重合过高的情形，应予以支持。4、根据金旺房产提供的证据，除去G20事由，其主张的延期事由均发生在合同签订前，故金旺房产对交房、交证的时间应有所预见并予以合理规划，合同中承诺的交房、办证的时间，金旺房产应当予以遵守。5、根据合同约定，金旺房产应于2016年3月31日前交房，G20峰会发生在2016年9月，两者时间上不存在关联性，关于G20峰会期间的停工通知不能作为江山御墅的项目施工延期的理由。反诉部分：一、金旺房产应对其反诉诉请承担举证责任，张愉芳、钟国民不存在逾期付款的违约行为。1、江山御墅作为一整个房产项目，关于金旺房产出具的说明且加盖与《浙江省商品房买卖合同》相同主体的售楼专用章，应认定为是针对每一位业主所发出的通知，能够证明截至2014年9月29日，指定银行仍未具备办理贷款的手续，需等待金旺房产通知才能办理按揭，张愉芳、钟国民不存在延期办理的情况。2、《浙江省商品房买卖合同》补充条款第6条约定：“买受人应在《商品房买卖合同》签订之日起3日内与出卖人指定的银行签订按揭贷款合同、办妥按揭贷款手续，由于买受人的原因导致按揭贷款不能及时划付到出卖人账户的，买受人承担逾期付款的违约责任。”首先，指定贷款银行是金旺房产作为开发商的义务，且该贷款银行系开发商联系确定，在贷款银行未确定且开发商未将具体银行通知到张愉芳、钟国民之前，张愉芳、钟国民不知道具体与哪家银行签订贷款合同。其次，由于本案所涉均为预售商品房，为此有关贷款都需开发商提供阶段性担保，如无开发商的配合，张愉芳、钟国民也无法完成贷款合同的签订。再次，根据购房办理按揭的通常程序，不同贷款银行对购房人申请按揭贷款所需资料要求不同，在具体贷款银行确定后，也是要等告知具体所需资料才能进行准备；并且提交资料后须经银行审查方可签订合同，合同签订后至发放贷款又会有长短不一的放款时间，这些时间均非买受人一方可以控制。另外，银行贷款或公积金贷款往往受国家宏观调控、信贷额度等多方面因素影响，即使银行已经同意为开发商办理按揭贷款，但因上述种种因素影响，其并非就完全敞开受理贷款申请，可能根据实际情况会不定期有所限制，开发商一般会在确定银行当前有额度的情况下通知买受人前去办理按揭贷款手续（这样情况就会导致买受人办理按揭时间有先有后）。本案，绝大部分业主在签订合同时开发商告知按揭贷款还无法办理（有些告知是说还没有与银行谈好，有些只说还不能办按揭，有些说是公积金那边手续没有办好、或公积金额度问题），让回去等通知。张愉芳、钟国民提交的证据“说明”也可反映该事实。之后，在接到金旺房产通知后，张愉芳、钟国民按其要求提供了相关资料，并及时办理了申请贷款的相关手续，在通知可以签订贷款合同后也及时办理了签字手续，不存在拖延情况。补充条款第6条的约定看似是买受人负有义务，但实际“签订贷款合同、办妥按揭贷款手续”前提都依赖于开发商已经与银行谈妥合作相关事宜（贷款银行、公积金中心均需金旺房产进行前期沟通确定），并按银行要求通知购房人所需准备的资料，主导地位是开发商，购房人只要按其要求配合提供相关资料及办理合同签字手续即可。综上可见，办理按揭贷款需要开发商办妥前期有关事宜并及时通知张愉芳、钟国民，在此情况张愉芳、钟国民未及时办理的，责任才在于张愉芳、钟国民，对此，应由金旺房产承担举证证明责任。金旺房产既未提供其在合同签订时已满足办理贷款手续的前提条件，也未提供其已通知过张愉芳、钟国民办理贷款手续（包括具体贷款银行及所需资料）、而张愉芳、钟国民存在怠于办理贷款手续的证据。金旺房产未能证明由于张愉芳、钟国民的原因导致“按揭贷款不能及时划付到出卖人账户”，故金旺房产关于张愉芳、钟国民逾期付款的主张不成立。二、反诉诉请超过诉讼时效。1、根据双方签订的《浙江省商品房买卖合同》的约定，金旺房产认为张愉芳、钟国民逾期办理按揭贷款手续，并据此主张逾期付款违约金，但按照张愉芳、钟国民签订按揭贷款合同的时间（甚至银行放款时间），至其反诉都已经超过两年的诉讼时效，其主张应予以驳回。2、金旺房产主张适用2017年10月1日施行的《民法总则》有关三年诉讼时效的规定，不能成立。《民法总则》实施时，旧法诉讼时效已届满的，无溯及力。因为，从诉讼时效作为消灭时效的性质来看，此时请求权人的时效利益事实上已经享受完毕，诉讼时效已因此归于消灭，不可能因新法的实施而使已经消灭的时效重新“激活”。且会出现矛盾：2017年10月1日前就会出现存在一段时效已届满期间，而届满后到2017年10月1日又可重新主张。而且，也不符合诉讼时效制度促使权利人及时行使权利、稳定现存社会秩序的制度本意。更为重要的是，在张愉芳、钟国民向金旺房产主张交房、办证的违约金前，金旺房产从未提出过任何认为张愉芳、钟国民逾期付款或要求张愉芳、钟国民承担逾期付款违约金的主张，其提出完全是为逃避违约责任。综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应当予以维持。被上诉人张愉芳、钟国民在二审期间未向本院提交新的证据；上诉人金旺房产在二审期间向本院提交了1、主体验收记录，欲证明2015年1月9日，案涉商品房主体工程就已经完成了主体验收。若周家溪改道及金西路建设工程如期完工，则案涉商品房可以顺利按时交付。2、桐庐县建筑业管理处工作职责，欲证明管理处是桐庐县负责竣工备案工作的机关。3、道合房产代理证明、4、营业执照、5、销售代理合同，欲证明案涉楼盘的销售代理公司就9月29日情况说明作出的说明。该情况说明不能适用于全部客户。6、办证通知书及ems面单，欲证明金旺房产2017年9月27日向业主寄送的“交房通知书”实际内容为办证通知书。7、分户证，欲证明案涉楼盘于2017年9月24日完成了初始登记。8、恒升中介情况说明、9、受理通知书、10、产权证签收记录，欲证明初始登记资料已经于2017年9月28日交付了办证中介，相关业主已经办理了房产转移登记；部分业主签收了产权证；需要说明的是，有些业主是因为其自身原因无法办出证，或接到通知，就是不来办证，而原审在此情况下判决金旺房产协助是不合理的。11、收据，欲证明郑红霞户因办理产权证向中介公司支付代理费。经质证，被上诉人张愉芳、钟国民对上诉人金旺房产提交的证据认为：证据1不属二审新证据，与本案没有关联性，不能证明其待证目的。证据2三性不认可，没有关联性。证据3、4、5三性均不予认可。证明不符合证人证言单位出具证明的形式，并且出证人与金旺房产有利害关系，且内容相悖，不能证明其待证目的。对于其该组证据所需要反驳的9月29日的情况说明，原审并不是说每个被上诉人持有证据来作出认定，而是印证相关按揭的前置条件是开发商先行联系确定，有先期的义务。证据6，三性不认可，没有关联性，对证明对象不予认可。证据7，不属二审新证据，该证办理情况，张愉芳、钟国民不知情，无法证明金旺房产履行了交证及协助办证义务，与本案没有关联性。证据8，三性不予认可。该份证据属单位出具的证人证言，但仅公司盖章，无负责人及经办人签字，不符合该类证据的形式要件，不具有证明力；中介公司与金旺房产存在利害关系，其单方出具的说明不能证明金旺房产已于2017年9月28日将初始登记资料交付给办证中介，亦不能证明实际办理或领取产权证的时间。关于办证问题，经核实，一审期间，因金旺房产不予配合未能办理，现由于张愉芳、钟国民个人原因不能办理。证据9，张愉芳、钟国民此前从未见过此类通知书，鉴于该通知书系产权登记机关出具，为此真实性予以认可。该证据恰恰证明金旺房产拖延交付产权证及不配合办理产权过户的事实。证据10，张愉芳、钟国民并未有过签收，该证据与本案无关。且该产权证签收记录时间恰恰证明部分业主领取产权证的时间非证据8载明的时间。证据11，真实性、合法性认可，关联性有异议。该证据只能证明郑红霞支付了办证代理费，不能证明金旺房产已按约向郑红霞交付产权证。本院认为上诉人金旺房产提交的证据1，可证明案涉工程主体验收合格，但与本案所争议的焦点无关联性；证据2亦与本案所争议的焦点无关联性；证据3、4、5，2014年9月29日出具说明的是金旺房产，杭州道合房地产代理有限公司对金旺房产出具的说明没有权力解释；证据6，在一审审理期间已作为证据提交，根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第四十一条第（二）项规定，不属新的证据。证据7、8、9、10，可证明案涉楼盘于2017年9月24日完成了初始登记，各业主可以办证。证据11，可证明郑红霞、孙正崎户已委托桐庐恒升房产中介有限公司办理不动产权证登记事项。经二审审理查明，原审法院所认定的事实正确，本院予以确认。本院认为，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十八条的规定：“第二审人民法院应当对上诉请求的有关事实和适用法律进行审查。”张愉芳、钟国民与金旺房产于2015年1月13日签订的《商品房买卖合同》系双方当事人真实意思的表示，内容并不违反国家法律、行政法规的强制性规定，应属有效。对双方当事人均具有约束力。合同签订后，张愉芳、钟国民按约支付了首付款172294元，并在2015年9月15日与交通银行股份有限公司杭州桐庐支行、金旺房产签订了《个人房产抵押贷款合同》后，购房按揭款40万元于2015年9月24日划入金旺房产银行账户。金旺房产于2017年11月7日才提出反诉要求张愉芳、钟国民承担2015年1月16日至2015年9月24日40万元的逾期付款违约金78814.7元的请求已超过了二年的诉讼时效，丧失了胜诉权。原审法院对金旺房产的该反诉请求未予支持，具有法律依据。根据双方签订的《商品房买卖合同》的约定，出卖人应当在2016年3月31日前将符合条件的商品房交付买受人使用。但金旺房产至2017年9月15日才将涉案商品房交付给张愉芳、钟国民。虽金旺房产陈述及提交证据证明迟延交付存在一定的客观原因，但并不存在双方合同约定金旺房产免责的情形，故原审法院判决金旺房产承担自2016年4月1日起至2017年9月15日止的逾期交房违约金60892.08元并无不当。又根据双方签订的《商品房买卖合同》的约定，出卖人承诺于2016年6月30日前，取得《土地使用权证书》或土地使用权证明，取得商品房《房屋所有权证》，交付给买受人。根据二审审理期间，金旺房产提交证据证明案涉楼盘于2017年9月24日完成了初始登记，9月27日通知各业主办证。由于各业主均已委托桐庐恒升房产中介有限公司办理不动产权证登记事项，故以2017年9月28日桐庐恒升房产中介有限公司收到办证资料的时间作为出卖人将权属证书交付给买受人的时间。金旺房产应承担自2016年7月1日起至2017年9月28日止的逾期办证违约金26343.01元。由于张愉芳、钟国民与金旺房产签订的《商品房买卖合同》明确约定了具体的交房日期和办证日期，并分别约定了逾期交房和逾期办证的违约金，系开发商作出的合同承诺。开发商超过办证日期迟延交房，虽然在合同约定的办证日期与开发商实际交房日之间只存在一个期间，但是在该期间内，开发商既存在逾期交房的违约行为，也存在逾期办证的违约行为，但依据合同约定应分别承担相应的违约责任。张愉芳、钟国民请求金旺房产同时承担逾期交房违约金和逾期办证违约金，原审法院予以支持并无不当。由于张愉芳、钟国民现已办理了案涉房屋的产权转移登记手续，故原审法院判决金旺房产协助张愉芳、钟国民办理桐庐县县城金西路18号江山御墅?揽江阁2幢1单元1002室房屋的产权转移登记手续应予撤销。综上，金旺房产的部分上诉理由成立，本院予以采纳。原审判决认定事实清楚，适用法律正确。但由于在二审审理中金旺房产提交证据而导致本案改判，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第四十六条的规定：“由于当事人的原因未能在指定期限内举证，致使案件在二审或者再审期间因提出新的证据被人民法院发回重审或者改判的，原审裁判不属于错误裁判案件。”因此，原审判决不属于错误的裁判案件。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(二)项之规定，判决如下：一、维持桐庐县人民法院（2017）浙0122民初5182号民事判决第一项、第五项及案件受理费部分；撤销第二项、第三项、第四项；二、杭州金旺房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内给付张愉芳、钟国民自2016年7月1日起至2017年9月28日止的逾期办证违约金26343.01元；三、驳回张愉芳、钟国民的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行金钱给付义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。二审案件受理费3740元，由杭州金旺房地产开发有限公司负担。本判决为终审判决。审判长  赵为民审判员  徐 丹审判员  毕克来二〇一八年七月十八日书记员  项 琳