江苏省如东县人民法院民 事 判 决 书（2017）苏0623民初5992号原告：上海心瑞贸易有限公司，住所地上海市浦东新区周浦镇周南村******。统一社会信用代码：913101153123740017法定代表人：王丽梅，总经理。委托诉讼代理人：濮家良，上海金亭律师事务所律师。委托诉讼代理人：曹唯，上海金亭律师事务所律师。被告：南通东兴自动化设备有限公司，住所地江，住所地江苏省南通市如东县马塘镇马东村**信用代码：913206237833931458法定代表人：张新国。被告：张新国，男，1981年5月26日出生，汉族，住江苏省如东县。原告上海心瑞贸易有限公司（以下简称心瑞公司）与被告南通东兴自动化设备有限公司（以下简称东兴公司）、张新国买卖合同纠纷一案，本院于2017年12月5日立案受理后，依法适用简易程序，后转为普通程序，于2018年6月15日公开开庭进行了审理。原告心瑞公司的诉讼代理人濮家良，被告东兴公司的法定代表人张新国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告心瑞公司向本院提出诉讼请求：要求判令被告东兴公司支付原告违约金80万元，被告张新国承担连带责任。事实与理由：2016年3月2日，原被告双方签订涂装设备买卖合同一份，合同约定：原告向被告购买涂装生产线，总价款675000元。合同约定交货期为定金到账次日起90天内。合同签订后，原告依约支付了定金，之后又根据合同约定支付了部分款项，然而，被告却迟迟不能交货完成，直到2016年7月29日，被告告知原告无法供货，需原告向案外人支付货款才能供货，原告遂于2016年7月30日与被告协商，被告向原告出具保证书，承诺2016年8月1日之前除尾气之外全部完工，尾气于2016年8月12日完工，若不能完成，愿赔偿人民币80万元。然而，保证书签订后，被告仍旧未按时完工，原告为维护自己的权益，现诉至贵院，请求贵院判如所诉。被告东兴公司辩称，原告没有按照合同履行分期支付货款的义务。第一期我们确实没有按照合同上的时间完工，第二次协商后，基本上是按照约定的时间完工了，除了一些调试。我公司不同意支付原告80万元的违约金。被告张新国辩称，我个人也不同意对原告主张的违约金承担连带责任。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，通过庭审举证、质证和审核，本院认定事实如下：被告东兴公司经营范围为：工业自动化输送设备组装；铝部件、不锈钢部件机械加工、销售；货物及技术进出口（国家限定公司经营的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2016年3月12日，原告心瑞公司与被告东兴公司签订保温杯无尘自动油漆涂装设备买卖合同一份。合同约定，原告向被告购买涂装生产线，总价款675000元，上述价款包含设计、制作、安装、调试、运输等费用。付款方式：预付40%定金，货到现场7天内20%，设备安装完毕并调试ok后7天内20%，余款10%安装完成后6月内付清。交货期：合同生效定金到账次日起90天内。合同还对其他相关事项进行了约定。原、被告双方均在合同上加盖了公章。合同签订后，原告于2016年3月16日通过银行转账向被告支付定金27万元，后又陆续支付了部分款项。关于案涉设备交付的时间。原告在庭审中陈述，因为设备分好几个部分，被告一部分一部分交货安装，前期交货和安装相对正常，到后期电控设备，包括电控设备之前的交货开始延期，而电控设备一直未能交货。电控系统在9月份安装完毕。尾气处理系统，被告也迟迟未能交货，一直到2016年11月份才交货完成。被告陈述电控系统在9月份安装完毕，尾气部分在10月底左右完成。延期交货的原因是电控系统增加了，尾气部分也进行了更改。原告对被告陈述的尾气处理部分的交货时间未持异议，认为与原告陈述的交货的时间差不多，对被告陈述的设备进行了增加和更改，不予认可。被告就此也未能提供相应证据。因被告迟迟不能交货完工，经双方协商，2016年7月30日，被告张新国向原告出具“工程完成工期保证书”，内容为：由于本公司自身原因未能完成，现保证在2016年8月10日之前除尾气之外全部完工。尾气于2016年8月12日之前完成，特此保证。若未能完成本人愿一次性赔偿贵公司人民币捌拾万元整，￥800000元。保证人：张新国，公司：南通东兴自动化设备有限公司。日期：2016年7月30日。保证书下方书写：此保证为本人自愿书写，若未按上述完成，本人自愿赔偿陶晓群（原告单位人员）人民币捌拾万元整，承担一切法律责任。原告认为被告逾期交货，已构成违约，根据被告的承诺，被告东兴公司应支付原告违约金80万元，被告张新国承担连带责任。庭审中，原告未能就被告违约，对原告所造成的经济损失，进行举证证明。被告认为原告主张的违约金过高，要求根据法律规定进行调整。另查明，东兴公司于2017年1月22日向本院提起诉讼，要求心瑞公司给付案涉设备尚欠的货款281000元及逾期付款利息。本院作出（2017）苏0623民初534号民事判决书，判决心瑞公司给付东兴公司货款240000元及相应利息，兴瑞公司不服，提起上诉。南通市中级人民法院作出（2017）苏06民终2418号民事判决书，改判心瑞公司给付东兴公司货款221000元及相应利息。该案已申请执行，尚未履行。本院认为，原、被告双方于2013年3月12日所签订的保温杯无尘自动油漆涂装设备买卖合同系双方当事人真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，合法有效。原、被告双方应按合同的约定，各自履行相应的义务。合同签订后，原告于2016年3月16日向被告支付了货款的40%的定金，履行了相关义务。根据合同约定，设备的交货期为合同生效定金到账次日起90日内。被告应当在2016年6月17日向原告履行交货的义务，但被告未能在合同约定的交货期内交货，其行为已构成违约。在原告不断催促下，被告法定代表人张新国向原告出具工程完成工期保证书，保证在2016年8月12日前完成全部设备的交付、安装、调试等，但根据审理查明，被告至10月底左右才完成所有设备的交付、安装和调试，被告再次违约。原、被告双方所签订的合同未约定违约责任条款，但被告张新国在保证书中作出承诺，若不能在约定的时间完成，自愿赔偿原告经济损失80万元。被告所作的保证承诺系其自愿作出，也不违反法律法规的强制性规定，应为有效，对当事人产生约束力。被告张新国系被告东兴公司的法定代表人，其所作出的交货完工期限的保证，应当认定为职务行为，系代表公司所作的保证，被告东兴公司逾期交货构成违约，应承担相应的违约责任。根据被告的承诺，应支付原告违约金。合同法第114条规定：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。被告未能按合同履行交货义务已构成违约，在被告出具保证承诺后，被告仍未能按其承诺的时间履行义务，再次违约，应当承担相应的违约责任。合同法第114条同时又规定，约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。根据该法律规定，违约金的高低，应以所造成的损失为依据。本案中，原、被告双方所签订的合同的标的金额为675000元，审理中原告也未能提供所造成损失的证据，原告所主张的违约金显然过高，被告要求按照法律规定予以调整，本院予以采纳。综合案涉合同的标的、被告违约情形以及原告未能举证所造成的经济损失的实际情况，本院酌情支持被告东兴公司承担违约金100000元。关于原告要求被告张新国承担连带责任的问题。被告张新国作为东兴公司的法定代表人，其代表公司作出工程完成工期保证书，并承诺不能完成，赔偿原告经济损失，并不存在为该债务提供担保的意思表示，故原告要求被告张新国对债务承担连带责任，无相应的事实和法律依据，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十三条第一款、第一百一十四条之规定，判决如下：一、被告南通东兴自动化设备有限公司于判决书生效后十日内支付原告上海心瑞贸易有限公司违约金100000元。二、驳回原告上海心瑞贸易有限公司其余诉讼请求。案件受理费11800元，由被告南通东兴自动化设备有限公司负担2300元，由原告上海心瑞贸易有限公司负担9500元。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省南通市中级人民法院，同时向该院预交上诉案件受理费人民币11800元。（户名：江苏省南通市中级人民法院，开户行：中国银行南通市濠南路支行，账号：46×××65）。审 判 长  樊士新人民陪审员  杨 洋人民陪审员  管陈彬二〇一八年七月二十四日书 记 员  陈欣妍附相关法律条文：一、《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。