安徽省临泉县人民法院 民 事 判 决 书 （2018）皖1221民初3278号 原告：王立杰，男，1981年9月2日出生，汉族，住安徽省临泉县。 委托诉讼代理人：于明湖，安徽鸣理律师事务所律师。 被告：阜阳市利华置业有限公司，住所地安徽省阜阳市颍州区颍西办事处顺昌路**，统一社会信用代码913412006897546884（1—1）。 法人代表：王光伟，任该公司董事长。 委托诉讼代理人：李玉洁，该公司法律顾问。 原告王立杰与被告阜阳市利华置业有限公司（以下简称：利华置业）房屋买卖合同纠纷一案，本院于2018年4月23日立案受理，依法适用简易程序，并公开开庭进行了审理。原告王立杰及委托代理人于明湖、被告利华置业委托代理人李玉洁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告王立杰向本院提出诉讼请求：1、判决被告按合同约定支付迟延交付房屋违约金26486.00元（按照违约金每日房价款的万分之一计算）；2、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2014年4月29日，原告购买被告建设的位于临泉县城关镇幸福路南侧育才路东侧县体育场西侧的利华·中央公馆5#商住楼3层302室商品房一套，面积119.82平方米，每平方米单价人民币6502.08元，合同实际总价款779080元整。在合同签订当日付409080元，剩余房款在银行办理按揭贷款；被告应在该商品房验收合格后，于2015年12月31前将合同约定的商品房交付给买受人使用。合同签订后，原告按合同约定支付购房款，但被告于2016年7月底才电话通知原告交房，但当原告要求被告出示房屋验收手续证明及房屋实测面积以证明房屋符合交房条件时遭到被告无理拒绝，被告仍然不符合交房条件，原告因急用房屋，无奈于2016年12月5日接收房屋。原告为维护合法权益，特向本院提起诉讼。 被告利华置业辩称：1、被告已经于2016年7月16日完成合同约定的书面通知的义务，原告由于自身原因未办理交付手续，由此产生的延期交房的责任应由原告承担。答辩人交付的房屋于2016年6月30日已经通过验收，质量合格，符合商品房买卖合同约定，答辩人在符合交付条件之后及时电话通知被答辩人，并于2016年7月16日分别在临泉在线和房产局网站发布公告，并在小区张贴布告，实际上被答辩人也明知交房时间，在明知的情况下未接受房屋，违约责任应由被答辩人承担；2、涉案房屋于2016年6月30日通过了勘察单位、建设单位、施工单位、设计单位、监理单位共同验收合格，具备商品房买卖合同第八条约定的交付条件；3、根据《商品房买卖合同》第八条延期条款第2项的约定，在合同签订后产生的累计超过30日的雨雪冰冻天气，应该按照超过的实际天数顺延交付日期。根据临泉县气象局观测资料，雨雪冰冻天气累计320天，影响施工天气192天，答辩人因天气延迟交付不构成违约。综上，请法院依法驳回被答辩人的诉讼请求。 原、被告围绕其诉讼请求向本院提举相关证据，依据原、被告的陈述和辩解及本院依法认定的证据，审理查明的事实为：2014年4月29日，原告购买被告建设的位于临泉县城关镇幸福路南侧育才路东侧县体育场西侧的利华·中央公馆5#商住楼3层302室商品房一套，面积119.82平方米，每平方米单价人民币6502.08元，合同实际总价款779080元整。在合同签订当日付409080元，剩余房款在银行办理按揭贷款；合同约定房屋交付期限为2015年12月31日前。合同同时约定逾期交房的，自合同规定的最后交房期限的第二天起至实际交房之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房款万分之一的违约金。 另查明：利华中央公馆5#楼于2016年6月30日经建设、施工、监理、设计、勘察五大责任主体验收合格。2016年12月27日，临泉县环保局出具临环字[2016]278号《关于利华中央公馆建设项目竣工环境保护验收监测表备案的函》，同意对该项目竣工环境验收监测报告表进行备案。原告于2016年12月5日接受房屋。 本院认为：依法成立的合同，受法律保护，当事人应当按照约定全面履行自己合同。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。 本案原、被告签订的《商品房买卖合同》系双方真实意思表示，不违反法律和行政法规的强制性规定，系有效合同。原告已按约支付购房款，但被告未按照合同约定时间2015年12月31日前向原告交付房屋，违反了合同约定，依法应承担违约责任，原告提出要求被告赔偿其逾期交房违约金为26486元（按照违约金每日房价款的万分之一从2015年12月31日计算至2016年12月5日原告收房之日止）。本院认为，被告虽提出自2016年7月16日起，被告已经通过在小区张贴通知、房产局网站、临泉在线网站发布交房公告、快递通知等方式通知原告收房，原告一直拒收房屋，构成违约，被告的交房时间应为2016年7月16日。但通过庭审查明，被告虽于2016年7月16日通知收房，但当时涉案房屋并未验收合格，应视为尚不具备交付房屋的条件。2016年12月27日，临泉县环保局出具临环字[2016]278号《关于利华中央公馆建设项目竣工环境保护验收监测表备案的函》，同意对该项目竣工环境验收监测报告表进行备案，房屋始具交付条件，故房屋验收合格的时间应以2016年12月27日为准。但原告已于2016年12月5日收房，故其主张的逾期交房违约金26486元本院予以支持。被告辩称合同第八条约定：在合同签订后产生的累计超过30日的雨雪冰冻天气，应该按照超过的实际天数顺延交付日期。根据临泉县气象局观测资料，雨雪冰冻天气累计320天，影响施工天气192天，因天气延迟交付不构成违约的辩解意见，其仅提供证明一份，没有其他证据相互印证，故本院不予采信。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第三十二条、第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第七十六条的规定，判决如下： 被告阜阳市利华置业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告王立杰违约金26486元。 如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费231元,由被告阜阳市利华置业有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。 审判员  王大红 二〇一八年七月十七日 书记员  尹振宇 附：判决所依据的有关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 第三十二条当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。 第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》 第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。 没有证据或证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。 第七十六条当事人对自己的主张，只有本人陈述而不能提出其他相关证据的，其主张不予支持。但对方当事人认可的除外。