连云港市赣榆区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）苏0707民初1851号 原告：涂宝石，男，1987年5月5日出生，汉族，居民，住连云港市赣榆区。 委托诉讼代理人：吴从明，江苏衡信达律师事务所律师。 被告：宋忠雷，男，1971年9月25日出生，汉族，居民，住连云港市赣榆区。 原告涂宝石与被告宋忠雷装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年2月6日受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告涂宝石及其委托诉讼代理人吴从明，被告宋忠雷到庭参加诉讼。后因案情复杂转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告涂宝石的委托诉讼代理人吴从明，被告宋忠雷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告涂宝石向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告支付装饰装修款89341元并承担违约责任；2.本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2015年11月4日，被告因幼儿园装修与原告签订《装饰装修工程施工合同》。合同约定的工程位于，面积约450平方米，工期为30天（以实际工作日计算），工程造价约14万元。合同还对工程款的支付方式、验收方式以及双方的权利义务等做出了约定。合同签订时，原告做了工程预算单共计预先金额为147827.5元，并经被告认可。2015年11月5日，原告依约开工，被告也依约支付了第一笔装修款50000元，施工至第二阶段被告迟迟未支付第二笔装修款50000元，几经催要，被告仅支付了30000元。在装修过程中，被告不断的要求原告增加装修项目，致使工程量增加。原告已按合同约定完成施工，并经被告验收后早已投入使用。被告仅支付了80000元的装修款，剩余89341元至今未付。依据合同约定，被告已构成违约，应当承担相应的违约责任。为维护合法权益，特诉至法院，请求依法支持原告诉请。 被告宋忠雷辩称，原告所诉与事实不符。合同约定的工程造价为140000元，不存在修改装修项目。因原告的施工图纸规划失误，造成幼儿园厨房、卫生间合计面积不足8平方米。原告与被告协商后将厨房改在楼下，造成装修成本增加。原告偷工减料，没有将原有木工板拆除，而是采取修补方式将原有吊顶、墙面旧板继续使用，造成旧板部分返潮、脱漆。另外，二楼吊顶未做，楼梯大理石未铺，扶手未做，烤漆玻璃门头未做，办公室移门，生态扩墙板,窗框软包未做完。答辩人无奈另行找人做了内外墙漆，部分墙面软包、窗套、移门等剩余工程。2016年2月11日，因原告装修时未对自来水管道进行保护，造成水管爆裂，致使被告300多平方米的教室被淹，所有地胶被水泡开，直接经济损失4000多元。此外卫生间漏水后重做，损失1000多元。由于原告未按期完成装修，致使答辩人年前招生计划流产，损失近2个月的房租15000元。综上，答辩人认为不欠原告装修款，原告对其在装修过程中偷工减料给答辩人造成的损失应承担责任。 当事人围绕诉讼请求提交了证据，本院依法组织当事人进行了质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对无争议的证据和事实，本院认定如下：2015年11月4日，被告宋忠雷（甲方）与原告涂宝石（乙方）签订《易安装饰装修工程施工合同》一份，将位于的幼儿园装修工程发包给原告施工。合同约定装修面积为450平方米；工程内容及做法见报价单和图纸；承包方式为包工包料；工程期限为30日，自2015年11月5日至12月5日；工程造价为140000元；工程变更的约定：在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致，由合同双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期，工程变更协议作为竣工结算和顺延工期的根据；工程款支付方式约定如下：11月10日支付50000元，11月20日支付50000元，12月5日付30000元，保证金预留10000元，于2016年10月1日之前结清（无质量问题）；违约责任约定如下：1.一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担陪偿责任，因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。2.一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方15%的违约金。3.甲方无正当理由未按合同约定期限支付第二、三次工程款，每延误一日，应当向乙方支付迟延部分工程款3‰的违约金。4.由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方支付给甲方本合同工程造价金额3‰的违约金。5.合同签订后，甲方减项超过合同金额10%以上部分，甲方必须向乙方支付变更的10%的损失费，若甲方所减项目所有材料已定购或运到现场，甲方必须另外向乙方支付材料来回运费、搬运费，材料损耗及退货费用。合同附则另约甲方搬家后表示验收合格，结清尾款。合同签订后，原告组织人员进行施工，施工过程中被告分两次共给付原告工程款80000元。被告已将装修的幼儿园投入使用。 对有争议的证据和事实，本院认定如下：原、被告双方对已完成部分的工程款存争议。原告装修施工过程中存在部分项目未做、部分设计变更及增加部分项目的情况。原告提交的《工程预算单》的总价为147827.5元，《增加项目明细表》的总价为21514元。由于原、被告双方均未提供施工图纸及竣工验收材料，无法进行工程造价鉴定，为节约司法成本，减少当事人诉累，本院参照《预算单》和《增加项目明细表》及原告装修过程中未做项目、未完成项目、变更增加、减少项目的具体情况，对原告已完工部分的工程款作如下认定： 1.楼梯扶手、烤漆玻璃门头未做，《预算单》中该两项目的费用共计22810元，应予以扣减。 2.楼梯踏步由铺设大理石变更为铺设塑胶地板，《预算单》中大理石的预算价为2850元，塑胶地板为每平方米65元，实测面积为25平方米，总价为1625元，差价1225元应予以扣减。 3.二楼过道的花式吊顶变更为平顶，《预算单》中花式吊顶预算价为2300元，变更后必然节省部分材料费及人工费，对该部分本院酌情扣减500元。 4.软包项目实际施工面积约40平方米，《预算单》及《增加项目明细表》中所列软包面积共计64平方米，应以实际施工面积为准。减少面积为24平方米，按每平方米135元计算，共计3240元，应予扣减。 5.一楼增加展示柜一个,实测面积为5平方米（2米×2.5米），按每平方米450元计算，为2250元；鞋柜子一个，实测面积为3平方米（2米×1.5米），按每平方米380元计算，为1140元；二楼增加办公室储藏柜一个，实测面积为4.4平方米（2米×2.2米），按每平方米450元计算，为1980元。《增加项目明细表》中上述三个柜子的面积均超过实测面积，应以实测面积为准，相差1860元，应予扣减。另外，二楼增加活动室增加整面墙镜子（595元）。 6.整体增加钛镁合金门一扇。《预算单》中共计10扇生态门，原告实际安装8扇生态门和3扇钛镁合金门，共11扇门。考虑钛镁合金门与生态门的差价，门的费用不予增减。 7.二楼厨房改到一二楼之间的平台，原设计的厨房变更为卫生间，增加部分洁具500元，减少灶台木工制作1350元，应予以扣减。厨房贴砖实测面积约为28平方米，材料和工价按60元/㎡计算，为1680元，比《增加项目明细表》少840元。橱柜和台面实测均为4.6米，《增加项目明细表》均为4米，多出0.6米，按每米520元计算，应多312元。吊柜实测为3.5米，《增加项目明细表》为2米，多1.5米，按380元每米，应多570元。二楼平台厨房增加和减少部分相当，不予增减。 8.防盗窗原告部分未做，已做部分为70平方米，《预算单》中载明的面积为96平方米，未做部分的价款1820元（26㎡×70元）应予以扣减。 综上，《预算单》和《增加项目明细表》载明的工程总造价为169341.5元，扣除未做及变更减少的部分，原告已完成部分对应的工程款应为136536.5元。 本院认为，原、被告签订的《装饰装修工程施工合同》系双方的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按合同约定全面履行各自的义务。原告已对合同约定的装修工程进行了施工，虽然存在部分项目未做、部分项目未完成及部分项目变更的情况，但被告已实际使用房屋，按合同约定应视为验收合格，被告应向原告支付相应的工程款。原告已完成部分的工程款为136536.5元，扣除已付80000元，被告还应支付原告56536.5元。考虑到原告确有部分项目未完成，对其主张的违约金本院不予支持。被告要求原告赔偿损失，但未在法定期限内提出反诉，亦未交纳诉讼费用，本院对其请求不予处理。 综上所述，对原告的诉讼请求，本院在合理、合法范围内予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条之规定，判决如下： 一、被告宋忠雷应于本判决生效之日起十日内给付原告涂宝石工程款56536.5元。 二、驳回原告涂宝石的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2034元，由原告涂宝石负担734元，由被告宋忠雷负担1300元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。根据国务院《诉讼费用交纳办法》，同时应向连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费2034元。连云港市中级人民法院开户行：连云港市农行苍梧支行营业部：帐号：44×××94。 审 判 长  李 虎 审 判 员  龚书明 人民陪审员  刘世富 二〇一八年七月三十日 书 记 员  徐雪妮 法律条文及上诉须知附录 一、法律条文 《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 二、上诉须知 根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下： 当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。 上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。 本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。