盐城经济技术开发区人民法院民 事 判 决 书(2018)苏0991民初572号原告盐城朝聚眼科医院有限公司,住所地盐城市盐渎公园西大门北侧****。法定代表人张丰生，总经理。委托代理人许志勇，该公司副总经理。委托代理人邹荣，江苏中茵海华律师事务所律师。被告南京恒峰消防设备有限公司,住所地南京市鼓楼区幕府佳园****。法定代表人袁文虎，总经理。原告盐城朝聚眼科医院有限公司（下称朝聚眼科医院）诉被告南京恒峰消防设备有限公司（下称恒峰消防公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年4月8日受理后，依法适用简易程序由审判员邵海峰独任审判，于同年5月29日公开开庭进行了审理。原告朝聚眼科医院的委托代理人许志勇、邹荣到庭参加诉讼。被告恒峰消防公司经本院传票传唤未到庭应诉，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告朝聚眼科医院诉称：2017年6月23日，原、被告双方签订一份《消防改造施工合同》。约定：合同总造价45万元（含税价），工期与大楼装修同步,并约定被告负责办理所有消防手续并通过消防验收。合同签订后，原告门诊大楼于2017年11月完工。但被告未能按合同约定与装修工程同步完成消防工程施工。2018年3月6日原告致函被告与之解除消防改造施工合同,被告拒收。施工期间原告全额支付了被告工程款，还帮被告垫付了材料款及其他费用合计人民币13.5万元。被告未能按合同约定全部履行该完毕合同义务，无奈原告只能重新聘用第三方对剩余消防工程进行施工完毕。请求法院判决：1、确认双方签订的《消防改造施工合同》于2018年3月6日解除；2、被告返还多支付的工程款13.5万元及从合同解除次日起至实际返还之日止按年息6%计算的利息；3、被告赔偿损失人民币15万元。被告恒峰消防公司未答辩。现已查明：2017年6月25日，朝聚眼科医院（甲方）与恒峰消防公司（乙方）签订一份《消防改造施工合同》。约定（摘要）：1、工程名称：朝聚眼科医院消防改造项目，工程地址：盐城盐渎公园西大门北侧D区A栋，工程范围：消防图纸、消防手续、喷淋系统、消火栓系统、消防报警系统、机械排烟系统、疏散指示应急照明系统、消防泵房8台泵；2、工程期限：本工程具备施工条件且不可抵抗力因素下与装修同步；3、工程造价人民币45万元（含税价）；4、工程款支付：施工合同签订后5日内付30%为135000元，工程结束经消防验收通过付50%为225000元，验收通过一年后付20%为90000元；5、甲乙双方进行竣工验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成，经消防主管部门验收合格后，再进行移交，工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责免费保修一年，在保修期内确因乙方安装造成的质量问题，乙方应负责无偿修理，保修期满后乙方有责任对本合同的货物提供及时有偿的服务；6、本工程由乙方负责所有消防相关手续的办理并负责通过消防验收。合同还约定了保修条款、解决纠纷方式等。后恒峰消防公司进场施工。自2017年6月26日-2017年2月2日止，朝聚眼科医院陆续向恒峰消防公司付款44.5万元，向盐城市城南新区久安建材经营部付款5万元，向盐城市君盾消防设备有限公司支付消防产品款8万元，向席云阳付款1万元。所涉款项合计为58.5万元。后因恒峰消防公司未能按期完工，朝聚眼科医院遂于2018年2月23日发函给恒峰消防公司：2017年6月23日我单位与贵司签订《消防改造施工合同》，合同约定工程部造价为45万元，建设工期与装修同步，目前我单位已超额支付工程款且我单位建设工程装修已于2017年11月份装修结束，但贵司目前消防工程仍未完工达到消防验收标准，盐城市消防支队城南大队来我单位例行检查，责令我单位尽快对消防设施完善施工并尽快验收，否则对我单位进行3-30万元严重的罚款查处，根据合同贵司已违约，现通知贵司接到函件后三日内速到我单位对消防设施进行整改完善以达到消防验收标准，如贵司接函后未能在函件规定时间内来进行施工，我单位将委托第三方对贵司未完成的项目进行施工整改，由此产生的一切费用以及所造成的一切损失均由贵司承担，同时我单位将对贵司保留诉讼权利。特此函告！恒峰消防公司接函后未予答复。3月5日，朝聚眼科医院再次发函给恒峰消防公司（摘要）：我司大楼装修工程已于2017年10月底完工，同时因贵司付款要求我司也已超额支付工程款，但贵司未能按合同约定的工期完成消防设施的施工，更谈不上对消防设施的竣工验收……致使我司已无法实现合同之目的,我司决定于贵司解除《消防改造施工合同》，此函件到达贵司时视为合同已解除，按合同贵司未完成的工程量所产生的工程费用由贵司承担，请贵司接函后三个工作日内依法退还我司已经按合同超额支付的工程款项，同时立刻安排人员来我单位核对已完工程量，并将已付工程款发票开给我单位，否则我司将保留诉权！恒峰消防公司拒收该函件。2018年4月，朝聚眼科医院诉至本院。庭审中，朝聚眼科医院提供日期分别为2017年10月12日和12月15日的网银交易日志信息各一份。内容载明：付款账户名称均为朝聚眼科医院，收款人名称分别为盐城市君盾消防设备有限公司和盐城市城南新区久安建材经营部，金额分别为80000元和50000元，附言分别为货款和消防产品款；朝聚眼科医院还提供日期2018年2月2日的中国银行国内支付业务付款回单一份，其上载明：付款人名称朝聚眼科医院，收款人名称席云阳，金额10000元，附言用途报销。另查明：1、2018年6月5日，盐城市君盾消防设备有限公司出具一份证明：2017年南京恒峰消防公司施工负责人小席经常来我公司购买消防器材，正常都是现金支付，2017年10月12日又到我公司购买消防器材金额约4万元左右，当时没有支付金额，他说到时候由朝聚眼科医院打款金额为8万元给我，具体由他和朝聚眼科医院沟通，事后还从我这边拿4万元。特此证明。2、2018年7月23日，盐城市城南新区久安建材经营部出具一份证明：2017年南京恒峰消防公司施工负责人席云阳经营来我公司购买消防配件，正常都是现金支付，2017年12月25日又到我公司购买消防配件金额约0.5万元左右，当时没有支付货款，他说到时由朝聚眼科打款金额5万元到我账上，具体由他和朝聚眼科沟通。到账后由立即请求到我公司提走4万多元，事后又来拿货至今尚欠我公司2800元一直未结，联系席云阳本人电话不接信息不回。特此证明。本院认为：合法的民事权益受法律保护。原、被告双方于2017年6月25日签订的《消防改造施工合同》系双方当事人真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应属有效合同，对双方具有法律拘束力，双方均应按约履行各自的义务。一、关于合同解除的问题。原告因被告未能依照合同约定完成全部工程施工，于2018年3月6日发函通知被告解除合同，该行为符合法律规定，故本院确认原、被告之间的《消防改造施工合同》于2018年3月6日解除。二、关于超付工程款的问题。原告主张已支付给被告的工程款58.5万元。其中：通过网银直接向被告付款44.5万元，本院予以确认；支付给席云阳的1万元，原告就有关是否替被告垫付材料款、席云阳的身份、款项的真实性及与本案的关联性等均无充分证据证实，故该1万元本院不予确认；支付给盐城市君盾消防设备有限公司的8万元、盐城市城南新区久安建材经营部的5万元，有网银交易日志信息、两份书面收到原告款项的证明，结合付款日期、被告法定代表人袁文虎拒收原告所发关于超付款项内容的函件等行为，该系列证据相互印证，足以证明原告所主张的垫付材料款给盐城市君盾消防设备有限公司的事实具有高度盖然性，故该13万元应计入支付给被告的已付工程款中。因此，本院确认原告已支付被告工程款57.5万元。由于合同约定总造价45万元，故超付款为12.5元。该款应由被告返还给原告，并应当支付合同解除之次日即2018年3月7日起按中国人民银行同期贷款利率计算的利息。关于原告主张的赔偿损失15万元，庭审中，原告陈述该项损失因在与案外人的消防工程合同上无约定，故按实际发生的工程量计算。但原告未能提供充分证据证明损失的具体构成及相应数额，故本院对该项主张依法不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第二百八十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告南京恒峰消防设备有限公司应于本判决生效之日起十日内返还原告盐城朝聚眼科医院有限公司人民币125000元及自2018年3月7日起至实际履行之日止按中国人民银行同期贷款利率计算的利息；二、驳回原告盐城朝聚眼科医院有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币5655元，依法减半收取2828元，由原告盐城朝聚眼科医院有限公司负担1500元，被告南京恒峰消防设备有限公司1328元。如不服本判决，可在判决书送达之日次日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省盐城市中级人民法院。同时根据国务院《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。审判员  邵海峰二〇一八年七月二十四日书记员  赵明慧附录有关法律条文1、《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第二百八十一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。2、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。