北京市顺义区人民法院民 事 判 决 书（2021）京0113民初6840号原告：靖江市天龙洁水设备厂，住所地江苏省靖江市西来镇郁家村西首，统一社会信用代码91321282703986072F。法定代表人：侯元龙，总经理。委托诉讼代理人：侯亚良，男，1976年6月9日出生，汉族，靖江市天龙洁水设备厂员工，住靖江市天龙洁水设备厂宿舍。被告：蒙特空气处理设备（北京）有限公司，住所地北京市顺义区，统一社会信用代码911101136000503197。法定代表人：帕斯卡·皮鲁斯，董事长。委托诉讼代理人：王世清，女，1978年7月28日出生，汉族，蒙特空气处理设备（北京）有限公司员工。委托诉讼代理人：金郁缤，北京市京师律师事务所律师。原告靖江市天龙洁水设备厂（以下简称天龙设备厂）与被告蒙特空气处理设备（北京）有限公司（以下简称蒙特公司）承揽合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告天龙设备厂的委托诉讼代理人侯亚良、被告蒙特公司的委托诉讼代理人金郁缤到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告天龙设备厂向本院提出诉讼请求：1.确认原告与被告签订的编号为P032069的《蒙特空气处理设备安装施工合同》继续履行；2.诉讼费律师费由被告承担。事实与理由：2020年6月15日，原告与被告签订了合同编号为P032069的《蒙特空气处理设备安装施工合同》，工程名称为：大北农新疆吉木萨尔2000头育肥场，施工地址：新疆昌吉州吉木萨尔县三台镇羌塔寺村甲方现场。合同约定：原告于2020年6月28日进场，于2020年8月1日施工结束。2020年12月16日，被告给原告发来《合同解除通知》，称：“2020年6月28日进场，于2020年8月1日前完成安装，我方已依约且超额向你方支付了款项，然而你方至今未按约定进场、完成安装，根据合同第5.1、9.4、13.1、13.2的约定及《合同法》第94条的规定，我方特此通知你方解除编号为P032069的《蒙特空气处理设备安装施工合同》”。原告认为，被告至今没有通知原告入场施工。编号为P032069合同约定：“2020年6月28日进场，于2020年8月1日施工结束”，被告现场负贵人郝青勇于2020年10月2日微信通知我预计10月15日吉木萨尔育肥场项目开始发货，被告至今没有通知原告入场施工。综上所述，原告要求被告撤回合同解除通知书并赔偿原告损失。特向人民法院起诉，以维护原告的合法权益。被告蒙特公司答辩称：不同意原告的诉讼请求，法院依法予以驳回。事实和理由如下，第一原被告签署的编号P032069的合同已经依法予以解除，不能继续履行，解除的原因是原告违反合同的约定，根据合同的约定本案项目的工期是34天，由于疫情和当地的业主的原因本案项目实际的发货日期是2020年的10月，到货是2020年的10月17号就已经到货，后被告多次通知原告进场安装，到2020.11.17被告向原告发施工联络单原告还没进场施工，所以原告已经以行为表示，他不可能完成这个合同义务了，所以在2020年的12月16日，原告已经严重的逾期超过20日了，远远超过20日了，所以根据合同9.4条的约定解除的条件也已经达成，被告有权解除，因此原告主张的诉讼请求没有事实和法律的依据，应当驳回。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院予以综合认定。经审理查明：2020年6月15日，天龙设备厂（乙方）与蒙特公司（甲方）签订P032069号《蒙特空气处理设备安装施工合同》约定：1.工程概况。1.1工程名称：大北农新疆吉木萨尔2万头育肥场。1.2工程地点：新疆昌吉州吉木萨尔县三台镇羌塔寺村甲方现场。1.3工程内容及范围：工作内容整场环控设备-清单设备的保管，搬运，安装就位，布线连接，配合调试。2.合同标的及价款。甲方同意乙方对如下设备提供安装：设备型号为整场环控设备，数量1套，组装服务费120000元/含税，合计120000元。注：本合同价款包含全部的现场物料费的到运费、保管费、搬运费、吊装费、安装费等全部费用，甲方无需支付额外费用。3.支付条件。3.1乙方进场施工2周后甲方预付60％的安装预付款。乙方在甲方验收合格后的15日内向甲方提供正式的增值税发票，甲方在收到发票后的15日内支付合同款项的30％，剩余10％的合同价款作为工程质保金，验收合格一年后支付。4.工程材料运输。4.1甲方应在2020年6月30日前将工程材料及工程设备运送至工程地点。4.2工程材料由甲方提供，甲方安全可靠地送达工程施工所在地。工程完工前，工程材料及工程设备由甲方提供场地存放，在乙方施工安装期间，由乙方负责保管。5.设备安装。5.1安装工期：乙方应在2020年6月28日前进场进行安装，并于2020年8月1日前完成设备安装。5.2如因甲方或乙方的责任造成工期延误，由责任方对此负责。5.3安装质量标准：乙方安装设备应达到甲乙双方约定的标准，没有约定或约定不全的部分，按照②行业标准④企业标准执行。7.质量保证、保修期、质保金。7.1乙方必须按照甲方提供的施工图纸、说明文件、验收标准以及国家有关电气设备安装规范进行施工，并达到约定的质量标准。9.合同的变更与解除。9.1任何一方要求对合同内容及附件进行变更时，所有的变更要求都必须以书面形式提交并经双方签字同意后方可实施。9.2无法定理由，乙方不得解除本合同。乙方单方解除本合同的，应承担违约责任。9.3在乙方无违约行为的情况下，甲方欲解除本合同的，应提前至少15天通知乙方，解除通知到达乙方时即解除。如乙方已进场，甲方可就乙方完成的工作成果支付合理费用，具体数额由双方协商确定。9.4在以下情况下，甲方有权立即解除合同：9.4.1乙方逾期完工超过20日的，甲方有权解除合同，解除通知到达乙方时即解除；9.4.2乙方未按约定进行安装，经整改后验收仍不合格的；9.4.3乙方违反相关安全施工的规定，经甲方警告后仍不改正的；9.4.4法律、法规等规定甲方有权单方解除合同的其他情形。后，蒙特公司向天龙设备厂支付预付款72000元。2020年10月2日，被告方人员郝青勇和原告的聊天记录载明，郝青勇称“预计10月15日吉木萨尔育肥场开始发货，由谁来接这个工程”，原告说“好的，我安排一下”。2020年11月17日，蒙特公司给天龙设备厂发送《工作联络单》载明：基于贵方与我方签订合约P032069大北农新疆吉木萨尔2万头育肥场设备安装合同。我方已经多次通知，仍无人入场，现要求贵方退还我方的60%预付款，总金额为72000元。2020年12月16日，蒙特公司发送给天龙设备厂的《合同解除通知》载明：我方与你方于2020年6月15日签了编号为PO32069的《蒙特空处理设备安装施工合同》，合国约定你方为大北农新疆吉木萨尔2万头育肥场项目提供空气处理设备的安装服务，你方应于2020年6月28日前进场安装，并于2020年8月1日前完成安装。我方已依约且超额向你方支付了款项，然而你方至今未按约定进场、完成安装。根据合同第5.1、9.4、13.1、13.2条的约定及《合同法》第94条的规定，我方特此通知你方解除编号为“P032069”的《蒙特空气处理设备安装施工合同》，并限你方在收到本通知之日立即交接现场，且不得损害现场设备、物品，同时应退还我方已支付的合同款，并赔偿因此给我方造成的损失，同时支付我方合同总价款20%的违约金。2020年12月20日，天龙设备厂给蒙特公司发送的《复函》载明：你公司于2020年12月16日发来的合同解除通知收悉，关于我方未按期完成安装的原因在于你公司，现将我单位意见申明如下，编号为PO32069合同约定我方于2020年6月28日进场施工，但你方至今未通知我方进场施工，也没有施工图纸交付给我方，你方于2020年12月16日发来了合同解除通知，我方不同意解除合同。诉讼中，原告、被告共同确认蒙特公司已经支付的款项，原告开具了对应金额的发票。上述事实，有原告天龙设备厂提交《蒙特空气处理设备安装施工合同》《合同解除通知》《复函》、聊天记录截图，被告蒙特公司提交的银行转账记录、《工作联络单》及本院庭审笔录等在案佐证。本院认为：原告与被告签订的涉诉合同系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效。《中华人民共和国民法典》第七百八十七条规定：“定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。”本案中，原告为承揽人，被告为定作人，截至2020年12月16日被告向原告发出解除通知时，原告自认尚未接到进场施工通知，故被告有权解除合同。原告要求确认原告与被告签订的涉诉合同继续履行的诉讼请求于法无据，本院不予支持。原告在本案中并未委托律师参加诉讼，故对其要求被告承担律师费的诉讼请求，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国民法典》第七百八十七条、《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第二条之规定，判决如下：驳回原告靖江市天龙洁水设备厂的全部诉讼请求。案件受理费一千三百五十元，由原告靖江市天龙洁水设备厂负担（已交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时按照不服本判决部分的上诉请求数额，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第三中级人民法院。上诉期满后七日内仍未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。审 判 员 王琬萱二〇二一年六月二十八日法官助理 王天兴书 记 员 王 欢