广东省广州市从化区人民法院民 事 判 决 书（2021）粤0117民初3508号原告：广州龙胜装饰有限公司，住所地广东省广州市花都区花东镇保良村古余庄三巷21号101房，统一社会信用代码：91440101MA9UN2MK56。法定代表人：崔昌平，系该司总经理。委托诉讼代理人：许仲恩，系广东顶匠律师事务所律师。被告：廖章武，男，1983年4月1日出生，汉族，住湖南省衡山县，原告广州龙胜装饰有限公司（以下简称龙胜公司）诉被告廖章武装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年4月28日立案受理后，依法适用简易程序于2021年5月17日公开开庭进行了审理。原告龙胜公司的委托诉讼代理人许仲恩，被告廖章武到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告龙胜公司向本院出诉讼请求：1.确认原告、被告之间签订的《装修劳务协议》于2021年1月4日因被告单方违约解除；2.被告向原告返还已支付的工程款3000元；3.被告向原告支付违约金6000元；4.被告向原告返还垫付的出入证的押金600元、房租费1000元；5.被告向原告支付因被告违约导致原告聘请第三人代为履行的费用差价11192元；6.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：原告与被告于2021年1月份洽谈关于被告承包位于“广东省从化监狱（鳌头镇聚丰北路623号）”的集成墙板安装工程一事，后双方签订《装修劳务协议》一份。《装修劳务协议》约定工期15天，自2021年1月3日开工至2021年1月18日竣工，合同总价款约60000元（按集成墙板安装面积30元/平方米计算被告的工程款）。如因任何一方违约的，应按协议总金额10%向守约方支付违约金。但被告在签订协议后，则存在不按期入场施工的违约行为，致使原告工程无法按期施工。被告以其单方违约行为致使双方签订《装修劳务协议》于2021年1月4日解除。原告为确保工程工期不受延误，只能委托第三人代为履行，因此产生的2元/平方米的差价损失等支出依法应当由被告承担。原告与被告之间成立装饰装修合同关系，该合同合法有效，被告明确表示不履行主要债务属严重违约行为。其违约行为给原告造成严重损失，应由被告全额予以赔偿。被告廖章武辩称，不同意原告全部诉讼请求，因为原告材料进场原因导致被告无法在2021年1月3日准时开工；原告承诺的每天的工作时间为7.5小时，但实际是6小时，且因为要做核酸检测增加了被告费用同时也会耽误工时；现场施工环境与原告在前描述的有出入，导致在帮原告搬运完材料后就退场了。原告并没有与我协商就另找其他人施工，我收取的3000元工程款全部用于支付工人的误工费及核酸检测费。原告为证明其主张提供了以下证据：1、《装修劳务协议》；2、原告与被告的微信聊天记录、转账记录；3、原告与第三人签订的《装修合同》；4、原告与第三人的对账单及结算记录。被告为证明其主张当庭提供了以下证据：被告支付误工费、核酸检测费凭证及聊天记录。经审理查明：2020年1月3日，原告龙胜公司（委托方、甲方）与被告（承接方、乙方）签订《装修劳务协议》一份，约定工程项目为竹木纤维集成墙板安装，第一条“工程概况”1.工程地址为广东省从化监狱（鳌头镇聚丰北路623号），2.施工面积共2000平方米（视现场施工情况扩大或缩小）如工程不足陆万圆按陆万圆结账超出就实际工程款结算，3.委托方式为整体打包，4.工程总天数为15天，工程开工日期为2021年1月3日，工程竣工日期为2021年1月18日。第二条“工程价款”工程价款约陆万圆整。第五条“付款方式”1.合同一经签订，施工十天可向甲方借支已做工程量的50%做为生活费，工程完成验收合格后在五个工作日内一次性付清100%。2.工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充协议，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，另行当面结清。4.集成墙板安装（包上材料）每平方按展开面积（不除门窗洞口）每平方30元计算。第九条“违约责任”协议生效后，在协议履行期间，擅自解除协议方，任何一方应按协议总金额的10%作为违约金付给对方。因擅自解除协议，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。第十条“争议解决”1.本协议履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。第十一条“协议的变更和终止”1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更协议的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止协议的一方要以书面形式提出，应按协议总价款的10%交付违约金，并办理终止协议手续。2.施工过程中任何一方提出终止协议，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止协议，协议后，可视为本协议解除。合同甲方盖有原告龙胜公司合同专用章及法定代表人崔昌平的签名，乙方由被告廖章武签名。2021年1月4日，原告法定代表人崔昌平通过微信支付3000元工程款给被告。同日，被告通过微信告知崔昌平“那些民警说一天最多六个小时左右的工作时间，我八个人一天就要少14个小时”，崔昌平微信回复“没有说是六个小时，我给你们的时间有七八个小时，这个也在电话里面确认过的。”被告通过微信告知崔昌平“我几天就亏了2780块钱，昨天还补所有人半天工资，这几天的饭钱，来的车费高速费，核酸检查费用。”崔昌平微信回复“你叫来的人是不是师傅？他只要是师傅，你看他的工资在450块钱一天之内100%能挣钱。”被告通过微信告知崔昌平“我们刚刚出发回长沙了，下午你就直接说电话联系，什么都不说，我们现在就走了”。2021年1月9日，原告与案外人曾某签订《装修合同》，约定由曾某对涉案竹木纤维集成墙板安装工作进行施工，施工面积约2100平方米，工程总天数25天，集成墙板安装（包上材料）每平方按展开面积（不除门窗洞口）每平方米32元计算，工程价款约柒万圆整。2021年2月6日，原告的代表李某与曾某共同出具《从化监狱教学楼护墙板装修工程施工情况》，记载：工程涉及施工项目9项，施工面积合计3096㎡。另查明，本案起诉状副本于2021年5月10日送达给被告。庭审中，原告确认以下事实：1.涉案的《装修劳务协议书》是2021年1月3日签订的；2.要求被告返还的押金600元及房租1000元并无相关支付票据证明；3.要求被告返还的11192元费用差价，包括合同差价6192元（合计施工面积3096㎡×施工差价2元/㎡=6192元）及过年补偿案外人5000元。被告确认以下事实：1.涉案的《装修劳务协议书》是2021年1月3日签订的；2.被告于2021年1月4日即返还湖南；3.原告支付的3000元属于工程款。本院认为，本案为装饰装修合同纠纷，原告与被告签订的《装修劳务协议》是双方的真实意思表示，且不违反法律及行政法规的强制性规定，合法有效，双方应当切实履行，本案主要涉及以下几个问题：一、关于《装修劳务协议》是否于2021年1月4日解除问题。本院认为，根据《装修劳务协议》第十条第1点约定：本协议履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。因此，如果被告与原告在履行协议过程产生争议，应在不影响工程进度的前提下，通过协商解除。本案中，双方于2021年1月3日签订《装修劳务协议》，被告于2021年1月4日到施工现场后即以现场情况与原告法定代表人描述不相符为由不再继续施工，并于当天返还湖南长沙。根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条的规定：有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务。因此，被告的上述行为已符合合同法定解除的条件，原告主张解除与被告签订的《装修劳务协议》的请求，本院予以支持。至于合同解除时间问题。根据《中华人民共和国民法典》第五百六十五条的规定：当事人一方依法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除；当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式依法主张解除合同，人民法院或者仲裁机构确认该主张的，合同自起诉状副本或者仲裁申请书副本送达对方时解除。本案中，原告并未提供证据证明于2021年1月4日通知被告解除合同，故《装修劳务协议书》解除时间为本案起诉状副本送达被告之日即2021年5月10日。二、关于被告是否应退还已收取的3000元工程款问题。如上所述，被告于2021年1月4日到施工现场后即以现场情况与原告法定代表人描述不符为由不再继续施工，并于当天返还湖南长沙，因被告未实际施工，故被告收取的3000元工程款应退还给原告，故原告要求被告退还3000元工程款的请求，本院予以支持。三、关于被告是否应支付6000元违约金给原告问题。如上所述，被告自行停工的行为与《装修劳务协议》第九条、第十条约定不符，故属于被告违约，被告应承担违约责任。但原告主张被告支付6000元的违约金过高，本院酌情调整为以3000元为基数从原告起诉之日即2021年4月28日起按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至实际清偿之日止。四、关于被告应返还出入证的押金600元、房租费1000元给原告问题。本院认为，因原告并未提供其已垫付相关费用的缴费凭证，故无法确定有关费用是否已实际产生，故原告应承担举证不能的法律后果，对原告要求被告返还出入证的押金600元及房租费1000元的请求，本院不予支持。五、关于被告是否应赔偿原告另行聘请案外人施工的差价问题。根据《中华人民共和国民法典》第五百八十四条的规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。本案中，被告另行与案外人签订《装修合同》中关于施工单价的约定是被告与案外人协商确定的，至于剩余5000元亦是原告自愿补偿给案外人，原告未提供证据证明是被告原因导致施工单价上涨及产生相关补偿费用，且案外人实际施工面积亦远超被告原承接施工面积，故原告要求被告支付另行聘请案外人施工差价的请求，本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条、第五百六十五条、第五百八十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：一、确认原告广州龙胜装饰有限公司与被告廖章武签订《装修劳务协议》于2021年5月10日解除；二、被告廖章武自本判决发生法律效力起十日内返还工程款3000元给原告广州龙胜装饰有限公司；三、被告廖章武自本判决发生法律效力之日起十日内支付违约金（违约金以3000元为本金，从2021年4月28日起按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至实际清偿之日止）给原告广州龙胜装饰有限公司；四、驳回原告广州龙胜装饰有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费172元（原告已预交），由原告广州龙胜装饰有限公司负担147元，被告廖章武负担25元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。当事人上诉的，应在递交上诉状之日起七日内按不服一审判决部分的上诉请求数额向广州市中级人民法院递交上诉案件受理费。逾期不交的，按自动撤回上诉处理。审判员 吴 建二〇二一年六月三十日书记员 罗芳华