文书内容江苏省沛县人民法院民 事 判 决 书（2021）苏0322民初425号原告：徐州德耀矿山机械制造有限公司，住所地江苏省沛县安国镇刘邦村工业园区16号，统一社会信用代码913203220534817176。法定代表人：徐思玉，该公司总经理。委托诉讼代理人：张宜群，江苏金华星律师事务所律师。委托诉讼代理人：徐思德，男，1971年1月4日出生，汉族，该公司员工，住江苏省沛县经济开发区。被告：陕西鸿睿佳建设工程有限公司，住所地陕西省西安市国家航空高技术产业基地航空三路40号，统一社会信用代码91610112MA6X56H42H。法定代表人：李秋玲，该公司总经理。委托诉讼代理人：张俊，男，1979年3月6日出生，汉族，该公司员工，住沛县。原告徐州德耀矿山机械制造有限公司（以下简称德耀公司）与被告陕西鸿睿佳建设工程有限公司（以下简称鸿睿佳公司）承揽合同纠纷一案，本院于2021年1月14日立案后，依法适用简易程序，于2021年3月10日公开开庭进行了审理，后因案情复杂转为普通程序，并公开开庭进行了审理。第一次庭审，原告的委托诉讼代理人张宜群、徐思德到庭参加诉讼，被告经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼；第二次庭审，原告的委托诉讼代理人张宜群、徐思德，被告的委托诉讼代理人张俊及法定代表人李秋玲均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告继续履行合同限期按照《承包制作施工合同》约定计图纸要求对其承建的原告钢结构工程继续施工、维修和重做；（①继续施工尚未完成的工程；②维修屋面漏水的部位、拧紧水平支撑等部位松动的螺丝；③更换梁柱材料重新制作安装、重新整平厂房正面墙体。）2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2020年6月10日，原、被告签订了《承包制作施工合同》，约定由被告承建原告位于沛县的钢结构厂房，施工期限为两个月。双方还约定，被告向原告提供图纸，定作物的技术标准、质量要求按图纸，承作方未按图纸加工出现质量问题由承作方承担。原告按照合同约定履行了付款义务，但被告进场后未按图纸施工，多处钢材未安装到位，厂房出现了漏水、墙体凹凸不平等严重的质量问题，至今未交付符合合同标准的厂房。经原告多次催告，被告均拒绝，导致原告至今无法使用，给原告造成了重大的经济损失，原告保留追究因被告违约给原告造成经济损失的权利。鸿睿佳公司辩称，不同意继续施工维修和重做。造成未按合同施工不是被告原因，是因原告急于验收设备，为了节省时间不让安装。原告说至今未交付被告方不同意，因为原告加工生产已经一年有余。根据正常工程验收标准为依据，甲方未通知乙方验收，直接使用有一年视为验收合格。当事人围绕诉讼请求依法向本院提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：一、2020年6月10日，原告作为定作人，被告作为承作人，签订了《承包制作施工合同》，合同约定“一、定作物为屋面主钢构，规格型号为Q345，单价为5000元/吨；行车梁柱子钢件，规格型号为Q235，单价为4500元/吨，合计6759.2平方米，金额为2450000元。二、乙方向甲方提供图纸，乙方按图施工，如与图纸不符现场安装出现问题，承作方承担所有责任。三、定作物的技术标准、质量要求：按图纸。四、承作人对定作物质量负责的期限及条件：按国家规定执行，非人为破坏。……九、定作物检验标准、方法、地址及期限：按图纸及协商更改事项检验。十、本合同生效后定作人按合同总款的付材料款（1450000元），主钢架开始安装付（元），厂房安装完毕留5%质保金，一年后付清。十一、总工期为两个月。十二、本合同解除的条件：双方有违约。……十四、收到定金时本合同生效。拆除与安装期所有的安全责任由乙方承担。张俊……定作人：法定代表人：徐思玉并加盖原告印章承作人：李秋玲委托代理人：张俊并加盖被告公司合同专用章”。二、合同签订后，被告向原告提供了材料表及钢结构设计图纸。另签订合同时，原告原有厂房未拆除，原被告协商涉案钢结构于原有厂房拆除后，在原厂房的位置施工，原告做基础，被告在基础上制作安装钢架柱、钢架梁、支撑、面板等。原有厂房拆除的材料，原告以20万元的价格出售给被告，且已收到被告支付的该款项。双方约定工期为两个月，但对于拆除原有厂房的施工期限及做基础的时间是否包含在上述工期内，双方存在争议。三、原告分别于2020年6月10日、6月11日、7月13日、7月14日共向被告支付涉案钢结构费用165万元。另原告替被告支付工人工资5万元，案外人纪海潮出具收据一份，内容为“今收到德耀公司工资伍万元整6228480458603305376农行张萍纪海潮并捺印2020、8、23”。四、2020年7月28日，被告工作人员张俊向原告出具保证书一份，内容为“甲方：德耀公司乙方：鸿睿佳公司甲乙双方有问题友好协商，如协商不成按中华人民共和国合同法执行。乙方保证质量与工期，如违约按合同法赔付甲方损失。甲方按合同付款如违约，按合同法赔付乙方损失。乙方法人（签字盖章）：张俊并捺印2020年7月28日”。五、被告于2020年7月10日开始安装，于2020年9月7日左右不再进行安装，实际施工面积为5800平方米左右。其中屋面支撑、柱间支撑、隅撑、拉条、拉网、岩棉50厚没有安装。本院认为，原、被告之间的《承包制作施工合同》，系双方当事人的真实意思表示，合法有效，对双方均有约束力。承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。根据双方合同约定，被告应按期向原告交付完成的钢结构厂房，现被告认可屋面支撑、柱间支撑、隅撑、拉条、拉网、岩棉50厚没有安装，且认为之所以未安装，系原告为赶工期不让安装，但被告未提供证据证实；另案外人纪海潮系被告所找的工人，和被告有利害关系，且原告为了让被告尽快施工，还替被告先行支付了工人工资，案外人纪海潮出具了收据，故纪海潮的陈述不能作为定案的依据。被告对合同约定的部分工程未施工，且已施工的工程不符合合同约定，通过查看现场，符合继续履行的条件，且若不履行，会对该钢结构的稳定性造成影响，根据《中华人民共和国合同法》第二百六十二条规定“承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任”，故对原告要求被告按照《承包制作施工合同》约定，继续施工、维修和重作的诉讼请求，本院予以支持。综上，依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十二条的规定，判决如下：被告陕西鸿睿佳建设工程有限公司于本判决生效后六十日内继续履行《承包制作施工合同》，将合同约定的工程量施工、维修、重作完毕，并履行至双方约定的验收标准。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费80元，由原告陕西鸿睿佳建设工程有限公司负担（于本判决生效后十日内给付）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省徐州市中级人民法院。审 判 长  沙 茹人民陪审员  宁翠玲人民陪审员  朱 青二〇二一年六月二十八日书记员侯春秋法律文书执行提示1、法律文书生效后，义务人应当自觉履行。义务人履行金钱等给付义务的，可以直接交付权利人，也可以直接或通过银行转账方式交付本院，办理款物交接手续。2、生效法律文书确定的履行期限届满后，义务人未履行义务的，权利人有权申请法院执行。申请执行的期间为二年，从法律文书规定的履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。申请执行时效的中止、中断，适用法律关于诉讼时效中止、中断的规定。3、申请执行人应配合法院执行，积极提供被执行人的下落和财产线索。根据法律规定，当被执行人除其本人及其所扶养家属的生活必需品外，无其他可供执行的财产，申请执行人又提供不出被执行人的到期债权、预期收益等可供执行财产线索时，申请执行人将承担执行不了的法律后果。4、人民法院在执行中，可依法对被执行人的财产采取查封、冻结、扣划、拍卖、变卖等措施。被执行人拒不申报或隐报财产、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行的；隐匿、转移、变卖、毁损已被法院查封、扣押、冻结的财产；妨害执行人员执行的，人民法院将依法对被执行人或者有关人员予以罚款、拘留；情节严重的，依法追究刑事责任。