甘肃省民乐县人民法院民事判决书（2021）甘0722民初418号原告（反诉被告）：尹某，男，汉族，初中文化程度，甘肃省民乐县人，农民。被告（反诉原告）：雷某，男，汉族，小学文化程度，陕西省合阳县人，个体户，现住民乐县。委托诉讼代理人：屈某，女，汉族，生于1972年4月3日，初中文化程度，陕西省合阳县人，个体户，住民乐县。（系雷某之妻）委托诉讼代理人：吴某，系甘肃腾博律师事务所律师。原告尹某与被告雷某装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年1月21日立案后，被告雷某提起反诉，本案依法适用普通程序，公开开庭进行了合并审理。原告（反诉被告）尹某、被告（反诉原告）雷某的委托代理人屈某、吴某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）尹某向本院提出诉讼请求：1.要求被告立即支付原告剩余装修工程款10000元；2.要求被告返还原告气泵一个、脚手架一副、脚手架踏板一对、切铝机一件；3.本案全部诉讼费用由被告承担。审理过程中，原告当庭增加诉讼请求：1.要求被告支付原告超额施工部分36000元；2.二级吊顶，合计94.5平米，按135元计算，一共12757.5元；3.被告扣押原告工具928天，一天20元，扣押工具钱18560元，以上总计67317.5元。事实和理由：2018年9月1日，原、被告签订协议书，由原告为被告装修家具商城，双方对装修要求及付款金额、付款方式进行约定。协议达成后，被告按期支付部分工程款，同年9月25日，原告如约完工，剩余10000元工程款于2018年10月25日前付清，后原告多次催要，被告一直推诿支付，还将原告工具扣留，为维护其合法权益，遂起诉至法院。被告（反诉原告）雷某辩称：欠付10000元属实，但被告认为原告所诉的事实及理由避重就轻，隐瞒了本案的关键事实，请求法庭驳回原告诉讼请求。原、被告签订的协议约定原告按照设计图纸施工，被告按照约定向原告支付了部分工程款，但是到了约定交工之日，装修工程没有完工，原告也失踪了，打电话也不接，后来被告找到原告协商装修事宜，原告拒绝继续装修，后原告口头答应一定尽快完工，但原告当日从被告店中出去就又找不见了。被告一直找不到原告，无奈之下被告找人对剩余工程进行装修。原告没有完成的装修工作包括店内顶上的7个吊顶、墙壁油画未装饰、软膜、反光槽、地毯均未做，且原告装修的质量太差，因为原告的原因致使被告不能按时开业，不能盈利，被告遭受了巨大损失。截至现在也没有将装修工程完工，已装修部分存在很大质量问题，综上被告拒绝向原告支付剩余工程款，请求法庭驳回原告诉讼请求。被告（反诉原告）雷某向本院提出反诉请求：1.要求尹某支付违约金21000元；2.本案涉及的所有诉讼费用由被告承担。事实和理由：原、被告双方签订协议书一份，被告按照协议约定向原告支付工程款共计6万元，剩余1万元在工程无问题后于2018年10月25日付清，并约定2018年9月25日交工，如未按时交工每天扣除3000元。但是到了交工之日，原告却失踪，电话也不接。因被告与家具店总厂约定店铺按照设计图于2018年10月1日装修好开业，总厂会给被告返点36360元，无奈之下，被告找人对原告装修的烂尾工程进行补救，花费9433元，但是因为时间原因装修未完成，总厂的返点也因此拒绝发放，给被告造成巨大损失。另被告经营的店铺每年需支付暖气费30200元，房租83000元，因原告的原因，被告不能按时开业，不能盈利，被告因此遭受巨大损失，综上原告未按约定交工，且截至现在没有完工，违反了原、被告之间的协议约定，故向法院提起诉讼。原告（反诉被告）针对被告（反诉原告）的反诉请求辩称，违约金是怎么算的我不知道，我的工程已经超额干了，说我没有按期完工不属实。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对原告提供的协议书一份，被告无异议，本院予以认定。被告提交协议书一份、收条复印件4张，原告无异议，本院予以确认并在卷作证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1.原告提交室内、室外面积测量图片三张，室内二级吊顶图片一张，拟证实其超额施工180平方米及二级吊灯不在施工图纸范围内的事实，原告对三性均提出异议。本院认为，上述图片是原告自己测量的，无法证实其超出图纸施工的事实及面积，且无其他证据予以佐证，本院不予认定。2.被告提交视频资料一份、图片三张，拟证实原告未按约定时间完工。原告对上述证据的真实性、合法性均无异议，对其关联性及证明目的提出异议。本院认为，被告提交的视频资料系从其他手机转录，未能提供视频的原始载体，因此本院不予认定。被告提交的图片三张，从照片的内容上看，不足以证实涉案装修工程未完工的事实，本院不予认定。3.被告提交福莱轩装修清单一份及证人宋某证言一份，拟证实原告装修工程未完工，被告于2018年11月2日委托证人宋某对卧室及伙房的地脚线、灯箱、喷绘、暖气罩、吧台及门头字、电路等进行了施工，被告支出材料及人工费4033元的事实。原告对上述证据的真实性、合法性均无异议，对其关联性提出异议。本院认为，上述证据可以证实被告委托他人对案涉装饰工程进行施工的事实，但是双方签订的协议仅约定“按设计图施工”，故无法证实卧室及伙房的地脚线、灯箱、喷绘、暖气罩、吧台及门头字是否属于原告装修工程范围，被告亦未提供相应的证据予以印证，故本院不予认定。3.被告提交三组12张照片，拟证实原告装修工程存在质量问题。该组图片被告自认是在2021年3月7日拍摄，是在原告提起诉讼主张权利后才拍摄的，而被告是在2018年底入住使用案涉装修房屋的，对该组证据本院不予认定。4.被告提交两组四张照片，拟证实原告的装修与图纸不符，该组证据被告仅提供了照片，再未提供其他证据予以印证，本院不予认定。根据双方当事人的陈述和审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年7、8月份，被告就其福莱轩家具店与原告协商装修事宜，该工程由原告包工包料。原告施工后，被告于2018年7月22日支付原告装修款10000元、8月2日支付10000元，8月13日支付5000元，8月20日支付11000元（该款系灯款），以上合计46000元。9月1日，原、被告签订协议书一份，协议约定原告按设计图施工，工程总下欠70000元工程款，于2018年9月25日交工，如25天交不了工每天扣除3000元，并约定2018年9月2日付20000元、9月8日付20000元，9月15日付20000元，10月25日工程无问题后付清10000元。案外人李某为中间人。协议签订后，被告按照协议约定支付了前三笔装修款，第四笔工程款10000元因双方发生争执而未予支付。原告气泵一个、脚手架一副、脚手架踏板一对、切铝机一件遗留在被告处，原告称系被告扣押要求返还，被告辩称其未予扣押，是原告自己不取，是否存在扣押工具的事实无证据予以证实。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款的规定，“民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外”。因本案的法律事实发生于民法典施行前，故本院依照当时的法律、司法解释处理本案。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。根据经质证的相关证据，鉴于原、被告之间的装饰装修协议系各方当事人的真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，本院予以确认。原告依照约定对被告涉案房屋进行了装修，被告亦入住并营业使用，故理应按照约定支付装修款。被告辩称案涉装饰装修工程未完工的辩解理由本院不予采信。被告辩称案涉装饰装修工程存在质量问题及与图纸不符的辩解理由，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。故对被告的辩解理由本院不予采信。对于原告要求被告支付原告超额施工部分费用36000元及二级吊顶装修费用12757.5元的诉讼请求，因双方在装饰装修协议中对工程价款进行了明确的约定，原告主张的超出装修图纸的装修费用是其根据自测的面积计算，且据以计算的市场价格亦无任何标准和依据，原告亦未能提供相应的证据予以证实，故本院不予支持。对原告要求被告返还原告气泵一个、脚手架一副、脚手架踏板一对、切铝机一件的主张，被告辩称其未予扣押，具体的工具不清楚，是原告自己不取，只要在的工具原告可拿走。现原告已将上述工具全部领取，故对原告的该项主张本院不再处理。原告主张要求被告支付扣押工具钱18560元的诉讼请求，无证据证实被告扣押其工具的事实，且其计算标准无相关依据，本院不予支持。关于被告反诉要求原告要求支付违约金21000元的请求，因双方在协议中并未明确约定，且无确实的证据证实原告违约。同时根据查明的事实，案涉装饰装修工程增加了装修项目，即便原告未能如期完工，亦在情理当中。故被告的上述反诉请求于法无据，本院不予支持。综上所述，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款、《中华人民共和国合同法》第六十条一款、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第二百三十二条规定，判决如下：一、被告（反诉原告）雷某支付原告（反诉被告）尹某装修款10000元，限于判决生效后一月内付清；二、驳回原告（反诉被告）尹某的其他诉讼请求；三、驳回被告（反诉原告）雷某的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费1733元，由原告（反诉被告）尹某负担1509元，被告（反诉原告）雷某负担224元。反诉案件受理费325元，由被告（反诉原告）雷某负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于甘肃省张掖市中级人民法院。审判长 毛学会人民陪审员 程 英人民陪审员 柴述成二〇二一年六月二日书记员 刘智渊附本判决所适用的法律条款：《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。《中华人民共和国合同法》第六十条一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己的主张，有责任提供证据。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。第二百三十二条在案件受理后，法庭辩论结束前，原告增加诉讼请求，被告提出反诉，第三人提出与本案有关的诉讼请求，可以合并审理的，人民法院应当合并审理。告知：申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。