北京市顺义区人民法院民 事 判 决 书（2021）京0113民初6838号原告：靖江市天龙洁水设备厂，住所地江苏省靖江市西来镇郁家村西首，统一社会信用代码91321282703986072F。法定代表人：侯元龙，总经理。委托诉讼代理人：侯亚良，男，1976年6月9日出生，汉族，靖江市天龙洁水设备厂员工，住靖江市天龙洁水设备厂宿舍。被告：蒙特空气处理设备（北京）有限公司，住所地北京市顺义区，统一社会信用代码911101136000503197。法定代表人：帕斯卡·皮鲁斯，董事长。委托诉讼代理人：王世清，女，1978年7月28日出生，汉族，蒙特空气处理设备（北京）有限公司员工。委托诉讼代理人：金郁缤，北京市京师律师事务所律师。原告靖江市天龙洁水设备厂（以下简称天龙设备厂）与被告蒙特空气处理设备（北京）有限公司（以下简称蒙特公司）承揽合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告天龙设备厂的委托诉讼代理人侯亚良、被告蒙特公司的委托诉讼代理人金郁缤到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告天龙设备厂向本院提出诉讼请求：1.确认原告与被告签订的编号为P031336的《蒙特空气处理设备安装施工合同》结算工程款；2.诉讼费律师费由被告承担。事实与理由：2020年6月5日，原告与被告签订了合同编号为P031336的《蒙特空气处理设备安装施工合同》，工程名称为：大北农新疆吉木萨尔2500头母猪场环控系统，工程地点：新疆昌吉州吉木萨尔县三台镇羌塔寺村甲方现场。根据合同约定：原告已经于2020年9月12日施工结束，2020年9月下旬业主接收本工地并投入使用，至今已经5个月有余。原告认为，被告完全没有正当理由不结算工程款。编号为P031336合同第7条7.1项约定：“乙方必须按照甲方提供的施工图纸、说明文件、验收标准以及国家有关电气设备安装规范进行施工，并达到约定的质量标准。”自开工之日起，原告一直催要施工图纸，被告一直不予提供，只让原告施工人员在被告的技术人员郝青勇口头指导下安装。因没有图纸，无法统筹安排工作面，造成严重窝工现象。又因被告技术人员指导安装经常出错，造成返工现象。综上所述，原告要求被告迅速提供工程施工图，并根据新疆维吾尔自治区造价标准计算出本工程的价格，根据本价格支付给原告。特向人民法院起诉，以维护原告的合法权益。被告蒙特公司答辩称：被告同意与原告进行工程款的结算，但是这个事实和理由是不同意的，也不同意原告所说的金额，需要有一个核算，合同金额是16万，原告已经支付原告9.6万元，剩余的款项按照合同的约定，应当是合同金额10%是在验收合格一年后支付，还有一个30%，对方提供发票，并且是验收合格后支付。而这个项目原告做了一部分，还有30%左右没有做完，所以这个项目也没有进行验收，也没有达到被告按照合同约定应当付款的时间节点。之后为了确保项目的完工，因为被告的客户都是养猪场，对于生猪活捉的那个回栏有时限的要求，而我们的设备是湿度温度的控制设备，所以设备的安装是保障猪在猪舍存活的一个条件，所以对时限要求非常严格，为了保证这个项目能够按照我们客户的要求的时限完工，被告又委托了其他方进行后续工作的安装，又产生了另外费用，而这部分费用应当从合同款里面，所以被告同意进行结算的金额以合同金额为准，但是不同意原告所要求的金额。这个案件的合同编号是031336，是原告跟被告合作承揽的第一个项目，在这个项目中原告从来没有提过图纸的问题，根据合同的约定7.1条，并不是说被告有义务必须提供图纸，是说在有图纸的情况下，原告必须按图纸进行安装，所以提供图纸并不是被告履行合同的必要条件，这些设备如何安装，在最初2020年5月份洽谈合作的时候被告的张姗经理已经和原告的这位委托代理人进行过很详细的沟通，发给他具体的安装样本的照片也请他到以前完成过安装的项目地点实地考察过，原告当时表示可以安装，才洽谈的合同，所以不存在没有图纸就能延期的理由。原告完成大约70%的工程，于2020年12月离场，被告找到第三方继续完成剩余的工作，并对之前原告已经完成的工作进行了一部分的整改，于2021年4月完工并交付验收，验收合格时间2021年4月。被告已经支付了60%，9.6万元的工程款，剩余的未到付款条件。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院予以综合认定。经审理查明：2020年6月5日，天龙设备厂（乙方）与蒙特公司（甲方）签订编号为P031336《蒙特空气处理设备安装施工合同》约定：1.工程概况。1.1工程名称：大北农新疆吉木萨尔2500头母猪场环控系统。1.2工程地点：新疆昌吉州吉木萨尔县三台镇羌塔寺村甲方现场。1.3工程内容及范围：工作内容是整场环控设备-清单设备的保管，搬运，安装就位，布线连接，配合调试。2.合同标的及价款。甲方同意乙方对如下设备提供安装：设备型号为整场环控设备，数量1套，组装服务费160000元/含税，合计160000元。注：本合同价款包含全部的现场物料的到运费、保管费、搬运费、吊装费、安装费等全部费用，甲方无需支付额外费用。3.支付条款。3.1乙方进场施工2周后甲方预付60％的安装预付款。乙方在甲方验收合格后的15日内向甲方提供正式的增值税发票，甲方在收到发票后的15日内支付合同款项的30％，剩余10％的合同价款作为工程质保金，验收合格一年后支付。4.工程材料运输。4.1甲方应在2020年6月15日前将工程材料及工程设备运送至工程地点。4.2工程材料由甲方提供，甲方安全可靠地送达工程施工所在地。工程完工前，工程材料及工程设备由甲方提供场地存放，在乙方施工安装期间，由乙方负责保管。5.设备安装。5.1安装工期：乙方应在2020年6月13日前进场进行安装，并于2020年7月1日前完成设备安装。5.2如因甲方或乙方的责任造成工期延误，由责任方对此负责。5.2.1安装质量标准：乙方安装设备应达到甲乙双方约定的标准，没有约定或约定不全的部分，按照②行业标准④企业标准执行。7.质量保证、保修期、质保金。7.1乙方必须按照甲方提供的施工图纸、说明文件、验收标准以及国家有关电气设备安装规范进行施工，并达到约定的质量标准。9.合同的变更与解除。9.1任何一方要求对合同内容及附件进行变更时，所有的变更要求都必须以书面形式提交并经双方签字同意后方可实施。9.2无法定理由，乙方不得解除本合同。乙方单方解除本合同的，应承担违约责任。9.3在乙方无违约行为的情况下，甲方欲解除本合同的，应提前至少15天通知乙方，解除通知到达乙方时即解除。如乙方已进场，甲方可就乙方完成的工作成果支付合理费用，具体数额由双方协商确定。9.4在以下情况下，甲方有权立即解除合同：9.4.1乙方逾期完工超过20日的，甲方有权解除合同，解除通知到达乙方时即解除；9.4.2乙方未按约定进行安装，经整改后验收仍不合格的；9.4.3乙方违反相关安全施工的规定，经甲方警告后仍不改正的；9.4.4法律、法规等规定甲方有权单方解除合同的其他情形。后，蒙特公司向天龙设备厂支付预付款96000元。诉讼中，原告、被告共同确认蒙特公司已经支付的款项，原告开具了对应金额的发票。诉讼中，原告称：原告已经于2020年9月10日已经全部完工，要求被告进行验收，但被告一直没有进行验收，2020年9月20日业主方已经正常进场养猪，证明本合同已经履行完毕，被告方默认合同验收合格。诉讼中，原告明确其第一项诉讼请求结算工程款的金额为29万元。上述事实，有原告天龙设备厂提交《蒙特空气处理设备安装施工合同》及本院庭审笔录等在案佐证。本院认为：原告与被告签订的涉诉合同系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效，至此，双方均应依约履行。《中华人民共和国民法典》第七百七十条第一款规定：承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。本案中，原告为承揽人，被告为定作人，被告自认涉诉项目已经完工并交付验收合格，但辩称原告完成大约70%的工程，被告找到第三方继续完成剩余的工作并对原告完成的工作进行部分整改。被告并未提交证据证明其辩解成立，故本院对其上述辩解不予采信。被告应依约支付原告工程款。涉诉合同约定：价款为160000元，乙方进场施工2周后甲方预付60％的安装预付款，乙方在甲方验收合格后的15日内向甲方提供正式的增值税发票，甲方在收到发票后的15日内支付合同款项的30％，剩余10％的合同价款作为工程质保金，验收合格一年后支付。根据上述约定，涉诉工程剩余10％的合同价款作为工程质保金，验收合格一年后支付，现原告并未提交证据证明涉诉工程验收合格的时间，且即使按照原告主张的“原告已经于2020年9月10日已经全部完工，要求被告进行验收，但被告一直没有进行验收”，涉诉工程目前完工尚不足一年，故目前按照涉诉合同的约定，被告应支付合同款项的90%即144000元，因被告已经支付了60%即96000元的工程款，故本案中被告应支付原告工程款的金额为30%即48000元。依法成立的合同，对合同双方当事人具有法律约束力，未经双方协商一致，任何一方无权擅自变更合同。原告要求依据工程施工图，按照新疆维吾尔自治区造价标准重新计算工程价格，属于要求变更合同价款，在未能与被告协商一致的情况下，该主张没有合同及法律依据，本院不予支持。综上，原告诉讼请求在48000元范围内的部分，本院予以支持，超过部分，本院不予支持。原告在本案中并未委托律师参加诉讼，故对其要求被告承担律师费的诉讼请求，本院不予支持。据此，依照《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告蒙特空气处理设备（北京）有限公司于本判决生效之日起七日内支付原告靖江市天龙洁水设备厂工程款四万八千元；二、驳回原告靖江市天龙洁水设备厂的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费二千八百二十五元，由原告靖江市天龙洁水设备厂负担二千三百二十五元（已交纳），由被告蒙特空气处理设备（北京）有限公司负担五百元，于本判决生效之日起七日内交纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时按照不服本判决部分的上诉请求数额，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第三中级人民法院。上诉期满后七日内仍未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。审 判 员 王琬萱二〇二一年六月二十八日法官助理 王天兴书 记 员 王 欢