重庆市巴南区人民法院民事判决书 （2021）渝0113民初4584号 原告：傅琴，女，1986年6月19日出生，汉族，住重庆市巴南区。原告：段炼，男，1987年7月15日出生，汉族，住重庆市巴南区。二原告共同委托诉讼代理人：傅杰，男，1985年2月19日出生，汉族，村民委员会推荐人员，住重庆市南岸区。被告：重庆振中房地产开发有限公司，住所地重庆市巴南区东城大道288号附40号，统一社会信用代码91500113MA5U65DA40。法定代表人：张文鸿，经理。委托诉讼代理人：文哲，男，1989年1月27日出生，汉族，工作人员，住重庆市巴南区。原告傅琴、原告段炼与被告重庆振中房地产开发有限公司（以下简称振中房地产公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2021年3月25日立案后，依法适用简易程序，由审判员李庆祥独任审理。于2021年5月10日公开开庭进行了审理，原告傅琴及其委托诉讼代理人傅杰、原告段炼共同委托诉讼代理人傅杰、被告振中房地产公司委托诉讼代理人文哲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告傅琴、原告段炼共同向本院提出诉讼请求：请求被告振中房地产公司支付自2020年3月16日至2021年1月17日期间的逾期交房违约金101 780.14元。事实与理由：原、被告于2018年9月13日签订了《重庆市商品房买卖合同》，约定二原告购买被告振中房地产公司开发的位于重庆市巴南区华南路1006号19幢某号的房屋（以下简称某号房屋）一套等。履行过程中，二原告按约定支付了全部价款，但被告振中房地产公司逾期交房，构成违约，双方产生纠纷。经协商未果，二原告遂向本院提起诉讼。被告振中房地产公司辩称，逾期交房属实，二原告请求违约金过高，应当降低。理由如下：第一，合同履行过程中，遇新冠疫情，系不可抗力事件，致使工期、交房延后，应当扣除不可抗力期间61天；第二，合同约定逾期交房违约金为已付房款的0.05%/天，当地房屋租赁市场平均租金价格为每月20.65元/平方米，某号房屋租金远不及该标准，二原告实际损失远远小于违约金金额；第三，合同约定逾期收房违约金为已付房款的0.01%/天，而逾期交房的违约金为已付房款的0.05%/天，从权利对等原则考虑，逾期交房违约金明显过高，应降为0.01%/天；第四，合同约定逾期交房违约金标准已经超过年18%，已高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场一年期贷款报价利率的四倍，明显过高，应予以降低。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人举示的证据，本院认定如下：1、二原告共同举示的《重庆市商品房买卖合同》、《个人房产抵押贷款合同》、《关于将延期交付房屋的函》、交房通知书，经审查，本院均予以确认；2、被告振中房地产公司举示的《关于将延期交付房屋的函》、竣工验收备案登记证、网页截图（重庆启动重大突发公共卫生事件一级响应）、网页截图（重庆突发公共卫生事件应急响应级别调整为三级）、网页截图（界石镇租金）、网页截图（2020年上半年重庆市主城中心城区居住房屋平均租金水平信息），经审查，本院均予以确认。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原、被告于2018年9月13日签订了《重庆市商品房买卖合同》，约定二原告购买被告振中房地产公司开发的某号房屋，价格660 910元，其中，在合同签订日前支付310 910元，余款350 000元办理银行按揭贷款；约定被告振中房地产公司在2020年3月15日前将已进行建设工程竣工验收备案登记的商品房交付二原告，逾期交房90日以内的，被告振中房地产公司按已付房款0.05%/天的标准支付违约金，逾期超过90日的，二原告有权解除合同，若继续履行的，被告振中房地产公司按已付房款0.05%/天的标准支付违约金等。履行过程中，二原告在2018年9月13日前支付了首付款310 910元，余款350 000元按约定办理了银行按揭贷款。被告振中房地产公司于2020年12月25日就某号房屋所在楼房通过竣工验收，被告振中房地产公司通知二原告于2021年1月17日接房。另查明，《2020上半年重庆市主城中心城区居住房屋平均租金水平信息》显示某号房屋所在地界石镇2020年上半年平均租金为每月22.2元/平方米。原、被告就合同履行产生纠纷，经协商未果，二原告遂向本院提起诉讼。审理中，二原告坚持其诉讼请求，被告振中房地产公司不同意其诉讼请求。本院认为，原、被告于2018年9月13日签订的《重庆市商品房买卖合同》系双方当事人的真实意思表示，依法成立并合法有效，对当事人具有法律拘束力，双方当事人应当按照合同约定享有自己的权利、履行自己的义务，一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施、支付违约金或者赔偿损失等违约责任。履行过程中，二原告已支付了全部购房款，被告振中房地产公司应在2020年3月15日前交付房屋，但其逾期通知于2021年1月17日接房，已构成违约，应承担继续履行、支付逾期交房违约金等违约责任。对于逾期交房违约金，《重庆市商品房买卖合同》约定逾期交房违约金标准为以已付房款的0.05%/天，被告振中房地产公司认为明显过高，请求降低为0.01%/天。综合本案证据，结合当地实际情况，本院酌情调整为0.03%/天，理由如下：第一，《最高人民法院关于适用中华人民共和国合同法>若干问题的解释（二）》第二十九条规定：“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决”，违约金的性质以填补守约方的损失为主要功能，并非以严厉惩罚违约方为目的，过高的违约金可能与公平原则存在冲突，违约金的确定应以实际损失为基础。本案中，业主购买商品房的目的是为居住，房地产开发商逾期交房给业主造成的实际损失可参照当地房屋租金计算，当地2020年上半年平均租金为每月22.2元/平方米，0.03%/天的标准足以弥补二原告的损失。第二，本案是系列案件之一，类案涉及业主众多，过高的违约金可能导致开发商在承担巨额赔偿后破产后致使其他已付购房款的购房人不能取得房屋、逾期交房违约金不能实际履行等情形出现时。本院综合系列案件中可能赔偿的违约金总额、可能引发的社会问题等因素考虑，下调违约金为0.03%/天较为适宜。2020年初我国爆发新冠疫情，根据重庆市各级人民政府等采取的防控措施，结合本案实际情况，新冠疫情对于本案构成不可抗力事件，应当扣除自2020年1月24日至2020年3月10日的不可抗力期间47天的逾期交房时间，交房时间可顺延至2020年5月1日。经计算，基于二原告的请求，逾期交房时间自2020年5月2日至2021年1月17日，共计261天，被告振中房地产公司应付违约金51 749.25元（660 910元×0.03%/天×261天）。综上所述，对于二原告的诉讼请求，本院予以支持被告振中房地产公司支付自2020年5月2日至2021年1月17日期间的违约金51 749.25元，超出部分不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条，《最高人民法院关于适用中华人民共和国合同法>若干问题的解释（二）》第二十九条，判决如下：一、被告重庆振中房地产开发有限公司在本判决生效后十日内支付原告傅琴、原告段炼自2020年5月2日至2021年1月17日期间的逾期交房违约金51 749.25元；二、驳回原告傅琴、原告段炼的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2336元，减半收取1168元，由被告振中房地产公司负担（此款二原告已经垫付，被告振中房地产公司在本判决生效后十日内支付二原告1168元，本院预收的诉讼费不作清退）。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第五中级人民法院，同时预交上诉案件受理费。逾期未预交上诉案件受理费又不提出缓（免、减）交申请的按自动撤回上诉处理。双方当事人在法定上诉期内均未提出上诉或上诉后又撤回的，本判决发生法律效力，当事人应自觉履行判决的全部义务。一方不履行的，权利人可以向本院申请强制执行。申请执行的期间为二年，该期间从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。  审 判 员    李庆祥   二○二一年六月二十四日 法官助理    陈  宸书 记 员    邹孔丽 - 1 -