福建省厦门市同安区人民法院民 事 判 决 书（2021）闽0212民初2005号原告（反诉被告）：王木亥买，男，1990年1月2日出生，回族，住青海省化隆回族自治县。被告（反诉原告）：巨旦满城（厦门）广告有限公司，住所厦门市翔安区新店镇新兴街353号，统一社会信用代码91350213MA346KNL1X。法定代表人：陈传奇，总经理。被告：陈传奇，男，1985年5月15日出生，汉族，住福建省厦门市翔安区。二被告的共同委托诉讼代理人：洪顺添、蒋跃辉，福建兴世通律师事务所律师。原告（反诉被告）王木亥买与被告（反诉原告）巨旦满城（厦门）广告有限公司、被告陈传奇装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年4月9日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）王木亥买与被告（反诉原告）巨旦满城（厦门）广告有限公司、被告陈传奇的共同委托诉讼代理人洪顺添、蒋跃辉均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）王木亥买向本院提出诉讼请求：1、被告赔偿原告各项损失共计51840元（包括工期延误造成的50天损失400＊50＝20000元，其他损失31840元）；2、被告承担本案的全部诉讼费。事实和理由：2020年5月24日，王木亥买（甲方）与巨旦满城（厦门）广告有限公司（乙方）签订一份装饰工程协议，约定乙方为甲方位于厦门市同安区××路××的店面进行装饰装修施工，承包方式为包干包料，工程造价85000元；工期45天，从2020年5月28日至2020年7月11日竣工。协议签订后，原告依据合同支付了65000元，但被告没有按约定履行协议，因被告原因导致工期延误了50天，给原告店面经营带来严重损失。同时，被告在施工期间装修至尾部工程时，无任何理由拒绝再继续施工，双方约定的项目被告也未按约定履行，比如厨房吊顶、踢脚线、油烟机、广告牌、软膜灯箱、二级吊顶、楼梯均未按约定进行施工。原告后期检查发现，被告工程质量严重不合格，排气扇没有做好，化油池、马桶厕所漏水，电线起火均存在质量问题，总之出现各种质量问题。至起诉之日，原告多次催促被告予以解决，但均未履行，无奈原告向法院提起诉讼。根据《中华人民共和国民法典》第五百零九条的规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。综上，原告为维护自身合法权益，特向法院起诉，请求法院依法支持全部诉讼请求，望判如所请。被告（反诉原告）巨旦满城（厦门）广告有限公司、被告陈传奇共同辩称：一、原告主张工期延误损失缺乏依据。王木亥买与巨旦满城（厦门）广告有限公司虽然在合同中约定工程自2020年5月28日开工，于2020年7月11日完工，但实际上，原告直至2020年6月1日才拿到《装修许可证》，且开工之后，原告又多次对原有设计进行变更，包括对原定地板砖、楼梯、阁楼、门、柜子、卫生间等进行更换或变更，导致工期延长，原告还拖延装修款的支付，故巨旦满城（厦门）广告有限公司未能在2020年7月11日完工的责任不在于被告一方，原告要求被告承担其工期延误损失缺乏事实与法律依据，依法不应支持。二、原告主张的其他损失缺乏依据。由于原告对巨旦满城（厦门）广告有限公司缺乏必要的信任，导致巨旦满城（厦门）广告有限公司无法完成全部装修工程，但原告列举的费用清单部分缺乏依据：（一）收尾部10500元。该部分不在合同约定的施工范围，所产生相关费用与本案无关。（二）合同之内没有做的项目：1、厨房吊顶3240元：没有异议；2、踢脚线1020元：有异议，被告报价单中的“踢脚线处理”已经施工完成，即“实际完工项目”中的“护墙板装饰条”，故原告所主张的该费目缺乏依据；3、软膜灯箱2880元：有异议，该项目被告已经完工，是原告在后来觉得不满意后才又重做的；4、排烟系统6000元：没有异议；5、广告牌3000元：没有异议；6、二级吊顶：二级吊顶约定的是24米，不是24平方米。以上原告没有异议的第1、4、5项费用合计人民币12240元，由于原告尚未付清余款，且被告反诉主张的装修款中不包括该3项费用，故原告要求被告向其支付该部分费用依据不足。（三）没有执行的协议：缺乏依据，依法不应支持。（四）做电、修电2100元：该部分项目原告已做好。（五）材料费2100元：门已由原告购买，原告主张的该项目缺乏依据。综上，原告提出的诉讼请求缺乏事实与法律依据，依法应予驳回。被告（反诉原告）巨旦满城（厦门）广告有限公司向本院提出反诉请求：1、反诉被告向反诉原告巨旦满城（厦门）广告有限公司支付装修款51686元及逾期付款利息（逾期付款利息自提起反诉之日即2021年5月27日起按全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率3.85%的标准计至反诉被告付清之日止）；2、本案诉讼费用由反诉被告承担。事实和理由：反诉原告与反诉被告于2020年5月24日签订《装饰装修合同》，合同约定工程造价为85000元，双方在合同签订当天对《餐厅面馆装修工程标准报价单》进行确认，约定工程计算一切以实际发生为准，业主中途单方面减少项目不享受任何优惠及折扣，业主要求增项部分不在打折和优惠范围内。因反诉被告对原有设计进行变更，包括对原定地板砖、楼梯、阁楼、门、柜子、卫生间等进行更换或变更，导致整个装修费用明显增加，实际装修费用已达到116686元，已超过原装修报价85000元。除反诉被告已先行支付的工程款65000元外，反诉被告尚有装修款51686元至今未支付。反诉原告认为，反诉被告未依双方约定支付装修款，其行为已经构成违约，为维护反诉原告自身的合法权益，特依法提起诉讼。原告（反诉被告）王木亥买辩称：双方签订的合同约定的是包工包料，签订合同后王木亥买支付了65000元。巨旦满城（厦门）广告有限公司所谓的增加项目均未提供施工流程导致王木亥买不清楚后续的事情，所以来不及增加或变更增加项目，只能在施工过程中进行修改。工期逾期68天，王木亥买的诉求是逾期50天，已经扣除了18天。在巨旦满城（厦门）广告有限公司施工过程中，出现了很多问题，比如厨房漏水、瓷砖脱落等，合同约定的很多项目都未完成。原告（反诉被告）王木亥买围绕诉讼请求依法提交了《装饰装修合同》、《餐厅面馆装修工程标准报价单》、收条、收款收据、厦门增值税普通发票、王木亥买与案外人的微信聊天记录。被告（反诉原告）巨旦满城（厦门）广告有限公司、被告陈传奇质证认为：对于《装饰装修合同》、《餐厅面馆装修工程标准报价单》的真实性、合法性、关联性无异议；对于收条、收款收据的真实性、合法性、关联性均不予认可；对于厦门增值税普通发票的表面真实性无异议，关联性有异议，巨旦满城（厦门）广告有限公司同意在总价款中扣除广告牌3000元，这是价格是双方原来的约定。被告（反诉原告）巨旦满城（厦门）广告有限公司、被告陈传奇围绕其答辩意见提交了王木亥买与陈传奇的微信聊天记录、餐厅面馆装修工程实际完工项目。原告（反诉被告）王木亥买质证认为：对于微信聊天记录的真实性无异议，是王木亥买与陈传奇自2020年5月27日至8月24日的全部微信聊天记录；对于餐厅面馆装修工程实际完工项目有异议，2020年8月24日的餐厅面馆装修工程实际完工项目有发到微信聊天记录；2020年9月2日的餐厅面馆装修工程实际完工项目是9月6日发送的，但王木亥买均未回应。本院经依法审核，对原告（反诉被告）王木亥买提交的《装饰装修合同》、《餐厅面馆装修工程标准报价单》、厦门增值税普通发票，被告（反诉原告）巨旦满城（厦门）广告有限公司、被告陈传奇提交的王木亥买与陈传奇的微信聊天记录的证明力予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2020年5月24日，王木亥买（甲方）与巨旦满城（厦门）广告有限公司（乙方）签订一份《装饰装修合同》（编号：20200524），约定甲方委托乙方装饰装修位于厦门市同安区××路××的店面。合同约定承包方式为包工包料；工程造价为85000元；合同签订之日起支付40000元，2020年6月15日支付25000元，完工验收通过，2020年9月15日支付20000元，甲方如逾期预付工程款，工程可以顺延，甲方承担全部责任；工程45天，自2020年5月28日开工，于2020年7月11日竣工，如遇不可抗力因素影响，不可抗力指停水、停电、特大暴雨、地震、疫情、台风、物业纠纷，房屋自身发生裂缝、漏水问题及意外事故等，如施工中遇到不可抗力因素时，工期可以相应顺延；工程施工中甲方需修改设计方案或增加工程项目，须提前两天与乙方联系，经双方商定价格和签字认可后，乙方则予以安排施工；工程合同生效后，甲乙双方不得借故减少装修项目，否则视为违约，如果甲方减少施工项目，付款时按照该合同支付总工程款，金额不变；本合同工程具体装修项目及其单价等均以双方签字确认为准，甲、乙双方均不得擅自更改；本合同装修工程项目详见尾页《装修工程清单报价》，乙方应以该装修清单为准进行装修；本合同工程交付之日起，乙方负责为期一年的保修，保修范围乙方所装修项目应有的质量保证，属甲方人为或其他不可抗力因素发生的质量问题，及甲方自行装修项目或自购材料装修项目，导致质量问题的则不在保修范畴之内；本装饰工程每完成一个项目，甲方可进行验收；乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，乙方应在两天内前来验收，逾期视为乙方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任，甲方入店营业，视为验收合格。王木亥买在该份合同尾部的“甲方”处签名，巨旦满城（厦门）广告有限公司的法定代表人陈传奇在该份合同尾部的“乙方代表”处签名并在“乙方”处加盖印章。同日，王木亥买与巨旦满城（厦门）广告有限公司签订一份《餐厅面馆装修工程标准报价单》，明确装修业主为王木亥买，地址为同安区舜弘现代城，施工项目如下：序号项目单位数量单价金额材料及工艺做法说明1卫生间拆除㎡27501350拆除人工费2地面80×80地砖铺设㎡32120384080×80地砖3地面找平㎡3225800砂浆4踢脚线处理米17601020黑钛无指纹不锈钢5二级吊米241603840Uv板仿大理石纹路6大厅格栅吊顶㎡321906080铝合金木纹40×807墙面护墙板㎡401907600龙凤呈祥复合板8护墙板装饰条米17601020黑钛亮光不锈钢包边9厨房玻璃隔断㎡122402880不锈钢包边+钢化玻璃10厨房吊顶㎡241353240铝合金集成平吊11厨房地砖㎡2490216030×30透水砖12厨房墙砖㎡5490486030×60釉面墙砖13阁楼地砖㎡241303120升高12厘米，机砖铺设14厨房地面防水㎡2460144015楼梯踏步安装踏262406240钢构铁艺简装16软膜灯箱㎡83602880漫反射灯+UV软膜17二楼快装套门套26001200铁质烤漆门18新建隔层板㎡243608640钢构+楼承板19二楼新建墙体㎡60905400轻钢+石膏板20排烟系统项1600021招牌项1300022强电管线安装㎡75906750南平太阳线，PVC南亚线管23阁楼卫生间项15000简易标配蹲盆+洗手池24全场给水排水布置项13000300025全场材料搬运项1600100026全场卫生保洁及地板保护项11000100027全场垃圾外运项120002000合计94010友情价85000该报价单载明“1.一切以实际发生为准；业主中途单方面减少项目不享受任何优惠及折扣，业主要求增项部分不在打折和优惠范围内。2.以上报价不含物业收取我公司的一切费用及消防因素等项目的费用，由客户自理。”合同及报价单签订当日，王木亥买向巨旦满城（厦门）广告有限公司支付了40000元。2020年5月27日，陈传奇通过微信向王木亥买发出“要通电了才能开工”。2020年5月27日，王木亥买回复“电好了啊”。2020年6月1日，王木亥买向陈传奇发出一张装修许可证的图片，该装修许可证载明装修期限为2020年5月28日至2020年7月28日。2020年6月8日，陈传奇发出“消防管安装是另算的”、“我们的协议报价清单上没有消防管这一项目”、“要施工前东西都会找你再三确认的”、“材料肯定是经过你同意了才开始施工的”。王木亥买回复“你按说好的做就不错了”、“不一样的肯定不行”。2020年6月9日，王木亥买发出“1,楼梯，阁楼都做我现在的店面1705-117一样的，2,楼上三个卧室3,外面的门要换4,出饭口里面外面各一个大理石柜子5装修超过35天要承担一部分损失”。2020年6月15日，陈传奇发出“进度款要提前安排，接来下要进货阁楼的隔间材料，大厅吊顶，大厅墙面护墙板，这些都要提前预订，如果等你5天，你工期会后延。”同日，王木亥买微信转账支付10000元。2020年6月16日，王木亥买发出“隔厨房的时候跟我说下，要留两个穿油管的孔，楼上还要留个放油箱的位置”。2020年6月20日，王木亥买发出“油箱要跟房间隔开”。陈传奇回复“那就把门往里面移进去中间再隔起来”、“卫生间的位置可以了吗”、“请回复一下”。王木亥买回复“厕所位置可以”。2020年6月24日，王木亥买发出“下面UV板不行啊”、“下面要做瓷砖的”。陈传奇回复“第一，你的消防管还没有定下来，接下来将会影响吊顶和二楼房间隔墙”、“第二，你的进度款，没有按时支付，会影响材料进场速度”、“第三，你的卫生间格局修改两次，和阁楼房间方案修改已经直接和间接影响工程的施工进度”。2020年6月25日，陈传奇发出“消防管改喷淋头包工料5000元”、“消防管喷淋头要抓紧做了，要不然要影响房间隔墙的施工进度”、“消防管的材料都要提前3天去定制才可以”。王木亥买回复“支付宝二维码发过来”。同日，王木亥买付款10000元。2020年7月2日，王木亥买付款5000元。2020年8月22日，王木亥买发出“本来说好昨天完工的，我多给了你一天，今天应该可以完工了吧”。2020年8月22日，陈传奇发出一张名为餐厅面馆装修工程实际完工项目的图片以及“实际现在完工的项目已经超过11万了”。王木亥买回复“现在你说二十万都是你说了算”。2020年9月6日，陈传奇发出一张名为餐厅面馆装修工程实际完工项目的图片，但王木亥买未予回应。同日，巨旦满城（厦门）广告有限公司结束装修施工并离场。审理中，王木亥买表示，厦门市同安区××路××的店面于2020年9月18日装修完毕并开始营业，租金每天200元，盈利每日200元；消防管改喷淋头包工料5000元并未包含在报价单范围，但王木亥已支付该项目；2020年9月6日的餐厅面馆装修工程实际完工项目表里面的出菜口桌子（1560元）、出菜口大理石（920元）、不锈钢玻璃门（4177.6元）均是包含在报价单的项目；巨旦满城（厦门）广告有限公司未完成报价单的项目为厨房吊顶（3240元）、踢脚线处理（1020元）、软膜灯箱（2880元）、排烟系统（6000元）、广告招牌（3000元），二级吊仅完成8米；王木亥买雇请他人进行收尾的部分为10500元，该部分原本应由巨旦满城（厦门）广告有限公司装修施工；巨旦满城（厦门）广告有限公司未装修施工的楼梯瓷砖为1000元；王木亥买雇请他人做电、修电人工费2100元，二楼阁楼房门和卫生间门的材料费900元、瓷砖700元、做电材料费500元均应由巨旦满城（厦门）广告有限公司承担。巨旦满城（厦门）广告有限公司、陈传奇表示，王木亥买雇请他人进行收尾的部分不包含在报价单里面；巨旦满城（厦门）广告有限公司未施工的项目为厨房吊顶（3240元）、软膜灯箱（2880元）、排烟系统（6000元）、广告招牌（3000元），踢脚线处理已完工，即是餐厅面馆装修工程实际完工项目的护墙板装饰条项目，二级吊已完成；王木亥买雇请他人做电、修电人工费2100元，二楼阁楼房门和卫生间门的材料费900元、瓷砖700元、做电材料费500元应当由王木亥自行承担。本院认为，王木亥买与巨旦满城（厦门）广告有限公司签订的《装饰装修合同》、《餐厅面馆装修工程标准报价单》系双方真实性意思表示，未违反法律、行政法规强制性规定，合法有效。合同双方当事人均应依照合同约定履行。根据《装饰装修合同》之约定，王木亥买应于2020年6月15日支付至65000元，如王木亥买逾期预付工程款，工程可以顺延并由王木亥买承担全部责任。王木亥买延迟至2020年7月2日才付款至65000元，且其中5000元为王木亥买支付消防管喷淋头项目，王木亥买截至2020年7月2日支付《装饰装修合同》、《餐厅面馆装修工程标准报价单》项下的装修款为60000元，故王木亥买逾期未足额付款，案涉装修工程可以顺延。王木亥买主张的工期损失20000元，缺乏依据，本院不予支持。至于巨旦满城（厦门）广告有限公司实际完成的装修项目。本院结合《餐厅面馆装修工程标准报价单》逐一分析：1.卫生间拆除1350元。双方均无异议，本院予以确认。2.地面80×80地砖铺设3840元。双方均无异议，本院予以确认。3.地面找平800元。双方均无异议，本院予以确认。4.踢脚线处理1020元。巨旦满城（厦门）广告有限公司于2020年9月6日发出的餐厅面馆装修工程实际完工项目表载明该项目为1040元，但增加部分并未经过王木亥买签字或认可；王木亥买提出异议，但王木亥买未举证证明该项目未装修施工或由他人装修施工，且王木亥买入店营业，依约视为验收合格。故本院确认踢脚线处理为1020元。5.二级吊3840元。2020年6月24日，王木亥买通过微信表示该项目的UV板改做瓷砖的。王木亥买对于该项目的数量有异议，但未提交证据加以反驳；巨旦满城（厦门）广告有限公司于2020年9月6日发出的餐厅面馆装修工程实际完工项目表载明该项目为5600元，但增加部分并未经过王木亥买签字或认可；故本院确认二级吊为3840元。6.大厅格栅吊顶6080元。双方均无异议，本院予以确认。7.墙面护墙板7600元。巨旦满城（厦门）广告有限公司于2020年9月6日发出的餐厅面馆装修工程实际完工项目表载明该项目为16150元，但增加部分并未经过王木亥买签字或认可；故本院确认墙面护墙板为7600元。8.护墙板装饰条1020元。双方均无异议，本院予以确认。9.厨房玻璃隔断2880元。巨旦满城（厦门）广告有限公司于2020年9月6日发出的餐厅面馆装修工程实际完工项目表载明该项目为4177.6元，但增加部分并未经过王木亥买签字或认可；故本院确认厨房玻璃隔断为2880元。10.厨房地砖2160元。双方均无异议，本院予以确认。11.厨房墙砖4860元。双方均无异议，本院予以确认。12.阁楼地砖3120元。双方均无异议，本院予以确认。13.厨房地面防水1440元。双方均无异议，本院予以确认。14.楼梯踏步安装6240元。双方均无异议，本院予以确认。15.二楼快装套门1200元。巨旦满城（厦门）广告有限公司于2020年9月6日发出的餐厅面馆装修工程实际完工项目表未载明该项目，故本院对二楼快装套门1200元不予确认。16.新建隔层板8640元。巨旦满城（厦门）广告有限公司于2020年9月6日发出的餐厅面馆装修工程实际完工项目表载明该项目为15480元，但增加部分并未经过王木亥买签字或认可；故本院确认新建隔层板为8640元。17.二楼新建墙体5400元。双方均无异议，本院予以确认。18.强电管线安装6750元。双方均无异议，本院予以确认。19.阁楼卫生间5000元。双方均无异议，本院予以确认。20.全场给水排水布置3000元。双方均无异议，本院予以确认。21.全场材料搬运1000元。双方均无异议，本院予以确认。22.全场卫生保洁及地板保护1000元。双方均无异议，本院予以确认。23.全场垃圾外运2000元。双方均无异议，本院予以确认。综上，巨旦满城（厦门）广告有限公司就《餐厅面馆装修工程标准报价单》装修施工项目合计为74180元。《餐厅面馆装修工程标准报价单》约定总价为94010元，双方约定友情价为85000元，巨旦满城（厦门）广告有限公司就《餐厅面馆装修工程标准报价单》装修施工项目实际应为74180元×（85000元÷94010元）=67070元。至于报价单以外的项目。双方确认增加消防管喷淋头项目为5000元，且王木亥买已支付该项目款项，本院予以确认。王木亥买确认增加出菜口桌子、出菜口大理石，但双方未约定金额，巨旦满城（厦门）广告有限公司于2020年9月6日发出的餐厅面馆装修工程实际完工项目表载明出菜口桌子为1560元、出菜口大理石为920元，且王木亥买入店营业，依约视为验收合格。故本院确认出菜口桌子为1560元、出菜口大理石为920元。至于巨旦满城（厦门）广告有限公司于2020年9月6日发出的餐厅面馆装修工程实际完工项目表载明的换气系统2240元、阁楼铁艺护栏3355元、楼梯铁艺扶手1104元、全场墙面乳胶漆3500元、门口空调口拆除800元、成品门700元、不锈钢玻璃门4177.6元。巨旦满城（厦门）广告有限公司未举证证明前述项目系经过王木亥买的同意而增加，且双方商定前述项目的价格并经双方认可，故本院对于巨旦满城（厦门）广告有限公司主张的前述增加项目不予确认。至于王木亥买主张其雇请他人进行收尾的部分10500元、雇请他人做电、修电人工费2100元、二楼阁楼房门和卫生间门的材料费900元、瓷砖700元、做电材料费500元以及巨旦满城（厦门）广告有限公司未装修施工的楼梯瓷砖1000元均应由巨旦满城（厦门）广告有限公司承担，缺乏依据，本院不予支持。综上，王木亥买应付巨旦满城（厦门）广告有限公司装修款为67070元+5000元=72070元，王木亥买已支付装修款65000元，王木亥买还应支付装修款7070元。关于利息，巨旦满城（厦门）广告有限公司诉请自反诉之日即2021年5月27日起按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付款之日止计付利息，于法不悖，本院予以支持。依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条、第五百七十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、原告（反诉被告）王木亥买于本判决生效之日起十日内向被告（反诉原告）巨旦满城（厦门）广告有限公司支付装修款7070元及利息（自2021年5月27日起按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付款之日止）；二、驳回原告（反诉被告）王木亥买的所有诉讼请求；三、驳回被告（反诉原告）巨旦满城（厦门）广告有限公司的其他反诉诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉案件受理费减半收取计548元，由原告（反诉被告）王木亥买负担。本案反诉案件受理费减半收取计546元，由原原告（反诉被告）王木亥买负担25元，由被告（反诉原告）巨旦满城（厦门）广告有限公司负担521元。款均限于本判决生效之日起三日内向本院交纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。审 判 员 施纯在二〇二一年六月二十三日法官助理 程蓉菁书 记 员 苏秋祝附：本案适用法律条文《中华人民共和国民法典》第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十九条当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。执行申请提示：《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。