湖南省武冈市人民法院 民 事 判 决 书 （2021）湘0581民初912号 原告：陈明清，男，1982年7月6日出生，苗族，城步县人，住城步苗族自治县。 原告：彭梦兰，女，1990年8月28日出生，汉族，住湖南省城步苗族自治县，系原告陈明清之妻。 特别授权委托诉讼代理人：李朝跃，广东唯杰律师事务所律师。 被告：永州市恒润房地产开发有限公司。住所地湖南省永州市冷水滩区翠竹路19号。 法定代表人：陈海荣，系该公司董事长。 特别授权委托诉讼代理人：邓小红，男，1970年12月26日出生，汉族，武冈市人，住武冈市，系该公司股东。 委托诉讼代理人：张展柱，男，武冈市武强法律服务所法律工作者。 原告陈明清、彭梦兰与永州市恒润房地产开发有限公司(以下简称恒润公司)商品房销售合同纠纷一案，本院于2021年3月17日受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告陈明清、彭梦兰的特别授权委托诉讼代理人李朝跃，被告恒润公司的特别授权委托诉讼代理人邓小红、委托诉讼代理人张展柱到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 陈明清、彭梦兰向本院提出如下诉讼请求：判令被告向原告支付从2017年12月31日起至房屋交付之日2018年12月26日止共360日逾期交房违约金人民币21168.29元；本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2017年9月14日原、被告签订《武冈市商品房买卖合同》。合同约定：原告以588008元的价格购买被告开发的恒润城市公馆第1幢01单元2206号房屋，被告应按照购房合同第十条约定于2017年12月30日之前将验收合格的商品房交付原告使用，如被告未在合同约定期限内交房，应当按照合同第十一条规定“逾期未超过60日的，自本合同第十条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之二的违约金，合同继续履行；逾期超过60日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的百分之十向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同第十条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付房款万分之一的违约金”承担违约责任。合同签订后，原告已支付房屋首期款178008元，并依照约定办理银行按揭贷款手续，银行已将410000元按揭贷款全额支付给被告，至此，原告已按照合同履行全部付款义务，但被告未依照合同约定将验收合格的房屋交付原告使用。被告宣传视频中有明确的提及封闭式管理，但被告实际并未履行。原告认为，被告延迟交房，既不存在法定的免责事由，也不存在约定的免责事由，违约事实明显，依法依约均应承担违约责任。原告多次向被告主张将合格房屋交付使用并支付违约金，至今未达成一致意见。为维护原告的合法权益，现诉至贵院，请求贵院根据《中华人民共和国合同法》第107条“当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”以及《商品房买卖合同》第十条、第十一条之规定，支持原告的诉讼请求。 恒润公司辩称：城市公馆整个楼盘的交房开始时间为2017年7月31日，而原、被告签订的合同是2017年09月14日，不在被告的违约交房期限内，故被告没有违约，请求驳回原告的诉讼请求。 原告围绕自己的诉讼请求依法提交了商品房买卖合同、收据、城市公馆业主交房时间表、武冈市人民法院民事裁定书、《住房公积金个人贷款及担保合同》。被告围绕自己的答辩主张依法提交了武冈市人民法院民事判决书、邵阳市中级人民法院民事判决书、执行和解笔录、证人刘某、文某的证言及证人的身份资料。本院组织当事人进行了质证。对原告提交的1-5号证据及被告提交的1-3号证据，双方对其真实性均无异议，本院认为上述证据的内容客观、真实，来源合法，与本案有关联，可以作为认定本案事实的依据，本院予以确认并在卷佐证。对被告提交的4-6号证据，不能单独作为认定案件事实的依据，结合其他证据综合认定。 根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定案件事实如下： 被告以出让方式取得位于同保路（城市公馆）编号为武国用（2014）第1456号地块的土地使用权后，经相关部门批准、许可在该地上建设商品房，项目名称恒润城市公馆。2017年9月14日原、被告签订《武冈市商品房买卖合同》，以588008元的价格购买被告开发的恒润城市公馆第1栋22层2206号房屋，当天支付首付款178008元，余款于2017年12月27日以住房公积金贷款的方式付清。合同第十条约定：“出卖人应当在2017年12月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第1种条件、符合本合同约定的商品房交付买受人使用……”第十一条约定：“……逾期超过60日，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第十条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人向买受人支付已支付房价款万分之1的违约金……”2016年6月，城市公馆项目建设基本完成，为尽快实现房屋交付，业主入住，被告申请了市政府相关职能部门对城市公馆商住综合楼进行竣工验收，但因该工程项目总建筑面积、房屋层数、容积率超出原规划许可的规定，该工程项目至今未办理竣工验收手续及不动产权登记。城市公馆项目建设工程基本完成后，经业主请求并与被告交涉，被告将一楼27个内开商铺予以封闭用于住户活动空间。封闭商铺工程施工结束后，被告于2017年7月通知业主交房，购房业主认为房屋没有经过验收合格且小区相应配套设施未完善而拒绝收房，大部分业主于2017年9月、10月后才陆续办理交房手续。2018年12月26日原、被告办理了房屋交接手续，接收了其购买的商品房。 另查明，恒润城市公馆小区1栋业主潘跃明于2019年8月向本院起诉要求恒润公司支付逾期交房违约金，经邵阳市中级人民法院作出（2020）湘05民终2078号终审判决，确认逾期交房违约金的计算标准为已付房款的日万分之一，同时考虑到封闭小区内开商铺改善了小区居住条件，符合小区业主的共同利益，潘跃明亦从该行为获得实际便利，减免被告实际封闭施工三个月的违约责任符合公平原则。 本院认为，本案系民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，应适用当时的法律、司法解释的规定。本案争执的焦点是：被告是否违约交房、如被告违约，案涉违约金的计算时间、违约金的计算标准如何确认?关于被告是否违约交房的问题。原、被告于2017年9月14日签订的《武冈市商品房买卖合同》内容合法，当事人意思表示真实，未违反法律、法规的强制性规定，合同成立且生效。原告作为买受人，在合同签订后支付了首付款，余款在交房前也全部付清，履行了合同约定的基本义务。被告作为出卖人，应当在约定的期限内向原告交付符合经验收合格的商品房。但被告因总建筑面积、房屋层数、容积率超出原规划许可的规定，导致未能通过政府相关职能部门组织的竣工验收，致延期交房。同时，被告也未能提供证据证明原告同意延期交房，故不能据此免除被告延期交房的违约责任，因此，被告违约交房的事实存在，本院予以确认。关于案涉违约金的计算时间、违约金的计算标准如何确认的问题。原、被告合同约定的交房时间为2017年12月30日，原告在案涉房产尚未通过竣工验收及达到合同约定的交房条件下，仍自愿于2018年12月26日与被告办理了房屋交接手续，接收了其购买的商品房。原告自愿接收房屋系其对自身民事权利的处分，应视为被告向其交付了房屋。故被告应自2017年12月31日起至2018年12月26日止承担逾期交房的违约责任。综合被告的主观过错程度、同小区的房屋租金，根据公平原则和诚实信用原则，违约金按照合同约定的已支付房款日万分之一计算并无不妥。经计算，自2017年12月31日起至2018年12月26日，被告应承担的逾期交房违约金为21168.29元[588008元×0.0001×360天]。据此，依照《中华人民共和国民法总则》第六条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第五条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条、第六十四条第一款、第二百五十三条之规定，判决如下： 被告永州市恒润房地产开发有限公司在本判决生效后10日内向原告陈明清、彭梦兰赔偿逾期交房的违约金21168.29元。 如未按判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费330元，因适用简易程序，减半收取165元（原告彭梦兰已预交），由被告永州市恒润房地产开发有限公司承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省邵阳市中级人民法院。 审判员  戴宏军 二〇二一年六月十五日 法官助理周茜 书记员彭向 附相关法律条文： 《中华人民共和国民法总则》 第六条民事主体从事民事活动，应当遵循公平原则，合理确定各方的权利和义务。 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿数额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》 第五条商品房的认购、订购、预订等协议具备《商品房销售管理办法》第十六条规定的商品房买卖合同的主要内容，并且出卖人已经按照约定收受购房款的，该协议应当认定为商品房买卖合同。 《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》 第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第十三条民事诉讼应当遵循诚实信用原则。 当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。