山东省潍坊市坊子区人民法院 民 事 判 决 书 (2021)鲁0704民初3020号 原告：郑永平，男，1974年2月13日出生，汉族，住山东省安丘市。 委托诉讼代理人：李洪玉，山东尧法律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李永国，安丘凌河法律服务所法律工作者。 被告：李建苹，男，1989年2月10日出生，汉族，住山东省安丘市。 委托诉讼代理人：孙三军，山东舜翔（潍坊）律师事务所律师。 原告郑永平与被告李建苹建设工程合同纠纷一案，本院于2021年5月19日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告郑永平的委托诉讼代理人李洪玉、被告李建苹及其委托诉讼代理人孙三军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 郑永平向本院提出诉讼请求：1.请求人民法院判令被告李建苹立即支付所欠工程人工费73200元及利息（利息自原告起诉之日按照同期全国银行业拆借中心公布的贷款市场报价4倍计算到该款全部还清为止）；2.诉讼费由被告承担。事实和理由：在2018年9月2日，我与被告签订《建筑工程施工协议书》一份，该协议书明确约定被告将位于潍坊市峡山区工程名称：潍坊永通工程有限公司的钢结构工程，被告负责提供钢构，檩条，围护及其他构件，高强螺栓，普通螺栓，层面板支架等所用原材，原告只负责清工承建，图纸总面积为9797平方米，每平方米人工费按照25元计算，另追加南部附房910平方米，每平方米人工费按照20元计算，总工程人工费为268200元，被告已付款195000元，至今尚欠人工费73200元未付。鉴于以上事实，原告如约履行了合同约定的义务，就被告拖欠的工程人工费经原告数次索要至今未付，为维护原告的合法权益，特诉至人民法院依法判令被告立即付清所欠。 李建苹辩称，1.原、被告签订的《建筑工程施工协议书》真实有效，各方应当严格按照该合同执行，并承担执行不能的责任。原、被告于2019年9月2日签订的《建筑工程施工协议书》，均为双方真实的意思表示，不违反法律强制性规定，是合法有效合同。约定甲方即本案被告将其所承揽所得的潍坊永通有限公司的钢结构车间施工部分全部清工、辅材、吊车分包给乙方即本案原告，单价包死，合同总价为固定总价，不做调整，约定合同总价为268200元。合同签订后，全部施工人由原告组织，吊车由原告组织，相应的工资及费用也全部由原告承担。但在2018年12月份开始，原告开始欠付工人工资及吊车费用，工期拖延，原告本人也不严格履行合同。后期，作为承揽方的被告无奈，为顺利推进项目建设，在原告不认真负责及拖延的情况下，介入到项目中，垫付后期出现的工人工资及吊车费用。2.因原告违约导致被告损失，应当由原告承担。《建筑工程施工协议书》合同总价为268200元，但被告总计为此项目的原告及其雇员、吊车支付的清工、吊车费用为457748元，扣除合同金额268200元，共计超额为原告垫付费用为189548元，该费用应当由原告返还。 本院经审理认定事实如下：2018年9月2日，原告郑永平（承包方，乙方）与被告李建苹（发包方，甲方）签订《建筑工程施工协议书》，约定如下：第一条工程概况1.工程名称：潍坊永通工程有限公司2.工程都是点：峡山3.本工程主次钢构件，檩条，围护及其他构件，高强螺栓，普通螺栓，层面板支架由甲方提供，乙方负责全部清工，以及部分辅材，吊车费用由乙方承担，本工程为钢结构工程，本工程面积均按投影面积计算，图纸（见施工图）总面积为9797m2，另追加南部附房910m2（面积如有变动，按实际面积计算）4.甲乙双方协定工程单价：施工图纸9797每平方米25元，南部附房910m2每平方米20元合计金额为￥268200元，大写贰拾陆万捌仟贰佰元整。5.工程开工时间2018年9月2日，工程竣工时间年月日。雨天、停电及不可抗力除外。第二条工程价款的支付1.乙方完成全部预埋，钢梁钢柱安装完毕，甲方验收合格三日内，付给乙方工程款总价30%计80460元。2.檩条及次钢构件全部安装完毕，甲方验收合格三日内，付给乙方工程总造价30%计80460元。3.屋面板，墙板完工，甲方验收合格三日内，付给乙方工程总造价35%计93870元。4.质量保修期限为一年，质量保证金为5%计13410元（自工程完工后一年内如无质量问题，甲方应于保修期满后十五日内一次性支付全部质保金给乙方）。如甲方不能按期支付工程款项（含质保金），乙方有权放弃对本工程的维护与保养，由此产生的质量问题，乙方概不负责。5.甲方在合同约定的付款时间不能支付工程款时，在乙方催告后3日内仍不支付的，乙方有权中止合同履行，待甲方支付后恢复施工，停工期间损失由甲方承担，工期顺延。在乙方催告后28日内不支付的，则乙方有权解除合同，甲方赔偿一切损失。由于甲方原因导致乙方无法履行本合同付款前提的，甲方仍应根据本合同付款条件规定的日期按时付款并承担相关责任。第三条甲乙双方责任1.施工期间乙方人工生活费用由乙方负责。2.施工中发生意外伤亡事故由乙方负责。3.甲方负责提供水、电；及住宿问题。第四条工程期限顺延第五条工程质量乙方必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。第六条工程验收乙方全部安装完毕，甲乙双方组织人员验收，自安装完三日内，甲方未组织人员验收视为合格。第七条违约责任如因乙方原因，造成产品延期支付，工程未能按期交工，每天按工程总款的‰偿付甲方，如甲方不能按合同约定的条款及时拨付工程款，则每延付一天按应付金额的‰偿付乙方且工期顺延。因甲方原因造成乙方停工误工，甲方应承担误工停工损失且工期顺延。任何一方违约或单方解除合同，应承担违约造成的直接经济损失。甲方：李建苹签定日期：2018年9月2日乙方：郑永平签定日期：2018年9月2日。 2018年11月12日，原告郑永平收到钢构安装、人工费、吊车费80800元。2018年12月14日，原告郑永平收到工人工资50000元。2018年12月22日，原告郑永平收到工人工资款9000元和吊装费4000元。2019年1月3日，原告郑永平收到工资65225元。以上共计209025元。 另查明，被告李建苹提供收到条二份、微信转账记录二十六份、收款收据二份、吊装费收条一份、银行提款单一份、原告郑永平雇员名单七份、结清证明五份、通话录音及整理材料八份，证明代原告郑永平发放工人工资、吊车费用共计248723元。原告郑永平对上述证据不予认可，认为被告尚欠原告工程款59175元（268200元-209025元），在原告将原工程完结后，被告未全部给原告结算的情况下，被告商量原告增加工程量，原告觉得没有经济账，拒绝被告提出的增加工程量的要求。被告提交的案外人书写的其他支出是增加的工程量，不属于合同范围内的工程，故增加的工程产生的费用应由被告自己支付，与本案无关。原告认为被告垫付费用没有事实依据，不可能倒贴工程款。原告郑永平未提供反驳证据。 本院认为，原、被告签订的《建筑工程施工协议书》是关于钢结构工程的施工，双方均应的相应资质，原、被告以个人名义签订的合同因违反法律规定而无效。原告郑永平在承包工程后，组织工人、吊车施工，被告李建苹已向原告郑永平直接支付工人工资、吊车费用209025元。被告李建苹主张为原告郑永平垫付了工人工资、吊车费用共计248723元。原告郑永平未提供证据证明其所负责的工程已完工并验收合格及施工的工程量，也未提供反驳证据证明被告李建苹垫付工人工资、吊车费的辩解，本院认为，原告郑永平要求被告李建苹支付欠付工程款59175元及利息的主张，证据不足，依法不应予以支持。对被告李建苹要求原告郑永平返还超额支付工程款的主张，在本案中不予合并审理，被告李建苹可另案处理。 综上所述，原告郑永平的诉讼请求依法应予驳回。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释[2004]14号）第一条、第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条规定，判决如下： 驳回原告郑永平的诉讼请求。 案件受理费1630元，减半收取815元，由原告郑永平负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省潍坊市中级人民法院。 审 审判员  孙佩燕 二〇二一年六月十六日 书记员  潘艺轩