甘肃省环县人民法院 民 事 判 决 书 （2021）甘1022民初1041号 原告：宁夏鑫启航建设工程有限公司环县分公司 统一社会信用代码：91621022MA72MQWE0D 住所地:甘肃省庆阳市环县农贸中心10号楼2层 法定代表人:何忠红，职务经理。 委托诉讼代理人：张生保,职务经理。 被告：甘肃陇厨厨房设备有限公司 统一社会信用代码：91620123MA7206YE97 住所地：甘肃省兰州市榆中县和平镇和定路56号家盛市场28号楼2层015室。 法定代表人：闫丹丹，职务经理。 原告宁夏鑫启航建设工程有限公司环县分公司（以下简称宁夏鑫启航环县分公司）与被告甘肃陇厨厨房设备有限公司（以下简称甘肃陇厨公司）合同纠纷一案，本院于2021年2月8日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告宁夏鑫启航环县分公司的委托诉讼代理人缪进科与被告的法定代理人闫丹丹到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 宁夏鑫启航环县分公司向本院提出诉讼请求：一、请求人民法院依法判令被告向原告支付违约金285000元。二、本案全部诉讼费用由被告承担。事实与理由：原被告双方于2020年8月28日在环县签订《环洲中心厨房设备供货合同》，约定由被告甘肃陇厨厨房设备有限公司向原告按照《报价清单》进行设备供货、施工安装、调试及售后。合同约定工期为25天，工程地点为甘肃省庆阳市环县，合同总价款为950000元，付款方式为：合同签订后，原告向被告支付合同总金额的20%即首付款190000元，付款后合同生效，被告收到首付款后进场施工，工期为25日，被告方所有设备进场后原告方支付合同总金额的10%的进度款即95000元，所有设备安装调试完成并通过原告方验收后支付190000元，剩余货款在2020年12月31日前付清，质保金47500元在质保期后付清。原告于2020年8月28日向被告支付100000元，于2020年9月4日支付90000元，至此合同约定的首付款付清，合同开始生效，合同签订时，原告方曾明确告知被告，因该设备的使用方（环洲宴会厅）于2020年10月1日开业，所以被告方必须于10月1日前向原告方交付该工程，被告当时承诺一定按期交工，不会影响宴会厅的正常使用。但之后被告却未能在10月1日前向原告方交付工程，甚至直到2020年10月10日，被告方也仅有部分设备进场。合同约定所有设备进场后，原告方向被告方共需支付285000元，原告方为了催促被告方快速完工，截止10月7日时共计向被告支付设备款达355000元，但就算如此，被告方仍然毫无诚意，一直以各种理由拖延发货，屡次不接电话，致使工程延期。2020年10月12日，原告方在多次催告未果的情况下向被告方发出解除合同通知书，明确告知被告违约的事实，并另行采购了剩余设备，同时要求被告方承担违约责任，但被告方一直未予理会，直至现在，被告方也未向原告方给出合理解释。综上所述，被告方违反合同约定，不能按照合同约定提供设备，致使工程延期，原告方另行采购设备，给原告方造成了重大损失，原告方为保障自己的合法权益，只得向人民法院提起诉讼，请求人民法院依法查明事实，支持原告的诉讼请求。 甘肃陇厨公司辩称：原告所述2020年8月28日签订的合同，约定的内容，供货方式，以及违约金均属实。约定货到付款卸货安装。2020年9月6日，双方关于排烟系统签订了补充协议，总价140000元。合同签订后，被告与原告采购部经理一直沟通，为了赶工期，货到就安装。前期到货6车无异议，2020年10月3日，第7车货到时，原告未按合同约定付款就强性卸货，导致被告未安装，工程也未能完成。另外，原告公司40多人殴打被告法人，当时未报案，只有被告公司4名安装工人在场，今天未到庭。当天，被告与原告采购部经理高小龙又签了一份原告自行采购的合同，并附有清单，但只签订了一份，原告持有；关于未到设备清单，被告与原告采购部经理高小龙核对过，被告有一份清单，但没有带过来。被告先后向原告提供600000元设备并安装，原告向被告支付的设备款355000元，但不包括排烟系统补充协议中的140000元，该部分原告支付77000元，下欠63000元。原告以短信形式向被告发送了解除合同书。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 根据双方当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年2月7日，原告宁夏鑫启航环县分公司经原环县工商行政管理局登记成立。经营范围：房屋建筑、土石方工程、地基与基础工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、机电设备安装工程、冶炼机电设备安装工程、化工石油设备管道工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2019年3月25日，被告甘肃陇厨公司经榆中县市场监督管理局登记成立。经营范围：厨房设备、电加热食品设备、制冷设备、消毒设备、金属文件柜、钢木家具、学生钢木教具用具、公寓寝具、餐桌椅、不锈钢制品加工、销售；酒店用品、炊事机械、净水饮水设备、办公家具销售、安装、维修服务；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2020年8月28日，原告与被告签订《环洲中心厨房设备供货合同》，双方约定：一、工程概况工程名称：环洲中心宴会厅后厨，工程地点：甘肃省庆阳市环县，工期：子甲方支付首付款之日起计算共计25天，乙方必须在规定时间内安装调试完成病可投入使用，工程内容：按甲乙双方签字同意的《报价清单》进行设备供货、施工安装、调试及售后。二、设备供货详细规格，材质，数量清单合同内容2、该工程总价款为950000元，......三、付款方式为：1、合同签订后，甲方向乙方支付合同总金额的20%作为首付款，190000元，付款后合同生效，乙方收到首付款时安排设备准备后进场施工。2、乙方将所有设备运到施工现场卸货前甲方向乙方支付合同总金额的10%的进度款，95000元，乙方开始进场安装设备。3、乙方将所有设备安装调试完成，通知甲方验收合格之后，甲方向乙方支付合同总金额的20%的货款，190000元。4、剩余合同总金额的45%的货款,427500元，在2020年12月31日之前付清；5、预留合同总金额的5%作为质保金，47500元，质保期为二年，质保期自设备开始投入使用之日起计算。特别说明:对合同清单的修改几调整，需以书面形式提出。如甲方对设备有特殊要求的需以书面形式提出，无书面要求乙方按常规产品供货。合同外增补双方代表签字即时生效，增补部分单独结算，增补设备款到发货。.....八、违约责任1、乙方工程逾期每一天完工，向甲方支付合同总金额1%的逾期违约金。2、乙方如未按合同约定权限内完工施工或者未按合同附件清单约定设备的规格、材质、品牌供货给甲方，应负责免费更换并向甲方支付合同总价款30%的费用作为违约金。3、乙方的质量不符合合同规定和国家规范要求的，乙方负责修理或返工，由于修理或返工造成逾期甲方使用的，逾期一天按照合同总价款的1%偿付逾期违约金。2020年9月6日，原告与被告签订《补充协议》，双方约定：甲乙双方于2020年8月28日签订《环洲中心厨房设备供货合同》部分条款及内容经过共同协商，变更如下：第一条：对于排烟系统的变更原合同约定五层排烟系统总价为140000元。如甲方需要乙方施工，则以书面形式通知乙方，现就五层排烟甲方通知乙方施工。第二条：排烟系统付款方式1、协议签订后，甲方向乙方支付定金50000元，乙方进场安装风管。2、风管安装完成以及所有设备进场之后，甲方向乙方支付设备款20000元。3、待所有设备安装完成，交于甲方验收，验收合格之后，剩余设备款63000元，于2020年12月31日之前付清。4、预留合同总金额的5%作为质保金7000元，质保期为二年，质保期自设备开始投入使用之日起计算，质保到期后甲方退换给乙方质保金。2020年8月28日、9月4日、9月7日、9月29日、10月3日、10月7日，原告先后向被告支付设备款100000元、90000元、50000元、40000元、55000元、20000元，共计355000元。被告按照《环洲中心厨房设备供货合同》向原告提供600000元设备并安装，原告按照《补充协议》向被告支付设备款77000元，下欠63000元。10月3日，双方因部分设备进场卸货发生纠纷。10日，被告部分设备进场。12日，原告向被告发出解除合同通知书。下剩设备原告方另行采购。 本院认为，原、被告协商一致，签订《环洲中心厨房设备供货合同》及《补充协议》，双方意思表示真实，不违背法律法规强制性规定，也不损害社会公共利益，合同合法有效，对当事人有法律约束力。2020年9月4日，原告依约向被告先后支付设备首付款190000元后，被告进场施工，依合同约定被告必须在规定时间内即25天安装调试完成并可投入使用，双方在履行合同期间因故发生纠纷，致被告未按时履行完毕。双方关于违约责任的约定虽系合同的约定内容，但属重复约定，显失公平，应兼顾合同的履行情况、当事人过错程度以及逾期利益等综合因素，根据公平原则和诚信原则衡量。原告请求按合同总价款30%的费用作为违约金，明显过高，对被告不公平，被告已安装600000元设备，应当以被告未完成工程金额350000元为基础的逾期违约金10％计算，原告请求违约金为35000元。 综上，本院依照《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第五百零九条第一款、第二款及第五百七十七条规定，判决如下： 被告甘肃陇厨厨房设备有限公司于判决生效后六十日内支付原告宁夏鑫启航建设工程有限公司环县分公司违约金35000元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费5575元，由原告宁夏鑫启航建设工程有限公司环县分公司、被告甘肃陇厨厨房设备有限公司各负担2787.5元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于甘肃省庆阳市中级人民法院。 审 判 长  韩清江 审 判 员  李 杨 人民陪审员  唐 珍 二〇二一年六月二十三日 书 记 员  王 备