青海省大通回族土族自治县人民法院   民事判决书   （2021）青0121民初2140号   原告：刘某，公民身份号码×××，现住大通回族土族自治县。   被告：甘肃精工壹佰设计装饰工程有限公司西宁分公司，统一社会信用代码xxx。   负责人：薄某。   委托诉讼代理人:姚某。   原告刘某与被告甘肃精工壹佰设计装饰工程有限公司西宁分公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年4月23日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告刘某、被告甘肃精工壹佰设计装饰工程有限公司西宁分公司的委托诉讼代理人姚某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。   原告刘某向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告向原告支付由于工期延误产生的违约金10877元（112141元×1‰×97天）；2、被告承担原告为维护自身合法权益产生的误工费、交通费1500元；3、本案的诉讼费由被告承担。   事实与理由：原告将自己购买的的位××县的房屋交给被告装修，双方于2020年5月26日签订了《青海省家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定承包方式为乙方包工包料，工期为70天（自2020年5月28日至8月9日），工程总造价为107600元。同时合同约定了工程质量标准、工程款支付方式、违约责任等内容。合同第4页、第8页载明：如乙方无任何理由自行停工、延误工期，甲方有权索赔停工期间的损失。每延误一日向甲方支付本合同工程造价金额1‰的违约金。截至合同签订当天，原告按约支付了70%的工程款75320元（含定金18400元）。2020年5月28日开工后，被告在另行核算了水电改造费用的同时，提出门窗有增项，需要额外支付工程款。原告认为，被告是事先实地测量了原告房屋面积后进行了工程预算，进而最终确定了合同价款，现提出增加款项，难免存在为促成合同的签订事先故意压低合同价款，合同签订后立即以存在增项为由变相提高合同价款的问题，退一万步讲也是被告方事先测量不准确导致的问题，过错在于被告。但为了工程顺利推进，原告还是按被告的要求按时足额交纳了中期款和尾款合计36821元。至此，原告共支付工程款112141元。在具体施工过程中，由于被告同期承揽了多家的装修工作，但其工作人员有限，导致工程进展缓慢，有时还会出现停工好多天的现象。原告夫妇在县城无住房，自2018年底在县城经营小超市以来一家人一直是租房居住，每月房租达2000余元，经济负担较重，而且女儿当时在朔山中学（东信佑宁小区对面）就读，原告一家急需入住所装修房屋。原告多次联系被告工作人员说明情况并让其加快工程进度，以实现按期交房，但被告工作人员始终置若罔闻，甚至在原告主动提前交清尾款以促使加快工程进度的情况下，被告还是无动于衷，双方就此多次发生口角，使原告心里极不舒服。后在原告的再三催促下，被告终于在2020年11月15日交工，比合同约定延迟交房97天。在打扫卫生准备入住过程中，原告发现被告存在偷工减料、使用劣质材料的情形，给原告造成了一定损失。要想证实材料的质量问题需经过鉴定等程序，成本高、代价大，原告无力承担，加之被告采用的格式合同中对关键部分约定不明、避重就轻，使原告十分被动，故决定暂不追究。但关于延迟交房问题，原告无法容忍，故原告多次到被告公司要求其按照合同约定支付违约金，但被告始终推诿扯皮、敷衍塞责，没有一个明确的说法。无奈之下，原告向青海省消费者协会投诉，在消协工作人员组织调解时，被告的施工队长刘艳军到场，但其只是找借口推责任，根本没有决绝问题的态度，最终致使调解失败，消协工作人员建议到法院起诉。综上，被告延迟交房，给原告额外增加了房租负担并造成了诸多不便，为维护自身合法权益，现要求被告按合同约定支付延迟交房的违约金。   被告甘肃精工壹佰设计装饰工程有限公司西宁分公司辩称，一、案涉装修工程在实际施工中出现增项，原告同意确认工期顺延，故案涉装修工程工期并非延误而是按照合同约定进行了工期顺延。首先，案涉装修工程在实际过程中出现了水电路改选增项，依照案涉装修合同约定，工期应当顺延20-30天，因此，被告与原告协商确认后约定工期顺延25天；其次，被告与原告在签订案涉装修合同时，被告明确告知，在案涉装修工程中，关于赠送产品不计入合同约定的工期，而案涉装修合同对此也有明确的约定，赠送产品在案涉装修工程竣工验收签字合格，尾款付清后发货，所有赠品不计入70天工期内，但原告要求被告将赠送产品发货送到后，才进行竣工验收签字，原告一直按照赠送产品来计算工期，拒绝进行竣工验收，明显违反了合同的约定，与事实不符。依据本案客观事实而言，案涉装修工程并未出现工期延误问题而是工期顺延，被告一直按照案涉合同约定积极履行，未出现违约行为，原告的诉请违背客观事实，缺乏法律依据。二、原告违反案涉装修合同约定，未在合同约定时间内进行中期验收和支付中期款，故工期顺延原因也是原告违约行为导致。在案涉装修工程施工过程中，被告于2020年7月22号通知原告进行中期竣工验收，但原告一直拒绝验收，直到2020年8月12日，原告才进行中期验收，同时，按照案涉装修合同约定，原告应当在中期验收后三天内支付中期款，否则造成的延期与公司无关，公司也将按照中期交款时间顺延40天，而原告在2020年8月12日中期验收后，未在案涉合同约定时间内支付中期款，直到2020年8月17日才支付中期款，原告未在案涉装修合同约定时间内进行中期验收，也未在案涉装修合同约定时间支付中期款，原告明显违反了案涉装修合同，故原告的诉请毫无法律依据。综上所述，案涉装修工程在实际施工中由于出现增项，经原告同意，工期按照案涉装修合同进行了顺延，因此，本案中并未出现工期延误的情况，同时由于被告违反案涉装修合同约定，未在约定时间进行中期验收，也未按照案涉装修合同约定支付中期款，违反案涉装修合同约定，将赠送产品送货日期计入工期，导致案涉装修工程顺延，故案涉装修工程工期之所以顺延是由于原告违约行为导致，因此，原告的诉请与事实不符，与法无据，不应得到法律支持。   当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有异议的证据本院认定如下:对原告提交的《收条》3张，被告认为该证据于本案无关不予认可，本院认为，原告提交的《收条》无其他证据来相印证其真实性，故不予认可；对原告提交的其和被告施工现场工长的聊天记录，被告对其真实性予以认可，但对证明方向不予认可，认为与本案无关，本院认为，此记录只是原告与被告方工长的通话记录，不能显示被告逾期交工的事实，故不予认可。对被告提交的证据水电路预测表和水路改造确认单，原告对真实性认可，但对证明方向有异议，本院认为原告在水电路预测表和水路改造确认单上均签字确认，故本院对此证据予以认可；对被告提交的中期验收单和工程项目中期应交款核算单，原告称我要付款，但是设计师说不能私人转账，只能给公司转账，但是他们没有给公司付款的二维码，才逾期一周左右，后来还是我自己要的二维码付的中期工程款所以才逾期40天，本院认为原告没有提供其他证据来印证其所辩称的事实，故对此份证据本院予以认可；对被告提交的证据预算表，原告不予认可，本院认为预算表上每一页都有原告的签字，表示原告对此认可，故本院予以认定。   根据当事人陈述和经审理查明的事实如下：2020年5月18日，原、被告经协商签订了《青海省家庭居室装饰装修工程施工合同》，合同约定了原告将其位于大通县东信佑宁的房屋发包给被告进行装修,装修房屋为3室2厅2卫1厨，施工方式为包工部分包料,合同总价款92000元,工期70日。同时还约定了装修款的付款进度、双方的权利义务等内容。合同第八条约定工期延误的情形：一、对以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期应顺延：1.工程量变化或设计变更；2.不可抗力（如自然灾害或小区停水停电）；3.甲方同意工期顺延的其他情况。二、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期应顺延；因甲方提供的材料，设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。三、甲方未按合同约定支付工程款影像正常施工的，工期应顺延。四、因乙方责任不能按期完工，工期不顺延，因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费由乙方承担，工期不顺延。若发生延期，每天按本合同工程造价金额1‰对甲方进行违约赔偿。（条款意义不明）五、判断造成工期延误以“双方认定的文字协议”为确定双方责任的依据。除《青海省家庭居室装饰装修工程施工合同》外,双方在《刘先生雅居装饰工程施工图纸及预算表》上签字确认了具体的装修范围、装修项目、建材品牌等内容。合同签订后原告给被告支付了定金18400元，2020年5月26日，原告给被告支付了56920元的工程款，2020年5月28日，被告开始施工。2020年6月16日，原告与被告公司的设计师、监理、项目经理共同签订了水电路预测表和水电防水改造确认单，在水电路预测表中约定水电路发生增项，增加部分的总金额（包括其他增项）在1000元以下的，在原工期基础上顺延5天，1000-5000元的，工期顺延10-15天；5000-10000元的顺延20-30天，10000元以上的，根据实际情况商定。2020年8月17日，原告给被告支付了34790元。2020年8月20日，支付了2031元。2020年11月15日进行了工程验收。   本院认为，原、被告经协商一致签订的《青海省家庭居室装饰装修工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示,内容符合法律规定,合法有效,应予保护,双方当事人应当全面履行各自的权利义务。双方签订的《青海省家庭居室装饰装修工程施工合同》第八条和水电路预测表中约定了工期顺延的事由,且在赠送项目备注中写明所有赠品一律不计入70天施工工期内，上面有原告的签字，表示原告认可，原告不应以赠送物品送到之日2020年11月15日进行验收而确定被告逾期交工，且原告给被告支付了增项款4000元和尾款2031元，表示认可被告的工期顺延。故对原告的诉讼请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下：   驳回原告刘某的全部诉讼请求。   案件受理费应收110元，减半收取55元由原告刘某负担。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于西宁市中级人民法院。   审判员 车献奎      二〇二一年六月十六日   法官助理 龚煜茹   书记员 李应章   相关法律条文：   《中华人民共和国合同法》   第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。   当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。   《中华人民共和国民事诉讼法》   第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。   当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。   人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。   第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。