青海省西宁市城中区人民法院民事判决书（2021）青0103民初2248号原告：段水强，住西宁市。被告：姚丽惠，住西宁市。原告段水强与被告姚丽惠装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年4月22日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告段水强及被告姚丽惠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告段水强向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付逾期违约金20000元；2、本案诉讼费由败诉方承担。事实与理由:2020年5月16日，原、被告签订《室内装修合同》，约定：原告将位于西宁市××区的房屋基础装修交由被告施工，工期2个月；合同价款43000元，分三期支付，第一期支付23650元，第二期支付17200元，第三期竣工验收后支付2150元。后经协商，工期改为3个月。原告分别于2020年5月16日、7月31日、8月2日向被告支付工程款23650元、3000元、5000元。被告施工中工程存在质量问题，且严重拖延工期，构成违约。截至2020年8月，被告对墙顶面处理、粉刷、顶面漆、石膏线、窗台石、垭口等未进行施工，影响原告木地板、定制家具、门的安装。2020年9月9日，原、被告经协商达成协议，约定原告向被告支付剩余工程款9000元，被告在七日内完成上述工程的施工，并承诺如超期自愿承担每天10%的违约金。同日，原告向被告转款9000元，但被告未按协议进行施工，构成严重违约，影响原告入住。被告所装修的房屋存在多处质量问题，原告要求被告进行维修，被告置之不理。原告为维护自身的合法权益，诉至法院，望判如所请。被告姚丽惠辩称，合同签订约定的工期2个月，原告说定制家具是品牌的，主材一直未进场，故双口头约定变更工期为3个月。原告未按约定支付工程款，故停工，后双方进行协商达成协议，已按协议履行。2021年原告所述的房屋问题，也进行了维修。综上，被告不存在违约的事实，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。原告段水强为支持其诉讼请求，向法庭提交以下证据：证据一、室内装修合同，证明原、被告双方就装修的地点、内容、价款、工期进行了约定；证据二、协议，证明原、被告约定7日内完工的内容，同时约定了违约金；证据三、微信付款记录，证明原告向被告支付工程款40650元；证据四、通话记录，证明原告与被告联系，被告不接电话；证据五、微信记录，证明原告将涉案房屋装修中存在的问题告知被告，被告不予处理；证据六、照片，证明涉案房屋的装修存在质量问题；证据七、微信语音，证明涉案房屋装修工程存在质量问题，原告一直在督促被告，但被告始终未进行处理修复。被告姚丽惠质证认为：对证据一至三、七，无异议；对证据四，真实性认可，证明方向不认可，当时未接上电话，事后进行了回复；对证据五，不认可，对原告所述的质量问题，我基本都进行了维修，原告自行刮损墙体的部分，我告知其支付相应费用后再进行维修；对证据六，不认可，对于顶角开裂等问题均已修复。被告姚丽惠向法庭提交以下证据：证据一、微信聊天记录截图，证明原告拖延支付工程款，未按合同约定付款。2020年7月31日，被告提醒原告主材进场，但是主材一直未进场；证据二、协议，证明被告不存在工期延误，双方约定支付工程款后按照约定施工；证据三、照片，证明2020年11月15日，被告按照协议约定完工，不存在违约。原告段水强质证认为：对证据一，不认可，合同约定全部完工后支付第二笔工程款；对证据二，不认可，未通过业主验收；对证据三，不认可。本院认为，原告提交的证据一至三及被告提交的证据二，原、被告对真实性无异议，本院予以采信；原告提交的证据四、五，无其他证据相互印证，本院不予采信；原告提交的证据六、七及被告提交的证据一、三相互矛盾，本院将结合案情予以综合认定。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2020年5月16日，原告段水强（甲方）与被告姚丽惠（乙方）签订《室内装修合同》，约定：工程地址：红星天铂10#2073室。承包方式：乙方包工、包辅助施工材料，甲方提供主材（见甲方提供材料明细表）。施工内容：（附施工说明、施工图及工程预算单）。施工期限60日（以实际工作日计算）；开工日期：2020年5月17日。竣工日期：2020年7月17日。工程款，本合同工程造价43000元。工程款支付方式：合同签字生效后，甲方支付55%工程款23650元；水管线全部铺设完成，厨房、卫生间防水工程施工完成，墙砖、地砖全部铺贴完成、场木制品基础制安完成（不含成品门、门套及窗套、成品衣柜及厨柜、洁具、厨卫顶及窗台面安装），墙面、顶面阴、阳角找直及石膏板接缝处理后批刮第一遍腻子支付40%工程款17200元；工程竣工验收合格后5日内支付5%的尾款2150元。乙方应按合同期限完成整个工程，不得无故拖延工期，除甲方变更设计方案和停电、停水等不可抗力因素导致停工4小时以上等原因外，工期第拖延一天，由乙方支付甲方工程总造价千分之一的违约金。由于甲方原因导致中途停工，工期顺延。且每停工一天，由甲方按工程总造价的千分之一补偿乙方误工费。工程变更：工程项目及施工方式如需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关费用及工期。甲方未按合同约定支付工程款，工期相应顺延。合同还就其他事项进行了约定。合同签订后，原、被告达成口头协议，约定工期变更为3个月。2020年9月9日，原告段水强与被告姚丽惠签订《协议》，载明：红星天铂10#2071室装修事宜，甲方支付乙方工程款9000元，乙方继续施工，7天内完墙顶面处理、顶面漆、石膏线、窗台石、厨房卫生间吊顶，后期甲方通知安装开关插座以及后期收尾工作，完工后甲方支付工程尾款。餐厅灯线改到中间、主卧室开关位置改移，厨房门头贴砖、阳台垭口加厚、厨房垭口加厚、次卫生间面垭口加厚。超期乙方每天承担10%的违约金。另查明，2020年5月17日、2020年7月31日、2020年8月2日、2020年9月9日，原告段水强通过微信转帐的方式向被告姚丽惠支付工程款23650元、3000元、5000元、9000元，共计40650元。本院认为，原告段水强与被告姚丽惠签订《室内装修合同》及《协议》，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律的强制性规定，合法有效。《协议》系在《室内装修合同》之后签订，并对《室内装修合同》的部分内容进行了变更，对于变更部分内容原、被告双方应按《协议》全面履行。《协议》约定被告姚丽惠“7天内完墙顶面处理、顶面漆、石膏线、窗台石、厨房卫生间吊顶”，就对于上述装修内容是否完成、被告是否逾期，原告未向法庭提交有效的证据予以证实。根据《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。故原告要求被告支付逾期违约金的诉讼请求证据不足，不能成立，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百四十三条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：驳回原告段水强的诉讼请求。案件受理费150元，由原告段水强负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于青海省西宁市中级人民法院。审判员 金 锋二〇二一年六月二十八日书记员 郭晓业附：《中华人民共和国民法典》第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。第五百四十三条当事人协商一致，可以变更合同。附《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。