贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院 民 事 判 决 书 (2021)黔27民终2572号 上诉人（原审被告）：都匀银河房地产开发有限责任公司，住所地贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市。 法定代表人：刘海隆，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：肖壮，贵州宏匀律师事务所律师。 委托诉讼代理人：沈煜，男，该公司员工，住贵州省都匀市。 被上诉人（原审原告）：张仁进，男，1986年01月14日出生、汉族，住贵州省都匀市。 被上诉人（原审原告）：张云，女，1987年06月09日出生，汉族，住贵州省都匀市。 二被上诉人共同委托诉讼代理人：蒋海霞，北京市炜衡（贵阳）律师事务所律师。 二被上诉人共同委托诉讼代理人：谢瑞，北京市炜衡（贵阳）律师事务所实习律师。 上诉人都匀银河房地产开发有限责任公司（以下简称银河公司）因与被上诉人张仁进、张云商品房销售合同纠纷一案，不服都匀市人民法院（2020）黔2701民初6288号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年6月1日立案受理后，依法组成合议庭，于2021年6月25日公开开庭对本案进行了审理。上诉人银河公司委托诉讼代理人肖壮、沈煜，被上诉人张仁进、张云商委托诉讼代理人蒋海霞、谢瑞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 银河公司上诉请求：撤销一审判决，改判驳回张仁进、张云商的全部诉讼请求。事实和理由：虽然纬九路的《建设用地规划许可证》是2018年1月8日取得的，但实际纬九路的修建从2013年开始就已对银河公司产生实际性的直接影响。因此，纬九路的修建这一阻碍事由的发生时间是在《商品房买卖合同》约定办证之前就已产生，一审判决银河公司承担2017年7月1日至2018年1月8日的违约金错误，银河公司不应承担违约责任。 张仁进、张云商二审答辩称，银河公司未办理房产证的原因是因为银河公司的违章建筑和未按照规划建设所导致，从一审起诉到现在，违章建筑一直存在，银河公司从未进行处理，明显怠于履行合同义务，存在明显过错。银河公司提供的证据不能证明纬九路的修建对涉案房屋办理房产证产生影响。对购房者而言，无法取得房产证，经济损失巨大。双方在合同中约定了违约金的计算方式和计算时间，一审法院未予支持，违反了契约精神，请求二审法院公正判决。 张仁进、张云商向一审法院起诉请求：1.判令被告依据合同约定，向原告支付违约金71772.42元（违约金以购房款为基数、按日万分之一的标准，自2016年3月31日起计算至被告办理房屋初始登记并将办理商品房转移登记的有关文书交付给原告时止；截止2020年7月25日，暂计71772.42元）：2.判令被告将办理商品房转移登记的有关文书交付给原告，并协助原告办理房屋所有权证；3.本案诉讼费由被告承担。 一审法院认定事实：2014年11月12日、原、被告签订《商品房买卖合同》，约定原告购买被告开发建设的位于都匀市房屋，房屋建筑面积为135.76平方米，套内面积110.06平方米，总价款为455120元。合同第二十二条约定：“二、初始登记：出卖人负责在商品房交付使用之日起90日内申请该商品房所有权初始登记；三、转移登记：出卖人承诺于／年／月／日前取得该商品房所有权初始登记、并将办理商品房转移登记有关文书交付给买受人、......出卖人不能在前款约定该期限内交付办理商品房转移登记有关文书，双方同意按下列约定处理：..买受人不退房的，出卖人自约定日起至实际交付办理商品房转移登记的有关文书之日止，按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金”；第二十七条约定：“双方因不可抗力不能按照约定履行本合同的、根据不可抗力的影响、部分或全部免除责任，但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应及时告知另一方当事人、并自不可抗力事件结束之日起30日内向另一方当事人提供证明”。合同签订后，原告向被告支付全部购房款455120元，被告未依约将办理商品房转移登记有关文书交付给原告。2020年11月10日，原告诉至本院、请求判令如诉所请。庭审中，原告向本院提交都匀市自然资源局2020年11月7日出具的匀自然资函［2020］1246号《关于都匀市银湖星城业主委员会申请的答复》、载明“经现场查看，未达到通过标准，因此未能办理后续手续。存在问题：部分楼顶存在违法建筑；项目规划总平面图7、8、15号楼一层均有架空部分，但现场已围合作为住宅；9、10号楼在规划总平面图中无架空层设置，但实际修建了架空层：7、8、9、10、15号楼规划计算＝容面积为74537平方米：实际修建计容面积为74765.15平方米。处理情况：7、9、10、15号楼顶存在违法建筑的情况已函至都匀市综合行政执法局进行处理：因原本无架空部分的9、10楼底层实际修建成了架空层，是该项目在7、8、15楼一层均由部分架空部分围合作为住宅的情况下，规划计容指标未有太大变化。但我局仍将建设单位修建情况与规划方案不符的情况发函至都匀市综合行政执法局进行处罚”。另查明：2006年7月8日，被告银河公司就案涉开发项目取得了匀开国用（2006）第34号《土地使用权证》，登记使用权面积为110931.33平方米。2007年8月16日，被告银河公司取得《建设用地规划许可证》。随后，被告银河公司依法取得了《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》及《都匀市商品房屋预售许可证》。2017年10月3日、黔南州水利水电勘测设计研究院对案涉银湖星城进行测绘并制作宗地图，显示宗地面积为110540.70平方米。案涉项目开发过程中、都匀市“纬九路”进行施工建设。2017年7月24日，都匀市交通建设营运有限责任公司向“银湖星城工程项目”发出《关于纬九路道路工程施工的通知》，该通知载明：“纬九路工程于2017年7月22日组织进场施工，经进场2日进行影响工程施工的摸底排查，贵单位在施工范围内及规划建设区域等与该道路施工存在制约和范围不明晰......。”2017年11月6日、都匀市住房和城乡建设局作出匀市住建函［2017］1230号《都匀市住房和城乡建设局关于银湖星城调整规划方案的审查意见》，意见载明：“都匀银河房地产开发有限责任公司报来《“银湖星城”调整方案》已收悉，经审查，提出修改意见如下：一、......而该方案临纬八路、纬九路拟建高层建筑退让纬九路道路红线最小间距均不符合要求，需修改；二、北侧纬九路线型走向正在编制设计中，请与我局用地规划科对接、将纬九路线型走向补充至方案中......。”此后，都匀市城乡规划局于2017年9月30日就“都匀市纬九路道路工程”颁发《建设项目选址意见书》，于2018年1月8日颁发地字520000501717069号《建设用地规划许可证》（审核的用地面积为9502.10平方米），并于2018年3月28日颁发《建设工程规划许可证》。鉴于以上纬九路建设，被告银河公司就“银湖星城项目三期”申请规划调整并由黔南州水利水电勘测设计研究院进行重新测绘（测绘的宗地图显示面积为109645.83平方米），于2020年8月4日始取得新的建设用地规划许可（证号：地字第522701202020023《建设用地规划许可证》、用地面积94800.46平方米）。庭审中，被告提交的由都匀市自然资源局出具的宗地图载明：银湖星城北地块原规划用地面积为95598.63平方米，现办证面积为94800.46平方米、红叶路（被告庭审陈述、红叶路即“纬九路”）与银湖星城冲突部分涉及面积798.17平方米。再查明：被告庭审陈述，案涉开发项目至今尚未取得规划调整后的土地使用权证，故仍未取得案涉房屋所有权初始登记。诉讼中，原告明确、其主张的逾期交付办理商品房转移登记有关文书的违约金自2015年12月31日起算。 一审法院认为，原、被告签订的《商品房买卖合同》系双方真实意思表示、内容未违反法律、行政法规的强制性规定、不违背公序良俗，合法有效，双方均应全面履行合同义务。现原告已履行全部付款义务、被告未按照合同约定的时间向原告交付办理商品房转移登记有关文书、确已构成违约、但案涉合同约定的转移登记文书交付义务的履行阻碍为“纬九路”的开发建设，导致被告银河公司对其原有测绘、规划手续需重新进行申报、审批、测绘、而“纬九路”的建设系因公共利益需要，故被告自“纬九路”于2018年1月8日取得地字520000501717069号《建设用地规划许可证》后，可确定确系因不可归责于被告的“纬九路”建设而导致其未能如期交付办理商品房转移登记有关文书，根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条：“由于出卖人的原因、买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任：（一）商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限......”的规定、被告应承担至不可归责于被告的合同履行阻碍事由确定之日（即“纬九路”于2018年1月8日取得《建设用地规划许可证》之日）止的违约责任，但可免除前述阻碍事由确定之次日起至阻碍事由消失之日止的违约责任。关于违约金的起算时间、原告依据《商品房买卖合同》第二十二条：“出卖人负责在商品房交付使用之日其90日内申请该商品房所有权出生登记”主张权利，但该条仅约定商品房所有权初始登记申请日期，并未约定交付办理商品房转移登记有关文书的日期，故本院对该主张不予支持。因案涉《商品房买卖合同》系被告提供的格式条款、该合同中未载明被告应当向原告交付商品房转移登记有关文书的时间，亦未载明被告违约后应承担的违约责任标准、但根据《中华人民共和国合同法》第三十九条第一款：“采用格式条款订立合同的、提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。”及第四十一条：“对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。”之规定、本院酌定参照本系列案中同一时间段内同一小区业主与被告签订的合同约定条款确定逾期交付办理商品房转移登记有关文书起算时间（案号为（2020）黔2701民初6221号、于2014年11月20日签订的《商品房买卖合同》，其中第二十二条约定交付商品房转移登记有关文书时间为2016年12月31日），即起算时间为合同约定时间之次日（2017年1月1日）。因被告于2020年8月4日才取得新的建设用地规划许可，至今尚未取得案涉房产所有权初始登记，具体办理的期限无法予以确定，故本案逾期交付办理商品房转移登记有关文书的违约金计算期间自2017年1月1日起计付至2018年1月8日止。同时，被告应积极向有关部门申请办理相关手续，并在合理期限内履行交付义务、如合理期限后因被告原因仍未能履行交付义务，被告应在本案前述合同履行阻碍事由消失后继续向原告承担违约责任，对此，原告可另案主张权利。关于违约金的计算标准。双方虽于合同中约定逾期交付办理商品房转移登记有关文书的违约金按照日万分之一计算、但被告对此提出抗辩、且原告并未举证证明其因被告违约而造成的损失、根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条：“......约定的违约金过分高于造成的损失的、当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少......”之规定，根据公平原则和诚实信用原则予以综合衡量后，酌定将本案违约金标准调整为日万分之零点五计算，故本案违约金按原告自愿起算之日2017年1月1日起计付至2018年1月8日止计372日×0.05‰/日×455120元=8465.23元。关于原告主张被告协助原告履行办理转移登记的有关手续的诉请，因被告至今尚未取得初始登记，不具备办理转移登记的条件，原告可待条件成就后另行处理。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条第一款、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条、第十八条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决：一、被告都匀银河房地产开发有限责任公司于本判决生效之日起十日内支付原告张仁进、张云逾期交付办理商品房转移登记有关文书的违约金8465.23元。二、驳回原告张仁进、张云的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1594元，适用简易程序实际收取797元，由原告张仁进、张云承担700元，由被告都匀市银河房地产开发有限责任公司负担97元。 经本院审理，二审查明的事实与一审查明的事实一致。 本院认为：关于都匀市办证违约责任的问题。根据银河公司一审时提供的贵州日报相关报道、《关于纬九路道路工程施工的通知》、《建设用地规划许可证》以及都匀市住房和城乡建设局相关文件等材料，证实了都匀市纬九路建设确实造成银河公司之前已经取得的相关手续需要重新申报审批，这也是银河公司未能按照合同约定期限向购房者交付办理商品房转移登记有关文书的重要原因，而都匀市纬九路建设属于公共利益需要，这属于银河公司不能预见、不能避免并不能克服的客观事实，故都匀市纬九路建设属于银河公司逾期办证的免责事由。同时，虽然银河公司主张一审法院计算的违约时间段也应当免责，但考虑到都匀市纬九路建设项目于2018年1月8日才颁发《建设用地规划许可证》，且该项目建设仅是银河公司未按期履行义务的原因之一，一审法院据此确定本案违约金从2017年7月1日起计算至2018年1月8日止符合本案实际情况，本院予以确认。故，银河公司主张免除其全部违约责任的理由不成立，本院不予采纳。 据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费50元，由上诉人都匀银河房地产开发有限责任公司负担。 本判决为终审判决。 审判长  唐新春 审判员  蔡云飞 审判员  郑 晔 二〇二一年六月二十八日 书记员  杨 洁