安徽省合肥市包河区人民法院民 事 判 决 书（2021）皖0111民初6961号原告（反诉被告）:安徽省金坤楼宇工程有限公司安装分公司,住所地合肥市包河区马鞍山南路588号金地国际城1#公寓楼1713室,统一社会信用代码913401007964168365。负责人:刘胜军,总经理。委托诉讼代理人：韩立东，安徽弘大（合肥）律师事务所律师。委托诉讼代理人:刘维娜,公司员工。被告（反诉原告）:六安美年大健康管理有限公司,住所地六安市金安区七里站大圆盘东南角城投大厦,统一社会信用代码91341500MA2RLF9834。法定代表人:张宇,总经理。委托诉讼代理人：赵刚，安徽中皋律师事务所律师。原告(反诉被告)安徽省金坤楼宇工程有限公司安装分公司诉被告(反诉原告)六安美年大健康管理有限公司承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法审判员郑波适用简易程序公开开庭进行审理。原告（反诉被告）安徽省金坤楼宇工程有限公司安装分公司委托诉讼代理人韩立东、刘维娜与被告（反诉原告）六安美年大健康管理有限公司委托诉讼代理人赵刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。本诉原告安徽省金坤楼宇工程有限公司安装分公司诉讼请求为：1、依法判被告支付电梯承揽安装费用184000元;2、依法判处被告支付原告违约金56672元(以184000为基数按年利率15.4%计算,从2018年9月25日暂计算至2020年9月25日,直至款清息止)；3、本案诉讼费等费用由被告承担。事实与理由：2018年10月10日,被告与原告签订了《电梯安装工程合同》,10月24日双方又补签了《补充协议》,双方约定,原告按照合同约定将电梯安装至被告指定位置,安装价款为39000元,补充协议约定被告将电梯井道钢结构施工工程造价145000元也承包给原告,原告将上述合同内容全部履行完毕,经过相关部门验收合格后,被告一直没有履行付款义务,此后原告多次催要此款未果,致使原告的债权至今无法实现。本合同第十条约定了解决争议的方式,若发生纠纷,由原告所在地人民法院管辖。综上所述,原告为维护自身合法权益,特向贵院提起诉讼,请贵院依法判决。被告(反诉原告)六安美年大健康管理有限公司辩称：一、原告的诉请无事实和法律依据，按照电梯安装工程合同第2.2条的约定以及2.3条的约定，原告向被告出具增值税发票后，被告付款，原告至今未向被告出具发票，因此，付款条件未成就。二、原告在合同履行过程中存在工期延误的违约情形，对此被告也向法院提起反诉。反诉原告（本诉被告）六安美年大健康管理有限公司反诉请求：1、判决反诉被告支付反诉原告工期延误违约金并赔偿原告损失暂定305440元(具体待鉴定意见下达后确定)；2、判决反诉被告承担本案本诉、反诉诉讼费用、鉴定费用。事实与理由：2018年10月10日,反诉原被告双方签订《电梯安装工程合同》,约定反诉原告将从反诉被告总公司购买的一部电梯发包给反诉被告安装,合同约定了工程款以及付款条件等相关事宜。2018年10月24日,双方签订《《电梯设备买卖合同》、(电梯安装工程合同)之补充协议》,约定反诉原告将电梯井道钢结构施工工程也发包给反诉被告施工,合同约定了施工工期为2018年10月25日至2018年12月10日。补充协议还约定了工期延误违约金标准为:“另工期每延一天,乙方需按照总工程款叁拾叁万肆仟元的2%给予甲方赔偿,以此类推。”协议签订后,反诉被告未按照协议约定和涉及标准进行施工。施工期间,因反诉被告施工不符合设计要求,导致工期延误。直至2019年5月31日,反诉被告施工的全部工程才竣工验收合格,反诉原告直至2020年1月3日才去的六安市金安区市场监督管理局颁发的《特种设备使用登记证》。反诉原告认为,反诉被告施工的工程2019年5月31日才竣工验收合格。其竣工验收的时间,已经严重超出了合同约定的2018年12月10的期限。反诉被告延误工期的行为已经严重违反合同约定。现根据双方补充协议约定标准以及《中华人民共和国民法典》等法律法规司法解释的相关规定,特向贵院提起反诉,望依法支持反诉原告的反诉请求。反诉被告（本诉原告）安徽省金坤楼宇工程有限公司安装分公司辩称：一、被答辩人反诉答辩人拖延工期违约及赔偿损失没有任何事实依据;根据《电梯安装工程合同》及《补充协议》得知:答辩人与被答辩人于2018年10月24日签订了此合同及补充协议，合同虽然约定了答辩人工程期限为2018年10月25日至2018年12月10日，但是根据《电梯安装工程合同》第2条第2项及《补充协议》第3条第1项的约定，由于被答辩人没有按照约定预付50%工程款和未按约定完成其负责的其他工作而影响工期的，工期顺延，后来根据双方协议和确认，答辩人于2018年11月25日开始进场施工，并于2019年1月4日前完成施工，后经被答辩人申请检测，经六安市特种设备监督检验中心检测合格，被答辩人一直使用至今。据此，被答辩人主张答辩人违约是没有任何事实依据；二、被答辩人申请因答辩人延误工期导致被答辩人延迟开业损失进行鉴定无事实和法律依据。因答辩人完全按照合同履行自己的施工义务，被答辩人以种种理由至今仍拒付工程款，根据《维护保养合同》第七条第二项的约定，双方不能就任何可能的间接损失向对方主张，被答辩人申请开业损失鉴定因缺乏答辩人延误工期的前提条件，故此申请失去了鉴定的前提和意义，不再展开答辩。综上，请法院查明客观事实，依法驳回被答辩人所有诉求和申请事项。经审理查明：2018年10月10日,六安美年大健康管理有限公司（甲方）与安徽省金坤楼宇工程有限公司安装分公司（乙方）签订了《电梯安装工程合同》,双方约定内容如下：1、由乙方对一台电梯进行安装至买方指定位置，价款为39000元(包括安装、调试、验收、政府检验等费用，不含土建配合费、井道整改)；2、付款条件，货到现场甲方收到乙方开具的增值税专用发票，在开工前5个工作日内将合同总金额的50%开工款支付给乙方，甲方延期支付开工款，开工期相应顺延；3、电梯安装完毕经甲乙双方验收后10天内，乙方应向当地政府主管部门申报验收，在当地政府主管部门验收合格并出具合格证后7个工作日内且收到乙方开具的增值税专用发票后，甲方将剩余合同价款支付乙方，乙方开具发票为3%的增值税专用发票；4、由于甲方原因，部分电梯未能在安装工期内完成，相应付款期限顺延；5、按照地点六安市城投大厦；6、安装工期，甲方认为土建具备安装条件后，通知乙方进行安装前勘察作业，由双方确认按照开工条件是否具备并商定计划开工日期，该项联系工作应在开工前30天进行，以便乙方制定安装计划，逾期提供合格井道，完工期限顺延；如遇停电或甲方原因造成停工的，或不具备安装必备条件，完工日期顺延；7、自确定开工之日起30天完工（不含当地质量技术监督部门验收时间）。2018年10月24日双方又补签了《补充协议》,双方约定内容如下：1、甲方将电梯井道钢结构施工给乙方，工程总造价145000元（含税）；2、工程期限自2018年10月25日至2018年12月10日，共47天；3、因甲方未按约定完成其负责的工作而影响工期的，工期顺延；4、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延，应乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延，甲方有权终止合同并要求乙方赔偿，另工期每逾期一天，乙方需按总工程价款334000元的2%给予甲方赔偿；5、在电梯安装和井道钢结构施工完成并取得相关主管部门所出具的验收合格的相关证件后，甲方支付井道钢结构款137750元，并扣除电梯设备、电梯安装、电梯井道施工的总款334000的5%作为质保金，即16700元，在二年保修期满后由甲方扣除实际发生的维修费用后无息支付给乙方。上述合同签订后，因六安美年大健康管理有限公司未按约支付50%工程款和未按约定完成其负责的其他工作，安徽省金坤楼宇工程有限公司安装分公司于2018年11月25日进场施工，工程的竣工时间应为2019年1月4日。2019年1月28日经六安市特种设备监督检验中心验收合格。2019年3月16日六安美年大健康管理有限公司开始使用案涉电梯。2020年1月3日，六安市金安区市场监督管理局颁发了特种设备使用登记证。以上事实由《电梯安装工程合同》、《补充协议》、《电梯资料移交清单》、《特种设备安装改造维修告知单》、《特种设备监督检验申请受理单》、《电梯监督检验申请资料提交、接收单》、《无机房曳引驱动电梯安装监督检验报告》及双方当事人陈述等证据在卷佐证，足以认定。本院认为：原告(反诉被告)安徽省金坤楼宇工程有限公司安装分公司与被告(反诉原告)六安美年大健康管理有限公司之间签订《电梯安装工程合同》、《补充协议》的系双方真实意思表示，未违反法律法规的强制性规定，合法有效，应受法律保护。双方均应按合同内容履行。六安美年大健康管理有限公司理应按照合同内容履行付款义务，2019年1月28日验收合格、在质保期已满二年被告未提供证据证明存在维修费用的情况下，对原告要求被告支付电梯承揽安装费用184000元的诉请本院予以支持。被告应在2018年11月20日前支付18500元，2019年2月4日前支付18500元，2019年1月28日支付137750元，2021年1月28日支付7250元，逾期支付应承担违约责任，结合本案案情，本院酌定按照年利率4%计算逾期利息。六安美年大健康管理有限公司没有按照约定预付50%工程款和未按约定完成其负责的其他工作而影响工期，工期应顺延，其主张工期延误违约金及赔偿原告损失未提供充分证据证明，对其反诉请求本院不予支持。据此，，依照根据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条之规定，判决如下：一、被告(反诉原告)六安美年大健康管理有限公司于本判决生效后三日内支付原告(反诉被告)安徽省金坤楼宇工程有限公司安装分公司184000元及逾期利息（以18500元为基数，自2018年11月20日开始计算；以18500元为基数，自2019年2月4日开始计算；以137750元为基数，自2019年1月28日开始计算；以7250元为基数自2021年1月28日开始计算；均按年利率4%计算至款清之日止）；二、驳回原告(反诉被告)安徽省金坤楼宇工程有限公司安装分公司的其他诉讼请求；三、驳回反诉原告（本诉被告）六安美年大健康管理有限公司的诉讼请求。本诉案件受理费减半收取2455元，由安徽省金坤楼宇工程有限公司安装分公司负担455元，六安美年大健康管理有限公司负担2000元；反诉案件受理费减半收取2941元，六安美年大健康管理有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状正本一份，并按对方当事人的人数提交上诉状副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。审判员  郑波 二零二一年六月四日 书记员  汪聪附：本案适用法律条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。/第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。安徽省合肥市包河区人民法院民 事 判 决 书（2021）皖0111民初6961号原告（反诉被告）:安徽省金坤楼宇工程有限公司安装分公司,住所地合肥市包河区马鞍山南路588号金地国际城1#公寓楼1713室,统一社会信用代码913401007964168365。负责人:刘胜军,总经理。委托诉讼代理人：韩立东，安徽弘大（合肥）律师事务所律师。委托诉讼代理人:刘维娜,公司员工。被告（反诉原告）:六安美年大健康管理有限公司,住所地六安市金安区七里站大圆盘东南角城投大厦,统一社会信用代码91341500MA2RLF9834。法定代表人:张宇,总经理。委托诉讼代理人：赵刚，安徽中皋律师事务所律师。原告(反诉被告)安徽省金坤楼宇工程有限公司安装分公司诉被告(反诉原告)六安美年大健康管理有限公司承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法审判员郑波适用简易程序公开开庭进行审理。原告（反诉被告）安徽省金坤楼宇工程有限公司安装分公司委托诉讼代理人韩立东、刘维娜与被告（反诉原告）六安美年大健康管理有限公司委托诉讼代理人赵刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。本诉原告安徽省金坤楼宇工程有限公司安装分公司诉讼请求为：1、依法判被告支付电梯承揽安装费用184000元;2、依法判处被告支付原告违约金56672元(以184000为基数按年利率15.4%计算,从2018年9月25日暂计算至2020年9月25日,直至款清息止)；3、本案诉讼费等费用由被告承担。事实与理由：2018年10月10日,被告与原告签订了《电梯安装工程合同》,10月24日双方又补签了《补充协议》,双方约定,原告按照合同约定将电梯安装至被告指定位置,安装价款为39000元,补充协议约定被告将电梯井道钢结构施工工程造价145000元也承包给原告,原告将上述合同内容全部履行完毕,经过相关部门验收合格后,被告一直没有履行付款义务,此后原告多次催要此款未果,致使原告的债权至今无法实现。本合同第十条约定了解决争议的方式,若发生纠纷,由原告所在地人民法院管辖。综上所述,原告为维护自身合法权益,特向贵院提起诉讼,请贵院依法判决。被告(反诉原告)六安美年大健康管理有限公司辩称：一、原告的诉请无事实和法律依据，按照电梯安装工程合同第2.2条的约定以及2.3条的约定，原告向被告出具增值税发票后，被告付款，原告至今未向被告出具发票，因此，付款条件未成就。二、原告在合同履行过程中存在工期延误的违约情形，对此被告也向法院提起反诉。反诉原告（本诉被告）六安美年大健康管理有限公司反诉请求：1、判决反诉被告支付反诉原告工期延误违约金并赔偿原告损失暂定305440元(具体待鉴定意见下达后确定)；2、判决反诉被告承担本案本诉、反诉诉讼费用、鉴定费用。事实与理由：2018年10月10日,反诉原被告双方签订《电梯安装工程合同》,约定反诉原告将从反诉被告总公司购买的一部电梯发包给反诉被告安装,合同约定了工程款以及付款条件等相关事宜。2018年10月24日,双方签订《《电梯设备买卖合同》、(电梯安装工程合同)之补充协议》,约定反诉原告将电梯井道钢结构施工工程也发包给反诉被告施工,合同约定了施工工期为2018年10月25日至2018年12月10日。补充协议还约定了工期延误违约金标准为:“另工期每延一天,乙方需按照总工程款叁拾叁万肆仟元的2%给予甲方赔偿,以此类推。”协议签订后,反诉被告未按照协议约定和涉及标准进行施工。施工期间,因反诉被告施工不符合设计要求,导致工期延误。直至2019年5月31日,反诉被告施工的全部工程才竣工验收合格,反诉原告直至2020年1月3日才去的六安市金安区市场监督管理局颁发的《特种设备使用登记证》。反诉原告认为,反诉被告施工的工程2019年5月31日才竣工验收合格。其竣工验收的时间,已经严重超出了合同约定的2018年12月10的期限。反诉被告延误工期的行为已经严重违反合同约定。现根据双方补充协议约定标准以及《中华人民共和国民法典》等法律法规司法解释的相关规定,特向贵院提起反诉,望依法支持反诉原告的反诉请求。反诉被告（本诉原告）安徽省金坤楼宇工程有限公司安装分公司辩称：一、被答辩人反诉答辩人拖延工期违约及赔偿损失没有任何事实依据;根据《电梯安装工程合同》及《补充协议》得知:答辩人与被答辩人于2018年10月24日签订了此合同及补充协议，合同虽然约定了答辩人工程期限为2018年10月25日至2018年12月10日，但是根据《电梯安装工程合同》第2条第2项及《补充协议》第3条第1项的约定，由于被答辩人没有按照约定预付50%工程款和未按约定完成其负责的其他工作而影响工期的，工期顺延，后来根据双方协议和确认，答辩人于2018年11月25日开始进场施工，并于2019年1月4日前完成施工，后经被答辩人申请检测，经六安市特种设备监督检验中心检测合格，被答辩人一直使用至今。据此，被答辩人主张答辩人违约是没有任何事实依据；二、被答辩人申请因答辩人延误工期导致被答辩人延迟开业损失进行鉴定无事实和法律依据。因答辩人完全按照合同履行自己的施工义务，被答辩人以种种理由至今仍拒付工程款，根据《维护保养合同》第七条第二项的约定，双方不能就任何可能的间接损失向对方主张，被答辩人申请开业损失鉴定因缺乏答辩人延误工期的前提条件，故此申请失去了鉴定的前提和意义，不再展开答辩。综上，请法院查明客观事实，依法驳回被答辩人所有诉求和申请事项。经审理查明：2018年10月10日,六安美年大健康管理有限公司（甲方）与安徽省金坤楼宇工程有限公司安装分公司（乙方）签订了《电梯安装工程合同》,双方约定内容如下：1、由乙方对一台电梯进行安装至买方指定位置，价款为39000元(包括安装、调试、验收、政府检验等费用，不含土建配合费、井道整改)；2、付款条件，货到现场甲方收到乙方开具的增值税专用发票，在开工前5个工作日内将合同总金额的50%开工款支付给乙方，甲方延期支付开工款，开工期相应顺延；3、电梯安装完毕经甲乙双方验收后10天内，乙方应向当地政府主管部门申报验收，在当地政府主管部门验收合格并出具合格证后7个工作日内且收到乙方开具的增值税专用发票后，甲方将剩余合同价款支付乙方，乙方开具发票为3%的增值税专用发票；4、由于甲方原因，部分电梯未能在安装工期内完成，相应付款期限顺延；5、按照地点六安市城投大厦；6、安装工期，甲方认为土建具备安装条件后，通知乙方进行安装前勘察作业，由双方确认按照开工条件是否具备并商定计划开工日期，该项联系工作应在开工前30天进行，以便乙方制定安装计划，逾期提供合格井道，完工期限顺延；如遇停电或甲方原因造成停工的，或不具备安装必备条件，完工日期顺延；7、自确定开工之日起30天完工（不含当地质量技术监督部门验收时间）。2018年10月24日双方又补签了《补充协议》,双方约定内容如下：1、甲方将电梯井道钢结构施工给乙方，工程总造价145000元（含税）；2、工程期限自2018年10月25日至2018年12月10日，共47天；3、因甲方未按约定完成其负责的工作而影响工期的，工期顺延；4、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延，应乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延，甲方有权终止合同并要求乙方赔偿，另工期每逾期一天，乙方需按总工程价款334000元的2%给予甲方赔偿；5、在电梯安装和井道钢结构施工完成并取得相关主管部门所出具的验收合格的相关证件后，甲方支付井道钢结构款137750元，并扣除电梯设备、电梯安装、电梯井道施工的总款334000的5%作为质保金，即16700元，在二年保修期满后由甲方扣除实际发生的维修费用后无息支付给乙方。上述合同签订后，因六安美年大健康管理有限公司未按约支付50%工程款和未按约定完成其负责的其他工作，安徽省金坤楼宇工程有限公司安装分公司于2018年11月25日进场施工，工程的竣工时间应为2019年1月4日。2019年1月28日经六安市特种设备监督检验中心验收合格。2019年3月16日六安美年大健康管理有限公司开始使用案涉电梯。2020年1月3日，六安市金安区市场监督管理局颁发了特种设备使用登记证。以上事实由《电梯安装工程合同》、《补充协议》、《电梯资料移交清单》、《特种设备安装改造维修告知单》、《特种设备监督检验申请受理单》、《电梯监督检验申请资料提交、接收单》、《无机房曳引驱动电梯安装监督检验报告》及双方当事人陈述等证据在卷佐证，足以认定。本院认为：原告(反诉被告)安徽省金坤楼宇工程有限公司安装分公司与被告(反诉原告)六安美年大健康管理有限公司之间签订《电梯安装工程合同》、《补充协议》的系双方真实意思表示，未违反法律法规的强制性规定，合法有效，应受法律保护。双方均应按合同内容履行。六安美年大健康管理有限公司理应按照合同内容履行付款义务，2019年1月28日验收合格、在质保期已满二年被告未提供证据证明存在维修费用的情况下，对原告要求被告支付电梯承揽安装费用184000元的诉请本院予以支持。被告应在2018年11月20日前支付18500元，2019年2月4日前支付18500元，2019年1月28日支付137750元，2021年1月28日支付7250元，逾期支付应承担违约责任，结合本案案情，本院酌定按照年利率4%计算逾期利息。六安美年大健康管理有限公司没有按照约定预付50%工程款和未按约定完成其负责的其他工作而影响工期，工期应顺延，其主张工期延误违约金及赔偿原告损失未提供充分证据证明，对其反诉请求本院不予支持。据此，，依照根据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条之规定，判决如下：一、被告(反诉原告)六安美年大健康管理有限公司于本判决生效后三日内支付原告(反诉被告)安徽省金坤楼宇工程有限公司安装分公司184000元及逾期利息（以18500元为基数，自2018年11月20日开始计算；以18500元为基数，自2019年2月4日开始计算；以137750元为基数，自2019年1月28日开始计算；以7250元为基数自2021年1月28日开始计算；均按年利率4%计算至款清之日止）；二、驳回原告(反诉被告)安徽省金坤楼宇工程有限公司安装分公司的其他诉讼请求；三、驳回反诉原告（本诉被告）六安美年大健康管理有限公司的诉讼请求。本诉案件受理费减半收取2455元，由安徽省金坤楼宇工程有限公司安装分公司负担455元，六安美年大健康管理有限公司负担2000元；反诉案件受理费减半收取2941元，六安美年大健康管理有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状正本一份，并按对方当事人的人数提交上诉状副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。审判员  郑波 二零二一年六月四日 书记员  汪聪附：本案适用法律条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。/第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。