湖南省长沙市岳麓区人民法院民 事 判 决 书（2021）湘0104民初4154号原告：长沙艺创装饰设计工程有限公司，住所地长沙市高新开发区桐梓坡西路408号保利·麓谷林语第F1栋N单元2层208号房。法定代表人：杨国胜，男，汉族，1972年9月24日出生，住湖南省宁乡县。被告：胡正波，男，汉族，1967年10月8日出生，户籍地长沙市岳麓区，现住长沙市岳麓区。原告长沙艺创装饰设计工程有限公司（以下简称“艺创公司”）诉被告胡正波装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年3月4日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告长沙艺创装饰设计工程有限公司的法定代表人杨国胜、被告胡正波均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告长沙艺创装饰设计工程有限公司向本院提出以下诉讼请求：1、被告支付给原告1502房第二期装修款5,300元及尾款5,500元，合计10,800元；2、被告支付给原告1502房的装修变更增加费用7,280元；3、被告支付给原告讨账及打官司期间的差旅费、交通费、误工费的9,000元；4、被告支付原告所拖欠工程款的利息1,000元；5、被告支付给原告本案所产生的律师费、诉讼费及本案相关的费用。事实与理由：原告经被告的老表介绍于2020年12月11日签订被告1502的房子装修合同，原告在施工进度过半（合同约定甲方支付第二期工程款的时间），经乙方多次催款也未付完此次款项，迟滞工程完工后被告一直恶意拖欠工程的二期款、尾款及变更增加的款项，故特向法院起诉。被告胡正波辩称：被告经木匠老表多次找我联系介绍，并口头承诺包好我家的家居做好，做齐，做的我全家满意，为我家保证装修质量，为我家把关，我才接受认识杨国胜，并带老表与原告到洋湖明园10栋1单元1502房参观现场。当天我与木匠老表和原告及后过来的设计师，我当面说出我家要求，要做三张书桌柜，并约定客厅靠厨房门墙侧边，要做满柜子与玄关，三间主卧室单独要每间房另做3套整体衣柜以及其他的项目，都是包工包全部材料，只是其中窗户、电器、床铺、餐桌之类的不包，我因价钱差距没谈成。过了一段时间，老表联系我包工包料可以优惠点，最终在2019年12月11日晚上，我和原告签署了房屋住宅装饰装修工程施工合同，经双方约定，包工包料价格为112,800元，承包10栋1单元1502房装饰装修工程，我家只用进屋搞卫生。原告承诺工程期限60天，从2019年12月12日至2020年3月5日完工交房，除春节之间的时间，原告可以在两个月60天内完工。完工后，房屋存在多处不合理及未按照我要求做工的地方，我要原告赶紧派人改装修复并提出我要求，但原告并未按照要求去做。相比别人家的装修情况，原告所做的工程各方面质量不理想，且价钱比别家也贵。原告从2019年12月12日开工到2020年8月6日马虎完工，共计装修时间7个月24天，除去疫情时间60天，原告拖延时间为3个月24天，延时施工已提醒罚款2,000元，我全家在外面租房子居住花费6,840元，如果原告同意返工修复，能达到我家正常合理质量要求，10,800元在返工复修后都支付给原告，但延误工期，造成我家损失，在合理的情况下还是要除算。综上，请求法院判令原告返工改装复修并支持合同中第8条工期延误（8.3）第10条验收（10.3、10.6）第11条工程款支付条件及方式（11.3），对于本案所产生的一起费用，由原告自负。经审理查明：2019年12月11日，原告艺创公司（承包方，乙方）与被告胡正波（发包方，甲方）签订《住宅装饰装修工程施工合同》，约定乙方对甲方位于长沙市岳麓区洋湖明园10栋1502房（105㎡）进行装饰装修。合同约定：一、工程概况。1、工程承包采用乙方包工、包全部材料；2、工程期限60天（2019年12月12日至2020年3月5日），此工期不含土建及家用中央空调、新风、采暖、智能家居等设备设施的安装时间；3、本工程合同金额为112,800元。二、施工图纸采取甲方委托乙方设计。三、工程变更。1、施工期间对合同约定的装修项目如需变更，双方应当协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。工程变更协议经双方签字后作为竣工结算和工期顺延的依据。已施工项目不允许变更，否则由甲方承担该项目损失。凡甲方私自与工人变更施工内容或未办理变更相关手续，所引起的一切后果由甲方负责，同时乙方不负责此施工项目的售后维修。2、增加项目的单位造价以合同预算为依据，原预算没有的双方协商约定。四、工程验收。本工程各阶段验收前，乙方应提前一天通知甲方。工程完工后，乙方应进行自检，自检合格后通知甲方验收。甲方自接到乙方提交的竣工验收通知单3天内组织验收。验收合同后3天内，双方办理移交手续，结算工程尾款。乙方应向甲方提交水电安装图。五、工程款支付条件及方式。工程款按工程进度分次支付，合同签字生效后，甲方按照下列约定向乙方支付工程款：1、开工前三日支付比例55%即62,000元；2、工程进度过半支付比例40%即45,300元；3、竣工验收合格支付比例5%即5,500元。4、乙方施工质量不和合格甲方有权拒付工程款，直至不合格装修项目整改合格后为止。六、违约责任。乙方不能按合同工期竣工，工程质量达不到合同约定的要求，不按合同约定履行自己的义务或发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任。该合同附件有施工图纸及预算书。合同签订后，原告按照约定时间进场开工，期间因为新型冠状病毒疫情防控需要暂停停工一段时间。后因被告认为房屋存在质量等问题，双方一直未办理正式的竣工交付。合同履行期间，被告共计向原告支付了102,000元，尚有尾款共计10,800元未支付。以上事实，有当事人的当庭陈述及当事人提交并经庭审质证的《住宅装饰装修工程施工合同》、施工图纸、预算书、微信聊天记录等证据予以证明，本院予以认定。本院认为，原告艺创公司与被告胡正波签订的《装饰工程施工合同书》系双方真实意思表示，内容不违反法律法规禁止性规定，应属有效，双方当事人应当按照约定全面履行自己的义务。双方虽未经过竣工验收后签字确认程序，但被告在答辩中承认被告于2020年8月6日完工且现被告已入住，可视以该日为竣工之日。被告对于未支付装修款金额10,800元予以认可，故对于原告诉请被告支付欠付工程款10,800元，本院予以支持。被告辩称其未支付装修款的原因在于原告质量不达标、设计不合理等问题，本院认为，原告已按照合同约定、图纸要求进行装修设计，被告主张工程质量存在问题亦未提交相应证据证实，且原告完工后又实际使用了案涉房屋，对于被告的抗辩意见，本院不予采纳。关于原告诉请被告支付拖延支付原告装修款利息。被告未按照合同约定支付工程款，已构成违约。案涉合同未明确违约后的计算标准，原告亦未提供证据证明其实际损失，故本院结合双方原因综合考虑被告支付原告拖延支付装修款违约金为350元。对于原告诉请被告支付案涉房屋的装修变更增加费用、差旅费、误工费等，并未提供证据证明，本院不予支持。据此，根据《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民法典＞时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告胡正波于本判决生效之日起十日内支付原告长沙艺创装饰设计工程有限公司工程款10,800元及违约金350元；二、驳回原告长沙艺创装饰设计工程有限公司其他诉讼请求。如果被告未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费684元，因适用简易程序减半收取342元，由原告长沙艺创装饰设计工程有限公司承担234元，被告胡正波承担108元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审判员  杨正权二〇二一年六月三日法官助理刘晓倩书记员王金璐附相关法律条文：《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民法典＞时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。