西藏自治区拉萨市中级人民法院民事判决书（2021）藏01民终420号上诉人（原审被告）：西藏万泰地热旅游投资开发有限公司，住所地西藏自治区拉萨市当雄县羊八井镇中尼路6号，统一社会信用代码91540122585777615C。法定代表人：熊开友，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：王发民，西藏宏伟律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：拉萨迷蓝文化传播有限公司，住所地西藏自治区拉萨市藏热路以东宏发小区，统一社会信用代码91540100064681917E。法定代表人：罗布云旦，该公司执行董事。委托诉讼代理人：益西旺姆，西藏国昂律师事务所律师。上诉人西藏万泰地热旅游投资开发有限公司（以下简称西藏万泰地热公司）因与被上诉人拉萨迷蓝文化传播有限公司（以下简称拉萨迷蓝公司）合同纠纷一案，不服西藏自治区当雄县人民法院（2020）藏0122民初201号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年4月21日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人西藏万泰地热公司的委托诉讼代理人王发民，被上诉人拉萨迷蓝公司的委托诉讼代理人益西旺姆均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。西藏万泰地热公司上诉请求：1.撤销西藏自治区当雄县人民法院（2020）藏0122民初201号民事判决，依法改判驳回拉萨迷蓝公司的全部诉讼请求；2.本案一、二审诉讼费由拉萨迷蓝公司承担。事实和理由：一、西藏万泰地热公司与拉萨迷蓝公司签订《羊八井国家地质公园文创项目制作合同》合法有效且并未解除，拉萨迷蓝公司应当按约完成全部安装工程并且验收合格后，才享有向西藏万泰地热公司主张工程款的权利，且拉萨迷蓝公司应对其享有的工程款为1,200,000元负有举证责任。二、本案中拉萨迷蓝公司承包的案涉工程未完工，未验收合格，拉萨迷蓝公司向西藏万泰地热公司主张全部工程款没有依据，故应予以驳回。拉萨迷蓝公司辩称，一审法院认定事实清楚，适用法律正确，请求维持一审判决。拉萨迷蓝公司向一审法院起诉请求：1．判令西藏万泰地热公司向拉萨迷蓝公司支付工程款1,200,000元；2．判令西藏万泰地热公司向拉萨迷蓝公司支付资金占用损失至付清工程款为止，暂计算至2020年10月15日（自2019年4月11日至2019年8月19日按照中国人民银行同期贷款利率计算利息为18,995元，自2019年8月20日至2020年10月15日按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息为58,476元）即77,471元。以上共计：1277,471元；3．本案诉讼费用由西藏万泰地热公司承担。一审法院认定事实：2018年12月10日，拉萨迷蓝公司与西藏万泰地热公司签订《羊八井国家地质公园文创项目制作合同》，合同约定拉萨迷蓝公司负责包含服饰文化区、山水文化区、温泉文化区、66米展墙区、大门口外侧墙、大门口内测墙、牦牛肉文化走廊、蓝色天国区、游牧文化走廊区等9个区域广告设计、制作和安装，每个区域制作内容、规格、单价、数量、金额等均有明确约定，合同总价1,200,000元。工期四个月。2019年3月份，拉萨迷蓝公司设计制作并完成八个区域上墙安装工作，2019年5月8日拉萨迷蓝公司完成最后一个区域的制作和交付并退场。2020年9月23日，拉萨迷蓝公司以催款函形式通知西藏万泰地热公司及时支付合同价款1,200,000元。一审法院认为，拉萨迷蓝公司与西藏万泰地热公司签定的合同系双方当事人真实意思表示，来源真实、没有违反相关法律法规强制性规定，故一审法院对该合同效力予以认定。关于请求依法判令西藏万泰地热公司向拉萨迷蓝公司支付工程款1,200,000元的诉求，一审法院认为，拉萨迷蓝公司提交合同、照片、视频光盘、催款函等证据足以证实拉萨迷蓝公司已依约履行合同义务，西藏万泰地热公司应按照合同约定全面履行支付义务，故一审法院对该诉讼请求予以支持。关于请求依法判令西藏万泰地热公司支付资金占用损失至付清工程款为止，共计77,471元的诉求，一审法院认为，拉萨迷蓝公司与西藏万泰地热公司签定合同内容约定西藏万泰地热公司拿到政府贷款后一周内预付合同总额30％属付款时间约定不明，2019年5月8日拉萨迷蓝公司已完成最后一次交付，西藏万泰地热公司未依约进行验收，拉萨迷蓝公司完工交付时间即为拉萨迷蓝公司给付工程款时间，拉萨迷蓝公司逾期未付款，西藏万泰地热公司要求拉萨迷蓝公司支付利息的诉求，于法有据，一审法院予以支持。由于双方合同中无明确约定，一审法院以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算，时间从2019年5月8日起算至2020年10月22日止，故拉萨迷蓝公司要求资金占用利息，一审法院予以支持。西藏万泰地热公司经传票传唤无正当理拒不到庭参加诉讼，视为放弃诉讼权利义务，一审法院依法缺席判决。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百七十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款之规定，判决如下：西藏万泰地热公司于一审判决生效之日起十五日内向拉萨迷蓝公司支付工程款1,200,000元、利息77,471元，共计1277,471元。本案二审中，当事人均未向本院提交新证据。本院二审补充查明：西藏万泰地热公司和拉萨迷蓝公司均认可，2019年5月8日，拉萨迷蓝公司完成最后一个区域的制作和交付。拉萨迷蓝公司未完成部分安装工作的原因是西藏万泰地热公司装修未完工造成，且西藏万泰地热公司装修工程至今仍未完工。另查明，游牧文化走廊部分的安装费用为22,400元。本院查明的其他事实与一审法院查明的事实一致，本院予以确认。本院认为，依据双方的诉辩要点，本案的争议焦点为：1.拉萨迷蓝公司是否完成西藏万泰地热公司委托的案涉合同安装工作；2.拉萨迷蓝公司主张西藏万泰地热公司向其支付工程款1,200,000元是否成立；3.拉萨迷蓝公司向西藏万泰地热公司主张的利息能否支持。关于拉萨迷蓝公司是否完成西藏万泰地热公司委托的案涉合同安装工作的问题。西藏万泰地热公司辩称，拉萨迷蓝公司还未安装山水文化区、66米展墙区、大门口外侧墙大部分、游牧文化走廊区，西藏万泰地热公司对其抗辩未提供证据予以证实。拉萨迷蓝公司主张案涉合同中仅有游牧文化走廊未安装，其余部分已安装完成，其提供现场照片、项目现场安装视频光盘以及证人证言予以证实。本院认为，2019年5月8日，拉萨迷蓝公司完成最后一个区域的制作和交付后退场的事实没有异议。仅对已安装部分存在争议。通过双方提供的证据，依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百零八条第一款规定“对负有举证证明责任的当事人提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，确信待证事实的存在具有高度可能性的，应当认定该事实的存在。”一审法院认定，2019年3月份，拉萨迷蓝公司设计制作并完成八个区域上墙安装工作，2019年5月8日拉萨迷蓝公司完成最后一个区域的制作和交付后退场的事实并无不妥，本院予以确认。西藏万泰地热公司上诉主张未安装部分的意见，本院不予采纳。关于拉萨迷蓝公司主张西藏万泰地热公司向其支付工程款1,200,000元是否成立的问题。西藏万泰地热公司认为拉萨迷蓝公司未完成案涉合同的安装工作，且工程未验收，付款条件不成就，不应付款。本院认为，从案涉合同约定来看，案涉工程安装完毕以及进行验收是合同义务的一部分，而并非附付款条件。即使拉萨迷蓝公司未安装完毕，未验收是西藏万泰地热公司付款条件，拉萨迷蓝公司并未完成部分安装工作以及工程未验收的原因均是西藏万泰地热公司装修未完工造成。西藏万泰地热公司为自己利益牺牲拉萨迷蓝公司主张案涉工程款权利的行为，就可视为条件成就，故一审法院支持拉萨迷蓝公司要求西藏万泰地热公司支付工程款的诉求正确。但拉萨迷蓝公司主张的工程款1,200,000元中应将其并未安装游牧文化走廊部分的安装费用予以扣除，故拉萨迷蓝公司主张的工程款，本院仅支持1,177,600元（即1,200,000元－22,400元＝1,177,600元），一审法院对此未扣除游牧文化走廊部分的安装费用不妥，本院予以纠正。关于拉萨迷蓝公司向西藏万泰地热公司主张的资金占用利息能否支持的问题。2019年5月8日，拉萨迷蓝公司向西藏万泰地热公司进行了最后一批次交付，2019年5月8日起，拉萨迷蓝公司已按期履行了自己的合同义务，但因西藏万泰地热公司未装修完工的原因，导致拉萨迷蓝公司无法完成其剩余工程的安装，依据公平原则，该责任不应由拉萨迷蓝公司承担。拉萨迷蓝公司虽其诉求中主张的资金占用利息至付清工程款为止，但其又暂计至2020年10月15日。一审法院对拉萨迷蓝公司主张的资金占用利息支持至2020年10月15日。对此，拉萨迷蓝公司并未提出异议，故对拉萨迷蓝公司主张的资金占用利息，本院核算如下：自2019年5月8日至2019年8月19日，按照中国人民银行同期贷款利率4.75%年利率计算为：1,177,600元×4.75%÷12×3＋1,177,600元×4.75%÷360×12＝15,849元；2019年8月20日至2020年10月22日（起诉日），按照一年期贷款市场报价利率3.85%年利率计算为：1,177,600元×3.85%＋1,177,600元×3.85%÷12×2＋1,177,600元×3.85%÷360×2＝53,146元，共计23,657元，拉萨迷蓝公司主张资金占用利息77,471元，本院予以支持68,995元。一审法院对此认定有误，本院予以纠正。综上所述，西藏万泰地热旅游投资开发有限公司的上诉请求部分成立。本院依照《中华人民共和国民法总则》第一百五十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：一、撤销西藏自治区当雄县人民法院（2020）藏0122民初201号民事判决；二、西藏万泰地热旅游投资开发有限公司于本判决生效之日起十五日内向拉萨迷蓝文化传播有限公司支付1,177,600元；三、西藏万泰地热旅游投资开发有限公司于本判决生效之日起十五日内向拉萨迷蓝文化传播有限公司支付资金占用利息68,995元；四、驳回拉萨迷蓝文化传播有限公司其他诉讼请求；五、驳回西藏万泰地热旅游投资开发有限公司的其他上诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费16,297.24元（拉萨迷蓝文化传播有限公司预交），由西藏万泰地热旅游投资开发有限公司负担15,903元，由拉萨迷蓝文化传播有限公司承担394.24元。二审案件受理费16,297.24元（由西藏万泰地热旅游投资开发有限公司预交），由拉萨迷蓝文化传播有限公司负担394元，由西藏万泰地热旅游投资开发有限公司负担15,903.24元。本判决为终审判决。审 判 长 格 珠审 判 员 彭美玉审 判 员 高丽贤二〇二一年六月十六日书 记 员 拉 片