甘肃省兰州市西固区人民法院民 事 判 决 书（2021）甘0104民初300号原告（反诉被告）:周勇，男，1973年9月26日出生，汉族，现住兰州市城关区。被告（反诉原告）:兰州百灵艺术文化传媒有限责任公司，住所地：甘肃省兰州市西固区庄浪东路360号33幢4单元8层482室。法定代表人：张雁，该公司总经理。委托诉讼代理人：郝世鸿，男，1981年9月13日出生，住所地兰州市西固区，系张雁丈夫。原告（反诉被告）周勇与被告（反诉原告）兰州百灵艺术文化传媒有限责任公司(以下简称百灵公司）服务合同纠纷一案，本院于2020年8月3日作出（2020）甘0104民初1705号民事判决后，被告（反诉原告）兰州百灵艺术文化传媒有限责任公司不服该判决，提起上诉。兰州市中级人民法院于2020年12月14日作出（2020）甘01民终4744号民事裁定：撤销原判决，发回重审。本院于2021年1月18日重新立案后，依法适用普通程序另行组成合议庭公开开庭进行了审理，原告（反诉被告）周勇，被告（反诉原告）兰州百灵艺术文化传媒有限责任公司法人张雁及委托诉讼代理人郝世鸿到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告周勇向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告支付原告篷房搭建费尾款150600元；2.依法判令被告应承担占有资金利息30120元；3.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2017年4月16日晚原告与被告电话约定，被告承接的甘肃星秧娱乐文化传媒有限公司的4140平米的篷房由原告搭建，每平米单价40元，搭建时间为2017年4月17日至21日共计120小时，以20000元定金为准，活动结束时付清全部搭建费用。原告在当晚23点24分收到定金10000元，被告要求原告次日凌晨7点前必须到达搭建地点。原告如约到达后被告于7点36分再次支付定金10000元。搭建中被告追加篷房525平米，费用增加20000元，由于被告活动手续不全，原告被迫停工32小时，增加的525平米篷房并未实际安装，双方协议后被告答应给原告补助10000元。活动结束后，原告要求被告支付剩余费用，被告支付5000元后，以各种理由予以推诿支付尾款，原告为维护自身合法权益，诉至法院。被告兰州百灵艺术文化传媒有限责任公司辩称，原告所述与事实不符，活动现场并未停工，原告诉称篷房搭建价格为40元/㎡但并未有依据可以证明。被告方与甲方（甘肃星秧娱乐文化传媒有限公司）合同约定的完工时间为2017年4月19日，原告所称完工时间为2017年4月21日，明显与实际不符，不予认可。反诉原告（被告）兰州百灵艺术文化传媒有限责任公司反诉称：反诉人与被反诉人约定，反诉人承接的甘肃星秧娱乐文化传媒有限公司的4140㎡的帐篷由被反诉人承建，价格为22元/㎡，总费用91080元，要求被反诉人于2017年4月20日完成。但被反诉人未在规定时间内完成篷房搭建，反诉人的甲方(甘肃星秧娱乐文化传媒有限公司）因此向反诉人出示催告函一份，对此被反诉人应当承担逾期违约责任。其次因被反诉人无法按期完成篷房搭建，为了加快搭建进程，反诉人又单独支出了人工费55400元、伙食费7680元、叉车费1500元、货品费3553元、灯具租赁费7930元、竹胶板费6100元、灯光影响租赁费20000元、加班照明费1800元，总计额外支出103936元，均有相应的证据可以证实。且因为篷布未按时搭建完毕的原因，反诉人的甲方（甘肃星秧娱乐文化传媒有限公司）未与反诉人结账，两方最终对簿公堂，反诉人为此支出了26000元的律师费、3000多元的诉讼费及2000元的保全费。综上所述，被反诉人存在明显的违约行为，损害了反诉人的权益，给反诉人带来了严重的经济损失。提出如下反诉请求：1、依法判令被反诉人赔偿反诉人151963元；2、赔偿反诉人（2018）甘01民终3617号民事判决书聘请律师所产生的费用26000元，保全费2000元；3、本案诉讼费由被反诉人承担。反诉被告（原告）周勇辩称：1、其已短信告知反诉人篷房搭建价格为40元/㎡，且反诉人随后支付了10000元定金；2、反诉人所称22元/㎡没有依据，且当时的市场价是50-60元/㎡，反诉人及其甲方都知道；3、篷房是从陕西贤通广告公司调货，对方公司可以证明篷布价格；4、反诉人诉称我方未完成搭建工作，但其后续向我方支付103963元；5、被反诉人与反诉人约定的完工时间是2017年4月20日。而反诉人与其甲方约定的完工时间是2017年4月19日，后反诉人与其甲方诉诸法庭也是因为反诉人违约在先。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院依据双方提交的证据认定事实如下：2017年4月16日，原告（反诉被告）周勇与被告（反诉原告）兰州百灵艺术文化传媒有限责任公司电话沟通达成合同关系，约定被告承接的甘肃星秧娱乐文化传媒有限公司4140平方米的篷房搭建由原告周勇搭建，原告称篷房搭建价格为每平方米单价40元，合同总价款为165600元。被告辩称篷房搭建价格为每平方米22元。被告兰州百灵艺术文化传媒有限责任公司于2017年4月16日、2017年4月17日支付给原告周勇人民币共计20000元。2017年4月24日被告再次支付给原告人民币5000元，剩余篷房搭建尾款至今未付，原告多次催要未果，引起诉争。本院认为，原、被告双方按真实意思表示确立合同关系，在原告履行了搭建篷房的义务后，被告应当依约支付相应的搭建费用。庭审中，原告与被告均未就其各自主张的篷房搭建价格提供相应的证据予以证明，根据原被告双方的陈述，现因双方均无法证明其主张篷房搭建的价格，故本院认为搭建篷房价格应以30元/㎡为宜，即篷房搭建总价为4140㎡×30元/㎡＝124200元，被告前期已向原告支付篷布搭建费用25000元，尚欠99200元尾款未支付，故本院对原告诉请要求被告支付篷房搭建费尾款150600元中的99200元予以支持。对于原告诉请要求被告承担占有资金利息30120元，因原被告双方并未就付款及违约事宜进行约定，故对该项诉请本院不予支持。反诉原告百灵公司要求反诉被告周勇承担由于反诉被告延迟完工给反诉原告造成损失151963元的诉请，庭审中反诉被告承认其延期交工，但不认可由于其延期交工而给反诉原告造成损失。从反诉原告提交的证据来看，仅能证明反诉被告未按约定的期限交付搭建篷房，但无法确定由于反诉被告延期交工的违约行为给反诉原告造成的具体损失，故对反诉原告该项诉请本院不予支持，反诉原告可就该主张的证据形成完整的证据链后另案诉讼。关于反诉原告要求反诉被告承担其在（2018）甘01民终3617号案件中支出的律师费26000元、保全费2000元的诉请，本案中反诉原告并无证据证明甘肃星秧娱乐文化传媒有限公司起诉兰州百灵艺术文化传媒有限责任公司系由反诉被告违约造成，故对反诉原告的该项诉请本院不予支持。本诉案件受理费3917元（原告已预交），按照原告诉请获支持比例，应由原告负担45.1%计1767元，由被告负担54.9%计2150元。反诉案件受理费3899元（被告已预交），应减半收取1949.5元，由被告自行负担。综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第四百六十九条、第五百零九条、第五百七十七条、第五百七十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）兰州百灵艺术文化传媒有限责任公司于本判决生效之日起十日内给付原告（反诉被告）周勇欠款99200元；二、驳回原告（反诉被告）周勇的其他诉讼请求；三、驳回被告（反诉原告)兰州百灵艺术文化传媒有限责任公司的所有反诉请求。如果未按本判决指定的日期履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费3917元，由原告周勇负担1767元，被告兰州百灵艺术文化传媒有限责任公司负担2150元。减半收取反诉案件受理费1949.5元由被告兰州百灵艺术文化传媒有限责任公司负担。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于兰州市中级人民法院。审 判 长  魏周月人民陪审员  刘 影人民陪审员  刘 佳二〇二一年六月二十一日书 记 员  郭海娜