湖南省怀化市鹤城区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）湘1202民初4137号 原告：谢枫，男，1988年9月14日出生，汉族。 原告：刘露露，女，1992年8月29日出生，汉族。 委托诉讼代理人（特别授权）:谢枫，男，1988年9月14日出生，汉族，系原告丈夫。 被告：湖南省晨阳置业有限责任公司。 法定代表人：熊光云，总经理。 委托诉讼代理人（特别授权）：夏辉，男，汉族，该公司员工。 委托诉讼代理人：孙然，男，汉族，该公司员工。 原告谢枫、刘露露诉被告湖南省晨阳置业有限责任公司（以下简称晨阳公司）商品房买卖合同纠纷一案，本院于2021年6月1日受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告谢枫，被告湖南省晨阳置业有限责任公司委托诉讼代理人夏辉、孙然到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告谢枫、刘露露向本院提出诉讼请求：1、请求依法判令被告退还收房时原告支付的燃气开户费2080元；2、请求依法判令被告向原告支付自2018年6月1日起至2019年3月11日逾期281天延期交房违约金15165.57元；3、请求依法判令被告不得违规收取房产证代办费1280元；4、判决本案受理费由被告承担。 事实及理由：2018年1月16日，原告谢枫、刘露露与被告晨阳公司签订了《商品房买卖合同》。约定：原告购买坐落于怀化市鹤城区榆市路348号的晨阳家园第3幢3单元2310号房，总房价539600元，该幢房屋建筑地上25层，地下2层。合同第四条约定，该商品房售价已包括供水、供电、供气、通讯等开通到户铺设的所有费用（俗称“开通费”）。合同第十一条约定房屋交付时间及条件，即被告应当在2018年5月30日前向原告交付经竣工验收合格并在当地建设主观部门备案，取得《竣工验收备案表》的房屋。由于被告的原因逾期交房，从第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向原告支付已交付房价款万分之一的违约责任。商品房达到交付使用条件后，被告应当书面通知原告办理房屋交接手续。原告于2018年1月16日向被告支付购房款109600元，并依照合同约定办理住房商业贷款手续，于2018年3月4日将430000元按揭贷款全额支付被告。原、被告于2019年3月11日办理《楼宇交接确认书》，但该房屋未达到合同约定及法定的交付条件，原、被告交付行为应视为无效交付。 2020年11月2日，原告办理房屋产权证，甲方收取乙方1280元代办费。原告不予认可，被告不出具相关资料，故原告未能办到房产证。 最后，《商品房买卖合同》第四条中明确售房价格的计价方式包含了燃气开通到户的费用，而被告又收取原告2080元燃气开户费。属于重复收费理应退还原告。综上，恳请人民法院依法支持原告的诉讼请求。 被告晨阳公司辩称：被告与原告签订的《商品房买卖 合同》约定,被告应于2018年5月30日前交付商品房，如遭遇不可抗力，被告应在事发之日起30日内告知原告,或者因政府政策政令或政府配套设施延续及天气导致无法正常施工的，被告可据实予以延期。被告开发建设的“晨阳家园”项目系棚改项目，自2017年1月开始，因全市执行《怀化市环境保护局关于印发的紧急通知》（怀环发【2017】4号）文件，导致碎石、砂石、岩页砖等材料供应中断，又因天气、市政配套设施自来水管道、燃气主管道铺设等原因导致该项目停工。被告分别于2017年9月29日、2017年12月27日两次在项目售楼部公告通知延期交房。自2018年4月起，被告陆续完成房屋交付使用前的各项验收，但因项目二期政府拆迁未完成，导致一期规划无法验收及验收备案。2018年5月27日，被告通过业主微信群、电话、公告的方式通知业主于2018年5月28日起收房。2019年11月14日，被告为原告办理了所购商品房的不动产权证书。被告不能按期获得《竣工验收备案表》及消防验证，不是所建房屋本身的质量原因，而是政府二期拆迁未能按时完成，导致工程无法整体验收所致，根据《商品房买卖合同》规定，被告的交付房屋时间可据实延期，不应承担延期交房违约责任。案涉房屋虽然在交付上存有瑕疵，但经协商减收原告物业费作为补偿，原告接收房屋所行为，应视为双方变更房屋的交付条件，已放弃追究被告无法出示《竣工验收备案表》的责任。 原告的贷款，于2018年5月8日才放款至被告公司账户。 被告代办房产证收取一定费用，因销售价格未包含此费用，且有明确告知原告（有公示收款收据佐证及电话通知），被告未收到原告主张1280元代办费，原告应为其主张承担举证责任。《商品房买卖合同》系房产部门强制执行的合同示范文本，价格条款中固定的包括了燃气开通费等，而合同签订时，“晨阳家园”不具备开通燃气的条件，故房屋价格不包括燃气开通费。原告应承担开通燃气费的责任。综上，原告要求被告承担逾期交房违约金和返还燃气开通费、不能违规收取房产证代办费无事实和法律依据，请求贵院依法驳回原告的诉讼请求。 本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证、认证和法庭辩论，对双方当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 经审理查明:2018年1月16日，原告谢枫、刘露露与被告晨阳公司签订了《商品房买卖合同》，原告购买被告开发的晨阳家园第3幢3单元2310号，总价款539600元；（注：商品房的售价已包括供水、供电、供气、通讯、等开通到户的费用）。原告首付房款109600元,于签订合同时支付，剩余房款430000元在银行按揭方式支付。被告应当在2018年5月30日前，将本合同约定的商品房交付给原告使用，交付时该商品房必须经竣工验收合格并在当地建设主管部门备案，取得《竣工验收备案表》,遇以下两种情况被告可据实延期：（一）遭遇不可抗力，且被告在事实发生之日起30日内告知原告的；（二）因执行政府的政策政令或政府配套设施延续及天气导致无法正常施工的延期。商品房达到交付使用条件后，原、被告应办理交接手续，未达到交房条件的原告有权拒绝收房。如属被告责任延期交房的，自合同约定交房期限的第二天起至实际交付之日止，被告按日向原告支付已交付房款万分之一的违约责任。合同签订后，原告按揭贷款于2018年5月8日交付至被告账户。2019年3月11日原告收房。 另查明，因怀化市全面推进环境应急管理规化建设工作，怀化市环境保护局于2017年3月开展并执行《怀化市全面推进环境应急管理规范化建设工作事实方案》，导致碎石、砂石、岩页红砖等材料供应中断3个月，加之，因雨水天气延误7个月的施工时间。被告于2017年9月29日对外张贴了《延期交房通知》,将延期交房的原因告知给各业主，并决定于2018年1月28日3、4号楼交房，2018年3月31日2号楼交房。2017年12月27日被告再次发出《延期交房通知》，通知称市政配套设施自来水管道、电网、燃气主管道专线铺设未能按工程进度完工，将2、3、4号楼交房时间定为2018年5月28日，被告将上述通知张贴于其售楼部。2018年5月27日，被告张贴《公示》，告知当月28号交房等相关事项。怀化市建设工程质量安全监督管理站、怀化市住房和城乡建设局、怀化市鹤城区保障性安居工程建设工作领导小组三部门出具证明称，晨阳家园一期2、3、4栋单栋质量已通过该站验收。因二期工程未建影响办理规划验收，所以暂时不能办理竣工验收备案等造成项目没有及时备案。现被告于2019年11月14日为原告办理好不动产权证书。 再查明，被告晨阳公司开发的“晨阳家园”项目在设计施工图时未设计燃气管道安装。2017年12月6日被告与怀化新奥燃气有限公司签订《管道燃气设施配套建设合同(新户)》,2019年6月28日因部分业主就停车、燃气开户费等其他问题发生纠纷，经多部门组织协调，就燃气开户费等问题达成基本一致，燃气开户费按2018年5月28日收费标准执行。原告于2019年3月11日缴纳燃气开户费2080元。 本院认为，原、被告签订的《商品房买卖合同》系双方真实意思表示，合法有效，双方在享有合同约定权利的同时，亦应承担合同约定的义务。原告在依约足额交纳购房款后，被告应当按合同约定的条件及约定的时间向原告交房，否则将承担逾期交房的违约责任，即自逾期交房之日起按原告已交购房款的每日万分之一承担逾期交房违约金。原、被告在合同中约定交房条件为经竣工验收合格并在建设主管部门备案，取得《竣工验收备案表》。怀化市建设工程质量安全鉴监督管理站、怀化市住房和城乡建设局、怀化市鹤城区保障性安居工程建设工作领导小组三部门均出具说明，认可涉案房屋交付时单栋质量及其他验收均已完成，因项目拆迁未能完成，导致项目二期无法实施，造成项目一期不能及时备案。故涉案房屋在2018年5月28日通知交付时未能取得竣工验收备案表不能归责于被告,且该涉案商品房已办理不动产权证书。而原、被告约定的交房时间为2018年5月30日，被告不构成交房违约。故原告请求判令被告支付逾期交房违约金的请求，本院不予支持。 该《商品房买卖合同》第四条注明了房屋价款中已包括供气开通到户的条款，但该项目在规划设计时无管道燃气设施，且部分业主与被告发生予盾后，经多部门协调，己对停车收费、燃气收费等问题进行协商处理，之后，原告按协商的收费标准缴纳了管道燃气费。原告自愿缴费的行为,可视为对该合同第四条关于缴纳管道燃气费的变更。故原告要求退还管道燃气费的诉讼请求本院不予支持。 根据原、被告签订《商品房买卖合同》第十八条第二款规定，被告应在商品房交付使用730日内，完成该栋商品房的初始登记。初始登记后180日内办妥原告的房屋所有权证，办妥房屋所有权证后180日内办好土地使用权证。根据该合同附件四“补充协议”第十条，原告应在接房前及时提交办理产权证书所需的完整资料并缴清全部费用，全权委托被告办理房地产转移登记，该约定明确了被告为原告代办涉案房屋的产权证书，并应收取相关费用。现原告仅请求判令被告不能收取代办证费1280元，且原告未向本院提供证据证明被告违规收费的具体项目和具体数额，故本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、驳回原告谢枫、刘露露的全部诉讼请求。 案件受理费减半收取116元，由原告谢枫、刘露露负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖南省怀化市中级人民法院。 审判员  杨志勇 二〇二一年六月二十三日 书记员  杨沙沙