广东省连州市人民法院民 事 判 决 书（2021）粤1882民初872号原告（反诉被告）：连州市玉华建筑有限责任公司。住所地：连州市××××××××××××××口。统一社会信用代码：91441882MA51K8AU79。法定代表人：周后聪，总经理。被告（反诉原告）：连州市达成化工原料厂。住所地：连州市西江镇323线国道边。统一社会信用代码：914×××××××××××848X。投资人：梁仕初。委托诉讼代理人：唐贵团，广东北湖律师事务所律师。原告（反诉被告）连州市玉华建筑有限责任公司（以下不分原告或反诉被告，简称玉华公司）与被告（反诉原告）连州市达成化工原料厂（以下不分被告或反诉原告，简称达成厂）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年4月6日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理，由于玉华公司没有在规定的时间内缴纳诉讼费，本院依法裁定按玉华公司撤诉处理，继续审理达成厂的反诉请求。玉华公司的法定代表人周后聪、达成厂的委托诉讼代理人唐贵团到庭参加诉讼。本案现已审理终结。达成厂反诉称：达成厂因生产需要对旧厂房进行拆除并建造新厂房，经协商，由玉华公司承建达成厂的新厂房。为此，双方于2020年9月10日，签订《工程承包合同》，上述合同约定双方的权利和义务。合同履行过程中，因玉华公司没有按照合同约定进度施工，之后完全停工，合同约定完工日期到期之后，达成厂的新厂房完成的工程量不足60%。达成厂要求解除与玉华公司签订的《工程承包合同》并赔付违约金及损失，但玉华公司不愿意解除合同并要求继续履行合同，后经连州市西江镇人民调解委员会调解，达成厂答应让玉华公司继续施工，以完成达成厂的新厂房施工建设。为了更好分清双方的责任，促使玉华公司按时保质完成工程建设，双方在连州市西江镇人民调解委员会的见证下于2020年12月28日签订《工程承包补充协议书》（简称补充协议），补充协议约定：“一、甲、乙双方继续履行工程承包建设合同。二、如乙方不能按照本协议约定时间完成全部工程量，甲方保留对2020年9月8日双方签订合同后，乙方施工工期逾期47天损失的追诉权。三、乙方承包甲方工程施工建设的工期双方重新约定，从2020年12月29日至2021年1月29日止，共计为三十天工期。乙方必须在规定的工期内全面完成建设厂房任务，如有违约延误工期，每延期一天完工则按总承包工程款总额的10%处罚违约金给甲方，逾期三天，甲方有权单方解除合同。同时，每延期一天造成甲方不能正常生产导致的损失，按去年同期生产量由乙方赔偿甲方损失，如无法计算损失，每天计按10,000元计算……”双方签订补充协议后，玉华公司继续对达成厂的新厂房施工，后玉华公司的法定代表人周后聪向达成厂的投资人借资7,000元用于发放工人工资，之后玉华公司拖欠工人工资，工人于2021年2月3日停止施工，此时达成厂的新厂房檀条安装只完成85%工作量，天面及四周的面板（彩瓦）完全没有安装，彩瓦也没有运到工地，总工程量完成不到80%。鉴于玉华公司多次严重违约，达成厂于2021年2月向法院提起诉讼要求解除上述合同，法院以(2021)粤1882民初548号立案受理，于2021年3月18日作出判决，判决解除双方签订的上述合同。在(2021)粤1882民初548号案的审理过程中，达成厂撤回要求玉华公司支付违约金（但保留追诉权），现由于玉华公司无理提起诉讼，要求达成厂支付其赔偿款及合同结算款415,710元，故达成厂提起反诉要求玉华公司支付达成厂违约金及赔偿损失等费用，具体如下：1.根据双方《工程承包合同》约定，玉华公司每逾期完工一天，支付违约金500元，玉华公司在签订《补充协议》前已逾期47天，因此玉华公司需要支付达成厂补充协议签订前的违约金23,500元；2.补充协议签订后，玉华公司至达成厂起诉解除合同之日止，已逾期11天仍然没有完成工程建设，根据双方签订补充协议约定：每延误工期一天按工程款总额（总款为1,146,755元，工程承包合同约定工程款1,126,755元，增材款20,000元）的10%违约金，现玉华公司已逾期十多天，因合同约定违约金过高，因此达成厂主动要求玉华公司按工程款总额的30%支付违约金即支付344,026.50元违约金；3.根据补充协议约定：“每延期一天造成甲方不能正常生产导致的损失，按去年同期生产量由乙方赔偿甲方损失，如无法计算损失，每天计按10,000元计算。”玉华公司自2021年1月30日开始逾期，至达成厂春节放假（2021年2月8日）止共计8天，达成厂不能正常生产，故玉华公司应每天赔偿达成厂10,000元，共计80,000元；4.玉华公司完成工程量的价款为917,404元，达成厂支付给玉华公司的工程款为928,410元，因此达成厂多支11,006元工程款给玉华公司，玉华公司应返还多支付11,006元工程款。5.另外双方补充协议约定：违约方应承担守约方的律师服务费，故律师服务费15,000元也由玉华公司承担。综上，达成厂为了维护自己的合法权益，反诉请求判令：一、玉华公司支付达成厂补充协议签订前的逾期完工违约金23,500元；二、玉华公司支付达成厂补充协议签订后延期完工违约金344,026.50元；三、玉华公司赔偿达成厂不能正常生产费用80,000元；四、判令玉华公司返还达成厂多支付11,006元工程款；五、玉华公司承担达成厂为维护自己的合法权益所垫付的律师代理费15,000元；六、本案诉讼费用由玉华公司承担。达成厂在举证期限内提供的反诉证据有：1.达成厂营业执照复印件、达成厂投资人身份证复印件；2.玉华公司的企业信用信息打印件；3.《工程承包合同》复印件；4.《工程承包补充协议书》复印件；5.收据（三张）及借条复印件；6.（2021）粤1882民初548号《民事判决书》及生效证明；7.委托合同及律师代理费发票复印件。玉华公司对达成厂举证的反诉证据的质证意见为：证据一，没有异议；证据二，没有异议；证据三，没有异议；证据四，没有异议，但是签订协议的时候没有考虑到天气会存在变化，特别是下冰雹的情况，没有考虑这个情况，造成下冰雹，因为是高空作业就无法操作，所以有造成延误工期；证据五，没有异议；证据六，真实性没有异议，但是有些事情没有搞清楚；证据七，有异议，不同意支付律师费。玉华公司对达成厂的反诉辩称：1.玉华公司只是一个小公司，起诉达成厂连起诉费都没钱交。不管怎么样,就算上次法院裁判解除了双方的合同，也应该结算才对，还有吊车费、人工费共计11万多元未付给玉华公司。玉华公司已经将本工程材料都拉到场了，尾款就是付人工费。再说去年钢材涨价，玉华公司最后一分钱利润都没有。2.玉华公司本着拿了达成厂的钱就给达成厂办事，就算解除合同，也得有个结算方案才行啊！达成厂一直说拖了工期，试问一下达成厂老板及公司管理天天在场，怎么不自己摸着良心说说难度呢。3.在施工过程中，玉华公司天天流着汗在工地上干（有命喝鸡汤，无命见阎王）。请问达成厂律师，家中有无做工程的人，别有文化就歪曲事实。4.在没接到达成厂的停工令，达成厂私自换其他队伍，给玉华公司造成不少损失，且其他施工队进场导致玉华公司的几万元设备工具丢失。5.希望达成厂支付工程尾款及工具设备赔偿款，工具丢失导致其他工地无法开工的损失。希望法院本着公平公正的立场判决。玉华公司在反诉举证期限内没有提供证据。经审理查明：玉华公司与达成厂于2020年9月10日签订《工程承包合同》,合同约定：玉华公司为达成厂承建新的钢结构厂房，工程总金额1,126,755元（不含水电、门窗），合同签订三日内支付总工程款的35%约394,367元，主钢构进场支付30%约338,029元，檩条安装完成支付15%约169,014元，整体完工达成厂收到通知7日内支付17%约191,550元，剩余3%保质金约38,059元一年内付清；无特殊原因延期超过一天罚款500元等主要条款。合同履行期间，双方发生纠纷。经连州市西江镇人民调解委员会、连州市司法局西江司法所调解，玉华公司与达成厂达成和解协议，于2020年12月28日自愿签订《工程承包补充协议书》。补充协议书约定：双方签订合同后，玉华公司逾期47天没有完成承建工程，现由玉华公司继续施工，施工工期从2020年12月29日起至2021年1月29日止共30天，如玉华公司不能在30天的工期内完成全部承建工程，达成厂保留对玉华公司前期施工逾期47天损失的追诉权，且玉华公司每延期一天完工按承包工程款总额10%处罚违约金，逾期三天，达成厂有权单方解除合同。同时，每延期一天造成达成厂不能正常生产导致的损失，按去年同期生产量由玉华公司进行赔偿，如无法计算损失，每天按10,000元计算。付款方式改为檀条安装完成经原告验收后三天内付清第三期15%资金，工程整体完工后被告通知原告并经验收后七天内付清17%工程款，剩余3%质保金在工程完工经验收后一年内付清。玉华公司必须确保每天有8个工人施工，由玉华公司自行解决施工工人的吃住问题。任何一方违约，守约方有权要求违约方支付案件受理费、律师费、鉴定费等合理维权费用等主要条款。但是，玉华公司继续施工至2021年2月5日停工，仍没有完成承建达成厂钢结构厂房的全部工程任务。达成厂遂于2021年2月9日以玉华公司为被告向本院提起诉讼，请求判令：一、解除原、被告于2020年9月10日签订《工程承包合同》及2020年12月28日签订《工程承包补充协议书》；二、被告支付工程延期完工违约金344,026.5元；三、被告承担原告为维护自己的合法权益之所垫付的律师代理费15,000元；四、被告承担本案诉讼费用。本院对该案件以建设工程施工合同纠纷予以立案审理，达成厂在该案件审理过程中自愿撤回要求玉华公司支付违约金344,026.50元的诉讼请求（但保留追偿权）。2021年3月18日，本院作出（2021）粤1882民初548号《民事判决书》，认定玉华公司与达成厂自愿签订的《工程承包合同》、《工程承包补充协议书》合法有效，玉华公司自签订《工程承包合同》后逾期47天仍没有完成承建工程，致使达成厂建造新厂房的目的不能实现，玉华公司的行为构成违约，合同应予解除，玉华公司承担违约责任并按照协议约定承担达成厂聘请律师且已经实际支付的律师费，判决：一、解除原告连州市达成化工原料厂与被告连州市玉华建筑有限责任公司于2020年9月10日签订《工程承包合同》以及2020年12月28日签订《工程承包补充协议书》（解除双方的工程承包关系）；二、被告连州市玉华建筑有限责任公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付律师代理费15,000元给原告连州市达成化工原料厂。本院021）粤1882民初548号《民事判决书》现已发生法律效力。本案在庭审过程中，本院询问达成厂是否申请对玉华公司逾期完工造成达成厂的损失进行评估鉴定，达成厂明确表示不申请评估鉴定。另查明，玉华公司承建达成厂的钢结构厂房建筑工程至今尚未结算，玉华公司提起本诉的其中一个诉求就是要求达成厂支付尚欠工程款。本院认为，本案的事实与（2021）粤1882民初548号案件的事实一致，且（2021）粤1882民初548号《民事判决书》已生效，因此，（2021）粤1882民初548号《民事判决书》认定的事实应作为本案的定案依据。本案系建设工程施工合同纠纷，综合双方的诉辩内容，归纳本案争议焦点为：一、玉华公司违约造成达成厂实际损失的核定；二、达成厂主张玉华公司返还多支付的11,006元是否合法有据；三、达成厂在（2021）粤1882民初548号案中已经主张律师代理费并获得支持，能否在本案中重复主张律师代理费。一、关于玉华公司违约造成达成厂实际损失的核定问题。1.核定玉华公司自签订《工程承包合同》至签订《工程承包补充协议书》前违约造成达成厂的损失。双方签订的《工程承包补充协议书》和本院（2021）粤1882民初548号《民事判决书》均确认玉华公司在达成厂签订《工程承包合同》至签订《工程承包补充协议书》前已经逾期47天尚未完成承建工程任务的违约事实，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十三条第一款第（五）项关于“下列事实，当事人无须举证证明：（五）已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实”的规定，本院予以认定。双方签订的《工程承包补充协议书》中约定“如玉华公司不能在30天的工期内完成全部承建工程，达成厂保留对玉华公司前期施工逾期47天损失的追诉权”，达成厂现因玉华公司没有在约定的时间内完成承建工程，有权依约定向玉华公司追究违约责任。根据《中华人民共和国民法典》第五百八十五条关于“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”的规定，按照《工程承包合同》关于“玉华公司每逾期一天，支付违约金500元”的约定，玉华公司在与达成厂签订《工程承包补充协议书》前逾期完工47天，应计付的违约金为23,500元（47天×500元/天）。2.核定玉华公司自签订《工程承包补充协议书》至停工退场违约造成达成厂的损失。达成厂提起（2021）粤1882民初548号案件的《民事起诉状》和本案反诉状中均已认可玉华公司于2021年2月3日停工退场，且玉华公司退场后，达成厂随即向本院提起与玉华公司解除合同的诉讼，尔后又另行聘请其他施工队进场施工承建玉华公司未完成的钢结构厂房建筑工程，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十二条第一款关于“一方当事人在法庭审理中，或者在起诉状、答辩状、代理词等书面材料中，对于己不利的事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证证明。”的规定，达成厂自认玉华公司于2021年2月3日停工退场的时间应为玉华公司在签订《工程承包补充协议书》后逾期尚未完工的时间节点；虽然玉华公司在（2021）粤1882民初548号一案和本案庭审中自认其于2021年2月5日停工次日退场，即逾期完工时间为7天，但因达成厂自认玉华公司于2021年2月3日停工退场，这是达成厂对其民事权利的处分，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款关于“当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。”的规定，本院采纳达成厂自认玉华公司于2021年2月3日停工退场，即玉华公司在签订《工程承包补充协议书》后没有按约定于2021年1月29日完工，2021年1月30日起至玉华公司于2021年2月3日停工退场，逾期完工时间共计5天。按照《工程承包补充协议书》关于“每延期一天造成达成厂不能正常生产导致的损失，按去年同期生产量由玉华公司赔偿，如无法计算，每天按10,000元计算”的约定，达成厂现因玉华公司没有在约定的时间内完成承建工程，有权依约定向玉华公司追究违约责任。根据《中华人民共和国民法典》第五百八十五条的规定，玉华公司与达成厂签订《工程承包补充协议书》后仍逾期完工5天，应计付的违约金为50,000元（5天×10,000元/天）。3.达成厂请求按工程款总额的30%支付违约金344,026.50元是否符合法律规定。一方面，《工程承包补充协议书》关于“每延期一天造成达成厂不能正常生产导致的损失，按去年同期生产量由玉华公司赔偿，如无法计算，每天按10,000元计算”的约定，是双方预见玉华公司若逾期完工的违约行为造成达成厂具体损失的评估与确认。从另一个角度上说，双方在《工程承包补充协议书》中约定了若玉华公司存在逾期完工的违约行为，玉华公司只需要每逾期1天赔偿10,000元给达成厂，就能够弥补造成达成厂的实际损失。因此，按玉华公司逾期完工的时间天数计算的违约金，已经足以弥补造成达成厂的实际损失。另一方面，达成厂在其反诉状中关于“合同约定违约金过高”的表述，表明达成厂自己亦非常清晰合同关于每延误工期一天按工程款总额的10%计算违约金过高，违反了法律规定；同时，双方在签订《工程承包补充协议书》时已经预见玉华公司若逾期完工，造成达成厂实际损失为每天10,000元；此外，达成厂明确表示不申请对玉华公司逾期完工造成其实际损失进行评估鉴定，应当视为达成厂自愿放弃权利的行为，本院由此认定玉华公司逾期完工的违约行为给达成厂造成的实际损失为双方签订《工程承包补充协议书》时已经预见的每天10,000元以内。根据《中华人民共和国民法典》第五百八十四条关于“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。”的规定，达成厂在请求玉华公司按违约天数计算赔偿损失后，再请求玉华公司按工程款总额的30%支付违约金344,026.50元，远远超出了双方在签订《工程承包补充协议书》时预见的若玉华公司逾期完工造成达成厂的实际损失为每天10,000元的范畴，达成厂的此项诉讼请求缺乏事实和法律依据，本院依法不予支持。综上，本院核定玉华公司逾期完工应当赔偿违约金73,500元（23,500元＋50,000元）给达成厂。二、关于达成厂主张玉华公司返还多支付的11,006元是否合法有据的问题。玉华公司承建达成厂的钢结构厂房工程尚未全部完工便已经停工撤离，双方至今仍未结算，玉华公司提起本诉的其中一个诉求就是要求达成厂支付尚欠工程款，但是，无论玉华公司还是达成厂，在本案中均没有申请对玉华公司已经完成的工程量及其工程造价进行鉴定，本院在双方尚未结算亦没有经过评估鉴定时，无法认定达成厂是否尚欠玉华公司的工程款，或是多支付了工程款给玉华公司的事实。为此，无论是玉华公司要求达成厂支付尚欠工程款的诉求，还是达成厂主张玉华公司返还多支付的工程款的诉求，均需具有结算依据后另案主张权利。三、关于达成厂在（2021）粤1882民初548号案中已经主张律师代理费并获得支持，能否在本案中重复主张律师代理费的问题。一方面，基于双方在《工程承包补充协议书》中进行了“任何一方违约，守约方有权要求违约方支付案件受理费、律师服务费、鉴定费等合理维权费用”的约定，因此，本院在审理达成厂提起的（2021）粤1882民初548号建设工程施工合同一案时，对达成厂诉求玉华公司承担聘请律师的15,000元律师费，作出“被告连州市玉华建筑工程有限公司于本判决书发生法律效力之日起十日内支付律师代理费给原告连州市达成化工原料厂”的民事判决。另一方面，达成厂在提起（2021）粤1882民初548号建设工程施工合同一案时已经主张要求玉华公司“支付工程延期完工违约金”，只是达成厂在涉案审理过程中自愿撤回要求玉华公司支付违约金的诉讼请求（但保留追偿权）。鉴于达成厂保留对玉华公司违约责任的追偿权，本院在本案中才依法支持达成厂重新要求玉华公司支付逾期完工的违约金请求。但是，达成厂在本案中重复要求玉华公司承担其聘请律师支付的费用，违反了《中华人民共和国民法典》第一百三十二条关于“民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。”的规定，属于权利滥用。综上，本院对达成厂在本案中再次主张律师代理费15,000元的诉请，依法不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第一百三十二条、第四百六十五条、第五百零九条第一款、第二款、第五百七十七条、第五百八十四条、第五百八十五条第一款、第二款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第六十四条、第二百五十三条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十二条第一款、第九十三条第一款的规定，判决如下：一、原告（反诉被告）连州市玉华建筑有限责任公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付违约金73,500给被告（反诉原告）连州市达成化工原料厂；二、驳回被告(反诉原告)连州市达成化工原料厂的其他反诉请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件反诉费8,402.98元，适用简易程序减半收取4,201.49元，由原告（反诉被告）连州市玉华建筑有限责任公司负担652.14元，被告（反诉原告）连州市达成化工原料厂负担3,549.35元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省清远市中级人民法院。审 判 员 熊  兴二〇二一年六月三日法官助理 蔡 志 聪书 记 员 欧阳国杰附相关法条：一、《中华人民共和国民法典》第一百三十二条民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。第四百六十五条依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。二、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。三、《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条民事诉讼应当遵循诚实信用原则。当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。四、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。第九十二条一方当事人在法庭审理中，或者在起诉状、答辩状、代理词等书面材料中，对于己不利的事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证证明。对于涉及身份关系、国家利益、社会公共利益等应当由人民法院依职权调查的事实，不适用前款自认的规定。自认的事实与查明的事实不符的，人民法院不予确认。第九十三条下列事实，当事人无须举证证明：（一）自然规律以及定理、定律；（二）众所周知的事实；（三）根据法律规定推定的事实；（四）根据已知的事实和日常生活经验法则推定出的另一事实；（五）已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实；（六）已为仲裁机构生效裁决所确认的事实；（七）已为有效公证文书所证明的事实。前款第二项至第四项规定的事实，当事人有相反证据足以反驳的除外；第五项至第七项规定的事实，当事人有相反证据足以推翻的除外。