重庆市潼南区人民法院民 事 判 决 书(2021)渝0152民初3863号原告：刘强，男，1980年1月23日出生，汉族，住重庆市长寿区。委托诉讼代理人：金静，四川蜀霖律师事务所律师。被告：重庆蕴鸥地产有限公司，住所地重庆市潼南区梓潼街道办事处金潼大道88号，社会统一信用代码9150022308241672XP。法定代表人：肖遥，总经理。委托诉讼代理人：李永飞，男，该公司工作人员。委托诉讼代理人：王敏，女，该公司工作人员。原告刘强与被告重庆蕴鸥地产有限公司（以下简称蕴鸥公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2021年6月2日立案后，依法适用小额诉讼程序公开开庭进行了审理。原告刘强的委托诉讼代理人金静、被告蕴鸥公司的委托诉讼代理人李永飞、王敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告刘强向本院提出诉讼请求：1、判决被告向原告支付逾期交房违约金19672元（违约金以463954元为基数，从2020年5月30日起按每日万分之二计算至2020年12月28日止）；2、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2020年9月23日，原、被告签订了《商品房买卖合同》，约定被告将其开发的位于潼南区XX街道办事处XX大道X号X幢X-附X号房屋作价463954元出售给原告。根据合同第七条约定，属预售商品房的，被告应在2020年5月30日前，依照国家和地方的有关规定，将已进行建设工程竣工验收备案登记的商品房交付原告使用；第九条约定，被告如未按合同约定的期限将商品房交付原告使用，应按日向原告支付已付房价款万分之0.1的违约金，并于商品房实际交付之日起30日内向原告支付违约金。合同签订后，原告已按约付清房款，但被告于2020年12月28日才将涉案房屋交付给原告，被告已构成违约，应承担违约责任，双方约定的违约金比例过低，请求调整为按日万分之二的标准计算。故原告诉至本院，请求如诉称。被告蕴鸥公司辩称，原告按合同约定支付了房款，被告逾期交房属实，但因疫情影响应扣除3个月，按照合同约定逾期天数应扣除潼南区日降雨量大于等于50毫米的天数共计13天；双方约定按日向原告支付已付房价款万分之0.1的违约金，原告要求调整至按日万分之二的标准计算，被告不同意调整。当事人围绕诉讼请求提供了如下证据：《重庆市商品房买卖合同》、完税证明、收楼书、施工许可证、天气实况证明、潼建委发[2021]2号文件、竣工验收备案登记证等。经开庭审理和本院审查，对以上证据，本院予以确认并在卷佐证。根据本院确认的证据及当事人的陈述，本院认定事实如下：2020年9月23日，原告刘强作为乙方与被告蕴鸥公司作为甲方签订了《重庆市商品房买卖合同》。该合同约定：甲方将其开发修建的位于重庆市潼南区XX街道办事处XX大道X号“XX·XX公园”X幢X-附X房屋以预售的方式出让给乙方。双方还约定：乙方所购房屋的建筑面积为31.61平方米，总成交金额为463954元；付款方式为一次性付款。该合同第七条“交房期限及交付条件”载明：“属预售商品房的，甲方应当在2020年5月30日前，依照国家和地方的有关规定，将已进行建设工程竣工验收备案登记的商品房交付乙方使用。本商品房交付时应符合以下条件：本商品房已通过竣工验收备案登记，取得了《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》。”该合同第九条“甲方逾期交房的违约责任”载明：“除本合同第七条约定的遭遇不可抗力情况外，甲方如未按合同约定的期限将该商品房交付乙方使用，按下列方式处理：（1）逾期在90日（含）之内，自本合同第七条约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之0.1的违约金，并于该商品房实际交付之日起30日内向乙方支付违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日后，乙方有权解除合同。乙方要求解除合同的，甲方应当自解除合同通知到达之日起30日内退还全部已付房价款及利息（按银行同期贷款利率计算），并按乙方已付款价款百分之0.1向乙方支付违约金。乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第七条约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之0.1的违约金，并于该商品房实际交付之日起30日内向乙方支付违约金。”合同附件四：补充协议第十条对房屋交付的补充约定：“双方确认：除原合同第七条第二款中所述“特殊原因”的情形外，发生下述情形之一的，出卖人可据实予以延期而无须向买受人承担违约责任……（3）法定传染病或其他重大流行性传染病流行导致的工期延长或逾期交房的；……（5）施工中因异常恶劣天气（日降雨量在50毫米以上的降雨……）导致工程的工期延长或逾期交房的。”。原被告于2020年9月23日签订的上述买卖合同系网签的备案合同，双方已于2020年5月30日前达成房屋买卖协议，原告已按协议约定于2020年5月30日交房前支付房款463954元。被告同意从合同约定的2020年5月30日交房时间届满的第二日起算逾期交房违约金。2019年8月7日，涉案房屋所在的53幢取得建筑工程施工许可证。2020年9月28日，涉案房屋所在的53幢取得竣工验收备案登记证，竣工验收时间为2020年9月23日。被告于2020年12月28日向原告送达了接房通知书，原告已接房。重庆市潼南区气象局出具《天气实况证明》，载明：经查询，2018年3月12日-2020年12月28日，潼南区日降雨量大于等于50毫米的天数共计13天，即2018年4月24日，2018年5月22日，2018年7月3日，2018年7月7日，2019年6月5日，2019年7月17日，2019年7月19日，2019年10月4日，2020年6月2日，2020年6月17日，2020年7月15日，2020年7月26日，2020年7月31日。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力；当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，原告刘强与被告蕴鸥公司签订的《重庆市商品房买卖合同》是双方的真实意思，不违反法律、行政法规的强制性规定，属有效合同，双方应当按照约定履行合同义务，如一方违约的，应当承担违约责任。关于逾期天数问题。本案中，双方约定房屋交付时间为2020年5月30日，虽签订备案登记合同落款时间是2020年9月23日，但被告同意从合同约定的2020年5月30日交房时间届满的第二日起算逾期交房违约金，被告在取得竣工验收备案登记证后于2020年12月28日通知原告接房，故被告逾期交房的违约期间为2020年5月31日至2020年12月28日，因被告未按约交付房屋，应当按照合同约定承担逾期交房的违约责任。庭审中，双方一致认可扣除疫情影响3个月，不违反法律规定，本院予以确认。关于扣除日降雨量大于等于50毫米问题，根据合同约定，施工中因异常恶劣天气（日降雨量在50毫米以上的降雨等）导致工程的工期延长或逾期交房的，被告无需承担违约责任，此约定为原、被告对房屋交付的补充约定，且日降雨量大于或等于50毫米即为暴雨，客观上会影响工程的施工，故符合施工期间的日降雨量大于或等于50毫米的天数应当在违约期间中予以扣除，但双方于2020年9月23日签订《商品房买卖合同》，对签订合同前的天气影响不应扣除，故扣除天数应为0天。本案逾期天数为2020年5月31日至2020年12月28日，即212天，扣除疫情3个月和天气影响0天，实际逾期天数为122天。关于违约金是否调整问题。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释[2003]7号）第十六条规定：“当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失的30%为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额。”。违约金是以补偿性为基础，以惩罚性为补充，约定的违约金过低，当事人提出调整的，应当根据履行合同的违约过错、损失大小等综合考量。本案中，被告存在逾期交房的违约行为，但原告未举示充分证据证明约定的违约金低于其损失数额，结合本案的具体情况，原告要求对违约金予以调整的诉讼请求，本院不予支持。原告逾期交房期间已付房款为463954元，故逾期交房违约金为566.02元（463954元×122天×0.01‰）。综上所述，依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百三十四条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释[2003]7号）第十六条，《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国民事诉讼法﹥的解释》第九十条规定，判决如下：一、被告重庆蕴鸥地产有限公司于本判决生效之日起十日内向原告刘强支付逾期交房违约金566.02元；二、驳回原告刘强的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费291.8元，减半收取145.9元，由原告刘强负担120.9元，由被告重庆蕴鸥地产有限公司负担25元。本判决为终审判决。审 判 员 徐旭二〇二一年六月十七日法官助理 梁应书 记 员 屈缋