湖南省郴州市北湖区人民法院民 事 判 决 书（2021）湘1002民初704号原告：湖南鑫威门业有限公司，住所地湖南省衡阳县西渡镇阳古村衡源路阳古社区肖冲组。法定代表人：刘伟，系该公司总经理。委托诉讼代理人：肖磊，湖南居安律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨杰程，湖南居安律师事务所律师。被告：郴州志诚房地产开发有限公司，住所地湖南省郴州市北湖区燕泉街道青年大道49号五岭新天地二期6A01房。法定代表人：刘佳燕，系该公司董事长兼总经理。委托诉讼代理人：周勇，湖南天地人（郴州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：梁钰，湖南天地人（郴州）律师事务所实习律师。原告湖南鑫威门业有限公司（以下简称鑫威门业公司）与被告郴州志诚房地产开发有限公司（以下简称志诚公司）承揽合同纠纷一案，本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告鑫威门业公司的委托诉讼代理人肖磊，被告志诚公司的委托诉讼代理人周勇、梁钰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告鑫威门业公司向本院提出诉讼请求：1.判决被告向原告支付货款435755元；2.本案诉讼费用由被告承担。被告志诚公司答辩要点：1.鑫威门业公司没有按照设计图纸施工，实际安装的防火门没有一扇是符合设计图纸规格，故鑫威门业公司安装的防火门不符合合同约定，应当依法予以扣减价款；2.根据双方签订的定制合同，计价面积应为设计图纸设计的防火门面积2138.94㎡（庭审中经双方确认设计图中的防火门面积应为2150.78㎡），加上地下室防火门实际施工面积81.62㎡；3.鑫威门业公司没有按照合同约定时间完成防火门安装，按合同约定每逾期一天罚款5000元，该费用应予以扣减。查明的事实经双方当事人举证质证，以及庭审诉辩，本院认定以下案件事实：一、2018年8月22日，志诚公司作为甲方，鑫威门业公司作为乙方，签订《加工定制合同》，合同主要约定：乙方根据甲方永兴顺安小区工程需要，按甲方提供设计图纸的规格、型号在乙方公司生产基地为其定制、加工钢木质防火门，面积约为1200㎡，单价为306元/㎡，含税；具体型号、规格要求、数量按设计图纸为准，平框为红色，配套生产；乙方生产周期结束后交货至永兴工地，如甲方未按合同约定支付款项和遇施工挡道等情况，需经双方确认，工期顺延；乙方负责产品运输和安装，安装所需的水、电、河沙水泥、垂直运输等，无现场施工配合费；面积计算方法：防火门面积结算按甲方建筑设计图示尺寸计算平方量，单樘管门井小于1.0㎡按照1.0㎡计算；货运至工地之日，甲方付60%货款之日起40天内安装完毕，每超过壹天罚款伍仟元整，依次类推，累计结算扣除；付款方式：1、合同签订三日内甲方支付合同总金额的10%作为备料款。2、发货到工地，甲方支付至合同总金额的60%工程进度款给乙方。3、安装完毕后经现场管理人员及监理验收合格付35%，三个月内组织消防验收，验收合格后全部付清（如三个月后未组织消防验收视为验收合格处理），每付次款先开具16%的增值税专用发票方可付款；甲方未按本合同约定支付产品货款，乙方有权停工，停止供货，不交消防验收资料等措施，因此造成的责任和损失均由甲方承担。二、合同签订后，鑫威门业公司完成了案涉防火门的制作、安装工作。2019年12月21日，湖南泽宇物业顺安小区服务中心在《验收通知、确认函》上签署：“湖南泽宇物业服务有限公司工程部队顺安国际小区钢木防火门进行验收合格”的意见。案涉防火门于2019年12月25日正式交付使用。志诚公司共计向鑫威门业公司支付合同价款309967元。三、因原、被告双方对实际安装交付的钢木质防火门的面积存在较大分歧，为查明事实，2021年4月20日在本院协调下，鑫威门业公司、志诚公司各自指定人员到永兴顺安国际小区对安装的防火门实际面积现场进行测量、核对，2021年4月28日，双方指定人员在《顺安国际明细》上签字确认了实际安装防火门的面积，总计为2270.41㎡（含地下室钢木质防火门面积81.78㎡）。另查明，根据原告提交的《永兴县顺安小区建筑施工图》，防火门设计面积为2150.78㎡（不包含地下室防火门面积）。判决的理由与结果本院认为，本案系承揽合同纠纷。鑫威门业公司、志诚公司签订的《加工定制合同》是双方当事人真实意思的表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按合同约定履行。（一）案涉防火门结算面积的问题。鑫威门业公司认为案涉防火门的结算面积应为双方现场核对确认的防火门面积2270.41㎡。志诚公司认为，根据《加工定制合同》的约定，防火门结算面积应按照设计图设计的面积2150.78㎡加上地下室实际安装的防火门面积81.78㎡，合计2232.56㎡予以确定。本案中，原告主张的防火门结算面积仅比被告主张的多37.85㎡，根据《加工定制合同》第七条“……单樘管井门小于1.0㎡按照1.0㎡计算。”在双方现场确认安装面积的《顺安国际明细表》中，小于1.0㎡按照1.0㎡计算的防火门超过300樘，如果这将部分门按实际尺寸计算面积的话，那么总面积实际并未超过志诚公司主张的防火门面积，故鑫威门业公司主张按照2270.41㎡作为防火门的结算面积，本院予以支持。（二）案涉防火门的规格是否不符合约定。志诚公司辩称，鑫威门业公司制作、安装的防火门规格与设计图纸设计的规格、数量完全不符，故应认定鑫威门业公司未按约定完成工作成果，价格应调低为270元/㎡。本院认为，防火门的制作需根据门洞实际尺寸制作，若完全按照设计图纸进行制作，可能出现制作的门与实际门洞尺寸不匹配的情形，导致无法实现合同目的。案涉防火门于2019年12月25日交付实际使用至今，庭审中志诚公司也并未提出安装的防火门存在尺寸不匹配的问题，故对志诚公司的上述辩称意见本院不予采信，防火门单价应按照合同约定的306元/㎡计价。鑫威门业公司根据约定及实际情况完成了防火门的制作、安装工作，履行了合同义务，志诚公司应当按合同约定付清相应价款，志诚公司应支付鑫威门业公司合同总价款为694745.46元（2270.41㎡×306元/㎡），扣除已支付的309967元，志诚公司尚欠鑫威门业公司384778.46元。（三）鑫威门业公司是否逾期安装。志诚公司辩称，鑫威门业公司存在逾期安装防火门的情形，应根据《加工定制合同》第八条承担违约责任，并抵扣相应货款。本案中，《加工定制合同》第八条约定的安装工期，是指货运至工地之日，甲方付60%货款之日起40天内安装完毕。现志诚公司已付合同价款仍不足60%，不符合《加工定制合同》第八条，鑫威门业公司应承担违约责任的情形，故志诚公司的该抗辩意见本院不予采信。另，志诚公司称根据《加工定制合同》第六条，安装防火门所需的水、电、河沙、水泥、垂直运输费用应由鑫威门业公司承担，但实际上均是志诚公司承担，成本预算费用为50200元，应抵扣相应货款。本案中，《加工定制合同》第六条“乙方负责产品运输和安装，安装所需的水、电、河沙水泥、垂直运输等，无现场施工配合费”该条款对安装所需的水、电、河沙水泥、垂直运输等产生的费用并未明确约定谁负担，且志诚公司也未提供证据证实上述费用的发生情况，故对志诚公司的上述辩称本院不予采信。综上所述，依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：一、限被告郴州志诚房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告湖南鑫威门业有限公司支付合同价款384778.46元；二、驳回原告湖南鑫威门业有限公司的其他诉讼请求。如被告郴州志诚房地产开发有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费7836.16元，财产保全费3020元，合计10856.16元，由原告湖南鑫威门业有限公司负担1271.16元，被告郴州志诚房地产开发有限公司负担9585元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省郴州市中级人民法院。审 判 长  骆晴蓉审 判 员  曾 军人民陪审员  王三元二〇二一年六月十日法官助理杨碧辉书记员李维附相关法律条文：《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付;工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。