广西壮族自治区防城港市防城区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）桂0603民初854号 原告：钟某韶，男，1986年2月25日出生，汉族，个体户，住广西钦州市钦南区。 原告：吴某惠，女，1991年11月8日出生，汉族，防城港市某某人民医院护士，住防城港市防城区。 被告：广西防城港市某某房地产开发有限公司，住所地防城港市防城区防城镇某某路某某住宅三楼，统一社会信用代码。 法定代表人：唐某色，该公司经理。 委托诉讼代理人：吴书茵，广西南港律师事务所律师。 委托诉讼代理人：黄丽莉，广西南港律师事务所律师。 原告钟某韶、吴某惠诉被告广西防城港市某某房地产开发有限公司（以下简称某某房地产公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2021年4月22日立案受理后，依法适用小额诉讼程序，公开开庭进行审理。原告钟某韶，被告某某房地产公司的委托诉讼代理人吴书茵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告钟某韶、吴某惠向本院提出诉讼请求：1.判令被告在建设、施工、监理、设计、勘察五方验收合格后七日内交付位于防城区；2.被告应按双方签订《商品房买卖合同（预售）》（合同编号：ＦＣＧ2018081703）的合同第十二条逾期交付责任规定向原告按日计算支付全部房价款万分之一的违约金，违约金计算日期起止为2020年1月1日至2021年4月15日，共470日，违约金共计19740元；3、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2018年12月8日，原告与被告某某房地产公司签订《商品房买卖合同（预售）》（合同编号：ＦＣＧ2018081703），合同约定：原告以421295元的价格购买被告开发的防城区，被告应按《商品房买卖合同（预售）》第十一条约定于2019年12月31日之前将验收合格的商品房交付原告使用，截止起诉之日被告仍未按合同约定向原告交付该商品房。 被告某某房地产公司辩称，延期交房是事实，开发商肯定不希望延期交房增加人工、材料的成本，导致项目的亏损；因天气等因素导致整个施工工期后延，而后延期间遇到新冠疫情，被告很多工人及主要管理人员均是外省人员，各地区对于疫情防控的不同导致被告根据政府的文件逐步符合复工要求进行复工，由法庭依法予以认定扣除合理时间，被告也在积极进行五方验收的手续办理，争取在6月份交付房屋。 本院经审理认定事实如下：原告吴某惠于2018年11月13日向被告某某房地产公司支付定金20000元，2019年2月25日支付房款111295元，被告向原告分别开具收款收据。2018年12月8日，原告钟某韶、吴某惠与被告签订《商品房买卖合同（预售）》（合同编号：ＦＣＧ2018081703），原告购买被告位于防城区，单价为3694.6元／㎡，总价款为421295元。合同第七条约定买受人应当在2018年12月8日前支付首期房价款131295元，占全部房价款的31.16%，余款290000元向防城港市防城区信用社合作联社防城信用社申请贷款支付。第十一条约定出卖人应当于2019年12月31日前向买受人交付该商品房。第九条约定该商品房经建设、施工、监理、设计、勘察五方验收合格，但如下特殊原因，除双方协商解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期交房，出卖人不承担责任：1.遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起告知买受人的；2.因国家有关法律、法规、政策改变、或者政府限制性行为而导致工期延误的；3.因政府部门通知停工原因影响施工工期的；4.非因出卖人原因，一周内停水停电超过8小时（每小时计算一天，不足8小时按8小时计算）的；5.恶劣天气（如暴雨、台风）导致无法施工，工期受影响的……。合同第十二条约定除不可抗力外，逾期在720日内，自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金。逾期超过720日，买受人有权解除合同。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金。截止至2021年4月15日，被告未将涉案商品房交付给原告。 另查明，防城港市气象局气象信息服务中心提供的气象资料显示，从2018年12月8日签订案涉商品房之日起至2019年12月31日合同约定交房之日止，防城港市暴雨及台风以上天气天数共有16天。2019年3月4日，防城港北投水务有限公司停水通知显示，计划对防城区防钦路（三官学校路口右边）主管开口接水，施工时间为2019年3月5日9:30至12:00，施工期间会导致三官学校路口右边直上300米住户等用户用水产生影响。防城港市防城供电局计划停电公告显示，2019年4月2日8时30分至11时30分计划在三官坑学校及附近一带停电。 以上事实，有原告提供的原告身份证、商品房买卖合同、收款收据，被告提供的象资料咨询、停水通知、停电公告、复工通知、东城益嘉8#楼受天气、政策及疫情影响停工天数统计表及双方当事人在庭审过程中的陈述在案佐证，本院予以确认。 本院认为，合法的商品房买卖合同关系受法律保护。原告钟某韶、吴某惠与被告某某房地产公司于2018年12月8日签订《商品房买卖合同（预售）》是双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按合同约定全面履行各自义务。原告钟某韶、吴某惠已依据合同约定将案涉商品房首期房价款支付给被告某某房地产公司，余款通过银行按揭贷款方式支付，履行了合同约定的付款义务。但被告未按合同约定日期交付案涉房屋，已构成违约，被告应依据合同约定，继续向原告履行房屋交付义务并向自交付期限届满之次日起至实际交付之日止，向原告支付违约金，故原告请求被告支付逾期交房违约金，本院予以支持。 根据合同约定，被告应于2019年12月31日前将符合该合同约定条件的案涉房屋交付原告。被告并未提交证据证明案涉房屋取得竣工备案且符合合同约定的其他交付条件，应当由被告承担举证不能的法律后果。截止本判决作出之日，案涉房屋未取得竣工备案，不符合法定交付条件，在事实上不具备交付原告使用的可能性，经法庭释明，原告变更请求被告在建设、施工、监理、设计、勘察五方验收合格后七日内交付案涉房屋，本院予以支持。 关于被告主张扣除受恶劣天气及受新冠疫情影响施工的相应天数的问题。原、被告双方在合同中约定遭遇不可抗力或因恶劣天气（暴雨、台风）原因影响施工导致工期延误，导致房屋无法按时交付的，出卖人可据实予以延期，无须承担逾期交付的违约责任。逾期交房时间应扣除恶劣天气天数。合同签订后至合同约定交房之日期间暴雨及台风以上天气16天、停水2.5小时、停电3小时按8天计算共24天应当予以扣除。但对于发生2019年12月31日合同约定的交房之日后的不可抗力事项，根据《中华人民共和国民法典》第五百九十条第二款的规定“当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任”，而2018年12月8日前双方尚未签订合同，故均不应扣减。 关于逾期交房违约金的计算问题。合同约定买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房款的万分之一违约金，故涉案商品房的逾期交房违约金应当以房价总款421295元为基数计算。原告主张违约金计算至2021年4月15日，本院予以支持。合同约定涉案商品房应在2019年12月31日前交付，从逾期交房之次日起至2021年4月15日，共被告逾期交房470天，扣除因暴雨及台风以上天气天数、停水停电天数，故违约金计算为421295元×0.01%/天×(470-24)天=18789.76元。 综上，依照《中华人民共和国民法典》第五百零二条、第五百零九条、第五百七十七条、第五百九十条第二款之规定，判决如下： 一、被告广西防城港市某某房地产开发有限公司在建设、施工、监理、设计、勘察五方验收合格后七日内向原告钟某韶、吴某惠交付位于防城区； 二、被告广西防城港市某某房地产开发有限公司向原告钟某韶、吴某惠支付逾期交房违约金18789.76元。 上述给付款项，义务人应于判决生效之日起十日内履行完毕，逾期则加倍支付迟延履行期间的债务利息；权利人可在本案生效判决规定的履行期间最后一日起二年内，向本院申请执行。 案件受理费294元，减半收取147元，由被告广西防城港市某某房地产开发有限公司负担。 本判决为终审判决。 审 判 员 陈家恩 二〇二一年六月二十八日 法官助理 李华标 书 记 员 吴玉莹 附相关法条： 《中华人民共和国民法典》 第五百零二条依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。 依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的，对方可以请求其承担违反该义务的责任。 依照法律、行政法规的规定，合同的变更、转让、解除等情形应当办理批准等手续的，适用前款规定。 第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。 第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。 当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。