文书内容江苏省无锡市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）苏02民终2020号上诉人（原审被告）：杭州欧林整体家居有限公司，住所地浙江省杭州市西湖区宝石二路1-1号、1-2号10幢二楼。法定代表人：王益民,该公司总经理。委托诉讼代理人：徐诗豪，浙江三道律师事务所律师。委托诉讼代理人：黄延，浙江三道律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：无锡市百达建设发展有限公司，住所地江苏省无锡市鸿桥路801-1102。法定代表人：孙旭峰，该公司总经理。上诉人杭州欧林整体家居有限公司（以下简称欧林公司）因与被上诉人无锡市百达建设发展有限公司（以下简称百达公司）装饰装修合同纠纷一案，不服无锡市新吴区人民法院（2020）苏0214民初1827号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年3月30日受理后，依法组成合议庭进行了审理，本案现已审理终结。欧林公司上诉请求：撤销一审判决，依法改判或发回重审。事实和理由：1.案涉工程系百达公司与案外人严国珠共同委托其与案外人杭州饰百秀别墅设计有限公司（以下简称饰百秀公司）进行的施工，分别签署了智能机电工程装饰施工合同和智能机电隐蔽及土建改造施工合同，虽然是分别签署，但是统一施工，且内容有交叉。鉴于系共同委托，因此在合同解除后认定应退还款项时，应充分考虑严国珠拖欠饰百秀公司的土建工程款。从履行情况看，百达公司、严国珠拖欠饰百秀公司260752元未付。2.饰百秀公司按约交付了设计图纸，但因百达公司和严国珠未履行改造备案义务，涉嫌违建而被城管要求停工，导致拖延了近两年才完工，增加了其和饰百秀公司的建设成本。为此，其和饰百秀公司重新进行设计修改，但百达公司和严国珠在未经其和饰百秀公司的同意之下，擅自委托第三方进场施工，导致其和饰百秀公司客观上无法继续施工。因此，百达公司构成违约，应向其和饰百秀公司承担违约责任，并赔偿实际损失。百达公司二审未作答辩。百达公司向一审法院提出诉讼请求：确认双方签订的《欧林国际定制整体精装项目合同》于2018年12月23日解除，欧林公司向百达公司返还工程价款348265元。一审法院经审理查明：2016年12月28日，甲方（委托方）百达公司与乙方（施工方）欧林公司签订《欧林国际定制整体精装项目合同》1份，约定百达公司委托欧林公司进行231号房屋的装饰施工，施工内容为双方认定的《智能隐蔽机电资金规划》列项内容为基准，以及乙方在施工过程中以上述资金规划为施工内容的精装放样图，承包方式为在装饰施工内容范围内包工包料、包质量、包安全、包文明施工，由欧林公司设计。工期为180天，在甲方确定工作面移交之日7天为开工时间，至2017年5月竣工，如甲方无法如期移交，则按甲方工作面正式移交之日起计算工期，合同工期相应顺延。总价款为348265元，工程过程中双方提出调整变更的，经双方共同确认后按实增减。付款方式为合同签订生效后甲方支付总价款的35%，布管安装后支付总价款的30%，穿线安装后30%，安装调试经甲方验收合格后支付尾款5%……合同签订后，百达公司于2017年1月13日向欧林公司支付231000元，于2017年4月26日支付117265元，合计348265元。但合同约定的施工内容未实际开工。2016年12月28日，甲方（委托方）严国珠与乙方（施工方）饰百秀公司签订《整体精装项目合同》1份，约定由严国珠委托饰百秀公司进行231号房屋的土建装修改造，工程期限为180天，至2017年5月竣工，总价款1345920元，工程过程中双方提出调整变更的，经双方共同确认后按时增减。附有《231号房屋土建改造资金规划表》，载明施工项目具体内容。自2019年1月起至2019年6月间，严国珠与欧林公司的项目负责人许丽敏就231号房屋的装修施工问题通过微信进行了沟通。微信沟通过程中，严国珠于2019年1月31日发送了补充协议1和补充协议2，双方就上述补充协议1和补充协议2的文本有过多次的修改并相互发送，其中补充协议2均包含“甲方为百达公司，乙方为欧林公司，丙方为饰百秀公司，包含案涉《欧林国际定制整体精装项目合同》于2019年1月30日终止，欧林公司返还百达公司已支付的348265元，其中部分款项用以支付严国珠应向饰百秀公司支付的土建部分工程款等”内容。但双方最终未予签署，微信聊天中也未有明确达成一致的内容表述。2019年6月26日，百达公司向无锡市滨湖区人民法院（以下简称滨湖法院）提起诉讼，要求判令解除双方当事人签订的《欧林国际定制整体精装项目合同》并要求返还工程价款、支付违约金等。2019年8月11日，欧林公司与饰百秀公司共同落款向百达公司、严国珠寄送《回复函》1份，要求百达公司和严国珠明确百达公司支付的348265元所针对的工程项目，不同意严国珠关于土建工程的结算审核要求，并要求严国珠支付土建工程的尾款等。另查明，231号房屋未办理不动产权登记，商品房买卖合同上载明的该房屋买受人为李胜。上述事实，有当事人陈述、《欧林国际定制整体精装项目合同》、付款凭证、《231号房屋智能隐蔽工程整体资金规划汇总表》《整体精装项目合同》《231号房屋土建改造资金规划表》、许丽敏与严国珠的微信聊天记录、《回复函》《商品房买卖合同》等证据在卷佐证。一审中，欧林公司提供《土建质量验收标准》1份，用以证明饰百秀公司承建的231号房屋土建工程部分已经完工并在2018年12月15日经严国珠验收合格，此后严国珠、百达公司均未按约交付工作面，双方不可能在2018年12月23日达成解除合同的共识。经质证，百达公司仅认可该表上监理沈金荣的签字，对于其他的手写内容真实性均不予认可，并认为根据沈金荣及无锡智邦工程咨询有限公司（以下简称智邦公司）出具的情况说明，沈金荣只是对已完成工程的质量进行确认，但对工程量是否满足合同约定、是否符合业主要求未进行过确认，最终的工程验收必须由业主进行确认，情况说明同时载明饰百秀公司2018年12月23日正式撤场。百达公司提供智邦公司及该公司派驻在案涉装修现场进行工程质量监督的监理沈金荣分别出具的情况说明各1份予以证明。经质证，欧林公司均不予认可，认为情况说明的出具方智邦公司及沈金荣均未到庭接受质询，不应予以采信。仅就情况说明载明的内容看，沈金荣自认其在231号房屋施工项目的工作内容系工程质量监督、工作造价咨询服务，与《土建质量验收标准》其作为验收人签字的内容相符，足以说明沈金荣有权也如实在该表中记录了当时工程的实际状况。一审法院认为：本案中，双方当事人对于案涉《欧林国际定制整体精装项目合同》解除并无争议，争议在于合同解除的时间如何确定，应当确定为百达公司向滨湖法院提起诉讼的时间即2019年6月26日。首先，百达公司主张合同解除的时间为2018年12月23日，但双方当事人均未有在该时间作出过解除合同的意思表示。即使如百达公司所言，饰百秀公司在该时间就231号房屋土建工程撤场，但该行为并不足以认定欧林公司作出了解除合同的意思表示。其次，虽然严国珠与许丽敏的在微信中往来多份补充协议2，均载明案涉《欧林国际定制整体精装项目合同》于2019年1月30日解除的内容，但双方当事人对于该补充协议2的全部内容并未达成一致意见，更未实际签署，说明双方当事人并未就解除合同所涉事宜协商一致。在此情况下，不能仅截取文本中的某些内容片段来认定双方已达成了解除合同的合意。第三，百达公司在向滨湖法院提起诉讼时，其提出的诉讼请求为要求判令解除案涉《欧林国际定制整体精装项目合同》，是在双方当事人就合同解除事宜协商无果后，百达公司明确向欧林公司作出解除合同的意思表示，现欧林公司同意以该时间作为合同解除的时间，并无不当，故案涉《欧林国际定制整体精装项目合同》应确定为2019年6月26日。因双方当事人均确认该合同并未实际施工，故合同解除后，欧林公司应将百达公司已支付的工程价款348265元返还百达公司。至于双方当事人各自认为对方存在违约行为并应承担相应违约责任，可由双方当事人各自依法另行主张权利。综上，该院依照《中华人民共和国合同法》第九十七条之规定，作出判决：一、百达公司与欧林公司于2016年12月28日签订的《欧林国际定制整体精装项目合同》于2019年6月26日解除；二、欧林公司于判决发生法律效力之日起十日内返还百达公司已支付的工程款348265元；三、驳回百达公司其他的诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费6523元（此款已由百达公司预交），由欧林公司负担（百达公司要求其预交的案件受理费6523元由欧林公司向其直接支付，不要求法院退还，由欧林公司在判决发生法律效力之日起十日内直接向百达公司支付）。二审中，双方对一审查明的事实均无异议，亦无新证据提供，本院对一审查明的事实予以确认。本院认为：百达公司与欧林公司就智能隐蔽机电工程签有装修合同，百达公司向欧林公司支付了348265元装修款，但该合同约定的施工内容实际并未履行，现装修合同予以解除，欧林公司应当向百达公司返还已收取的348265元。虽然严国珠与饰百秀公司就土建装修改造工程亦签有合同，但两合同的签订主体、施工内容并不相同，两合同在法律上相互独立。无论是否同时签订、统一施工，严国珠与饰百秀公司之间的合同争议并不影响本合同解除后的款项退还处理。至于欧林公司所称因百达公司擅自委托第三方施工而构成违约及赔偿损失问题，因欧林公司未在一审中提起反诉，故本案中不予理涉，可由当事人另行处理。综上，欧林公司的上诉意见缺乏依据，本院不予支持。原审判决正确，依法应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费8092元，由上诉人欧林公司负担。本判决为终审判决。审判长  林中辉审判员  李 杨审判员  景 鑫二○二一年六月二十八日书记员  程夫栎