河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）豫01民终7369号上诉人（原审被告）：河南康广房地产有限公司。法定代表人：曹军领，该公司执行董事。委托诉讼代理人:校胜杰,男，该公司员工。委托诉讼代理人:路小洒,女，该公司员工。被上诉人（原审原告）：许培资，女，1985年10月19日出生，汉族。委托诉讼代理人：白海川，北京观韬中茂（郑州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：林芝玲，北京观韬中茂（郑州）律师事务所律师。上诉人河南康广房地产有限公司（以下简称康广公司）因与被上诉人许培资房屋买卖合同纠纷一案，不服河南省郑州高新技术产业开发区人民法院（2021）豫0191民初6485号号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年6月16日立案后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用第二审程序，由审判员独任审理，于2021年6月21日公开开庭审理了本案。上诉人康广公司的委托诉讼代理人校胜杰，被上诉人许培资的委托诉讼代理人白海川、林芝玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。康广公司上诉请求：1.依法撤销原审判决第一项,改判为康广公司无需向许培资支付逾期交房违约金;2.本案一审、二审诉讼费用由许培资承担。主要事实与理由:一、一审法院认定事实不清,康广公司已在合同约定的交付期限之前向许培资履行了交付义务,因自身原因未收房,按照购房合同第十一条约定房屋已视同交付,康广公司不存在逾期交房情形。另外,康广公司交付的房屋自始至终具备居住使用条件,并未影响双方合同目的的实现。1.购房合同约定的交付期限为2019年9月30日前,一审法院已查明康广公司在合同约定的交付期限之前向许培资履行了交付通知义务,在购房合同内容合法有效的前提下,一审法院应对双方合同履约情况进行全面审查,而不应仅仅依据涉案房屋取得竣工验收备案表时间晚于交房时间就认定康广公司逾期交房,进而按照日万分之一标准判决康广公司支付逾期交房违约金。2.康广公司在集中交付之后取得《竣工验收备案表》的行为并未给许培资造成损失,应酌情减免上诉人的违约责任。康广公司在2019年9月25日前向许培资邮寄交付通知书,并且涉案房屋在2019年9月24日已经五大质量责任主体验收合格,并最终取得《竣工验收备案表》,康广公司不存在逾期交房的情形,即使认定康广公司违约,也应酌情减免康广公司的违约责任,按照日万分之一标准计算对康广公司显失公平。3.一审法院以《竣工验收备案表》取得时间计算逾期交房违约金显失公平。二、康广公司一直在善意履约,施工过程中努力克服大气污染防治、扬尘管控等停工政策影响,在合同约定的交付期限之前向许培资交付经验收合格的房屋,履行交付义务,并且集中交付时大部分业主都已收房。即使认定康广公司违约,也应酌情减免康广公司的违约责任,不应再按照日万分之一标准计算逾期交房违约金,请求二审法院酌情给予调整。许培资辩称，一审判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，依法应予维持。1.康广公司以许培资按期缴纳涉案房屋物业费的行为推定其不构成逾期交房，没有事实和法律依据。涉案房屋直到2020年12月10日才取得建设行政主管部门竣工备案表，康广公司作为开发商对此明知，仍通知业主收房，明显属于违规交房，不属于有效交付，故依法应当承担合同约定的逾期交房的违约责任。许培资虽然按期缴纳了物业费，但并未实际收房。2.康广公司的逾期交房行为给许培资造成的损失是实际存在且显而易见的。康广公司辩称造成其逾期交房的原因系受大气污染防控、扬尘管控治理等政策影响，于情于理不符，根本不能成立。一方面，涉案商品房买卖合同订立在2018年，康广公司提供了2016年、2017扬尘管控治理等文件，说明其已能预见涉案房屋施工过程中所遇到的阻碍和延误，并纳入到交房日期中；另一方面，康广公司逾期交房行为主要体现在未在合同约定交房日期前向建设主管部门提交资料进行竣工备案，这并不会受大气污染防控、扬尘管控治理等政策的影响。许培资向一审法院起诉请求：一、判令康广公司向许培资按日支付逾期违约金为总房款2021015元的每日万分之一，时间自2019年9月30日至案涉房屋达到交房标准为止，截至2021年1月25日暂定为97412.92元；二、判令康广公司向许培资按总房款的日十万分之一支付产权初始登记违约金至完成初始登记为止，截止2021年1月25日暂计8508.47元；三、判令本案诉讼费、保全费、律师代理费等费用由康广公司承担。一审法院认定事实：2018年5月19日，许培资（××）与康广公司（出卖人）签订《商品房买卖合同》（合同编号：J180××××7034）一份，约定××购买位于郑州经济技术开发区××大街××、××联动大道以西、××、××以北××楼××单元××房，房屋价款总金额2021015元。出卖人应当在2019年9月30日前，将具备该商品房建设工程竣工验收合格，并向建设行政主管部门报送备案材料，取得建设行政主管部门竣工备案表等条件的商品房交付××使用。出卖人逾期交房不超过60日，自本合同规定的最后交付期限的第二日起至实际交付之日止，出卖人按日向××支付已交付房价款万分之0.5的违约金，合同继续履行。出卖人逾期超过60日后，××要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向××支付已交付房价款万分之1的违约金。出卖人应当在商品房交付使用后60日内，持办理权属登记需由出卖人提供的资料到产权登记机关备案。附件四合同补充协议第六条约定，出卖人应当在2019年11月30日前，将需要由其提供的办理房屋权属初始登记的资料报送郑州经济技术开发区房地产管理局。出卖人在约定时限内未报送上述申报资料或报送资料不齐未被房地产行政主管部门受理的，按日向××支付总房款的0.0001％违约金。许培资（××）与康广公司（出卖人）另行签订《康桥悦蓉园（洋房）商品房买卖合同补充协议》一份，第十二条约定：鉴于政府增设不动产管理局导致政府部门之间权限不清、职责不明办证时限延长等因素影响，合同第十五条及合同附件四约定的办证时限无法办理完成有关权属证书，现出卖人与××一致同意将《商品房买卖合同》第十五条及合同附件四第六条内容变更为出卖人应当在房屋交付使用后360日内，将需要由出卖人提供的办理房屋权属初始登记的资料报送郑州市住房保障和房地产管理局及郑州市不动产管理局。2018年6月5日、7月18日、8月25日，康广公司向许培资出具编号为01132900、01133200、01133510增值税普通发票三份，载明房地产预收款康桥悦蓉园住宅25号楼2单元18层1804，金额分别为611015元、20万元、121万元。2020年12月10日，涉案楼盘进行了竣工验收备案。康广公司提供不动产登记证书一份，写明2021年1月6日，郑州市自然资源和规划局向康广公司发给不动产权证一份，编号为豫（2021）郑州市不动产权第0002787号。权利人为河南康广房地产有限公司，房屋坐落：郑州经济技术开发区经南十二路136号25号楼2单元18层1804。一审法院认为，许培资与康广公司签订的《商品房买卖合同》系当事人的真实意思表示，其内容不违反国家法律和行政法规的强制性规定，系有效合同，应受法律保护。康广公司在取得竣工验收备案表前通知许培资收房，许培资有权拒绝收房，由此产生的迟延交付责任应由康广公司承担，迟延交付违约金计算至竣工验收备案之日。对于许培资要求康广公司支付逾期交房违约金的请求，原审法院支持88318.36元（以2021015元为基数按日0.01％自2019年10月1日起计算至2020年12月10日止）。康广公司未提供证据证明其将办理房屋权属初始登记的资料报送郑州经济技术开发区房地产管理局的日期，应承担相应的不利后果，原审法院按不动产权证的颁发日期计算其报送日期。许培资与康广公司另行签订的《康桥悦蓉园（洋房）商品房买卖合同补充协议》，对办理房屋权属初始登记的资料报送时间作出了变更约定，对于许培资要求康广公司支付产权初始登记违约金的请求，原审法院支持210.19元（以2021015元为基数按日0.0001％自2020年9月25日起计算至2021年1月6日止），表述为逾期报送产权首次登记资料违约金。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决：一、河南康广房地产有限公司在判决生效后十日内向许培资支付逾期交房违约金88318.36元；二、河南康广房地产有限公司在判决生效后十日内向许培资支付逾期报送产权首次登记资料违约金210.19元；三、驳回许培资的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2418元，减半收取计1209元，由许培资承担203元，由河南康广房地产有限公司承担1006元。本院二审期间，康广公司提交了以下新证据：2016年-2019年悦蓉园扬尘治理天数统计、关于全市安置房建设有关情况的汇报、监理合同、监理日志，证明涉案项目因受扬尘管控停工政策要求停工392天，涉案项目监理日志记录的停工天数是264天，依据购房合同补充协议附件四第8条第12款的约定，康广公司可以顺延交付时间，涉案房屋各项竣工验收备案手续办理时间也应予以顺延，康广公司不应承担逾期交房违约责任。许培资发表质证意见称：对于2016年至2019年扬尘治理天数统计有异议，为康广公司单方统计制作，不具有客观性和真实性，合法性也有异议，无任何第三方机构的公证认可。本院对一审查明的相关事实予以确认。本院认为，本案的争议焦点为：康广公司以大气污染防治、扬尘管控等停工政策影响为由，要求酌减违约金，是否具有相应的事实和法律依据。涉案商品房买卖合同订立于2018年，根据康广公司提供的2016年、2017年扬尘管控治理等文件，康广公司作为房地产开发商，在订立合同时应能预见涉案房屋施工过程中遇到此类妨碍施工的事件，并将其影响纳入到交房日期中考虑。且原审中康广公司并未以大气污染防治、扬尘管控等停工政策影响为由，提出抗辩；根据其二审新提供的有关证据，鉴于其主张涉案项目因受扬尘管控停工政策要求停工的天数，与涉案项目监理日志记录的停工天数不一致，不足以认定政府管控措施对案涉房屋施工实际影响的天数，故对康广公司的该项上诉主张，本院不予支持。综上所述，河南康广房地产有限公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费2012元，由上诉人河南康广房地产有限公司负担。本判决为终审判决。审判员  刘平安二〇二一年六月二十二日书记员  徐若莹