河南省中牟县人民法院民 事 判 决 书（2021）豫0122民初4061号原告：王双健，男，1994年1月8日出生，汉族，住河南省中牟县。被告：河南怡德居装饰工程有限公司，住所地河南自贸试验区郑州片区（郑东）黄河东路89号11号楼东2单元7层77号附1号，统一社会信用代码91410100MA44KE7503。法定代表人：袁鹏飞，执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：袁亚楠，女，公司员工。委托诉讼代理人：崔红艳，女，公司员工。原告王双健与被告河南怡德居装饰工程有限公司（以下简称怡德居公司）装饰装修合同纠纷一案，本院立案后，依法适用小额诉讼程序，公开开庭进行了审理。原告王双健，被告怡德居公司委托诉讼代理人袁亚楠、崔红艳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。王双健向本院提出诉讼请求：判令被告赔偿因其单方违约对原告造成的经济损失50000元，并对装修的材料即电路、水路、灯具进行维护维修。事实和理由：原、被告于2021年1月9日签订施工合同，合同内约定2021年2月9日完工共计31天（承包工程地址泰安街商都大道交叉口麦浪世界KTV旁承包金额109000元）。期间承包方法定代表人袁鹏飞因个人问题接受相关部门的调查无法联系到，导致工期延后至今，期间袁鹏飞姐姐袁亚楠陆续施工至工程的一半不到，原告严格按照合同内容积极配合，工程款分两次支付给被告79000元整。2月19日大年初八，袁亚楠单方面通知解除合同，施工无法继续，给原告造成巨大损失。怡德居公司辩称，一、原告违反合同约定，构成违约。2021年1月9日，原、被告签订《怡德居装饰施工合同》，约定：“乙方（怡德居公司）对甲方（王双健）位于中牟县商都路与××街交叉口麦浪KTV后自建房16间房屋装饰装修；合同总价款109000元。合同签订开工甲方支付乙方装修款55000元，水电暖、瓷砖或地面完工，木工上场，支付乙方装修款49000元，项目完工付清下余5000元装修款。甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，同时，甲方每迟延误一天应向乙方支付工程造价的1%滞纳金。”合同签订后，被告即进场施工，原告违反合同约定，仅支付被告首付款49000元（本应支付55000元）。被告地面完工、木工上场，原告再次违约，仅支付被告30000元（本应支付49000元）。经被告多次催要，原告拒不支付。原告的行为构成严重违约。二、原告的诉讼请求依法不能得到支持。原告拒不按照装饰合同约定履行支付装修款的义务，在与被告协商未果的情况下，私下另找其他装饰公司或工人将下余工程完工，应对被告承担违约责任。原告诉请要求被告承担违约责任的诉请没有事实基础，也无法律依据，其诉请依法不能得到支持。针对原告的违约行为，被告将另行提起诉讼，保护自己的合同权益。本院经审理认定事实如下：2021年1月9日，王双健（发包方、甲方）与怡德居公司（承包方、乙方）签订《怡德居装饰施工合同》，主要内容为：一、工程地址为泰安街商都大道交叉口麦浪世界KTV旁。施工内容详见合同附件《房屋装修工程施工报价单》和设计图纸。开工日期2021年1月9日，竣工日期2021年2月9日，工程总天数31天。二、工程价款109000元。五、1.甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的则工期顺延。2.如果因乙方原因而延迟完工，每日按合同造价的1%作为违约金罚款支付给甲方，累计不能超过合同工程造价的10%。六、甲方按照施工阶段分批次付款：1.合同签订开工，付合同总金额的50%，应付金额为55000元，首付款；2.水电暖、瓷砖或地面完工、木工上场，付合同总金额的45%，应付金额为49000元，中期款；3.包含项目完工，结清余款，应付金额为5000元，尾款。签订合同之日起，甲方向乙方支付合同金额的50%作为首付款，首付交齐，乙方方可进场施工。八、2.本工程自验收合格双方签字之日起，保修期自工程竣工甲方验收之日起基础项目保修为两年，水、电、防渗漏工程保修期为五年，全包工程主材项目保修期为两年。九、2.甲方未按合同规定支付工程款，乙方有权暂停施工。十、合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的10%作为违约金支付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应按照实际损失进行补偿……合同手写“赠：16个房间双开门吊柜”。合同落款部分，甲方处有王双健签字，乙方处有袁鹏飞、袁亚楠签字、怡德居公司盖章。2021年1月10日，怡德居公司进场施工。1月11日，王双健向怡德居公司支付49000元。1月24日，袁鹏飞向王双健发微信称自己出事了。1月28日，王双健向怡德居公司支付30000元。2月20日，袁亚楠通过微信向王双健催要下余中期款，王双健表示因工期逾期影响其营业，不同意支付，并要求怡德居公司尽快完工。王双健提供的其与袁亚楠2021年3月13日谈话录音显示，王双健称其系与袁鹏飞协商后支付首付款49000元；袁亚楠认可公司在工期方面违约，王双健支付中期款仅30000元系担心其公司不能继续施工，但认为王双健亦未按合同约定支付进度款。现王双健以怡德居公司违约为由，诉至本院。本案审理过程中，王双健陈述，其系与袁鹏飞协商后，支付首付款49000元。其知道袁鹏飞出事后，同意将工期延后，但双方未明确约定延期时间。其于2021年2月20日与怡德居公司协商尽快赶工，完工后一并支付余款，但怡德居公司称不付款不能继续施工。因其急于开业经营，便另找他人进行装修。怡德居公司员工于3月上旬称剩余装修干不了，3月13日向其催要尾款，并称付尾款之后可继续干，因其考虑到袁鹏飞的情况及该公司营运状况未同意。怡德居公司陈述，据袁鹏飞所述，王双健支付首付款时称自己限额5万元，要求留1000元，后实际支付4.9万元，剩余部分说过几天支付。双方协商时未明确约定延期时间。按照合同约定，公司对装修有两年质保，其同意对其施工的电路、水路、灯具进行维护维修。本院认为，依法成立的合同，自成立时生效。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，原、被告签订《怡德居装饰施工合同》，系当事人的真实意思表示，且不违反法律、法规的强制性规定，应为有效合同，各方当事人应按合同约定全面履行各自的义务。依照合同约定，工程总天数为31天，竣工日期为2021年2月9日。因被告法定代表人个人问题，原、被告协商工期延后，但均未明确延期时间，故被告应在合理期限内完工。结合双方当事人提交证据及当庭陈述，涉案装修工程直至三月中旬仍未完工，被告的行为已构成违约。被告的违约行为对原告造成一定经济损失，参照合同关于延迟完工违约责任的约定，原告可主张被告按合同工程造价的10%计算赔偿其款项10900元，原告主张经济损失过高部分，证据不足，本院不予支持。原告主张被告对装修材料即电路、水路、灯具进行维护维修，但未提供上述施工内容存在质量问题的证据。关于质保问题，涉案合同有约定且被告同意对装修工程进行维护维修，如有问题双方可另行协商解决。故，本院对原告的该项诉讼请求不予支持。被告辩称原告未按约定支付工程价款构成违约。分析认为，被告虽不予认可原告系与被告法定代表人协商后支付首付款49000元，但被告在收到款项后即正常进行施工，且未提供证据证明向原告催要过下余首付款。后因被告法定代表人个人问题，工期不断延长，在此情况下，原告要求在被告完工后一并向其支付下余款项并无不当。故，被告的抗辩意见，不能成立，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国民法典》第五百零二条、第五百零九条、第五百七十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告河南怡德居装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告王双健赔偿款项10900元；二、驳回原告王双健的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费525元，已减半收取，由被告河南怡德居装饰工程有限公司负担36元，由原告王双健负担489元。本判决为终审判决。审判员  张瑞颖二〇二一年六月二十一日书记员  朱彦昌