四川省高县人民法院 民 事 判 决 书 （2021）川1525民初972号 原告：肖月亮，男，1980年4月21日出生，汉族，住四川省高县。 被告：成都嘉宝嘉饰家装饰工程有限公司，住所地成都市武侯区高升桥东路2-6号A1栋2楼21号。统一社会信用代码91510107MA6B9H1J5G 法定代表人：张英，该公司总经理。 委托诉讼代理人：武韩平，该公司员工。 被告：四川艺盟天下装饰工程有限公司，住所地成都市金牛区玉居庵东路116号3楼83号附55号。统一社会信用代码91510106MA666BUX7P 法定代表人：赵雨，该公司经理。 委托诉讼代理人：阳友亮，四川仁卓律师事务所律师。 原告肖月亮与被告成都嘉宝嘉饰家装饰工程有限公司（以下简称：嘉饰家装饰公司）、四川艺盟天下装饰工程有限公司（以下简称：艺盟天下装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年5月14日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告肖月亮，被告嘉饰家装饰公司委托诉讼代理人武韩平、被告艺盟天下装饰公司委托诉讼代理人阳友亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 肖月亮向本院提出诉讼请求：1．要求解除原告与被告签订的《四川省家庭装饰装修工程施工合同》；2.要求二被告共同退还原告已付工程款98572元；3.要求二被告支付原告违约金67080元；4.要求二被告对装饰装修前期工程质量负责并做好后续收尾；5.本案诉讼费由二被告承担。事实和理由：2020年7月16日，原告与被告签订《家庭装饰装修工程施工合同》，约定由被告包工、包全部材料（简称：拎包入住）承包原告位于高县蓝广河畔1-2501住房装修项目，合同价款为17.2万元，工期为90个工作日。原告分四次向被告支付工程款，第一次合同签订当日支付40%即6.88万元;第二次隐蔽工程验收后3日内支付30%即5.16万元;第三次基础工程验收后3日内支付25%,即4.3万元;第四次竣工验收合格后5日内支付尾款5%即0.86万元。并约定合同签订后，要求解除合同或导致合同无法履行的，违约方向守约方支付工程造价10%的违约金。如果由于被告原因造成工期延误，每延误一日工期向原告支付工程总造价2‰的违约金。 合同签订后，被告于2020年7月16日进场施工，原告按合同约定按时支付了相关款项人民币13.2万元。2020年11月25日工程到期后，因被告原因未能完工，经原、被告协商后达成补充协议，被告承诺在2020年12月30日前完工，以后每延误一日工期双倍支付违约金。补充协议签订后，被告仍未按约定期限完工。从2020年12月23日起被告便一直停工，由此给原告造成损失。 被告嘉饰家装饰公司辩称，嘉饰家装饰公司未与肖月亮签订装修合同，不是案涉合同主体，未向肖月亮提供装修服务，嘉饰家装饰公司不是本案适格主体。 被告艺盟天下装饰公司辩称，1.案涉合同在肖月亮聘请新施工队进场后便已经解除；2.对肖月亮主张返还的工程款及支付违约金有异议。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2020年7月16日，肖月亮与嘉饰家蓝广河畔拎包入住中心、艺盟天下装饰公司签订《四川省家庭装饰装修工程施工合同》，约定艺盟天下装饰公司对肖月亮位于高县蓝广河畔1-2501房屋以包公、包全部材料方式进行装饰装修，工程造价为172000元（已结算为准），工程期限为90天。工程款支付方式为分四次支付，第一次在合同签订当日内支付首期款40%即68800元;第二次在隐蔽工程验收后3日内支付30%即51600,元;第三次在基础工程验收后3日内（油漆前）支付25%,即43000元;第四次在竣工验收合格后5日内支付尾款5%即8600元。合同签订后，合同单方无论何原因要求解除合同或导致合同无法履行的，应及时书面通知另一方。经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价10%的违约金。由于甲方（肖月亮）或乙方（艺盟天下装饰公司）原因致使工期延误，每延误一日工期由责任方向守约方支付工程总造价2‰的违约金。并对工程质量标准、验收和保修等进行了约定。 2020年12月2日，艺盟天下装饰公司对宜宾蓝广河畔拎包装修问题处理召开会议，并形成会议纪要，明确案涉工程在2020年12月30日前完工，并在补充协议上约定“由蓝广河畔拎包中心签约1栋1单元25—1号装修工地严格按照2020年12月2日会议纪要日期完工。若到时间没有顺利如期完工，将按照原合同的双倍违约金进行赔付”。 2020年5月30日，肖月亮向嘉饰家蓝广河畔拎包入住中心支付装修定金5,000元；2020年7月6日，肖月亮向嘉饰家拎包服务中心支付首期合同款65,800元；2020年9月28日，肖月亮向嘉饰家拎包服务中心支付中期合同款51,600元；2020年12月18日，肖月亮向嘉饰家拎包服务中心支付中期合同款10,000元，共计支付装修款132,400元。 2020年10月19日，艺盟天下装饰公司进场施工，施工日期为2020年10月19日起至2021年1月18日止。因艺盟天下装饰公司内部原因导致工程延误。2020年12月24日，肖月亮与艺盟天下装饰公司对案涉房屋装修事宜进行协商。协商内容为“……合同总价为172，000元；已支付130,400元……4.前期由于工程逾期问题，经双方协商，违约金赔付3,800元，在尾款里面抵扣。5.工程初步计划于2021年2月10日完成，若2月10日未完成，延期相应违约金由装饰公司承担。”艺盟天下装饰公司完成部分工程量后剩余部分工程至今未完成。肖月亮于2021年3月17日另行聘请新的施工队对案涉房屋进行施工。庭审中，肖月亮与艺盟天下装饰公司共同确认案涉工程未完成工程量的工程价款为50,331元。 另查明，艺盟天下装饰公司系案涉工程的实际施工人，系肖月亮支付装修款项的实际收款人。 本院认为，争议焦点一、原、被告双方签订《四川省家庭装饰装修工程施工合同》是否解除？争议焦点二、违约金计算期间如何计算？ 对于争议焦点一，依法成立的合同，受法律保护。肖月亮与艺盟天下装饰公司所签订的《四川省家庭装饰装修工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，且不违反法律法规的强制性规定，合法有效。双方当事人应当按照合同约定履行各自的义务。本案中，艺盟天下装饰公司在完成部分装修工程后擅自终止对剩余装修工程的施工，且肖月亮也另行聘请新的施工队对剩余装修工程进行施工，艺盟天下装饰公司的行为应视为其以自己的行为表明不履行合同，肖月亮据此主张解除合同，符合法律规定的解除合同的法定情形，本院予以支持。对于争议焦点二、本案因艺盟天下装饰公司的违约行为致合同解除，合同就违约金有明确约定，故艺盟天下装饰公司应依照合同约定承担违约责任。肖月亮与艺盟天下装饰公司在2020年12月24日协商确认案涉工程延期至2021年2月10日完成，对前期工程逾期产生的违约金确认为3,800元系双方真实意思表示，符合合同约定及法律规定；案涉工程工期延误后的违约金每日应按工程总造价即132,400元的2‰计算，计算期间为从双方新约定的工期到期后即2021年2月11日起计算至肖月亮另行聘请新的施工队对剩余装修工程进行施工之日即2021年3月17日止（132,400元×2‰×35天＝9268元）。关于肖月亮退还装修工程款的主张，本案艺盟天下装饰公司虽只完成了部分施工，但已完的部分工程已转化为劳动成果，且肖月亮与艺盟天下装饰公司在庭审中共同确认未完成工程量工程价款为50,331元，故艺盟天下装饰公司所应退还的款项为50,331元。 本案中与肖月亮形成合同关系的相对方为艺盟天下装饰公司，故根据合同相对性原理，合同的责任主体应为艺盟天下装饰公司。肖月亮主张嘉饰家装饰公司承担共同责任，肖月亮对其主张未提供证据予以证明，无事实依据，根据合同相对性原理，其主张亦无法律依据。故对其要求嘉饰家装饰公司承担共同责任的诉请，本院不予支持。对于肖月亮要求嘉饰家装饰公司和艺盟天下装饰公司对装饰装修前期工程质量负责并做好后续收尾的请求，不属于本案处理范围，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第二项、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款的规定，判决如下： 一、解除肖月亮与四川艺盟天下装饰工程有限公司于2020年7月16日签订的《四川省家庭装饰装修工程施工合同》； 二、四川艺盟天下建筑装饰工程有限公司在本判决生效之日起十日内退还肖月亮装饰装修款50,331元，支付违约金13,068元； 三、驳回肖月亮的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1,807元，由四川艺盟天下装饰工程有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省宜宾市中级人民法院。 审 判 员 李远强 二〇二一年六月二十四日 法官助理 凌 瑾 书 记 员 曹 倩