云南省南华县人民法院民 事 判 决 书（2021）云2324民初692号原告：王正林，男，1972年12月28日生，汉族，初中文化，农民，住云南省楚雄彝族自治州南华县。被告：高晓峰，男，1971年1月28日生，彝族，中专文化，居民，住云南省楚雄彝族自治州楚雄市。原告王正林与被告高晓峰建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年5月6日受理后，依法适用简易程序，于2021年5月25日公开开庭进行了审理。原告王正林、被告高晓峰均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告王正林向本院提出诉讼请求：1.请求法院依法判令被告支付工程款127400.00元；2.诉讼费由被告承担。事实与理由：2016年，被告承建南华县华香源有限公司和南华老高坝魔芋厂交界处挡土墻建设，但因工程出现质量问题，便请原告重新建设，约定工程款由被告支付。原告将挡土墻建设好后被告应支付原告工程款共计177400.00元，但被告称“暂无能力支付”，便于2016年9月9日向原告出具了一份《欠条》，内容“今欠有王正林魔芋厂工地工程款177400.00元，欠款人为高晓峰”。2016年11月，经被告同意，南华县华香源有限公司代付给原告40000.00元，还剩137400.00元未付。经原告多次催讨，被告分别于2018年1月18日向原告微信转账2000.00元、于2018年9月20日向原告微信转账5000.00元、于2019年11月2日向原告微信转账1800.00元、于2019年11月20日向原告微信转账1200.00元。截止今日，被告还欠原告工程款127400.00元未支付。经原告多次追讨，被告均以没钱为由拒绝支付。为维护原告的合法权益，特向法院提起诉讼，请求法院依法判决。被告高晓峰辩称，2014年我承包了南华县德源魔芋厂的厂区土石方工程，由于南华县德源魔芋厂厂区基础与华香源有限公司厂区基础存在高度差，由南华县德源魔芋厂与华香源有限公司厂都是民营企业，挡土墻没有合理的设计，又要从节约的角度出发，加上我管理的缺陷，挡土墻质量不合格，2014年10月份我对已经完工的挡土墻进行返工，总长106米的挡土墻有69米劳务是承包给原告王正林施工，返工挡土墻于2015年3月份完工。2016年6月，工程完工保修期一年期满，在支付工程尾款前，业主最后一次验收时，发现挡土墻靠山7米处有沉降裂缝，要求我将这个工程缺陷修复后才支付工程尾款。当时原告正在华香源有限公司搞施工，我就和原告商量，要求原告以沉降裂缝为中心总的宽度开口5米，高度2米，进行修复，原告认为开口5米，高度2米接缝几乎垂直，无法施工，要求上口宽10米，高度2米，底部5米，我同意了原告的方案，并且亲自指挥原告的挖机进行了2.5小时的开挖。量好底部宽度5米，厚度1.5米，交待好原告封口完工后通知我。2天后原告打电话给我说业主要求扩大开口，我在电话里告诉原告业主怎么要求，就怎么做，但量不要超得太多。没有想到我从德宏出差十多天回来，看到原告已经把106米的挡土墻开挖了只剩下靠公路的17米多的挡土墻了，而且下半部分变成了毛石混凝土。原本57.5立方就可以完成的修复工程，按当时谈好的170元每立方，变成了近40万的新建工程。我只认可我同间修复的9775.00元，其余的谁让原告施工的让原告找谁要。我之所以打了一个177400.00元的欠条是因为，当时在处理这件事的过程中原告多次纠集人员到南华县德源魔芋厂闹事，写欠条的当天原告纠集了十多名工人把我堵在南华县德源魔芋厂，经我和南华县德源魔芋厂协商后由该厂将应付我的工程尾款转付给原告，同时把结不清的177400.00元打成欠条后原告才放我走。后面四次微信转账给原告，是原告在电话中威胁我，为了我的人身安全有保障，我才向原告转的。综上所述，我拒绝支付原告提出的127400.00元不合法的工程款。原告针对其诉讼主张，向本院提供了以下证据：1.身份证复印件一份，欲证明原告的身份情况；2.《结算》条原件一份，欲证明在被告返工时雇请原告务工，结算劳务费为57980.00元；3.《欠条》原件一份，欲证明被告将第三次返工重建的工程承包给原告施工后汇同与之前欠原告劳务费（57980.00元），结算后被告应支付原告工程款177400.00元的事实；4.四次微信转账记录（于2018年1月18日转账2000.00元、于2018年9月20日转账5000.00元、于2019年11月2日转账1800.00元、于2019年11月20日转账1200.00元）打印件一份，欲证明被告欠条出具后，先后向原告转账共计金额10000.00元的事实。经质证，被告高晓峰对原告提交的证据均无异议，本院予以采信。被告高晓峰未向本院提供证据。根据庭审、质证和认证，本院确认本案法律事实如下：2014年被告承包了南华县德源魔芋厂的厂区土石方工程，工程完工后，由于所建的挡土墻工程质量不合格导致被告对于2014年10月份就完工的挡土墻工程进行返工。被告雇请原告对不合格的部分进行返工，该返工挡土墻于2015年3月份完工。经结算被告应支付原告劳务费57980.00元，被告于2015年5月13日向原告出具了《结算》一份。2016年6月，按约定一年保修期届满，在发包方最后一次对工程进行验收，准备支付工程尾款时，发包方在检查挡土墻时，发现工程仍存在问题，便要求被告再次进行修复。被告将需返工的工程承包给原告施工，但双方并未签订书面合同。原告按被告的指示对挡土墻进行施工，工程完工后经双方结算，加上原告与被告返工时欠原告的劳务费57980.00元，被告应支付原告劳务费、工程款共计177400.00元，被告于2016年9月9日向原告出具了欠条一份，内容为：“欠条，今欠有王正林魔芋厂工地工程款壹拾柒万柒仟肆佰元整，小写：177400.00元。此据，欠款人：高晓峰。2016年9月9日”。欠条出具后被告向原告四次微信转款共计金额10000.00元。扣除南华县华香源有限公司代被告支付的40000.00元，被告尚欠原告127400.00元未支付，经原告多次催讨被告拒不支付，故原告起诉至法院。本院认为，原、被告双方口头约定的建设工程施工合同，是双方当事人真实意思表示，且不违反法律规定，合法有效，双方均应全面履行各自义务。本案中，原告已按被告要求履行了义务，被告就应当支付原告工程款。现被告未全面履行付款义务，已属违约，应承担继续履行的付款义务。虽然被告辩称原告恶意扩大了工程量，对其扩大工程量的部分不应由其承担的意见，因原、被告双方并未对工程量进行过明确约定，且被告亦认可让原告按“业主要求做”，再者事后双方也进行了结算，故对其辩解意见，本院不予采纳。另外，对于被告陈述的其于2016年9月9日向原告出具的《欠条》及四次向原告微信转账10000.00元是受到原告的威胁所形成的意见，因未提供相关证据相佐证，故本院不予采信。本案中，原告所诉的工程款中包含有部分劳务费，因双方将其一并进行了结算，并总的出具了一份欠条，故本着司法为民，减少当事人诉累的原则，本院决定一并进行处理。综上所述，根据《中华人民共和国民法典》第四百六十九条第一款、第五百零九条第一款，第五百七十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：被告高晓峰于本判决生效后十五日内一次性支付原告王正林工程款人民币127400.00元。如果负有履行义务的当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2848.00元，适用简易程序审理，减半收取1424.00元（原告已预交），由被告高晓峰负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于楚雄彝族自治州中级人民法院。审判员  李玲萍二〇二一年六月四日书记员  戴安娜