广东省广州市白云区人民法院民 事 判 决 书（2021）粤0111民初11589号原告：广州梦之蝶文化发展有限公司，住所广州市白云区永平街道丛云路839号B座704号。法定代表人：焦忠敏。委托诉讼代理人：张军辉，广东红棉律师事务所律师。委托诉讼代理人：韦东晋，广东红棉律师事务所实习律师。被告：广州嘉颢特种玻璃有限公司，住所广州市白云区白云湖街黄石西路54号二楼201房。法定代表人：朱亚兰。委托诉讼代理人：杨伟琼，该公司员工。原告广州梦之蝶文化发展有限公司与被告广州嘉颢特种玻璃有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2021年4月12日立案后，依法适用小额诉讼程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人张军辉、韦东晋，被告的委托诉讼代理人杨伟琼到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告广州梦之蝶文化发展有限公司诉称：2020年12月8日，原告因店铺开业经营需要与被告签订销售合同，约定原告向被告购买总价38417.46元的定制玻璃等材料，被告于2020年12月15日交付平面玻璃，于2020年12月18日交付热弯玻璃。合同签订后，原告履行了付款义务，但被告未按约定履行按时交货义务。2020年12月17日，被告再次承诺于12月20日交付平面玻璃，但热弯玻璃交付时间待定。被告承诺的交付时间已超过约定的交付时间，导致原告需变更施工和装修，也无法如期开业，合同没有继续履行的必要。原告于2020年12月17日告知被告取消交付的产品并要求退还款项，但被告拒绝退款。因此，请求法院判令：一、被告向原告返还玻璃定制款19208.73元。二、被告支付定制款占用利息259元（按一年期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，从2020年12月15日起计算到实际清偿之日，利息加计50%）。三、被告承担本案诉讼费。被告广州嘉颢特种玻璃有限公司辩称：一、原告没有提供符合安装的场所场地。付款当日，被告派安装师傅上门测量尺寸，但发现原告没有提供符合安装的场所场地。二、原告拒绝签订约定生产协议。因无法测量尺寸，原告要求被告需按合同尺寸与图纸进行生产。但根据被告的经验，未经过实地测量，仅根据图纸生产，安装时多数会出现偏差，故被告提出签订约定生产协议，但遭到原告拒绝。为此，被告需在生产前反复核实图纸尺寸是否符合安装尺寸。因此，原告所谓的延期是由其自身造成的，原告以此要求解除合同不合理。三、涉案玻璃都是定制的，在合同签订后，安排生产过程中，原告以施工区域面积过小时为由取消部分玻璃，这让被告不敢直接按合同尺寸进行生产，需仔细核实图纸尺寸是否符合安装尺寸。四、根据合同约定，原告应该于2020年12月15日前付清全款，且被告要收到全款之后才交付第一批货物。但原告仅于2020年12月9日支付了50%的款项，之后一直催货却没有付款，没有履行自身的在先义务。总之，本次纠纷是原告首先违约造成的，应当由原告承担不利后果。被告在履行合同中一直积极解决问题，没有任何违约行为，不应承担责任。经审理查明：2020年12月，原告与被告联系，并告知其要定制一批玻璃用于公司开业展览。经过前期沟通并核对图纸，原告（买方，下同）与被告（卖方，下同）于2020年12月9日签订销售合同。合同约定，买方向卖方订购玻璃（含安装），价款共38417.46元；买方于2020年12月9日之前付款，付50%定金安排生产，付清尾款安排第一批交货；卖方在2020年12月15日交付平面玻璃，12月18日交付热弯玻璃。同日，原告向被告支付了19208.73元。被告于当日派员到达安装现场，但因现场原因无法测量尺寸，遂要求原告签订约定生产协议。原告称玻璃和弧度按图纸生产就行，被告也表示按图纸生产没有问题。2020年12月10日，原告要求取消一套玻璃，被告表示同意，并再次要求原告签订约定生产协议。原告回复称公司盖章走流程比较麻烦，上述协议不签也没有问题，并要求被告按图和合同进行生产。2020年12月15日，原告称等玻璃施工，并催促被告发货。被告表示先把U型槽运过去安装好，次日再运玻璃过去安装。2020年12月15日、16日，被告分二批向原告运送U型槽。2020年12月16日，原告多次询问玻璃的交付时间，并表示需要玻璃开工。被告称玻璃尚未生产，具体交付时间有待确认。2020年12月17日，原告再次追问交货时间，被告表示平面玻璃于12月20日号交货并安装，但未回应热弯玻璃的交付时间。原告表示延迟交货将导致12月20日无法开业，遂要求被告退款。被告则表示已开料生产无法退款。双方之后未能协商一致，故成讼。诉讼中，被告提交了销售订单、采购订单、销售单、收据，拟证实其因生产涉案产品支出了费用。经本院释明，被告表示无须在本案中处理已交付的货物。以上事实，有销售合同、银行电子回单、微信记录、通知函、回函、销售订单、采购订单、销售单、收据及当事人陈述等证据证实。本院认为：本案纠纷发生在民法典施行前，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款的规定，本案应当适用当时的法律即《中华人民共和国合同法》。原告向被告订购玻璃，双方签订了销售合同，该合同是双方真实的意思表示，内容未违反法律行政法规的效力性强制性规定，合同合法有效。根据销售合同的约定，被告应当于2020年12月15日向原告交付平面玻璃，于2020年12月18日交付热弯玻璃。但经原告多次催告，被告仍表示2020年12月20日才能交付平面玻璃，且热弯玻璃的交付时间也没有确定，其行为明显违反了合同的约定。因此，被告明知原告订购玻璃系用于开业经营，但仍迟延履行交付义务，致使原告的合同目的无法实现，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项的规定，原告有权要求解除合同。被告认为原告拒绝签订约定生产协议，取消部分玻璃以及未支付尾款导致迟延交货，责任在于原告，但双方在合同履行中已就无须签订约定生产协议而直接按图纸进行生产以及取消一套玻璃达成一致，且该情形亦不会对交货时间造成不利影响，这不能成为被告迟延交货的理由。对于未付尾款问题，原告已按合同约定于2020年12月9日支付首期款19208.73元。而且，在被告迟延履行且未确定实际交货时间前，原告未支付尾款不属于违约，这也不能成为被告迟延交货的理由。《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状。根据上述规定，原告要求被告返还19208.73元符合法律规定，本院予以支持。至于资金占用利息，结合原告的诉讼请求，本院按一年期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率从2020年12月15日起计至清偿之日。综上所述，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十二条之规定，判决如下：一、于本判决生效之日起七日内，被告广州嘉颢特种玻璃有限公司给付原告广州梦之蝶文化发展有限公司19208.73元及资金占用利息（利息按一年期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率从2020年12月15日起计至清偿之日）。二、驳回原告广州梦之蝶文化发展有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费143.34元，由被告广州嘉颢特种玻璃有限公司负担（原告广州梦之蝶文化发展有限公司预交的受理费本院无须退回，被告广州嘉颢特种玻璃有限公司于本判决生效之日起七日内迳付原告广州梦之蝶文化发展有限公司143.34元）。本判决为终审判决。判决生效后，负有履行义务的当事人必须依法按期履行判决。逾期未履行的，其不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本项内容在判决生效后即视为执行通知，违反本项通知的，人民法院在权利人申请执行立案或移送执行后，可立即采取强制执行措施，包括但不限于依法对相关义务当事人采取限制高消费、列入失信被执行人名单、罚款、拘留等，构成犯罪的，依法追究刑事责任。审判员  王家勇二〇二一年六月九日书记员  卓颖欣