北京市房山区人民法院民 事 判 决 书（2020）京0111民初16045号原告（反诉被告）：北京宏创恒杰展览展示有限公司，住所地北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街**-155。法定代表人：李石头，总经理。委托诉讼代理人：王常胜，北京慎衡律师事务所律师。委托诉讼代理人：剧亚蕊，北京慎衡律师事务所实习律师。被告（反诉原告）：维悦联动（北京）文化传媒有限公司，住所地北京市房山区。法定代表人：袁红娟，董事长。委托诉讼代理人：卢海东，男，1981年3月12日出生，汉族，该公司员工，住北京市房山区。原告（反诉被告）北京宏创恒杰展览展示有限公司（以下简称宏创公司）与被告（反诉原告）维悦联动（北京）文化传媒有限公司（以下简称维悦公司）承揽合同纠纷一案，本院于2020年12月7日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告宏创公司法定代表人李石头及其委托诉讼代理人王常胜、剧亚蕊，被告维悦公司委托诉讼代理人卢海东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告宏创公司向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告支付拖欠原告的《北京丰科、西铁营、槐房万达广场新年美陈设计制作安装合同》项目款项485160.75元；2.依法判令被告给付原告自2020年4月28日起至实际给付之日止，暂计算至2020年10月29日的逾期付款利息9467.28元。（以485160.75元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付），上述第1和第2项共计494628.03元；3.本案诉讼费、律师费由被告承担。事实与理由：2019年12月17日原被告签订了《北京丰科、西铁营、槐房万达广场新年美陈设计制作安装合同》，约定由原告承揽【新年】美陈制作、安装及维护维修。合同第六条第二项约定付款方式为确定工艺材料及相关信息并签订合同后，甲方支付乙方30%项目首付款；丰科万达广场进场后甲方向乙方支付总款20%；制作完成后甲方15日内向乙方支付最终结算总款至80%，以最终制作执行金额为准；美陈期结束后，甲方15日内支付乙方尾款费用，以最终结算费用为准。自签订合同起至美陈期结束，凡涉及到增加制作物料的情况，应先得到甲方同意的情况下，并由甲方通知乙方后方可增加，费用乙方应以书面形式告知甲方，所有增加费用与尾款一并结清。签订合同后，原告按约定如期完成承揽项目，并合法履行合同义务至美陈期结束。除项目总款599486.78元外，另产生【新年】美陈制作安装增加费用共345520元，但被告仅向原告支付459846.03元，剩余485160.75元至今仍未支付，故原告起诉要求被告支付剩余项目款项及逾期付款利息共计494628.03元。综上所述，为维护原告合法权益不受侵害，原告现特依据法律规定诉至贵院，请求贵院判如所请。被告维悦公司答辩并提出反诉请求：1.原告应赔偿被告损失160362元、违约金361260.79元，结算后原告应返还答辩人多支付的项目款187489.04元；2.原告承担本案的诉讼费、反诉费、律师费。事实和理由：一、原告诉请被告支付拖欠《北京丰科、西铁营、槐房万达广场新年美陈设计制作安装合同》项目款项￥485160.75元没有依据。原告未完全履行合同约定，项目进行过程中原告先后出现安全事故、私自更换美陈物料材料、美陈物料质量、项目延期交付、美陈期满未拆除美陈物料等情况已造成事实违约责任。同时原告一直未出具工程验收单与甲方进行结算工作，即使支付项目款项也应按照双方合同约定对相关违约责任、安全事故、质量问题、答辩人损失事项进行扣减后以实际结算金额进行支付，故对于原告诉请答辩人支付项目款项485160.75元应当依法予以驳回。二、原告提供的证据序号4增加费用报价清单提供材料39-50页答辩人未认可签字或盖章。不予认可原因为物料质量不合格及出现尺寸变化产生的费用应由原告承担。故我司认可结算费用为合同金额599486.78元及另产生增项费用194493元，金额合计793979.78元。三、原告制作安装期间出现了安全事故违约的事实及违约责任，槐房万达广场中庭美陈点位一个立牌出现侧翻倒地事故，现场砸伤孩子。后由答辩人陪伤者去医院检查并赔偿伤者13000元。丰科万达广场出现门头安装装饰物掉落事故。西铁营万达广场先后出现2号门门头侧翻倒地事故、二楼环廊侧旗装饰出现横杆支架掉落事故。根据合同约定如出现本工程设计、制作、安装存在瑕疵，导致安全事故，乙方应自行承担美陈制作、安装过程中及美陈期内发生的一切安全事故责任（包括但不限于施工人员、甲方人员、第三方的任何财产和人身损害），并承担相应全部损失。如因此给甲方造成损失或导致甲方承担赔偿责任的，甲方有权向乙方追偿，包括但不限于相关部门对甲方的罚款、甲方承担的任何赔偿、诉讼费用、合理的律师费以及其他甲方损失。乙方除应向甲方支付因逾期产生的违约金外，甲方还有权解除合同，且乙方还应向甲方支付相当于合同价款20%的违约金，并全额赔偿甲方损失。四、原告存在私自更换美陈物料材料的违约事实及违约责任：丰科万达广场1号门门头出现门头安装的装饰物掉落一地的事故，通过查看现场照片及与原告确认吊落的装饰材料为黄色和红色PVC板，而合同清单材料约定为铁艺喷漆。西铁营万达广场二楼环廊侧旗装饰出现横杆支架掉落事故。通过查看现场照片及与原告确认吊落的横杆支架为密度板拼接制成里边没有铁质支架，而合同清单材料约定为铁质卡扣，支架。根据合同约定：未经甲方许可，乙方不得擅自使用代替的设备或材料。否则，无论工程是否竣工，甲方均有权要求乙方立即进行更换，工期不予顺延，且乙方应自行承担更换的费用和赔偿甲方遭受的全部经济损失包括但不限于甲方停止营业的损失。五、原告存在美陈物料质量不合格及未清理现场的违约事实及违约责任，槐房万达广场2号门门头出现门头常亮发光字出现频闪质量问题。我公司安装人员维修发现，门头上方线路杂乱不标准未做好防水处理，竟然还有两个射灯未加固定放在门头上方，且相关安装材料及螺丝钉杂乱置放门头上方宽不到40cm的横梁上。施工质量有问题同时施工完成未清理现场。施工完成未清理现场逾期33天。西铁营万达广场2号门门口方台上方蛋蛋鼠-泡沫雕刻造型正前方出现大面积掉漆露白情况，门头上方帽檐出现较大面积掉漆漏黑。造型不到3个月竟然出现大面积掉漆现象，美陈物料质量有问题。根据合同约定：乙方工作应按本合同约定的内容进行，并保证工作质量达到经甲方确认的美陈方案及设计的要求，甲方有权在乙方工作过程中对工作质量进行现场检查，甲方发现未达到以上要求的，由乙方在甲方指定的时间内负责返工且须经甲方进行重新检查，费用由乙方承担，工期不予顺延。乙方逾期完成本工程工作、逾期履行保修、逾期拆除美陈物料、未按照甲方要求清理现场等其他义务，每逾期一日，应按合同价款0.5%向甲方支付违约金。如乙方同时发生几种违约行为，则违约金累加计算。六、原告存在项目延期交付的违约事实及违约责任，根据相关工作沟通群组施工进度及现场照片，本项目美陈制作及安装工作完成时间在2020年1月15日，项目交付延期18天。根据合同约定：乙方制作及安装的工期：自【2019】年【12】月【16】日起，至美陈制作及安装工作完成并经甲方验收确认合格且配合甲方完成相关部门的备案或审批（如需）之日止，但完成时间不得晚于【2019】年【12】月【28】日。非因法律规定的不可抗力因素或甲方另行事先书面同意外，该工期不得顺延，任何未经甲方书面同意的工期延误导致的损失和责任均由乙方承担。乙方逾期完成本工程工作、逾期履行保修、逾期拆除美陈物料、未按照甲方要求清理现场等其他义务，每逾期一日，应按合同价款0.5%向甲方支付违约金。如乙方同时发生几种违约行为，则违约金累加计算。发生乙方逾期完成本工程工作、逾期履行保修、拆除美陈物料、清理现场等义务超过7日，乙方除应向甲方支付因逾期产生的违约金外，甲方还有权解除合同，且乙方还应向甲方支付相当于合同价款20%的违约金，并全额赔偿甲方损失。七、原告存在美陈期满未拆除美陈物料违约事实及违约责任，合同约定于2020年3月15日前进行拆除美陈物料，原告未进行拆除美陈物料工作，后由答辩人自行解决拆除工作。根据合同约定乙方逾期完成本工程工作、逾期履行保修、逾期拆除美陈物料、未按照甲方要求清理现场等其他义务，每逾期一日，应按合同价款0.5%向甲方支付违约金。如乙方同时发生几种违约行为，则违约金累加计算。发生乙方逾期完成本工程工作、逾期履行保修、拆除美陈物料、清理现场等义务超过7日，乙方除应向甲方支付因逾期产生的违约金外，甲方还有权解除合同，且乙方还应向甲方支付相当于合同价款20%的违约金，并全额赔偿甲方损失。八、由于原告违约导致答辩人损失1、槐房万达广场12月29日伤人事故赔偿13177元；2、丰科万达广场增加1号门门头亮化费用18540元；3、槐房万达广场增加桃树12颗，费用8400元；4、槐房万达广场连廊挂饰变为灯笼400个，费用18595元。5、西铁营万达广场增加中庭气球美陈费用15000元；6、西铁营万达广场、槐房万达广场增加门头灯带亮化，费用11400元；7、西铁营万达广场恢复中庭吊挂费用10000元。8、三个广场美陈拆除费用56650元。9、三个广场额外增加项目我司人员费用20000元。以上合计支出费用160362元。九、按照相关违约责任扣款金额1、安全事故违约、项目延期交付违约、美陈期满未拆除美陈物料违约扣款违约金合同价款的20%，793979.78*20%=158795.95元，2、施工现场未清理违约逾期33天，793979.78*33*0.5%=131006.66元，3、项目延期交付违约逾期18天，793979.78*18*0.5%=71458.18元，以上违约金总额为361260.79元。十、依据合同约定：乙方违约，依据本合同应向甲方赔偿损失或支付违约金的，甲方有权从应付的合同价款中直接予以相应扣除，乙方不持异议。合同价款不足抵扣的，甲方有权就不足部分继续向乙方追偿。答辩人应向原告支付的项目合同结算价款793979.78元，扣除原告赔偿答辩人经济损失160362元、支付违约金361260.79元，项目最终付款金额为272356.99元。但在项目进行过程中答辩人已向原告支付459846.03元，原告需向答辩人返还答辩人已支付项目款187489.04元。原告针对被告反诉辩称，2019年12月29日槐房万达广场的美陈立牌翻倒致使顾客受伤，是顾客背靠立牌拍照自甘风险造成的，被告自己增加的部分美陈项目，费用应由其自行承担，被告主张的损失没有事实和法律依据，主张的项目延期交付和施工现场未清理等问题是被告的原因造成的，且被告主张的违约金过高，显失公平，应当全部予以驳回。请求驳回被告的反诉请求。本院经审理认定事实如下：案外人北京丰科万达广场有限公司与被告签订《北京丰科万达广场新年美陈项目美陈设计、制作及安装工程合同》，案外人北京槐房万达广场商业管理有限公司与被告签订《北京槐房万达广场新年美陈设计制作安装合同》，案外人北京西铁营万达广场商业管理有限公司与被告签订《美陈设计、制作及安装工程合同》，约定被告以全包方式承揽相关万达广场新年美陈项目的设计、制作、安装、维护维修及拆除等工程，如出现工程设计、制作、安装存在瑕疵导致安全事故等违约情形，被告应支付合同价款20%的违约金并全额赔偿损失，损失包括守约方的直接损失和间接损失，包括但不限于守约方向第三方承担的赔偿责任、诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费等因违约方违约而发生的费用支出。2019年12月17日，被告（甲方）与原告（乙方）签订《北京丰科、西铁营、槐房万达广场新年美陈设计制作安装合同》，合同内容为乙方为甲方提供北京丰科、西铁营、槐房万达广场新年美陈制作、安装及维护维修；承揽方式：乙方全包，制作、安装及维护维修，包工包料、包施工机械、包工期、包质量、包安全及文明施工、包竣工验收及配合甲方完成相关部门的备案或审批（如需）等；工期：自2019年12月16日起，至美陈制作及安装工作完成并经甲方验收确认合格且配合甲方完成相关部门的备案或审批（如需）之日止，但完成时间不得晚于2019年12月28日，具体开工日期以甲方通知为准……美陈工程展示期满或本合同提前终止的，乙方应在甲方要求的时间内，将所有美陈物件拆除（甲方明确要求保留的物件除外），并运离本项目妥善处理，相关费用已经包含在合同价款之中，不需甲方另付；乙方工作内容……3、美陈期内的维护和管理（主要工作内容）：美陈期内（自验收签字后至2020年3月15日）此项目制作美陈部分进行维护及管理；合同价款为599486.78元，发票税率3%。该合同价款为包干总价，合同价款是乙方提供本合同所约定全部服务、甲方应向乙方支付的全部费用，其中已包含但不限于材料、制作、运输、安装、巡检、拆卸费用以及美陈期内的维护维修、税金、利润等，除此之外，甲方无需就本合同履行向乙方或第三方支付任何其他报酬和费用；付款方式：双方确定工艺材料及相关信息并签订合同后，甲方支付乙方30%项目首付款，共计179846.03元，丰科万达广场进场后乙方需提供前两笔款项发票，甲方向乙方支付总款20%费用共计119897.36元，制作完成后，乙方开具最终结算总款30%发票交于甲方后，甲方15日内向乙方支付最终结算总款至80%，以最终制作执行金额为准，美陈期结束后，乙方开具最终结算总款剩余尾款发票交于甲方后，甲方15日内支付乙方尾款费用，以最终结算费用为准。自签订合同起至美陈期结束，凡涉及到增加制作物料的情况，应先得到甲方同意的情况下，并有甲方通知乙方后方可增加，费用乙方应以书面形式告知甲方，所有增加费用与尾款一并结清；如出现乙方逾期履行拆除美陈物料、清理现场等义务超过7日，工程设计、制作、安装存在瑕疵导致安全事故等违约情形，原告应支付合同价款20%的违约金并全额赔偿甲方损失，乙方违约，依据合同应向甲方赔偿损失或支付违约金的，甲方有权从应付的合同价款中直接予以相应扣除，乙方不持异议，损失包括守约方的直接损失和间接损失，包括但不限于守约方向第三方承担的赔偿责任、诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费等因违约方违约而发生的费用支出。合同签订后，原告开始按合同约定履行上述地点的美陈制作安装。原告施工期间，被告对原告制作的《商管集团北京区域七店新年美陈制作安装增加费用报价明细-标段二（丰科、西铁营、槐房）》签章确认，涉及费用194493元。原告主张另有增加费用151027元，被告对原告制作的《北京区域七店新年美陈制作安装增加费用报价明细-标段二（丰科、西铁营、槐房）》未予签章确认，双方工作人员有微信沟通涉及的项目费用92358.5元。被告分别于2019年12月16日向原告支付10万元、同年12月18日向原告支付79846.03元、26日向原告支付5万元、29日向原告支付20万元，于2020年5月31日向原告支付3万元。2020年4月23日，被告工作人员向原告法定代表人支付1万元。2019年12月29日，槐房万达广场的美陈立牌翻倒致使顾客受伤，被告支付顾客误工费、检查费及赔偿费用等共计13177元，丰科万达广场的美陈门头物料掉落。2019年12月30日，西铁营万达广场的美陈门头翻倒。因多次发生安全事故，经与万达广场方面沟通，被告同意免费增加部分美陈项目，作为对安全事故的补偿，被告共计支出71935元。因原告未在约定时间拆除美陈项目，被告联系其他公司拆除，支付费用56650元。因被告未向原告支付全部项目款项，原告诉至本院。本院审理中，被告提起反诉，要求原告赔偿损失160362元、违约金361260.79元，经本院释明，被告变更为要求原告支付违约金361260.79元，原告认为违约金过高请求法院予以调整。上述事实，有当事人陈述，原告提交的《北京丰科、西铁营、槐房万达广场新年美陈设计制作安装合同》、《商管集团北京区域七店新年美陈制作安装增加费用报价明细-标段二（丰科、西铁营、槐房）》、中国建设银行单位客户专用回单、双方工作人员微信聊天记录、施工现场照片等，被告提供的《北京丰科万达广场新年美陈项目美陈设计、制作及安装工程合同》、《北京槐房万达广场新年美陈设计制作安装合同》、《美陈设计、制作及安装工程合同》、发生安全事故后的沟通及处理材料等在案为证。本院认为，依法成立的合同对当事人具有法律约束力。根据查明的事实，原告与被告签订的合同系双方的真实意思表示，不违反法律、行政法规的规定，合法有效，当事人应当按照约定履行自己的义务。被告对原告制作的《北京区域七店新年美陈制作安装增加费用报价明细-标段二（丰科、西铁营、槐房）》未予签章确认，但原告提供的证据显示双方工作人员曾就部分项目进行沟通，故本院对该部分费用予以确认，加上合同约定的价款和被告确认增加的费用，原告承揽工程的总价款为886338.28元。现原告要求被告给付拖欠的的项目款理由正当，本院予以支持，具体数额以本院核算为准，对原告的过高要求本院不予支持；原告主张2019年12月29日槐房万达广场的美陈立牌翻倒由顾客导致、施工现场未清理等问题由被告造成，未提交相应证据，本院不予采信。因出现未按照要求清理现场、发生安全事故、未在约定时间拆除美陈项目等违约情形，被告要求原告承担违约责任，符合双方约定，本院予以支持。原告主张被告要求的违约金过高请求法院予以适当减少，本院综合考虑合同关于违约责任的约定、合同的总价款、合同的签订目的、违约行为的性质及可能造成的后果、万达广场经营受到的影响、被告向受伤顾客赔偿和向万达广场补偿的费用、被告向其他公司支付的拆除费用等因素酌定违约金为184290.6元。被告工作人员于2020年4月23日向原告法定代表人支付的1万元，应计入被告向原告支付的价款。综上，合同总价款扣除被告已经支付的价款及原告应当支付的违约金，被告应向原告支付剩余价款232201.65元。因原告存在违约，故对原告要求被告支付逾期付款利息的诉讼请求，本院不予支持。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定。综上，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国合同法》第七条、第八条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条之规定，判决如下：一、被告维悦联动（北京）文化传媒有限公司于本判决生效之日起七日内支付原告北京宏创恒杰展览展示有限公司剩余合同价款232201.65元；二、驳回原告北京宏创恒杰展览展示有限公司的其他诉讼请求；三、驳回被告维悦联动（北京）文化传媒有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4360元（原告已预交），由原告北京宏创恒杰展览展示有限公司负担1968元（已交纳），由被告维悦联动（北京）文化传媒有限公司负担2392元（于本判决生效后七日内交纳）。反诉案件受理费2025元，由被告维悦联动（北京）文化传媒有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第二中级人民法院。审 判 员 张树华二〇二一年六月十八日法官助理 高代飞书 记 员 刘 倩