广东省惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院民 事 判 决 书（2021）粤1391民初1825号原告：马莉，女，汉族，1993年4月21日出生，住广东省深圳市龙岗区××××××××××××××××××，公民身份号码：430××××××××××××047。委托诉讼代理人：张强，广东金卓律师事务所律师。被告：惠州市汉富房地产开发有限公司，住所地：惠州大亚湾西区开城大道南路10号富康国际综合楼611号房。法定代表人：黄某1。委托诉讼代理人：王立平，广东惠天好律师事务所律师。委托诉讼代理人：张国文，广东惠天好律师事务所律师。原告马莉诉被告惠州市汉富房地产开发有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院于2021年2月3日立案后，依法适用简易程序，于2021年4月14日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人张强，被告的委托诉讼代理人王立平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告马莉向本院提出诉讼请求：1、请求贵院判令被告惠州市汉富房地产开发有限公司以779873元为基数自2018年1月1日起按每日万分之一点五的标准向原告支付逾期交房违约金至被告实际交楼之日止（暂计至起诉之日为136867.71元）。2、请求贵院判令由被告惠州市汉富房地产开发有限公司承担本案诉讼费。事实和理由：2016年5月5日，原告与被告签订《商品房买卖合同》（合同编号：大亚湾（2016）10015128），由原告向被告购买由被告开发建设的位于惠州大亚湾西区千和茗居2栋XXX号房，双方约定总价款人民币：779873元，付款方式为贷款方式付款。根据双方合同约定，被告应在2017年12月31日前将向原告交付房屋。原告向被告足额支付了首期款；合同签订后，原告通过银行贷款审批，向被告支付了剩余购房款，被告开具购房发票。由于被告违约，迟迟未将商品房交付给原告，包括原告在内的众多购房业主多次到大亚湾信访局及相关部门上访，2018年1月8日，被告向原告出具《千和茗居承诺书》。在承诺书中被告明确承诺：一、承诺与2018年8月30日在政府的全力协助下完成竣工验收，2018年12月31日前交楼，2018年9月底支付逾期交房的违约金，交楼时汉富公司一次性依合同支付剩余延期交房的违约金，如未支付该违约金业主有权不收楼至收到违约金为止；二、2018年6月30日千和茗居项目需要完成进度：1、安全排查、1#楼外架拆除、1#楼铝合金门窗、1#楼防雷工程、1#楼水电安装工程（以完成大部分为标准）、1#楼电梯工程（以电梯进场为准），地下室砌体工程，以上项目验收属自检验收类，如完成不了以上工程，按全部房款的万分之一点五赔偿逾期交楼违约金，从2018年1月起算，如按时完成分部工程按原合同全部房款的万分之一赔偿支付违约金，2018年9月30日一次性支付违约金。原告认为，原被告双方的合同权利义务关系明确，且已有生效判决确认被告应当按照每日万分之一点五的标准向原告支付逾期交楼违约金。结合被告至今未能向原告交付房屋，违约行为至今依然存在的客观情况，应当自2018年1月1日起，参照其他法院存在生效判决将逾期交楼违约金计算至交付时止，为节约司法资源，减轻当事人的诉累，本案被告方应当继续向原告支付逾期交楼违约金至被告方实际交楼之日止。特此，依据我国《民事诉讼法》之规定，为维护原告合法权益，原告向贵院提起诉讼，请求贵院查明案件事实，依法判如所请。被告惠州市汉富房地产开发有限公司辩称：被告目前为止汉富公司在承诺书中所做的承诺项目均已完工，那么应当恢复按合同约定的日万分之一按房款的总额计付违约金，因为2018年1月8日的承诺书中是对政府所作出的，现在也已完成了承诺项目，在合同未做修改变动的情况下，应当根据合同的相对性质按照合同约定来履行延期交房的违约约定；另外该房目前未交付的原因也是因为前期施工的长沙建安公司所施工项目质量存在问题，目前按照住建部门的要求，经过相关的鉴定机构鉴定看如何进行质量返工，待方案确定后就可以进行质量修复后，根据修复情况给业主交付楼房。所以请求法庭根据原合同的每日万分之一计付延期交房违约金。如果违约金再如此计算下去，违约金就会有可能超过已交付房款的百分之三十，所以不符合法律的约定。现在是政府协调的，但是业主的要求不一致，有些业主要求不需要返修，有些业主要求返修，如果需要返修的话，时间可能需要两三年，所以继续计算违约金有可能超过业主缴纳的房款。本院经审理认定事实如下：2016年5月5日，原告与被告签订《商品房买卖合同》（合同编号：大亚湾（2016）10015128），由原告向被告购买由被告开发建设的位于惠州大亚湾西区千和茗居2栋XXX号房，双方约定总价款人民币779873元，付款方式为首期款579873元，余款200000元通过银行按揭贷款支付。另合同约定：被告应在2017年12月31日前向原告交付房屋；出卖人未按照约定的时间将该商品房交付买受人的，逾期超过90日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金；商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。原、被告还对其他相应事宜作出了约定。合同签订后，原告按约付清了购房款，被告至今未向原告交付房屋。因被告逾期交房，引起业主信访，在住建局的协调下，被告及施工单位长沙市建筑安装工程公司于2018年1月8日出具《千和茗居项目承诺书》，承诺：一、承诺于2018年8月30日在政府的全力协助下完成竣工验收，2018年12月31日前交楼，2018年9月底支付逾期交房的违约金，交楼时汉富公司一次性依合同支付剩余延迟交楼违约金，如未支付该违约金业主有权不收楼至收到违约金为止；二、2018年6月30日千和茗居项目需要完成进度：1.安全排查、1#楼外架拆除、1#楼铝合金门窗、1#楼防雷工程、1#楼水电安装工程（以完成大部分为标准）、1#楼电梯工程（以电梯进场为准），地下室砌体工程，以上项目验收属自检验收类，如完成不了以上分部工程，按全部房款的万分之一点五赔偿逾期交楼违约金，从2018年1月起算，如按时完成分部工程按原合同全部房款的万分之一赔偿支付违约，2018年9月30日一次性支付赔偿违约。本院认为，原、被告签订的《商品房买卖合同》，是双方当事人真实意思表示，内容不违反法律法规的强制性规定，属于有效合同，双方当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。合同约定交房日期为2017年12月31日前，但涉案房屋截止庭审时并未具备合同约定及法律规定的交房条件，被告应承担逾期交房的违约责任。违约时间从交房日期2018年1月1日计算至庭审之日即2021年4月14日，共计1199天，之后的逾期交房违约金原告可另行主张。虽然合同约定逾期超过90日后，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金，但被告于2018年1月8日出具《千和茗居项目承诺书》，承诺被告若在2018年6月30日未完成自检验收类的分部工程，按全部房款的万分之一点五赔偿逾期交楼违约金，现被告未举证证明其在约定日期前完成了以上的自检验收类分部工程，故逾期交房违约金应按房款总额的日万分之一点五计算，被告辩称的承诺书中所承诺项目均已完工，违约金应当按合同约定房款总额的日万分之一计付，无证据支持,本院不予采信。被告辩称承诺书系向住建局出具，并非向业主承诺，与承诺书承诺的事宜不符，本院不予采纳。故被告应支付原告的违约金为140260.16元（779873元×0.00015×1199天）。综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条、第五百八十五条之规定，判决如下：被告惠州市汉富房地产开发有限公司自本判决发生法律效力之日起十日内向原告马莉支付逾期交房违约金140260.16元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案诉讼费1518.68元，由被告惠州市汉富房地产开发有限公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于惠州市中级人民法院。审判员  薛银标二〇二一年四月二十一日书记员  陈 露