四川省天全县人民法院 民 事 判 决 书 (2021)川1825民初344号 原告：四川雅安安山钢铁有限公司，住所地：天全县小河镇红星村十一组，统一社会信用代码91511825MA676Q4R49。 法定代表人：石剑斌,该公司执行董事。 委托诉讼代理人：陈浩，四川同兴律师事务所律师，代理权限：特别授权。 委托诉讼代理人:安庆，四川同兴律师事务所实习律师，代理权限：特别授权。 被告：自贡鑫宏智能科技有限公司，住所地：自贡市沿滩区高新工业园区锦里路79号,统一社会信用代码91510300MA62080793。 法定代表人：方世和，该公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：袁海燕，女，1980年6月16日出生，住重庆市潼南县，代理权限：特别授权。 原告四川雅安安山钢铁有限公司与被告自贡鑫宏智能科技有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2021年4月13日立案后，依法适用简易程序，于2021年5月10日公开开庭进行了审理。原告四川雅安安山钢铁有限公司委托诉讼代理人陈浩、安庆，被告自贡鑫宏智能科技有限公司委托诉讼代理人袁海燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 四川雅安安山钢铁有限公司向本院提出诉讼请求：1、判决解除原、被告于2020年5月14日签订的《技术协议》、2020年5月16日签订的《自动化石灰上料系统订购合同》及相应附件；2、判令被告返还货款91万元，并按全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率承担从起诉时起至货款返还完毕时止的利息损失；3、判今被告按每日20000元的标准向原约金39万元。（超过合同总价的30%已自动忽略），其中3、4项被告总计支付原告金额为130万元；4、本案诉讼、保全费用由被告承担。事实和理由：原、被告分别于2020年5月14日签订了《技术协议》，2020年5月16日签订了《自动化石灰上料系统订购合同》。前述合同主要约定：被告按原告提供的场地自主设计、制造、安装、调试整线自动化石灰、合金上料系统，总价130万元；被告应于2020年6月30日前完成安装调试竣工；被告按约定的设备总重（73.317吨）供货，低于约定的重量范围，每少一吨扣除货款20000元；还约定了被告按合同约定时间交货和热调试，逾期一天按每日20000元的标准承担相对应的违约责任。合同履行过程中，原告依约向被告支付预付款、提货款共计91万元，但被告仅向原告发送总重为45.33吨的设备（角钢、支架类，且质量低劣，材质单薄），其剩余核心设备更是一个没发。因被告毫无履行合同的诚意，目前工程进度仅完成的一个空架子也被废弃和闲置，时至今日，合同约定的安装调试竣工仍遥遥无期。 合同履行过程中，原告向被告最后一次付款记录为2020年10月29日。但被告向原告最后一次发货记录为2020年9月22日，原告依约履行完付款义务后，被告却一直未履行合同约定的发货义务，其行为已严重违约，后经原告多次催促后，被告仍拒不履行合同约定义务，不得已原告将被告诉诸法律。原告认为，被告拒不履行义务的行为严重违反了合同约定，被告应依约定、依法承担相应的法律责任。为维护原告的合法权益，依据《民法典》及民事诉讼法律规定，原告向贵院提出起诉，请依法裁判支持原告的全部诉讼求。 原告四川雅安安山钢铁有限公司向本院提交了营业执照、法定代表人身份证明及身份证、被告工商信息、技术协议、订购合同、转账付款凭证、发货凭证、发货清单、过磅通知单5份、照片及视频关盘一张、催收函及说明、原告设备负责人与被告法定代表人的微信聊天记录等证据。 被告自贡鑫宏智能科技有限公司辩称：1.同意原告要求解除双方签订的技术合同和订购合同的诉讼请求；2.拒绝原告要求返还预付的货款91万元，但同意在扣除被告已经向原告提供的部分货物45.33吨折价803746元后，返还其多余的106254元；3.因原告多次修改设计方案，才导致被告不能如期完成合同义务，且原告也没有按期支付货款，因双方都有违约情形，故拒绝原告的违约金请求。 被告自贡鑫宏智能科技有限公司向本院提交了被告工商营业执照、被告法定代表人与原告负责人的微信聊天记录、原告最后一笔付款凭证等证据。 本院经审理认定事实如下：原告四川雅安安山钢铁有限公司为改进生产设备，提高生产自动化程度，于2020年5月14日与被告自贡鑫鸿智能科技有限公司签订技术协议。该协议对：一.胶带输机设备、二.皮带称重设备、三.震动给料机、四.三通分料设备、五.PLC控制系统，实现远程自动计量控制（含电机配电柜、PIC配电柜、控制系统组态各一套）、六.设备安装（含4台胶带机安装、1台皮带秤安装、5台震动机安装、3台分料机安装、PIC控制系统安装）、七.输送系统设备主机共计4台、八、PIC控制系统一套、九.输送机设备明细、设计图等方面进行了约定，并配置了选型配置图。2020年5月16日双方在确定上述技术设备标准后，另签订了自动化石灰上料系统订购合同，合同中载明了产品品名、型号、数量、金额要求等，其中载明合同总价款为130万元。并约定了产品质量标准、供货范围、产品质保期、交货调试时间（预付款到账之日起25日内交货，6月30日前全部安装调试竣工）、结算方式（预付30%货款合同生效，提货付40%，乙方开具合同全额税票调试合格付20%，余10%质保金12个月无质量问题一次性付清）、违约责任（乙方按合同约定的时间交货和热调试，逾期一天处罚20000元/天，因设计、安装错误引起返工整改等延期生产，整改期间每天赔偿20000元给甲方，乙方按约定的设备重量供货，低于约定质量范围，每少一吨扣除货款20000元）等及纠纷管辖法院。2020年5月27日，原告向被告支付30%预付款39万元后合同生效。2020年9月17日至2020年10月29日，原告根据被告供货进度，先后分5次向被告总计支付40%提货款52万元。两项共计向被告支付了货款91万元。被告从2020年8月25日至2020年9月22日先后向原告提供了无缝管，并安装了部分传送带、机架、支架等附属设备，经计算总净重为39.13吨。在此期间，原告还多次对设计方案作了部分修改，直至2020年11月9日才最终确定了设计方案。后原告要求被告按设计方案尽快供货，但被告以资金困难要求原告再支付货款，原告以提货款已经支付为由拒绝再付款，并多次要求被告按合同供货未果，遂于2021年4月13日向本院提起诉讼，提出前述请求。 诉讼中，原告变更其违约金请求为：按约定的每天20000元标准，计算20天，共计40万元。 上述事实有当事人的陈述及原告四川雅安安山钢铁有限公司向本院提交了营业执照、法定代表人身份证明及身份证、被告工商信息、技术协议、订购合同、转账付款凭证、发货凭证、发货清单、过磅通知单5份、照片及视频关盘一张、原告设备负责人与被告法定代表人的微信聊天记录，被告自贡鑫宏智能科技有限公司提交的工商营业执照、被告法定代表人与原告设备负责人的微信聊天记录、原告最后一笔付款凭证等证据佐证，本院依法予以确认。 本院认为，原告四川雅安安山钢铁有限公司与被告自贡鑫宏智能科技有限公司签订的技术协议、订购合同因不违反法律规定，依法应当认定为有效。该合同对双方均具有约束力，被告应当按照合同及时完成制作安装义务，原告应当按照合同及时履行付款义务。现原告要求解除技术协议和订购合同的诉讼请求，被告亦同意解除，是双方真实意思表示，本院依法予以准许。合同解除后，被告应当退还原告支付的预付款和提货款，故本院对原告要求被告退还该预付款和提货款的请求予以支持。原告要求被告支付利息和违约金，本院对利息请求和违约金一并处理。在合同履行中，原告未按合同支付提货款并对设计作了部分修改，存在违约情形，但付款完成、确定了设计方案近5个月后，被告仍未完成上料系统的制作安装义务，对此，被告应当承担主要违约责任，故原告要求被告承担违约金的请求，本院根据双方过错责任部分予以支持，因违约金约定过高，本院依法作适当调整。被告辩称已供货物应当抵偿原告预付款的意见，因原告予以否认，并要求被告自行拆除，被告未提交证据支持其主张，且被告提供的货物不是完整的设备，本院对该辩解意见不予采纳，双方可另行协商或另案主张。庭审后，经本院支持双方调解达成一致，因被告未按调解方案履行，致调解协议未生效。据此，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第三项，《中华人民共和国民法典》第五百零二条、第五百零九条、第五百四十三条、第五百六十三条第三项、第五百六十六条、第五百八十二条、第五百八十五条、第五百九十二条、第五百九十五条、第六百零一条、第六百二十八条之规定，判决如下： 一、解除原告四川雅安安山钢铁有限公司与被告自贡鑫宏智能科技有限公司签订的《技术协议》、《自动化石灰上料系统订购合同》； 二、由被告自贡鑫宏智能科技有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告四川雅安安山钢铁有限公司预付货款390000元和提货款520000元，并支付违约金100000元，三项共计1000001元； 三、驳回原告四川雅安安山钢铁有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费8250元，由被告自贡鑫宏智能科技有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省雅安市中级人民法院。 审判员  吴国庆 二〇二一年六月二十一日 书记员  高淑悦 附适用的法律条文： 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》 第一条第三项民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国民法典》 第五百零二条依法成立的合同，自成立时生效，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。 第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己义务。 ……。 第五百四十三条当事人协商一致，可以变更合同。 第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； 第五百六十六条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或采取其他补救措施，并有权请求赔偿。 第五百八十二条履行不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。 第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。 ……。 第五百九十二条当事人都违反合同的，应当各自承担相应的责任。 当事人一方违约造成对方损失，对方对损失的发生有过错的，可以减少相应的损失赔偿额。 第五百九十五条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 第六百零一条出卖人应当按照约定的时间交付标的物。约定交付期限的，出卖人应当在该交付期限内的任何时间交付。 第六百二十八条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确的，依照本法第五百一十条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。