宁夏回族自治区平罗县人民法院民事判决书（2016）宁0221民初2580号原告：宁夏神州轮胎有限公司，住所地：宁夏平罗县太沙工业园区。法定代表人李计团，系宁夏神州轮胎有限公司总经理。委托代理人郎奠军，男，1971年12月20日出生，汉族，系宁夏神州轮胎有限公司员工。特别授权代理。被告：常州市武进阳湖模具有限公司，住所地：江苏省常州市武进区湖塘镇东华科创园4号。法定代表人羊敏，系常州市武进阳湖模具有限公司总经理。委托代理人周建立，江苏润凯律师事务所律师。特别授权代理。原告宁夏神州轮胎有限公司与被告常州市武进阳湖模具有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2016年7月11日受理后，由审判员张宁喜依法适用简易程序，于2016年8月10日公开开庭进行了审理。原告宁夏神洲轮胎有限公司的委托代理人郎奠军、被告常州市武进阳湖模具有限公司委托代理人周建立到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告宁夏神州轮胎有限公司的诉讼请求：1、依法判令解除原告与被告2015年7月23日签订的《成型鼓机辅助工装买卖合同》；2、请求判令被告返还原告支付的货款344400元，被告支付原告违约金344400元（合同总价款1148000元*30%），合计688800元；3、本案诉讼费由被告承担。原告宁夏神州轮胎有限公司诉称的事实和理由：2015年7月23日，原、被告签订《成型鼓机辅助工装买卖合同》一份，约定原告购买被告生产的成型鼓机辅助工装，合同总价1148000元，原告支付30%预付款后70日内全部到货，被告按合同约定组织备货，全部货到经原告验收合格，被告开具全额17%的增值税发票，原告向被告支付合同总价的50%到货款；迟延供货满15天，原告有权解除合同；如被告迟延供货，每迟延一天，应承担合同总价5%的违约金，并承担相应的损失。合同签订后，原告于2015年8月12日按合同约定向被告支付了344400元预付款。预付款到账后70日内被告未按约定交付全部货物。原告分别于2016年2月28日、2016年6月3日去函催促，被告仍不履行。被告不履行合同义务致使原告的高性能子午线轮胎项目搁置，造成重大经济损失。依据双方合同的约定，原告于2016年6月23日向被告发出解除合同通知，该通知于2016年7月2日到达被告，请求人民法院依法确认解除合同。现诉至法院，请求法院依法判决。被告辩称：1、被告没有在合同约定的期间内发货与原告诉状所称的事实不符，原告借此作为解除合同的理由不能成立;2、被告早已完成合同约定的订单，且在前期被告已向原告发送了部分成型鼓辅助工装，价格达73380元，不能发货是原告违约在先，双方在纠纷发生后又不能达成新的补充协议；3、要求法院依法驳回原告的全部诉讼请求。原告围绕其诉讼请求，提供了如下证据：证据1：《成型鼓及辅助工装买卖合同》、《技术合同》各一份，证明原告与被告签订买卖合同，约定合同生效后原告支付30%预付货款后70日内被告将合同约定货物全部发送到货；被告迟延供货15天原告有权解除合同；如被告迟延供货违约金的计算方式为总每日合同总价款的的5%；被告应交付具体货物技术要求以及具体货物名称、数量。被告对该证据的真实性没有异议，但对原告的证明的目的有异议。证据2：原告记账凭证、中国建设银行客户专用回单、收据各一份，证明原告与2015年8月12日按合同约定支付预付款344400元。被告对该证据无异议。证据3：2016年2月28日原告发给被告的函件复印件一份、2016年6月23日解除合同通知一份、快递发送单一份、被告回复函一份、2016年6月6日被告发送给原告的传真件一份。证明原告多次催促被告发货，被告一直不履行发货义务，原告发出的解除合同通知已经到达被告，合同已经解除，测绘新成型机数据并非原告的义务。被告对以上证据的真实性没有异议，但认为该组证据只能证明双方在合同履行中发生纠纷之后的一个协商的过程，被告不能按时交货，是前期原告未能提供测绘新成型机数据的原因。被告提供了如下证据：证据1：2015年12月14日被告向原告发出的函件复印件一份（共2页），证明原告在2015年12月14号之前并未向被告提供完整的成型鼓气路定义数据。原告对该组证据的真实性无异议，但对证明目的有异议，认为关于成型机的测绘并非是原告方的义务。证据2：被告供货清单、发货清单复印件各一份，证明被告在2015年12月份向原告供货部分辅助工装的事实，供货清单上打钩的以及发货清单上括弧已发货，是被告已供货数量，金额73380元，原告的收货人是该公司的项目负责人杨洪基。原告的质证意见是，对该组证据的真实性和证明目的要和公司核实后才能确定。证据3：2016年6月6日被告给原告方法务部的一个函件复印件、2016年7月2日给原告回复函的复印件，证明前期被告未能按期完成订单的真实原因以及双方在合同发生纠纷后被告和原告协商的一个事实。原告对该组证据无异议。本院对双方当事人提供的证据审核后认为，经审理查明，2015年7月2日，原告宁夏神州轮胎有限公司（甲方）与被告常州市武进阳湖模具有限公司(乙方)签订《轮胎生产用成型鼓机及其辅助工装（设计、供货、调试及培训）技术要求》一份。2015年7月23日，原告宁夏神州轮胎有限公司（甲方）与被告常州市武进阳湖模具有限公司(乙方)签订《成型鼓机辅助工装买卖合同》一份，双方约定：原告购买被告生产的成型鼓机辅助工装，货物名称、规格型号、执行标准等详见《技术要求》和《供货清单》；《技术要求》和《供货清单》作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力；合同总价1148000元；合同价包含但不限于税费、货物费、加工制作费、技术服务费、资料费、保险、运费等；支付方式为银行承兑汇票结算；付款时间为原告支付30%预付款后70日内全部到货；被告按合同约定组织备货，全部货到经原告验收合格，被告开具合同全额17%的增值税发票，原告向被告支付合同总价50%的到货款；设备安装调试投入正常使用一个月，经原告验收合格，原告向被告支付合同总价10%的运行款；留10%质保金一年。交货地点为原告厂区；检验地点在原告现场交验。合同解除的条件：迟延供货满15天，原告有权解除合同。合同的第十三条约定了违约责任：13.1如一方违约无故终止合同，违约方承担合同总价15%的违约金。13.2如被告延迟供货（由于不可抗力造成的因素除外），每延迟一天，应承担合同总价5%的违约金，并承担相应的损失。13.3如果被告提供的货物达不到本合同第三条质量标准或除本条第一款所列的违约责任外的其他因素而给原告造成的直接经济损失和间接经济损失均由被告赔偿或承担合同总价30%的违约金，以高者为准。双方还约定了其他事项。合同签订后，原告于2015年8月12日按合同约定向被告支付了344400元预付款。预付款到账后70日内被告未按约定交付全部货物，只交付了价值73380元的货物。2015年12月14日，被告给原告发函，要求原告提供成型鼓气路定义。2016年1月，被告到原告公司取得了成型鼓设计数据。2016年2月28日原告曾去函催促被告发货。2016年4月底，被告完成了原告所购成型鼓机辅助工装部件的生产。被告于2016年6月6日回复原告，要求原告派人到被告公司检验货物，并在验收合格后付60%的发货款。原告认为被告的要求不符合合同约定，不予接受，并于2016年6月26日向被告发出解除《成型鼓机辅助工装买卖合同》的通知。被告于2016年7月2日回复原告不同意解除合同。因双方未能协商解决争议，引起本案诉讼。本院认为，当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。本案中，常州市武进阳湖模具有限公司与宁夏神州轮胎有限公司签订的合同虽名为“买卖合同”，但从双方约定的常州市武进阳湖模具有限公司的合同义务来看，常州市武进阳湖模具有限公司要按照技术要求加工出宁夏神州轮胎有限公司所需的产品，将产品运至宁夏神州轮胎有限公司进行安装、调试，故应认定常州市武进阳湖模具有限公司与宁夏神州轮胎有限公司之间形成的是承揽合同关系。常州市武进阳湖模具有限公司在收到宁夏神州轮胎有限公司支付的30%的预付款后70日内未能向宁夏神州轮胎有限公司交付全部货物，原因是常州市武进阳湖模具有限公司未能从宁夏神州轮胎有限公司取得成型鼓设计数据，故常州市武进阳湖模具有限公司未能按双方约定的期限交货确属情有可原。但常州市武进阳湖模具有限公司于2016年1月份取得成型鼓设计数据后，宁夏神州轮胎有限公司曾于2016年2月28日发函催促常州市武进阳湖模具有限公司及时交货，表明宁夏神州轮胎有限公司要求常州市武进阳湖模具有限公司继续履行合同的意愿，常州市武进阳湖模具有限公司应积极履行合同。但常州市武进阳湖模具有限公司于2016年4月底完成成型鼓机辅助工装的生产后至2016年6月26日宁夏神州轮胎有限公司向其发出解除《成型鼓机辅助工装买卖合同》合同的通知之前，仍未及时向宁夏神州轮胎有限公司履行交货义务，符合双方约定的宁夏神州轮胎有限公司可解除合同的条件。故对宁夏神州轮胎有限公司请求解除双方于2015年7月23日签订的《成型鼓机辅助工装买卖合同》的诉讼请求，本院予以支持。因常州市武进阳湖模具有限公司已交付了价值73380元的货物，故对宁夏神州轮胎有限公司请求判令常州市武进阳湖模具有限公司返还货款344400元的诉讼请求，本院支持271020元（344400元-73380元）。常州市武进阳湖模具有限公司迟延交货的行为构成违约，应承担违约责任。因宁夏神州轮胎有限公司未举证证实因常州市武进阳湖模具有限公司迟延交货给其造成的损失，故本院认定其主张按合同总价的30%计算违约金明显过高，且常州市武进阳湖模具有限公司也认为宁夏神州轮胎有限公司主张的违约金过高，要求本院予以调整。本院考虑涉案合同的履行情况、常州市武进阳湖模具有限公司的过错程度以及宁夏神州轮胎有限公司的预期利益，根据公平原则和诚实信用原则，按合同总价1148000元的10%计算，予以支持114800元。常州市武进阳湖模具有限公司辩解，其不向宁夏神州轮胎有限公司发货是行使留置权的意见,不符合双方约定，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十七条、第一百一十四条第二款、第一百三十条、第一百三十五条、第一百三十八条、第一百四十一条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下：一、解除原告宁夏神州轮胎有限公司与被告常州市武进阳湖模具有限公司于2015年7月23日签订的《成型鼓机辅助工装买卖合同》；二、被告常州市武进阳湖模具有限公司于本判决生效之日起五日内返还原告宁夏神州轮胎有限公司货款271020元；三、被告常州市武进阳湖模具有限公司于本判决生效之日起五日内支付原告宁夏神州轮胎有限公司违约金114800元。如果义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延期履行期间的债务利息。案件受理费5344元，由被告常州市武进阳湖模具有限公司负担3544元，由原告宁夏神州轮胎有限公司负担1800元。如不服本判决，可在判决书送达的次日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院。审判员 张宁喜二〇一六年九月二十八日书记员 苏庆阳附件一：本案适用的相关法律条文一、《中华人民共和国合同法》第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。第一百三十五条出卖人应当履行向买受人交付标的物或者交付提取标的物的单证，并转移标的物所有权的义务。第一百三十八条出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。第一百四十一条出卖人应当按照约定的地点交付标的物。当事人没有约定交付地点或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定：（一）标的物需要运输的，出卖人应当将标的物交付给第一承运人以运交给买受人；（二）标的物不需要运输，出卖人和买受人订立合同时知道标的物在某一地点的，出卖人应当在该地点交付标的物；不知道标的物在某一地点的，应当在出卖立合同时的营业地交付标的物。二、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在判决作出前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利后果。附件二：《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。