云南省武定县人民法院民 事 判 决 书(2016)云2329民初480号原告：王永权，男，汉族，1974年7月20日生，小学文化，云南省武定县人，农民，住武定县猫街镇仓房村委会仓房村*号。公民身份号码：5323291974********。委托代理人：罗贵梅，女，汉族，1973年2月18日生，云南省武定县人，农民，住武定县猫街镇仓房村委会仓房村*号。公民身份号码：5323291973********（系王永权妻子）。代理权限：特别授权代理。委托代理人：胡民德，武定县狮山镇法律服务所法律工作者。代理权限：一般授权代理。被告：云南武定福龙木纹石材有限公司。住所:武定县插甸镇长冲福龙木纹石材有限公司。法定代表人：王云忠，公司经理。统一社会信用代码：915323297343039323。委托代理人：徐光祖，男，汉族，1949年2月3日生，云南省楚雄市人，住云南省楚雄州楚雄市团结路***号。公民身份号码：5323291949********（系云南武定福龙木纹石材有限公司职工）。代理权限：特别授权代理。委托代理人：程冬，男，汉族，1982年1月6日生，四川省乐山市人，户籍地四川省乐山市市中区苏稽镇程扁村3组140号。公民身份号码：5111021982********（系云南武定福龙木纹石材有限公司职工）。代理权限：特别授权代理。原告王永权诉被告云南武定福龙木纹石材有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年7月6日登记立案后，分别于2016年7月31日和8月19日两次依法适用简易程序公开开庭进行审理。原告王永权及其委托代理人罗贵梅、胡民德，被告云南武定福龙木纹石材有限公司法定代表人王云忠及其委托代理人徐光祖、程冬已到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告王永权诉称：被告为在其木纹石厂建行车基础工程，把工程中的毛石支砌和土方开挖工程承包给原告。合同约定：毛石支砌每立方由被告支付价款95元，土方开挖每立方支付价款40元。合同确定后，原告即刻组织人员施工，由于被告建设资金吃紧，断断续续指令施工方停工，直到2015年5月27日，被告正式告知我方停工，并做计算土石方量。经原被告实地丈量计算，原告共支砌石方量为776.531立方按每立方工价95元计算，合人民币73770.45元。土方开挖92.80立方，按每立方工价40元计算，合人民币3712元。上述两项共计77482.45元。工程方量结算完毕，被告并未付清上述工程价款。后经多次催要，支付工程款46800元，尚欠30682.45元至今不支付。为维护原告的合法权益，请求法院判令被告支付原告工程款30682.45元；判令被告支付原告工程款产生的利息10000元，诉讼费由被告承担。被告云南武定福龙木纹石材有限公司辩称：因原告未按合同规定的时间和进度完成工程，至今处于完成高度6.7米，还有4.65米未完工，无法结算工程款，不存在欠工程款30682.45元的事实；王永权擅自改变设计要求和质量要求，不规范施工，给工程造成一定的安全隐患，且工程量计算误差较大，要求重新丈量，原告施工是工程的下部，施工难度小而量大，我公司不同意原告的结算方法和结算结果；我公司已支付工程款47300元而不是原告诉称的46800元；我公司不存在资金吃紧而停工，公司愿在公平、友好的基础上对现有工程部份与原告协商并作结算。庭审中原告王永权对其主张向法庭提交以下证据材料：1、罗贵梅身份证复印件一份，欲证明罗贵梅的基本情况，因为罗贵梅曾以乙方的身份在合同上签过字；2、户口册复印件三张，欲证明户主系罗贵梅，原告王永权系罗贵梅的丈夫及原告与家庭成员的基本情况；3、施工合同原件一份，欲证明施工的范围以及结算价款和施工质量，因合同产生的债权债务关系；4、工程量验收单复印件4份，欲证明原告与被告进行了四次结算及四次结算所得的单子；5、工资本复印件四张，欲证明2014年4月3日至2015年7月止被告共支付原告工程价款43300元；经质证，云南武定福龙木纹石材有限公司及其法定代表人对原告王永权当庭提供的以上证据材料1、2、3、4、5三性均无异议，本院予以采信并作为定案的依据。庭审中被告云南武定福龙木纹石材有限公司对其主张向法庭提交以下证据材料：出库单复印件二份、收条复印件五份、借条复印件二份、预支条复印件二份、公司支付王永权款项明细账复印件一份，欲证明公司支付给原告的款是47300元，及原告王永权收到款项的记录。经质证，原告王永权及其代理人对被告云南武定福龙木纹石材有限公司及其法定代表人当庭提供的以上证据材料的三性均无异议，本院予以采信并作为定案的依据。本院依据当事人的陈述、举证、质证及庭审调查确认本案法律事实如下：被告云南武定福龙木纹石材有限公司在其木纹石厂建行车基础工程，经与原告王永权协商达成《毛石行车基础工程承揽施工合同》，2014年2月16日，双方签订了合同。合同约定：乙方（王永权）承揽甲方（云南武定福龙木纹石材有限公司）荒料堆场行车毛石基础工程施工；工期未定；单价毛石基础按实际工程量每立方米95元，钢筋混凝土每立方40元；质量要求按甲方的要求施工；工程结算及支付（1、乙方进场施工一星期后，支付适当施工工人的生活费，以后根据施工进度支付；2、工程完工验收合格后结算并支付至95%，留5%作为质保金至一年无质量问题再支付）；甲方责任（提供材料、为乙方办理工伤保险，结算时扣除，并按合同支付乙方工程款）；乙方责任（负责组织施工、注意安全、提供施工工具、设备、模板）。原告王永权按合同内容进行施工，双方分别于2014年7月19日、2014年11月22日、2015年5月27日丈量计算支砌石方量为776.53立方米。双方在计算单上签字认可。该工程后因被告方的原因而停工至今。庭审中，双方同意解除合同。双方要求并到实地查看质量及工程量，第二次开庭时，被告云南武定福龙木纹石材有限公司的委托代理人对工程质量和方量未提出异议。庭审中，原告王永权认可收到被告公司已支付款47300元。考虑被告经济困难的实际，原告愿意支砌石方按每立方工价90元计算，开挖土方工程92.80立方米同意放弃。双方就支砌石方的价格计算争执而未能达成协议。本院认为，原被告双方在平等互利的基础上协商达成的《毛石行车基础工程承揽施工合同》，是双方真实意思表示，一经签订履行，对双方具有约束力。依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条“建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。”、第六十条“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”。原告王永权要求被告云南武定福龙木纹石材有限公司支付支砌石方量工程款余款的诉求于法有据，本院予以支持。原告王永权要求被告云南武定福龙木纹石材有限公司支付逾期给付工程款产生的利息10000元的诉求，于法无据，不予支持。被告云南武定福龙木纹石材有限公司只同意支付原告王永权支砌石方量工程款每立方按65元计算的辩解，无事实和法律依据，不予支持。庭审中双方同意解除合同的意见，不违反法律的规定，予以支持。庭审中原告愿意支砌石方按每立方工价90元计算，开挖土方工程92.80立方米同意放弃的意见，是对其权利的处分，不损害公共利益和被告的利益，予以支持。综上，为维护双方当事人的合法权益，本院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十九条、第九十四条第一款第三项、第四项及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十八条的规定，判决如下：一、由被告云南武定福龙木纹石材有限公司支付原告王永权支砌石方量工程款22587.70元（776.53立方米×90元-已支付款47300元）；二、驳回原告王永权的其他诉讼请求。案件受理费818元，减半收取409元，由被告云南武定福龙木纹石材有限公司承担。以上给付内容于本判决生效之日起十日内一次性付清。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于云南省楚雄彝族自治州中级人民法院。上诉期限届满，双方当事人均服判决的，本判决即发生法律效力。若负有义务的当事人不自动履行判决，享有权利的当事人可在本判决规定履行期限届满后法律规定的期限内向本院申请强制执行。申请强制执行的期限为二年。审判员  钟凤学二〇一六年九月一日书记员  胡 静