福建省晋江市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0582民初2038号 原告：黄文聪，男，1990年7月29日出生，汉族，住福建省泉州台商投资区。 被告：泉州市泷鼎装饰工程有限公司，住所地泉州市丰泽区宝洲街中段南侧浦西万达广场**2212，统一社会信用代码9135050331567419X0。 法定代表人：康志锦。 被告：康志锦，男，1987年8月12日出生，汉族，住福建省惠安县。 原告黄文聪与被告泉州市泷鼎装饰工程有限公司（以下简称泷鼎公司）、康志锦承揽合同纠纷一案，本院于2019年1月28日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，三次公开开庭进行了审理。原告黄文聪，被告暨泷鼎公司的法定代表人康志锦到庭参加第一次开庭审理。在诉讼过程中，当事人申请案外和解，但未能达成协议。在第二次、第三次开庭审理中，原告黄文聪到庭参加诉讼，被告泷鼎公司、康志锦经本院传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 黄文聪向本院提出诉讼请求：1.解除黄文聪与泷鼎公司签订的《建筑装饰工程施工合同》；2.泷鼎公司退还黄文聪已支付的工程施工合同款计人民币84813元，并按年利率6%计算自起诉之日起至实际还款之日止的利息；3.泷鼎公司按工程施工合同总价款的30%向黄文聪支付违约金计人民币25443.9元;4.康志锦对泷鼎公司的上述债务承担连带偿还责任。事实与理由：黄文聪与泷鼎公司于2018年7月11日签订了《建筑装饰工程施工合同》，约定泷鼎公司为黄文聪位于晋江市××＃××室工程进行施工装修，工期为三个月，合同价款（预算）为人民币73000元。前述合同签订后，黄文聪总共向泷鼎公司实际支付84813元合同款，但经多次催促，泷鼎公司、康文康拒不依约履行合同约定的义务，导致黄文聪无法入住，严重侵犯了黄文聪的合法权益，泷鼎公司是康文锦独资成立的一人公司，黄文聪向泷鼎公司支付的款项已被康文锦挪用，康文锦依法负有连带偿还之义务。 泷鼎公司、康志锦在第一次开庭审理过程中承认收到黄文聪支付的84813元，称由于公司运营问题才未能如期完成案涉房屋的装修并交付黄文聪。 黄文聪围绕诉讼请求提交证据如下：1.身份证，以证明其主体资格及身份情况；2.工商登记信息，以证明泷鼎公司、康志锦的主体资格及身份信息;3.建筑装饰工程施工合同，以证明泷鼎公司承包其位于晋江市××＃××室工程的事实及相关约定等;4.收据，以证明泷鼎公司、康志锦收到其工程装修合同款总计84813元的事实;5.施工进度承诺书，以证明泷鼎公司未按期完成工程装修施工的事实及其有权解除合同，泷鼎公司、康志锦应退还其合同款84813元，并按该款的30%向其支付违约金25443.9元。 在审理过程中，黄文聪向本院申请就案涉房屋装修已完成的工程量价款进行评估鉴定。经本院委托，福建省仟羽工程咨询有限公司以闽仟羽【2019】造价鉴定第009号工程造价司法鉴定意见书提交鉴定意见为，本次鉴定部分造价为47640元。黄文聪先行支付鉴定费1800元。 本院认为，泷鼎公司、康志锦未到庭参加全部诉讼，又未书面提出异议并提交证据，视为自愿放弃相应的诉讼权利。黄文聪提交的上述证据来源合法，与本案具有关联性，证据加盖了相关单位印章，并有相关人员的签名，具有相应的证明力，均可作为认定本案事实的依据。上述证据可体现，双方约定工程承包方式为部分包工包料，价款为73000元，泷鼎公司已收取合同约定的工程款36500元，另向黄文聪收取代购柜子、槽钢、门窗、瓷砖、燃气热水器预付款及工具押金计48313元，后双方另约定减少部分工程项目，应退款5180元。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 泷鼎公司系由康志锦一人投资设立的有限责任公司。2018年7月11日，黄文聪作为甲方，泷鼎公司作为乙方，双方签订《建筑装饰工程施工合同》一份，约定由黄文聪将其位于晋江市××＃××室的房屋装修工程发包给泷鼎公司施工，承包方式为部分包工包料，工程于2018年7月20日开工，工期为三个月，合同价款为73000元，合同签订后预付工程款的50%，泥水完工后支付工程款的30%，油漆完工及开关面板安装完后支付工程款的20%等项。合同签订后，黄文聪于2018年7月13日向泷鼎公司支付工程款36500元，又先后向泷鼎公司支付多笔合同价款外款项，分别为：于2018年7月14日支付代购柜子预付款18200元；于2018年7月21日支付代购槽钢预付款6008元；于2018年7月24日支付代购门窗预付款6008元；于2018年8月1日支付代购燃气热水器款4000元；于2018年8月6日至8月16日支付电钻、脚手架、铝合金尺、冲击钻等工具押金5500元；于2018年9月2日支付代购瓷砖预付款5005元。其间，双方约定减少内阳台防水处理、墙面贴砖、窗台石安装及入户门灌浆等项目，合同价款相应减少5180元。因泷鼎公司未按期完成工程装修，于2018年11月6日出具承诺书，承诺案涉工程延期至2018年12月22日之前完工，如未按施工进度施工则自动解除合同，退还全部装修金并支付违约金30%。 在诉讼过程中，泷鼎公司退还黄文聪5000元。泷鼎公司至今未完成案涉房屋的装修工作，收取的多笔合同价款外款项中，所涉柜子、槽钢、门窗、燃气热水器尚未交付，电钻、脚手架、铝合金尺、冲击钻等工具已由泷鼎公司收回，瓷砖已交付黄文聪并部分施工。经评估，案涉工程已完成的工程量价款为47640元。评估费为1800元，已由黄文聪先行支付给评估机构福建省仟羽工程咨询有限公司。 综上所述，本院认为，黄文聪与泷鼎公司之间的承揽合同未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方当事人应按合同约定全面履行自己的义务。现泷鼎公司经多次延长施工期限后仍未完成案涉工程的装修，其迟延履行债务致使合同目的不能实现，黄文聪诉请解除双方之间的合同，应予准许。根据合同法相关规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行;已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。故此，案涉合同解除后，尚未履行部分即终止履行。本案双方当事人在合同履行过程中约定，如未按施工进度施工则自动解除合同，退还全部装修金并支付违约金30%，从公平原则出发，黄文聪应根据泷鼎公司已完成的工程量计付工程价款，泷鼎公司从黄文聪处收取的款项超出其应得价款部分应予以退还，并应承担相应的违约责任。黄文聪向泷鼎公司支付的款项合计为84813元，扣除泷鼎公司已完成的工程量价款47640元、已交付的瓷砖款项5005元及诉讼中退还的5000元，泷鼎公司应向黄文聪退还的款项为27168元。本案约定的合同实际价款为67820元（原定价款73000元扣除减少的部分项目价款5180元），泷鼎公司应按该合同价款的30%向黄文聪支付违约金20346元。泷鼎公司系由康志锦独资设立的一人有限责任公司，现康志锦未举证证明泷鼎公司的财产独立于其个人财产，故康志锦应对泷鼎公司的上述债务承担连带清偿责任。据此，依照《中华人民共和国合同法》第二百五十一条、第九十四条、第九十七条，《中华人民共和国公司法》第六十三条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、黄文聪与泉州市泷鼎装饰工程有限公司于2018年7月11日签订的《建筑装饰工程施工合同》于本判决生效之日解除。 二、泉州市泷鼎装饰工程有限公司应于本判决生效之日起十日内返还黄文聪装修款项27168元，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付自起诉之日起至实际还款之日止的利息。 三、泉州市泷鼎装饰工程有限公司应于本判决生效之日起十日内向黄文聪支付违约金20346元。 四、康志锦对本判决第二项、第三项确定的泉州市泷鼎装饰工程有限公司的债务承担连带清偿责任。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 一审案件受理费2485元，因适用简易程序减半收取1248元，由黄文聪负担181元（多预交的部分予以退回），泉州市泷鼎装饰工程有限公司、康志锦负担1248元，应在本判决生效后五日以内缴交；鉴定费1800元，由泉州市泷鼎装饰工程有限公司、康志锦负担（直接支付给黄文聪）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省泉州市中级人民法院。 审判员 林 萍 二〇一九年十月二十九日 书记员 潘苗玉 李坤煌 附件：本案所适用的法律法规 一.《中华人民共和国合同法》 第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的; （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务; （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行; （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的; （五）法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行;已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 二.《中华人民共和国公司法》 第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。 三.《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 法官提示： 1.《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 2.《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉执行程序若干问题的解释》 第二十七条在申请执行时效期间的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，申请执行时效中止。从中止时效的原因消除之日起，申请执行时效期间继续计算。 第二十八条申请执行时效因申请执行、当事人双方达成和解协议、当事人一方提出履行要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，申请执行时效期间重新计算。 第二十九条生效法律文书规定债务人负有不作为义务的，申请执行时效期间从债务人违反不作为义务之日起计算。 －8－ －9－