河北省香河县人民法院 民 事 判 决 书 （2018）冀1024民初4287号 原告：北京嘉明龙鑫建筑装饰工程有限公司，住所地北京市丰台区马连道高楼村49号C21室。 法定代表人：吴龙辉，该公司总经理。 委托诉讼代理人：吴建荣，北京盈科（天津）律师事务所律师。 被告：香河县双安机动车驾驶员培训学校，住所地香河县双安路孙小营村北。 经营者：王志刚，该学校校长。 委托诉讼代理人：张雪冬，香河县淑阳镇光明法律服务所法律工作者。 原告北京嘉明龙鑫建筑装饰工程有限公司（以下简称嘉明龙鑫公司）与被告香河县双安机动车驾驶员培训学校（以下简称双安驾校）装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年4月23日作出（2016）冀1024民初2810号民事判决。原告不服该判决，向河北省廊坊市中级人民法院提起上诉。河北省廊坊市中级人民法院于2018年8月30日作出（2018）冀10民终3825号裁定，发回重审。本院依法另行组成合议庭，于2019年8月28日公开开庭进行了审理。原告嘉明龙鑫公司的法定代表人吴龙辉及其委托诉讼代理人吴建荣、被告双安驾校的委托诉讼代理人张雪冬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告嘉明龙鑫公司向本院提出诉讼请求：1.请求法院判令被告支付剩余装修款160万元；2.请求法院判令被告支付自2014年12月10日起至案件执行完毕之日止的逾期付款违约金（以160万元为基数，按照每日千分之三计算）；3、请求法院判令被告承担本案所有的诉讼费。事实和理由：原告与被告于2014年4月16日签订了《香河双安驾校装修工程施工合同》，约定工程内容为：双安驾校室内装饰装修；承包范围是：原告包工包料；施工地点为香河县双安路孙小营村北；装修施工面积约1100平方米，工程价款总计305万元；工程价款支付方式为：被告按合同约定价款的30%拨付进场费，自原告进场起，被告应每30天向原告支付工程进度款，每次支付金额为合同价款的15%，共计3次合计为合同价款45%；竣工验收后，被告应于7日内向原告支付合同价款的20%，余下5%尾款作为保修金，自竣工验收之日起一年后（15日内）结清。关于违约责任约定：被告不能按时支付工程预付款、工程进度款、竣工结算款的，每延误一日应向原告支付延迟部分工程款千分之三的违约金。在合同履行过程中，原告按照被告的要求增加了不少项目，按照合同的约定，増项部分按照主合同约定的工价计算，依据《增减项工程预算书》核算增加部分的工程量为428652.06元。另外一楼服务台是原告包工包料，工程总金额为143368.2元，两项増项部分合计为572020.26元。原告自合同签订之日起，已经按照合同履行了义务，即使被告提出需要整改修理的地方，原告也已经派人进行了修理已经达到了交付使用的标准。目前被告只支付了部分工程款199万元，剩余160余万元工程款未支付。原告于2016年6月24日下午，派工程结算员到被告处与被告的工程负责人协商结算事宜，被告以各种理由拒绝支付装修款。后来原告多次电话告知协商解决，但被告无任何协商的意思。被告的拖欠行为导致原告无法支付工人工资及材料款。故此原告向法院提起诉讼，请求法院给予公平公正、合理合法的判决。 被告双安驾校辩称，在装修合同以及原告使用装修材料的保证承诺与施工进度书中，原、被告双方针对双安驾校办公楼室内装修工程明确约定了各自的权利义务，但涉案工程原告至今也没有交工，没有验收，双方对工程款也没有结算。在履行合同过程中，被告按照约定已支付给原告工程款199万元。因原告承建的装修工程达不到合同约定的标准，存在诸多质量问题，对此双方的现场施工、项目负责人已对工程存在的质量问题书面确认，原告承诺返修或者整改，但至今也没有完成，雨季时原告施工的阳光房装修工程存在漏水现象，完全不能达到使用目的。被告认为原告作为工程的承建方违约在先工程质量不合格且延误工期，被告有权拒付工程款，因此请求法院驳回原告的诉讼请求。被告保留向原告主张损失的权利。 本院经审理查明事实如下：2014年4月16日，原告嘉明龙鑫公司与被告双安驾校签订《香河双安驾校装修工程施工合同》一份，约定被告将双安驾校办公室室内装饰装修工程发包给原告施工，工程承包方式为原告包工、包全部材料，装修施工面积约1100平方米，施工期限自2014年4月16日起至2014年7月31日止，工程总价款为人民币305万元，如有经被告确认的工程量增减、被告确认的设计变更或工程洽商等情况，工程价款可以调整，本合同签订后，原告接到被告进场通知书前三天，被告按照合同约定价款的30%拨付进场费，自原告进场之日起，被告应每30天向原告支付工程进度款，每次支付金额均为合同价款的15%，共计3次合计为合同价款的45%，竣工验收后，被告应于7日内向原告支付合同价款的20%，剩余5%尾款作为保修金，自竣工验收之日起一年后（15日内）结清，如被告不能按时支付工程预付款、工程进度款、竣工结算款的，每延误一日应向原告支付延迟部分工程款千分之三的违约金；如被告在原告施工期间出现较大改动，工期相应顺延，造价按照前期提供的预算书中相应的定额另行计算。合同签订后，原告依约定进场施工。在施工过程中，经双方协商对约定的部分项目的装修方案进行了多次变更，并增加了一些装修项目。2014年11月15日，原告向被告申请工程验收，当日被告方人员对工程进行了验收，但认为工程存在诸多质量问题。后经原告修复整改，被告仍然认为存在质量问题。2014年12月18日，原、被告双方签订《补充协议书》，约定原告承包的装修工程正在进行环保检测，如环保指数达到验收标准，被告可将已定做好的办公家具等物品先行搬入室内，原告未完成整改工程继续整改。被告于当日入住办公室办公。2014年12月20日，经原告委托北京市建设工程质量第五检测所有限公司检验，装修工程室内空气质量合格。后涉案工程虽经原告多次修复整改，被告仍认为存在质量问题。双方对于合同以内和合同以外增项部分的总工程款未进行结算。在原告施工期间，被告分别于2014年4月21日、5月26日、7月14日给付原告工程款99万元、50万元、50万元，共计199万元，按合同约定的总工程款金额计算，被告尚欠原告工程款106万元未付。 另查明，被告以原告施工存在质量问题且逾期交工为由，向本院提起诉讼，要求本案原告向其支付逾期交工违约金1189500元，并对不合格的工程进行修复整改。本院经审理作出（2017）冀1024民初1657号民事判决书，判决本案原告向本案被告支付修复费用321678.76元、鉴定费67500元及逾期交工违约金60000元，合计449178.76元，此款待本案裁判文书生效后同时履行。至本案法庭辩论终结前（2017）冀1024民初1657号民事判决书尚未生效。 上述事实有当事人陈述、施工合同、施工变更洽商单、银行电汇凭证、收据、通知、后期收尾工程进度计划书、工程验收申请单、初验记录、初验复查、补充协议书、检测报告、本院（2017）冀1024民初1657号民事案件材料等证据加以证实。 本院认为，原、被告签订的《香河双安驾校装修工程施工合同》是双方的真实意思表示，内容不违背法律，属合法有效，双方应当全面履行合同义务。原告为被告进行装修施工，被告应当按照合同约定给付原告装修款。合同约定施工范围为被告的办公室室内装修工程，总工程款305万元。经原告装修的办公室被告已于2014年12月18日投入使用，根据合同约定的付款方式，被告应于2014年12月25日前向原告支付95%的工程款，金额为289.75万元，剩余15.25万元为保修金，被告应当于工程验收后一年后（15日内）结清，付款期限应当为2016年1月2日前，但时至今日被告只向原告支付工程款199万元，剩余工程款106万元未付，存在违约行为，应当承担民事责任，故此本院对原告要求被告支付合同内剩余工程款并支付逾期付款违约金的诉讼请求应予支持，但合同约定违约金按日千分之三计算过高，根据合同法的规定，本院认为应当按照人民银行同期贷款利率的1.3倍计算。关于原告主张的合同之外增加项目的工程款，被告不予认可，原告提供的施工变更洽商单中有一部分经被告人员签字，虽然该部分证据可以证明经双方协商一致对部分装修方案进行了多次变更，并增加了一些装修项目，但原告提供的其他证据不能够证明其主张的工程款金额，故此本院对原告的该部分诉讼请求不予支持。对于被告提出的抗辩主张，因被告以相同的理由向本院另案主张权利，故此本院在本案中对被告的抗辩主张不予审理。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、第二百八十六条，《最高人民法院关于适用中华人民共和国合同法若干问题的解释（二）》第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释》第九十条的规定，判决如下： 一、被告香河县双安机动车驾驶员培训学校于本判决生效后15日内给付原告北京嘉明龙鑫建筑装饰工程有限公司装修工程款人民币106万元，并按中国人民银行同期贷款利率的1.3倍计算向原告支付逾期付款违约金（其中90.75万元自2014年12月26日起计算，15.25万元自2016年1月3日起计算，均计算至本判决确定的债务履行之日）。 二、驳回原告北京嘉明龙鑫建筑装饰工程有限公司的其他诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费19200元。原告负担7200元，被告负担12000元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省廊坊市中级人民法院。 审 判 长  许广恒 人民陪审员  张瑞民 人民陪审员  张 颖 二〇一九年十月二十二日 书 记 员  孙 帅 ——