河南省新乡市牧野区人民法院民 事 判 决 书（2018）豫0711民初2684号原告（反诉被告）：安徽一鼎钢结构工程有限公司，住所：安徽省合肥市庐阳区。法定代表人：吴昌周，董事长。委托诉讼代理人：刘宾，河南博讷律师事务所律师。委托诉讼代理人：朱春霞，河南博讷律师事务所律师。被告（反诉原告）：河南省第二建设集团有限公司，住所：新乡市和平大道。法定代表人：祝建明，总经理。被告（反诉原告）：河南省第二建设集团有限公司设计分公司，住所：新乡市牧野区东干道18号。负责人：王金鸽。二被告委托诉讼代理人：韩山冰，河南联盟律师事务所律师。二被告委托诉讼代理人：赵祖磊，河南联盟律师事务所律师。原告（反诉被告）安徽一鼎钢结构工程有限公司（以下简称为安徽一鼎公司）与被告（反诉原告）河南省第二建设集团有限公司（以下简称省二建公司）、河南省第二建设集团有限公司设计分公司（以下简称省二建设计分公司）买卖纠纷一案，本院于2018年9月14日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。安徽一鼎公司委托诉讼代理人刘宾、朱春霞，省二建公司、省二建设计分公司共同委托诉讼代理人韩山冰、赵祖磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告材料费及人工费570540.97元、违约金2852元（暂计算至2018年9月9日，之后以570540.97元为基数，按照年息6%计算至实际还款之日），暂合计573392.97元；2、判令被告承担本案全部诉讼费用。事实与理由：原被告于2018年3月9日签订《建筑材料（设备）供货合同》、《劳务施工分包合同》各两份，约定原告承包被告公司的某某民宿李某某、常某某两个项目的钢结构安装工程，向被告提供钢结构件及钢结构安装服务。另约定在原告承包工程完工后，被告应当支付至结算审定额的97%，被告如未按合同约定支付货款，可适当延期支付货款，但延期不得超过三个月。合同签订后，原告依约向被告及时供应钢构件并安排工人进行钢结构安装，已经履行合同义务，被告亦应当按照合同约定支付原告材料款及人工费。2018年5月经双方结算，李某某项目材料费及人工费共计723540元，常某某项目材料费及人工费956940元，共计1680480元。因项目实际施工所使用的钢结构主构件、螺栓、栓钉均超过供货合同约定数量，原告提供的安装人工费亦根据实际供货增加，至两个工程结束，原告所供应的实际材料费及人工费共计1843101元，被告应当依约支付原告应收款项的97%即1787807.97元。截止原告起诉时，尚有570540.97元款项尚未支付。二被告委托诉讼代理人辩称：一、答辩人已经向被答辩人支付材料费和人工费且已经付超，被答辩人应当返还付超部分。合同履行过程中，答辩人先后向被答辩人支付材料费和人工费共计1217267.00元，后经最终结算，最终结算价款仅为937139.64元（已扣除被答辩人逾期交货违约责任、及因逾期交货导致答辩人整体工期延误向建设方承担的延误工期费用），答辩人已付超280127.36元（含未到付款节点的3%质保金），被答辩人应当返还上述已付超款项。二、答辩人在施工过程中存在多种违约行为，应当赔偿由此给答辩人造成的各项损失并承担违约责任。案涉合同履行过程中，被答辩人存在逾期交货、施工质量不合格、违反安全管理等多种违约行为，应当向答辩人承担违约责任并赔偿答辩人各项损失。三、答辩人与被答辩人因案涉项目发生借款纠纷，目前该案尚在审理中。案涉项目施工过程中，被答辩人因项目备料需要资金周转，向答辩人借款500000.00元至今未还，目前该案尚在审理中。综上所述，被答辩人起诉要求支付材料费和人工费没有依据。被答辩人应当返还已付超款项、赔偿答辩人损失并承担违约责任。请贵院依法驳回被答辩人的诉讼请求。被告（反诉原告）向本院提出诉讼请求：1、请求判令被反诉人返还二反诉人已付超款项280127.36元；2、请求判令本案全部诉讼费由被反诉人承担。事实和理由：被反诉人诉称二反诉人未支付材料费和人工费，严重违背客观事实。反诉人省二建公司的下属省二建设计分公司于2018年3月9日与被反诉人安徽一鼎公司签订两份《建筑材料（设备）供货合同》和两份《劳务施工合同》，约定被反诉人向反诉人供应钢构件；被反诉人逾期交货，视为违约，由此给反诉人造成的经济损失，应当承担赔偿责任即违约责任并支付合同总额10%的违约金；材料费和人工费总额的3%作为质保金。自竣工验收合格后一年内无问题一次性付清；施工过程中出现的结算如有疑问或问题，可以在最终结算时解决，当反诉人提出对施工过程中已结算的价款进行核对调整时，被反诉人应在接到通知时15天内进行核对，否则视为被反诉人对调整后的价款予以认可，反诉人有权对已超额部分予以追回。合同履行过程中，反诉人先后向被反诉人支付材料费和人工费共计1217267.00元，后经最终结算，最终结算价款仅为937139.64元，反诉人已付超280127.36元，被反诉人应当返还。被反诉人在施工质量、安全等方面也存在违约行为应当承担违约责任，反诉人并未在最终结算价款中扣除被反诉人在施工质量、安全等方面罚款，但反诉人保留向被反诉人追究前述违约责任的权利。原告（反诉被告）辩称：反诉人所述与真实情况不符，反诉人工程款并未支付完毕，仍有570540.97没有支付，其计算的金额只是其单方核算，并没有得到被反诉人的认可，也与其在双方2018年5月的结算单差距巨大，因此，请求法院查明事实，依法驳回反诉人的反诉请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认。对当事人有异议的证据，本院结合案情对证据的证明效力综合认定。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年3月9日省二建设计分公司（甲方）与安徽一鼎公司（乙方）签订建筑材料（设备）供货合同，协议约定：1、供货清单及价格：产品名称：钢构件、规格型号：图纸要求、单位：t、数量：93、单价：6630、合价：616590、生产厂家：安徽一鼎钢结构工程有限公司。2.1质量标准、技术要求：符合图纸要求。2.2计量方式：按深化图纸设计理论重量。2.8甲方收到货物（设备）及材质检验报告、合格证、使用说明书、相关技术资料后，应按本合同所约定的数量、型号、规格、产地、质量标准等及时组织验收。如无异议应在货物（设备）到达现场三日内验收完毕。如有异议，甲方口头或书面通知乙方。待异议解决后，三日内验收完毕。该验收不视为甲方对货物（设备）质量的最终验收、不转移乙方对货物质量的责任。3.1交（提）货采用以下B款方式。B、分批交提货时间要求：2018年3月15日前按甲方要求保证质量供货到焦作市某某民宿李某某家项目。5.1乙方结算时应按第1条约定内容及时向甲方提供发票。如乙方未开或拒开合同约定发票，即视为乙方违约，甲方有权拒绝付款。结算采用以下E款方式。E、其他结算方式：按深化设计图纸理论重量办理结算。5.2付款采用以下E款方式。E、其他付款方式：预付款为合同总价20%，钢结构制作完成并经验收合格，支付相应款项的85%，工程全部施工完毕，经验收合格后15天内向乙方支付至结算审定额的97%，其余3%作为质保金，竣工验收后，一年内无质量问题质保金一次付清。6.1乙方因产品质量不符合本合同规定及逾期交货时，即视为乙方违约。甲方有权解除合同或解除部分合同。由此给甲方造成的经济损失，乙方应承担赔偿责任即违约责任并支付甲方合同总额10%的违约金。同时，乙方须将甲方预付款在甲方提出解除合同之日起5日内全额退还。6.2乙方因产品质量不符合本合同规定及逾期交货时，乙方应无条件退、换货。甲方有权扣留乙方货款（货物）总额10%作为违约金。当货款（货物）不足以支付违约金时，甲方保留进一步追偿的权利。8.1本合同标的物数量、规格、型号、供货时间发生变化时，甲方应在约定交货时间前3天通知乙方，乙方应给予调整。9.1甲、乙双方的其他约定：1、工程承包范围：施工图纸范围内的所有钢结构制作、防腐油漆、运输。所有钢构件（原有油漆或金属镀层者除外）应除锈后刷醇酸底漆二遍面漆二遍（总厚度不小于125微米）。2工程承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包验收。3合同单价为满足图纸要求的构件到场价。4合同造价可调内容及调整方式：现场签证、变更工程量据实结算，综合单价执行本合同报价。2018年3月9日省二建设计分公司（甲方）与安徽一鼎公司（乙方）签订建筑材料（设备）供货合同，协议约定：1、供货清单及价格：产品名称：钢构件、规格型号：图纸要求、单位：t、数量：123、单价：6630、合价：815490、生产厂家：安徽一鼎钢结构工程有限公司。3.1交（提）货采用以下B款方式。B、分批交提货时间要求：2018年3月15日前按甲方要求保证质量供货到焦作市某某民宿常某某家项目。合同的其他约定同李某某家合同约定。2018年3月9日，省二建设计分公司（甲方）与安徽一鼎公司（乙方）签订劳务施工分包合同二份，合同约定：工程名称某某民宿李某某家项目。2.1工程承包范围：施工图纸范围内的所有钢结构安装工程。2.2.2承包方式采用劳务大清包的方式承包：包工、包辅材（详见2.3.1）、包小型机具、包安装及固定用防护措施器具、保质量、包安全、包验收。2.2.3承包内容、价格及工程量计算方法：综合单价1150元/吨，工程量按施工蓝图依实结算。结算依据：依据现场实际完成工程量计算。结算价=综合单价*实际工程量-各种扣款。2.2.4暂定总价106950元。2018年3月9日，省二建设计分公司（甲方）与安徽一鼎公司（乙方）签订劳务施工分包合同二份，合同约定：工程名称某某民宿常某某家项目。2.1工程承包范围：施工图纸范围内的所有钢结构安装工程。2.2.2承包方式采用劳务大清包的方式承包：包工、包辅材（详见2.3.1）、包小型机具、包安装及固定用防护措施器具、保质量、包安全、包验收。2.2.3承包内容、价格及工程量计算方法：综合单价1150元/吨，工程量按施工蓝图依实结算。结算依据：依据现场实际完成工程量计算。结算价=综合单价*实际工程量-各种扣款。2.2.4暂定总价141450元。2019年5月7日河南某某造价咨询有限公司做出河南某某价鉴[2019]鉴字第023号鉴定意见：案涉的某某民宿工程造价为1693591.18元，（1、某某民宿李某某家钢结构制作合同单价6630元/吨、工程量74.475吨，计493769.25元，备注按合同约定与附件；2、某某民宿常某某家钢结构制作合同单价6630元/吨、工程量115.504吨，计765791.52元，备注按合同约定与附件；3、某某民宿李某某家钢结构安装合同单价1150元、工程量74.475元，计85646.25元，备注按合同约定与附件；4、某某民宿常某某家钢结构安装合同单价1150元/吨、工程量115.504吨，计132829.6元，备注按合同约定与附件；5、常某某园型钢构件合同单价6630元、工程量32.512元，计215554.56元，备注单列项目。）经质证，2019年9月10日河南华明工程造价咨询有限公司对鉴定意见书附表一的数据第5条进行说明：32.512吨是考虑了现场施工的（微信聊天记录）特殊构件，小常家的四周弧形的钢梁及与其连接的钢梁四周损耗的钢材量，单独列出提供给人民法院，实际上为了让人民法院根据合同及双方的证据审定，对此特别说明。至今二被告支付给原告工程款共计1217267元。本院认为，原告安徽一鼎公司与被告省二建设计分公司签订建筑材料（设备）供货合同两份、劳务施工分包合同两份合法有效，双方当事人均应遵循诚实、信用的原则全面履行义务。本案双方对工程造价存在争议，经河南华明工程造价咨询有限公司鉴定，该工程造价为1693591.18元，（1、某某民宿李某某家钢结构制作合同单价6630元/吨、工程量74.475吨，计493769.25元，备注按合同约定与附件；2、某某民宿常某某家钢结构制作合同单价6630元/吨、工程量115.504吨，计765791.52元，备注按合同约定与附件；3、某某民宿李某某家钢结构安装合同单价1150元、工程量74.475元，计85646.25元，备注按合同约定与附件；4、某某民宿常某某家钢结构安装合同单价1150元/吨、工程量115.504吨，计132829.6元，备注按合同约定与附件；5、常某某园型钢构件合同单价6630元、工程量32.512元，计215554.56元，备注单列项目）。经对鉴定报告质证后，鉴定机构出具说明常某某家园型钢构件单列项目32.512吨是考虑了现场施工的（微信聊天记录）特殊构件，小常家的四周弧形的钢梁及与其连接的钢梁四周损耗的钢材量，单独列出提供给人民法院，实际上为了让人民法院根据合同及双方的证据审定，该项为特殊构件，小常家的四周弧形的钢梁及与其连接的钢梁四周损耗的钢材量。关于双方争执鉴定报告的第五项，因根据双方签订的合同中约定单价为满足图纸要求的构件到场价，并不包括损耗，该第五项单列项目实为损耗，不应当计算在工程造价内，工程总造价应为1478036.62元。根据合同约定，承包方式系包工、包辅材（详见2.3.1）、包小型机具、包安装及固定用防护措施器具、保质量、包安全、包验收。原告要求螺栓、栓钉的增加量亦无合同依据。按合同约定工程全部施工完毕，原告应支付至结算审定额的97%即为1478036.62元*97%=1433695.52元，扣除被告已支付的1217267元，被告还应再支付原告216428.52元。因案涉工程款双方对造价存在争议，工程款应付款项无法确定，被告并非恶意拖欠工程款，原告要求的违约金本院不予支持。省二建设计分公司不具有企业法人资格，其民事责任应当由省二建公司承担。被告的反诉因其已支付款项并未超出其应付工程款，其反诉请求本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百三十条、第一百四十三条，《中华人民共和国公司法》第十四条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）河南省第二建设集团有限公司、于本判决生效之日起十日内支付原告（反诉被告）安徽一鼎钢结构工程有限公司合同款216428.52元。二、驳回原告（反诉被告）安徽一鼎钢结构工程有限公司的其他诉讼请求。三、驳回被告（反诉原告）河南省第二建设集团有限公司、河南省第二建设集团有限公司设计分公司的反诉请求。如被告未按指定期限履行给付金钱义务，应按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费9500元，由安徽一鼎钢结构工程有限公司负担4750元，由河南省第二建设集团有限公司负担4750元；反诉费2750元由河南省第二建设集团有限公司负担；鉴定费27000元，由安徽一鼎钢结构工程有限公司负担13500元，由河南省第二建设集团有限公司负担13500元。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状1份及副本12份，上诉于河南省新乡市中级人民法院。审判长 ：吴继伟审判员 ：张孝群审判员 ：李海云二〇一九年十月二十五日书记员 ：苗方洁