福建省泉州市丰泽区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0503民初5802号 原告：张莉莉，女，1986年2月2日出生，汉族，住福建省泉州市丰泽区。 委托诉讼代理人：朱永坚，福建一脉律师事务所律师。 委托诉讼代理人：唐建新，福建一脉律师事务所律师。 被告：福建省沃丰房地产开发有限公司，住所地福建省泉州市丰泽区城东街道安吉南路与瑞安街交汇处澜湖郡**楼**，统一社会信用代码91350500669290652N。 法定代表人：陈松辉，该公司总经理。 委托诉讼代理人：谢清峰，福建泉南律师事务所律师。 委托诉讼代理人：连梅明，福建泉南律师事务所律师。 原告张莉莉与被告福建省沃丰房地产开发有限公司（以下简称“沃丰公司”）商品房预售合同纠纷一案，本院于2019年5月16日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告张莉莉的委托诉讼代理人朱永坚、被告沃丰公司的委托诉讼代理人连梅明到庭参加诉讼。诉讼过程中，原、被告共同申请庭外和解期间，但协商和解未果。本案现已审理终结。 张莉莉向本院提出诉讼请求：1.沃丰公司向张莉莉支付逾期交房违约金126510元（以购房款1888207元为基数，按日万分之一计算，自2016年12月30日起至2018年10月31日止）；2.沃丰公司向张莉莉支付逾期协助办证违约金（以购房款1888207元为基数，按日十万分之一计算，自2019年1月31日起至沃丰公司办理房屋产权初始预登记之日止）；3.沃丰公司协助张莉莉办理丰泽区××路××街××号楼店面02的不动产权证书。事实和理由：张莉莉与沃丰公司于2014年4月25日签订《商品房买卖合同》（合同编号201404250134），张莉莉向沃丰公司购买位于丰泽区××路××街××号楼店面02。《商品房买卖合同》第八条约定，沃丰公司应于2016年12月30日前交付店面；第九条约定，逾期交房的按已付款日万分之一支付违约金；第十四条约定，如因沃丰公司原因，张莉莉不能在商品房交付使用后90日内取得房屋权属证书的，沃丰公司自逾期之日起每日按已付款的0.001%向张莉莉支付违约金。合同签订后，张莉莉向沃丰公司一次性支付澜湖郡3号楼店面02房款1888207元，但沃丰公司未按照《商品房买卖合同》的约定如期交付房屋，直到2018年10月31日才将房屋正式交付给张莉莉。沃丰公司在正式交付房屋后，经张莉莉多次催促，至今未依约为张莉莉办理产权登记义务，已构成了严重违约。 沃丰公司辩称，一、在张莉莉未缴交专项维修金的情况下，沃丰公司有权拒绝交付房屋。1.2018年11月3日前张莉莉一直未履行合同义务（即缴交专项维修金），属于《合同法》第六十七条规定的“先履行一方未履行的”情形，沃丰公司依法可以行使先履行抗辩权拒绝交房，交付时间可予相应顺延至张莉莉支付该项费用之后，即顺延至2018年11月3日。2.根据建设部、财政部2007年联合发布的第165号《住宅专项维修资金管理办法》第十二条、第十三条规定及泉州市住房和城乡建设局、财政局联合发布的泉建综[2011]70号《泉州市住宅专项维修资金管理规定》，在张莉莉未缴交专项维修金的情况下，沃丰公司有权拒绝交付诉争房屋，沃丰公司2018年11月3日前未交付房屋的行为不构成逾期交付，不应承担任何违约责任。3.张莉莉在起诉状中自认，沃丰公司已于2018年10月31日正式交付诉争房屋，沃丰公司在张莉莉履行缴纳专项维修金的义务前就已先行履行交付义务。二、退一步说，即便法院认为沃丰公司构成逾期交房，沃丰公司也享有多项可据实予以延期交房的情形。根据《商品房买卖合同》第八条、附件六第四条第1款约定，沃丰公司可据实予以延期交付的情形具体如下：（1）中、高考因素导致的停工：根据泉州市环境保护局《关于加强中、高考期间环境噪声监督管理的通知》的要求，每年中、高考期间停止施工或限制性施工。自诉争《商品房买卖合同》签订之日起，该因素导致诉争工程停工共计64天（其中因中考导致停工36天，因高考导致停工28天）。（2）天气因素导致的停工：根据泉州市气象信息服务中心出具的《天气证明》，该中雨以上降水和六级以上风力的极端天气天数为132天（中雨以上118天，六级以上风力19天，重合天数为5天）。中、高考因素及天气因素同时导致停工的重合天数为13天，因此，出现高考被限制施工和天气等合同约定的可延期情形导致诉争工程被延期的天数共计183天，扣除后，诉争房屋的交房时间也应为2017年7月1日，张莉莉主张沃丰公司自2016年12月30日起计付逾期交房违约金的诉求没有依据。三、张莉莉要求沃丰公司自2019年1月31日起计付逾期协助办证违约金的请求没有依据。合同补充协议第六条第1款明确约定：“出卖人应在商品房交付使用后200日内，以协助方式配合买受人办理该商品房分户产权证（仅指房屋所有权证）……”。诉争房屋于2018年10月31日正式交付，沃丰公司于2019年5月19日前未配合张莉莉办理房屋产权证的行为不构成逾期，不应承担任何违约责任。综上所述，张莉莉的所有诉讼请求缺乏事实和法律依据，请求法院依法予以驳回。 本院经审理认定事实如下：2014年4月25日，张莉莉与沃丰公司签订一份《商品房买卖合同》（合同编号：201404250134），约定张莉莉向沃丰公司购买址在泉州市丰泽区××路××街××号楼店面02房屋，总购房款为1966871元。合同第八条约定，沃丰公司应于2016年12月30日前，将符合合同约定条件的商品房交付给张莉莉，但“施工中遇到异常困难或重大技术问题及其他非出卖人可控制的原因导致工程延期的：因政府行为（包括但不限于政府通知停工或者因交通管制等造成无法施工、政府文件限制施工条件，高考限制施工或者因交通管制等造成施工延误等）而导致工程施工延期；日降雨量10㎜以上降雨、风六级以上（含六级）及其它自然灾害、停水、停电导致工程延期（具体以政府文件、气象资料、高考相关规定、水电部门的通知为准）。”合同第九条约定，如沃丰公司逾期交房超过180天，张莉莉要求继续履行合同的，“合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之1的违约金”。合同第十四条约定：“出卖人应当在商品房交付使用后60日内，向当地房屋权属登记机构办理房屋所有权初始预登记，并将办理权属登记需由出卖人提供的资料交付买受人。如因出卖人原因，买受人不能在商品房交付使用后90日内取得房屋权属证书的……买受人不退房，出卖人自逾期之日起每日按买受人已付款的0.001%向买受人支付违约金”。合同第十八条约定，专项维修资金由买受人按有关规定缴交，计4019元，于2016年12月30日前缴交到房地产行政主管部门委托的商业银行监管账户上，监管银行中国银行股份有限公司洛江支行，监管账户4312××××7742”。双方于同日签订的合同附件六《合同补充协议》第四条约定：“1、双方同意该商品房不适用合同第八条支付条件与期限的约定，出卖人应当在2016年12月30日前，将符合下列各项约定条件的商品房交付买受人使用：（1）该商品房经建设单位依法组织勘察、设计、施工、监理等单位单项竣工验收合格和消防验收合格，但不包括整体小区的竣工综合验收合格及向建设主管部门报备手续办理完成。（2）除自然灾害如人力不可抗力的火灾、水灾、飓风、地、地震等包括如下：1.市政配套而引致的延误；2.为配合政府的法规、规章、命令或市政建设而引起的延误；3.影响施工停止或进展缓慢的气象［累计24小时降雨超过24ＭＭ或6级以上（含6级）大风］原因；4.供水、供电部门的停水、停（限）电通知;5.其他非出卖人所能控制的因素。”《合同补充协议》第五条约定：“买受人未交清专项维修资金前，出卖人有权拒绝交房并拒绝协助办理分户产权登记手续，由此产生的责任概由买受人承担。”《合同补充协议》第六条约定：“1、出卖人应在商品房交付使用后200日内，以协助方式配合买受人办理该商品房分户产权证（仅指房屋所有权证），由于买受人不及时配合或政府主管部门办理产权证工作日较长或者主管部门已受理相关手续却拖延办理等情况，分户产权办理时间相应顺延。买受人所购房产的土地使用证，在整个楼盘的买受人办理了所购买的房产的房屋所有权证登记之后，由出卖人配合买受人向土地使用权证登记部门申请办理土地使用证”。《合同补充协议》第十三条约定：“本补充协议是合同不可分割的部分，本补充协议的内容与商品房买卖合同不一致的，以本补充协议的约定为准”。2014年6月21日，张莉莉与沃丰公司另行签订一份《补充协议书》，约定因双方协商一致将付款方式变更为一次性付款，沃丰公司同意诉争房屋的实际成交价为1888207元。沃丰公司在该《补充协议书》中确认，截至2014年6月21日，张莉莉已依约付清全部购房款。 另查明，据沃丰公司提供的《福建省房屋建筑工程竣工验收报告》、《建设工程消防验收意见书》等证据所载，诉争房屋所在楼盘于2018年10月20日经建设、勘察、设计、监理、施工五部门验收合格，于2018年5月24日经泉州市公安消防支队综合评定消防验收合格。据沃丰公司提供的泉州市环境保护局出具的通知所载，“中、高考期间，禁止在学校及周围200米范围内进行建筑施工作业”。沃丰公司未能提供证据证明其在上述通知规定的中、高考期间禁止施工的学校周围200米范围内，亦未能提供其在上述期间停止施工的相关证据。另据福建省气象服务中心出具的天气证明所载，自2014年4月25日合同签订之日起至2016年12月30日合同约定的交房之日止，泉州市澜湖郡（泉州市丰泽区高速路口气象观测站）共出现《合同补充协议》第四条约定的24毫米以上降雨、6级以上（含6级）大风天气共计47天，即沃丰公司可顺延至2017年2月15日交房。2018年9月29日，沃丰公司向张莉莉邮寄一份《入伙通知书》，通知其于2018年11月30日前到沃丰公司办理诉争房屋交接手续，并按80-100元／㎡的标准缴纳房屋公共维修基金，“缴款账户（开户行：建设银行泉州丰泽支行，用户名：福建省沃丰房地产开发有限公司，账号：3500××××6716）。庭审中，双方当事人一致确认，张莉莉在收到沃丰公司邮寄的上述《入伙通知书》后，于2018年10月31日到沃丰公司办理了诉争房屋的交接手续，并在办理交房手续后于2018年11月3日按沃丰公司的要求实际缴纳公共维修资金3215.2元。另，截至法庭辩论终结时止，诉争房屋所在项目的房屋权属总登记尚未办妥，沃丰公司亦未向张莉莉开具已付购房款的不动产销售专用发票及交付办理分户登记所需的测绘图纸等办证所需资料。 本院认为，张莉莉与沃丰公司就诉争房屋所签订的《商品房买卖合同》及附件六《合同补充协议》，系双方当事人真实意思表示，其内容合法有效，双方均应依约履行。按合同约定，沃丰公司应于2016年12月30日前，将符合合同及补充协议约定的诉争房屋交付张莉莉使用。但《合同补充协议》第四条约定，如遇到“累计24小时降雨超过24MM或6级以上（含6级）大风原因”，沃丰公司可顺延交房期限。本案审理过程中，双方当事人一致确认，自2014年4月25日双方签订合同之日起至2016年12月30日合同约定的交房之日止，出现了上述《合同补充协议》第四条约定的可延期交房的风雨天气共计47天，沃丰公司因天气因素可顺延至2017年2月15日交房。沃丰公司还辩称，因施工期间出现中、高考等政府文件限制施工的情形，故可因此顺延交房期限。但据沃丰公司提供的《泉州市环保局关于加强中、高考期间环境噪声监督管理的通知》所载，“中、高考期间，禁止在学校及周围200米范围内进行建筑施工作业”，而沃丰公司未提供证据证明诉争房屋所在楼盘在上述通知禁止施工的学校周围200米范围内，亦未能提供施工记录等可以证明其在中、高考期间停止施工的相关证据，故对沃丰公司以中、高考期间因政府文件限制施工而要求顺延交房期间的辩解，本院不予采纳。关于公共维修资金的缴纳，合同第八条约定，沃丰公司应于2016年12月30日前向张莉莉交房；合同第十八条约定，张莉莉应于2016年12月30日前缴清诉争房屋的专项维修资金；而《合同补充协议》第五条约定：“买受人未交清专项维修资金前，出卖人有权拒绝交房并拒绝协助办理分户产权登记手续”。基于上述约定，可以认定双方约定张莉莉最迟应于沃丰公司向其交房时缴请诉争房屋的专项维修资金，否则沃丰公司有权拒绝交房及协助办理分户产权登记手续。另据庭审查明的事实，虽然合同第十八条约定了诉争房屋应缴专项维修资金的金额，但对缴款账户的约定不明确；而沃丰公司在邮寄给张莉莉的《入伙通知书》中，对该房屋应缴公共维修基金的金额作了变更，明确了缴款账户等具体事项，并通知张莉莉“交房时，凭缴款凭单向开发商索取收款收据”。沃丰公司实际于2018年10月31日与张莉莉办理诉争房屋的交接手续，张莉莉于2018年11月3日缴清了诉争房屋应缴公共维修资金，沃丰公司在确认该事实后，向其开具了收款收据。故沃丰公司自愿在张莉莉缴清公共维修资金时提前三天向张莉莉交房，并未以此拒绝交房，且导致其迟延交房的事由不可归责于买受人，现沃丰公司以此为由，要求顺延其交房期限，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。综上，沃丰公司因出现合同约定可延期交房的免责天数，可顺延至2017年2月15日交房，但其直至2018年10月31日才将诉争房屋实际交付给张莉莉，逾期交房623天，应按总购房款1888207元的日万分之一向张莉莉支付逾期交房违约金共计117635.3元（1888207元×0.0001×623天）。关于协助办证的问题，据双方在《合同补充协议》第六条的约定，沃丰公司应于商品房交付使用后200日内协助张莉莉办理分户产权登记手续。庭审中，双方一致确认诉争房屋已于2018年10月31日实际交付，故沃丰公司应于2019年5月19日前协助张莉莉办证。但沃丰公司尚未办妥诉争房屋所在项目的房屋权属总登记，亦未向张莉莉交付购房款发票、分户图等办证所需资料，构成逾期协助办证。张莉莉请求沃丰公司按购房款1888207元的日十万分之一，自2019年1月31日起至沃丰公司办理房屋产权初始预登记之日止支付逾期协助办证违约金，本院予以部分支持，上述违约金应自沃丰公司逾期之日即2019年5月20日起计付。张莉莉同时诉请沃丰公司履行协助其办理诉争房屋不动产权证书的义务，合法有据，应予支持。 依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下： 一、福建省沃丰房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内支付张莉莉逾期交付址在泉州市丰泽区××路××街××号楼店面02房屋的违约金117635.3元； 二、福建省沃丰房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内协助张莉莉办理址在泉州市丰泽区××路××街××号楼店面02房屋的不动产权证书； 三、福建省沃丰房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内支付张莉莉自2019年5月20日起至办理上述房屋产权初始预登记之日止每日按购房款1888207元的十万分之一计算的逾期协助办证违约金； 四、驳回张莉莉的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费3032元，减半收取计1516元，由张莉莉负担109.5元，福建省沃丰房地产开发有限公司负担1406.5元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于泉州市中级人民法院。 审判员  黄达婧 二〇一九年十月三十日 书记员  洪希文 附：主要法律条文 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 执行申请提示 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。