安徽省宣城市宣州区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)皖1802民初95号 原告（反诉被告）：宣城市银城置业有限公司，住所地安徽省宣城市叠嶂东路**，统一社会信用代码91341800674215876H。 法定代表人：梅务刚，该公司董事长。 委托诉讼代理人：张国庆，系该公司总经理。 委托诉讼代理人：璩金来，安徽今昔律师事务所律师。 被告（反诉原告）：浙江省一建建设集团有限公司，，住所地浙江省杭州市天目山路**统一社会信用代码91330000142911125H（1/15）。 法定代表人：崔峻，该公司董事长。 委托诉讼代理人：赵全强，浙江腾飞金鹰律师事务所律师。 委托诉讼代理人：钱梦教，浙江腾飞金鹰律师事务所律师。 原告(反诉被告)宣城市银城置业有限公司（以下简称“银城公司”）诉被告（反诉原告）浙江省一建建设集团有限公司（以下简称“一建公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院2017年1月18日受理后于2018年3月20日作出（2017）皖1802民初367号民事判决，银城公司、一建公司均不服提起上诉，安徽省宣城市中级人民法院于2018年11月28日作出（2018）皖18民终1420号民事裁定书，裁定撤销安徽省宣城市宣州区人民法院（2017）皖1802民初367号民事判决，发回安徽省宣城市宣州区人民法院重审，本院于2019年1月3日受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。银城公司委托诉讼代理人璩金来，一建公司委托诉讼代理人赵全强、钱梦教到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 银城公司向本院提出诉讼请求：一建公司立即支付工期延误违约金1999.5万元（延期687天，按工程总价款97838370.79元的日万分之三计算），并承担本案上诉讼费、保全费。 事实与理由：2011年1月25日，银城公司与一建公司签订《建设工程施工合同》一份，约定：一建公司承建银城公司开发的宣城市银城小区，总建筑面积68838㎡，其中地下室16150㎡，包括1幢2层、1幢6层、2幢11层、3幢16层；合同工期600日历天，计划于2011年2月15日开工；合同价款暂定83096714.26元，承包人承诺按约进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工，因施工单位原因造成工期每延误一天，应按合同价款的日万分之三向发包方支付工期违约金。合同签订后，一建公司进场施工，期间，银城公司严格按照施工进度向一建公司支付工程进度款。但一建公司的项目经理及技术负责人、现场负责人经常不在岗，现场管理混乱，工人消极怠工。项目监理英泰克工程顾问（上海）有限公司分别于2011年7月7日、7月29日，2012年9月27日、12月31日，2013年4月27日、6月9日、7月11日向一建公司发出通知，2013年8月30日，宣城市住房和城乡建设委员会也发出通知，要求一建公司加快施工进度，银城公司也曾邀请一建公司相关负责人到现场调整工作计划，但收效甚微，直到2014年8月4日，工程才正式竣工，工期1287天，比原定的2012年9月16日延期了687天。银城公司在预售时与购房户约定的交付日期2013年11月30日和2013年12月31日，也因延期竣工致使小区商品房延期交付，因此向购房户赔偿了高额的延期交房违约金。另一建公司在质保期内，对房屋裂缝、漏水、外墙脱落和屋面防水等质量责任，不管不问，银城公司代为维修，不仅支付了维修费，还给银城公司造成了损失。2016年12月26日，双方经结算，一建公司承建的工程总价款为97838370.79元。 一建公司辩称：1.银城公司诉请已过诉讼时效。案涉工程于2011年2月15日开工，2013年完成合同范围内的全部工程，并向银城公司提交了竣工结算资料，工程也已于2014年7月15日竣工验收，此时银城公司就应知道工期逾期的情形，工期逾期违约金也可以在实际竣工验收时间确定之日计算出来，银城公司于2017年1月份向法院起诉，已过诉讼时效期间；银城公司即使提出因工期逾期造成其向小业主赔偿的交房损失、退房损失也超过了诉讼时效，从其提供的材料看，所有赔偿给小业主的逾期交房损失均是计算到2014年8月4日，退房业主提出的退房申请时间也是在2014年2月25日至同年8月4日，因此银城公司至迟在2014年8月4日就应该知道其逾期交房或退房的损失；案涉工程房屋自完成正负0.00，即可领取预售许可证开始销售，银城公司也于2012年即开始预售房屋，商铺未能销售是因为设定了抵押。银城公司所称的监理费损失，没有依据，其提交的延期监理服务协议中载明的“宣城市浦新工程咨询有限公司”从未在涉案工程出现过，其亦未提交支付延期监理费的证据。 2.案涉工程延期是由银城公司造成的。银城公司延迟支付工程款、大量设计变更、地质、地质勘探报告错误图纸错误、银城公司自行分包的工程施工滞后造成工程延期：a.银城公司及设计单位迟迟未能出具深基坑维护图纸，导致一建公司无法组织人员进行深基坑边坡围护施工，工期拖延69天;b.因银城公司地质报告勘测错误，工程桩基入岩深度以及勘测的部分区域土质与地质报告严重不符，地质，地质报告入岩深度仅为1米而实际桩基入岩深度达到4-5米分地区遇到特坚岩石地质情况，部分区域应银城公司要求采用风镐破石，增加工程量，工期延误30天；c.因设计单位出具的7#楼商铺部分施工图纸超规划用地批准的红线范围，导致设计变更，一建公司需进行返工修改，工期延误10天，前述情形均属于工期应予顺延的情形；d.因银城公司自行分包的土方分包单位挖土严重滞后，导致工期延误近240天，按原定施工进度计划，3、5#楼人工挖孔桩必须于2011年2月15日开挖、4月份完成，但由于土方分包单位开挖土方滞后，于2011年4月25日才开挖，直至2011年9月5日才完成5#楼的桩基工程检测工作，延迟工期4个月零11天；8#、2#楼桩基工程原定2011年6月份完成，但直至2011年11月14日才完成桩基检测工作，迟延4个月；7#楼桩基工程原定2011年6月份完成，但直至2011年12月29日才完成桩基检测，迟延工期6个月；e.经监理单位指示停工达22天，工期应予顺延；f.因银城公司自行分包的门窗、阳台栏杆、楼梯扶手、进户门、防火门、外墙石材干挂、消防工程、电梯安装工程、市政绿化管道等项目施工迟延，导致涉案工程整体竣工验收迟延达到228天，根据2013年8月8日的监理例会纪要，一建公司已经完成全部施工内容，会议纪要明确要求银城公司分包的工程需在2013年8月30日之前完成，但实际于2014年1月18日之前才完成，迟延140天，消防工程于2014年3月22日才完成，迟延206天；g.银城公司甲供钢材迟延供应，导致工程竣工验收延迟，根据施工组织设计中的施工总进度网络计划图的约定，案涉工程在开工后的200天内即2011年8月25日之前要完成主体结构，但直至2011年8月29日，银城公司仅供应了728吨，实际缺口达3200吨，直至2013年8月份，银城公司仍在供应钢材；H.银城公司拖欠大额工程款，导致一建公司无法按进度施工，工期迟延，自2012年11月份开始，直至竣工验收，银城公司一直拖欠工程进度款。 3.银城公司诉请中逾期违约金计算的延误天数、计算基数等错误。案涉工程于2011年2月15日开工、2013年10月份完成合同范围内的全部工程，2014年5月20日向银城公司提交了《工程竣工报验单》，并经监理单位初步验收合格，银城公司延迟组织竣工验收，从银城公司提交给宣城市城建档案馆的竣工验收备案表所附的涉案工程竣工标识牌可知，银城公司于2013年12月31日已经实际在使用涉案工程了，另，1#楼的竣工验收日期为2012年6月12日，因此银城公司计算的延迟天数有误。银城公司违约金计算基数有误，双方约定按合同价款的日万分之三支付延期违约金，而合同价款应为最终扣除银城公司供材的价款，以及1#楼的工程价款（1#楼未逾期）。违约金计算标准过高，根据最高人民法院民事审判一庭在最高人民法院关于当前民事审判工作中的若干具体问题（2015）中提到关于违约金数额问题，银城公司与一建公司约定的违约金明显过高，应予调减。 一建公司向本院提出反诉请求：1.银城公司支付剩余工程款18680029.71元及逾期付款利息（以银城公司欠付工程进度款及结算款为基数，从欠付之日起按日万分之四的标准计算款项付清之日止）；2.退还全部质保金及逾期利息损失（分段计算至被全部退还之日止）；3.退还履约保证金200万元及逾期退还的利息损失（分段计算至全部退还之日止）；4.支付省级安全文明标化工地奖励费50万元；5.本案诉讼费、财产保全费由银城公司承担。 事实与理由：2011年1月，一建公司中标并承建了银城公司发包的宣城市银城小区，双方签订《建设工程施工合同》。一建公司依约施工，2012年8月涉案工程获得安徽省2012年度第二批“省级建筑施工安全质量标准化示范工地”称号。一建公司按约履行全部施工义务后，于2014年5月20日向银城公司提交了《工程竣工验收报验单》，并经监理单位验收确认案涉工程质量合格，但银城公司直至2014年7月15日才组织正式的竣工验收。在施工过程中，银城公司一直拖延支付工程进度款、拖延结算。2016年12月26日，经双方确认，案涉工程结算造价为80514414.79元（已扣除甲供钢材17322856元），根据合同专用条款第26条约定，银城公司应按工程形象进度支付工程进度款，并应在造价结算完成后30天内支付至结算造价的95%，但银城公司始终未按合同约定的形象节点支付工程款，截止一建公司提出反诉之日，银城公司仅支付了57809709.34元，尚欠18680029.71元。现案涉工程竣工验收完成即将满五年，依约银城公司应退还全部质保金。根据合同第47条约定，银城公司应在地下室全部结顶后返还20%的履约保证金，主体结顶返还50%的履约保证金，并在竣工验收合格后的7天内全部返还，但银城公司至今未按合同约定返还200万元的履约保证金。另外，根据合同第47条第11项的约定，案涉工程获得省级安全文明标化工地的，银城公司应给予一建公司50万元的奖励，该款银城公司亦未支付。 银城公司辩称：1.工程总造价为97838370.79元，银城公司已支付及其他应扣除的款项合计87471167.96元：双方对账确认的付款金额为57609707.34元；双方对账中，一建公司要求补充材料的款项（对账单一第60、70、72笔）共5666031元，该款系项目实际施工人吴虓为筹措资金向案外人借款、银城公司及其法定代表人提供担保的款项，对账时，一建公司同意抵付工程款；支付给王强的款项，有协议书及付款凭证予以证明；代开税票的税款440322.88元；其他垫付款716222元、甲供材料款17322856.19元、水电费214290.43元、审计费609817.59元、质量保修金4891918.54元。综上，银城公司尚欠工程款10367202.83元，由于一建公司工期违约，应支付的违约金超过所欠工程款，故银城公司不构成逾期付款，不应承担逾期付款的违约责任。 2.根据双方结算及合同约定，质保金5%即4891918.54元，满一年后返还2%、满两年后返还2%、满五年后返还1%，案涉工程竣工已满两年，未满五年，应退还质保金3913534.83元，但一建公司未履行工程保修义务，银城公司委托他人维修，已垫付维修费3106284.80元、垫付水电费（含部分施工期间的）214290.43元，尚欠592959.60元，且已出现问题尚未维修需维修费达3297443.85元，由于一建公司应承担维修费大于银城公司应返还的质量保修金，故一建公司主张退还保修金及逾期退还的利息损失不能成立。 3.合同约定履约保证金200万元分三次返还，最后一次返还时间为工程竣工验收合格后7日内，合同暂定价为83096714.26元，按照合同约定工程竣工验收合格后7日内付至80%即66477371.41元，而银城公司实际支付款项(不含部分垫付款)71395891.19元，多支付4918519.78元，超过200万元履约保证金，一建公司要求银城公司承担逾期退还的利息损失不能成立。 4.银城小区获得的是“省级建筑施工安全质量标准化示范小区”，与合同约定的“获得省级安全文明标化工地”不符，故一建公司要求支付50万元奖励没有事实依据。 银城公司为证明其主张，向本院提交如下证据： 一、营业执照、网上公示信息各一份，证明双方诉讼主体资格； 二、建设工程施工合同一份，证明双方存在工程施工合同关系以及双方关于工期及逾期完工违约责任的约定； 三、安徽金诚工程咨询有限公司审核报告一份，证明案涉施工价款经双方确认为97838370.79元的事实； 四、英泰克工程顾问（上海）有限公司监理通知、函件7份，证明监理单位于2011年7月7日、7月29日、2012年9月27日、12月31日、2013年4月27日、6月9日、7月11日不断向一建公司发出通知，要求其加快施工进度的事实； 五、宣城市住建委建房（2013）580号文件一份，证明由于一建公司项目建设进度迟缓，引发购房业主信访投诉，出现社会稳定问题，2013年8月30日，该委责令一建公司加快工程进度，要求在2013年9月30日前完成合同约定的工程施工，避免房屋延期交付的事实； 六、竣工验收备案表6份，证明工程于2014年7月15日才正式竣工，于同年8月4日竣工验收备案的事实； 七、银城小区与购房户部分购房合同四份、交房结算清单九份、银行记账四份，证明由于延期交房，银城公司向部分购房户支付违约金600万余元的事实； 八、开工令、开工报告、工程开工、复工报审表一份，证明案涉工程于2011年2月15日开工，施工期间，一建公司未向银城公司提交任何延期或复工审批表的事实； 九、监理月报（自2011年2月28日至2013年12月26日，共计29份），证明银城公司每月均按工程形象进度付款，自2011年6月起，一建公司由于材料问题、商品砼、施工人员就位不及时等问题拖延工期； 十、付款证据一组，证明应计入银城公司已付款的款项： 1.对账单三份，证明双方对账确认已付款为57609709.34元； 2.保证借款合同、民事调解书各一份，证明银城公司为一建公司（吴虓）承担债务，其中本金300万元、利息截至2016年9月15日为157万元； 3.保证借款合同、代偿证明各一份，证明银城公司为一建公司（吴虓）承担债务804031元； 4.协议书、银行转账支票存根一份、收条两份，证明银城公司向王强支付了29.2万元； 注明：以上第2、3、4项为对账单中有记载要求补充证据后再确认的部分。 5.其他已付款证据一组，证明银城公司其他已付工程款716222元（具体明细见证据中附表）。 十一、销货清单一组，证明银城公司提供给一建公司的17322856.19元钢材的具体时间，该金额与双方在工程造价上确认的金额一致，应计入已付进度款； 十二、宣城市银城小区工程审计结算协议书、基本建设工程预结算审核定案汇总表，证明一建公司应承担审计费609817.59元； 十三、关于一建公司未履行保修义务，银城公司代为维修并支付的费用： 1.宣城市建设监督管理局的《证明》一份，证明一建公司未履行保修义务，银城公司委托韦枝华进行维修； 2.支票存根、进账单、协议等一组，证明银城公司已垫付保修金3106284.8元，尚有部分未维修而即将发生的维修费用； 3.垫付的水电费发票，证明银城公司为一建公司承担保修义务垫付水电费214290.43元。 十四、工期延误造成的其他损失证据： 1.延期监理咨询服务协议、发票，证明工期延误造成银城公司多支付监理费199416元； 2.关于调整建设工程定额人工费的通知、人工费调整增加量表，证明工期延误造成银城公司多支付人工费1486361.45元。 十五、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，证明案涉工程深基坑施工方案应由一建公司负责制定、组织专家论证； 十六、宣城银城小区工程施工组织设计，证明桩基工程施工方法、工期管理、质量管理等内容； 十七、安徽省建筑施工安全文明工地申报考核办法、安徽省建筑施工安全质量标准化示范工地申报考核办法，证明安全质量标准化工地称号和安全文明工地称号为不同的称号，其申报范围、申报条件都不同； 十八、银城置业违约金清单所附证据：商品房买卖合同、补充合同、民事调解书、委托代理协议、退房申请、交付结算清单、付款凭证等，证明：因一建公司工期延误和工程质量问题造成银城公司向60户业主直接承担了违约金、损失赔偿等共计6030685.94元、承担了相关诉讼费用16514.5元，以及8个购房户退房，涉及购房款四、五百万元，同时造成了银城公司财务成本损失； 十九、商铺销售明细表所附证据：商品房买卖合同、宣城银城小区认购书、收据、退房协议，证明：因一建公司工期延误影响银城公司商铺的销售，其中造成部分购房户退房、取消预定，涉及购房款约一千万元，造成了银城公司巨大的财务成本损失，另2013年以前商铺销售价格与以后的价格相比，下降很大，造成银城公司销售价格损失； 二十、利息统计表所附证据：利息发票，证明银城公司向小额贷款公司、典当公司借款所发生的、已开票利息达11954500元； 二十一、宣城市银城小区甲供钢材对账确认书一份，证明截至2012年10月银城公司向一建公司每月提供钢材的数量，与银城公司提供的钢材销货清单所反映的供应数量和时间相印证； 二十二、代偿证明、证明各一份，证明银城公司法定代表人已替吴虓向叶秀莲代偿了150万元和1007486元； 二十三、整改通知书两份，证明2014年5月16日一建公司仍在进行工程质量整改，此时工程仍未竣工验收； 二十四、宣城市敬亭路1#地块（银城小区）工程土方施工情况说明，证明银城公司没有因土方工程影响工程进度； 二十五、证明一份，证明一建公司认可银城公司按照合同约定支付了工程进度款； 二十六、关于要求尽快完善竣工验收报告的通知一份，证明一建公司在工程通过验收后，拖延完善竣工验收手续； 二十七、证明两份，证明一建公司未履行保修义务，银城公司委托了韦枝华进行维修（增加了经办人和法定代表人的签字）； 二十八、维修费证据一组（维修施工合同、维修项目清单、维修表、房屋返工维修协议、收条、税务发票），证明2017年4月以后发生维修费477017.13元，银城公司于2018年支付了46万元，加上2017年4月以前费用，银城公司委托韦枝华维修费用合计2976274.93元、已实际支付2693877元，包含维修水电费14491元。 一建公司为证明其主张，向本院提交了如下证据： 一、《建设工程施工合同》、《工作联系单》（2013.7.25）《宣城市银城小区工程会议纪要》（2013.8.8）、《资料签收单》（2013.10.11）、退款凭证（安全文明施工保证金）、《工程竣工报验单》、《竣工验收报告》【页码P1-P80】各一份，证明：1.双方之间的建设工程施工合同法律关系，合同对施工工期、工期顺延事由等做了明确约定；2.一建公司于2013年8月已基本完成了合同范围内的全部施工内容，2013年10月11日向银城公司提交了所有的竣工资料及结算资料，银城公司亦签收确认，但由于银城公司自行违法分包的消防工程、栏杆工程、花岗岩、门窗工程、电梯工程、管道燃气工程等施工严重滞后，导致涉案工程整体迟迟不能达到竣工验收条件；3.一建公司完成了合同范围内的全部施工内容后，经宣城市建设监督管理局的批准，于2013年10月24日退回了涉案工程全部安全文明施工保证金的事实；4.银城公司自行分包的工程完工后，一建公司于2014年5月20日向监理单位及银城公司提交了《工程竣工报验单》，涉案工程经监理单位验收质量合格，但银城公司却一直拖延至2014年7月15日才组织五方主体竣工验收； 二、《工程联系单》（2011.3.4）、《施工签证单》（2011.3.4）、《工程联系单》（2011.4.19）、函（2011.4.20）、《暂时停止施工通知单》、《深基坑工程专项施工方案论证审查意见书》、《施工签证单》（2011.8.13）【页码：P81-P89】，证明：1.因银城公司自行分包的土方分包单位擅自将挖土堆在3#楼西边，导致基坑坍塌，由于涉案基坑系深基坑，基坑边坡围护方案需经专家论证后方可施行，但银城公司及设计单位直至2011年6月9日才出具深基坑边坡围护的专家论证方案，工期延误69天（2011.3.30-2011.6.9）; 三、《施工组织设计》、《施工签证单》（2011.4）、《施工签证单》（编号：12-1、12-2、12-3、12-4），证明：1.因银城公司提供的地质报告勘测错误，地质，地质报告入岩深度仅为1米际桩基入岩深度达4-5米，增加工程量，增加人工挖孔施工难度以及地下室挖土难度，由此对工期产生30天的影响；2.因银城公司提供的地质报告勘测错误，实际施工过程中部分区域的土质与地质报告严重不符，遇到特坚石地质情况，造成挖机无法开挖，应银城公司要求，一建公司采用风镐破石，增加工程量，由此对工期产生30天影响； 四、《施工签证单》、《设计修改通知单》及修改图纸（7#楼商铺转角处）【页码：P99-P105】，证明因设计单位出具的7#楼商铺部分的施工图纸超规划用地批准的红线范围，导致设计变更，被告需进行返工修改，导致工期延误10天； 五、施工组织设计（施工总进度网络计划图）、函（2011年4月20日）、工程联系单（2014.6.18）、各单位楼桩基检测记录、监理日记【页码P106-P175】，证明：1.涉案工程的土方挖运工程由银城公司自行分包，土方挖运进度由银城公司自行安排；2.按原定施工进度计划，3#、5#楼桩基应于4月份完成，但由于土方分包单位开挖滞后，直至2011年9月5日才完成5#楼的桩基工程及检测工作，迟延工期4个月零11天；3.8#、2#楼由于土方分包单位挖土滞后，直至2011年11月14日才完成桩基检测，迟延4个月；4.7#楼直至2011年12月29日才完成桩基检测，迟延工期6个月，综上，整体影响工期8个月即240天； 六、监理日记一份【页码：P176-P196】，证明经监理单位指示停工达22天，工期应予以顺延； 七、《宣城市银城小区工程监理例会》（2013.8.8）及《工作联系单》（2013.7.25）、《宣城市燃气工程竣工验收申请表》及《工程竣工验收证明》（燃气工程）、《消防设施检测报告》、《消费备案凭证》、《不锈钢扶手加工安装合同》、《工程联系单》（2013.10.31）、设计修改通知单（2013.5.10）、《门窗加工安装工程合同》、《门窗加工组装销售合同》、《PVC推拉窗检测报告》各一份【页码：P197-P257】，证明由于银城公司自行分包的工程施工严重拖延，导致涉案工程迟迟无法满足分户验收及竣工验收条件：2013年8月8日，监理单位组织银城公司、一建公司及其他分包单位召开监理例会，并形成了会议纪要：“甲方（银城公司）自行分包单位：电梯、栏杆、燃气管道、消防、花岗岩、防火门、进户门、门窗单位，总体请于8月30日前完成”,燃气管道工程实际于2014年1月18日才通过竣工验收，迟延140天；消防工程实际于2014年3月22日才完成，迟延206天；栏杆工程实际于2013年10月31日之后完成，工期延误84天；门窗工程实际于2013年10月12日才完成，迟延76天，综上，由于银城公司自行分包的工程，导致涉案工程施工迟延228天； 八、《工程联系单》（2013.10.21）、《施工签证单》（2013.12.27）、《工程签证单》（2013.10.22）、《施工签证单》（2014.3.5）、《工程联系单》编号21、22、24、25、26、28，《施工签证单》（2014.6.10-2014.7.19）【页码P258-P271】，证明银城公司在2013年8月8日召开的监理例会以后仍提出了大量设计变更和增加工程量的情形，最终导致涉案工程迟迟未能进行整体竣工验收； 九、《1#楼质量评估报告》、监理月报【2011.4-2013.7】、主体混凝土检测报告（2、3、5、6、7、8#楼），具体延误天数及依据可详见《工程进度款付款节点统计表》、《工程形象节点完成时间统计表》、《工程各单体暂定造价统计表》、《逾期支付工程进度款及结算天数及违约金统计表》页码P272-P378，证明根据合同第26条约定，涉案工程进度款系按形象进度支付工程款，但银城公司在施工过程中并未按约定向一建公司支付工程进度款，导致一建公司无法按进度施工，从2012年11月份开始，直至涉案工程竣工验收，银城公司一直拖欠工程进度款，迟延天数达到624天，截止涉案工程结算，银城公司也仅支付至结算的75%，也未到合同约定的结算价的95%； 十、监理月报（2012.9.26、2012.10.26）、结算审核汇总表【P379-P394】，证明涉案合同约定的暂定造价为83096714.26元，而由于银城公司在施工过程中大量的设计变更和增加工程量，经双方确认最终的工程造价为97838370.79元，实际工程造价比合同造价增加1400万元，按合同约定的600天工期来折算，工期应延长106天； 十一、3#、6#楼竣工验收备案表各一份，证明从银城公司提交至宣城市城建档案馆的备案表所附照片可知，涉案工程实际在2013年12月31日前就已完工，且涉竣工标识牌显示竣工日期也为2013年12月31日； 十二、《建设工程施工合同》一份，证明一建公司中标并承建了由银城公司发包“宣城市银城小区”工程，为此双方签订施工合同，对工程进度款支付、履约保证金的返还、质量保修金的退还及违约责任等作了明确约定； 十三、工程竣工报验单及工程竣工验收报告各一份，证明一建公司按合同约定完成了全部施工义务，并待银城公司自行分包的分包工程完成后，又于2014年5月20日向银城公司提交了工程竣工验收报验单，并经监理单位确认工程质量合格； 十四、监理月报【2011.4-2013.7】、《1#楼质量评估报告》、主体混凝土检测报告（2、3、5、6、7、8#楼）、《宣城市银城小区工程工程款支付明细对账单》（一）、（二）、（三），证明银城公司自2012年11月起就未按合同约定支付工程进度款，应按合同约定承担逾期支付工程进度款的违约责任； 十五、收据（200万元履约保证金）、监理月报（2012.3.25、2012.4.26）、主体混凝土检测报告（7#楼）各一份，证明2011年1月14日，一建公司按合同约定将200万元的履约保证金支付给银城公司，根据合同约定，银城公司应于2012年4月26日前返还20%、于2014年7月22日前全部返还； 十六、工程结算审核定案汇总表一份，证明2016年12月28日，经双方结算确认，工程总价款为80515514.79元，结算后30日内付至95%即76489739.05元，扣除已付款57609709.34元，银城公司尚欠18880029.71元； 十七、《安徽省住房城乡建设厅关于公布2012年度第二批“省级建筑施工安全质量标准化示范工地”和“省级建筑施工安全质量标准化示范小区”名单的通知》【建质函[2012]958号】，证明涉案工程于2012年8月30日获得了安徽省2012年度第二批省级建筑施工安全质量标准化示范工地的称号，根据合同第47条第11项的约定，银城公司应支付一建公司50万元作为奖励； 十八、银城小区地下室总平面图一份，证明涉案小区地下室建筑面积为16150平方米，审定金额31541117.85元，依据银城公司提交的地下室平面竣工图的尺寸显示，1#楼对应的地下室建筑面积为3202.308平方米，则造价按比例计算应为6254140.80613元，地下，地下室钢材部分造价按比例计算应为3434868元，另应扣除1#楼主体部分钢筋用量628070.5元，合计扣减1#楼部分造价为13864381.07元(1#楼主体结构造价3547301.6元+1#楼地下室造价6254140.80613元+地下室钢材3434868.17元+1#楼主体钢材628070.5元)。 一建公司对银城公司所举证据发表如下质证意见： 对证据一、二“三性”无异议；对证据三真实性无异议、证明目的有异议，涉案工程钢材为甲供、应在结算价中予以扣除，故工程结算价为80515514.79元，非97838370.79元；对证据四“三性”均有异议，一建公司从未收到过上述函件，其陈述内容也与监理单位出具并存放于宣城市城建档案馆的监理报告有所不同，在所有监理月报中监理单位均陈述无索赔事项发生，涉案工程施工进度滞后系银城公司工程进度款迟延支付、图纸错误、设计变更等情形造成；对证据五“三性”均有异议，该函件被发送单位是一建公司及银城公司双方的，并非仅发送给一建公司，宣城市建委作为主管单位，只能证明工程逾期，但不能证明工程逾期系一建公司造成；对证据六竣工验收备案表真实性无异议，但缺一页，对其证明目的有异议，并不能显示工程实际完工时间，涉案工程因银城公司原因导致施工迟延、验收迟延；对证据七、十八真实性无法核实，对证明目的有异议，该组材料中退房的8户在2012年至2013年间签订购房合同、约定2013年11月30日交房，实际于2014年2月25日至7月8日间退房，而一建公司在2013年8月份就已完成施工，故退房与一建公司无关，且该部分损失在2014年7月8日前就已确定，另60多户逾期交房违约金计算至2014年8月4日，赔付损失也已确定，银城公司现要求赔偿损失已超过诉讼时效；另部分商品房买卖合同约定交房时间为2014年8月份、2016年8月份的，此时工程已竣工验收，该部分应当剔除；对证据八真实性无异议，但不能证明一建公司在施工期间未提交延期复工申请的事实；对证据九中与一建公司提交相同部分的真实性予以认可，但不同意其证明目的；对证据十中1三份对账单真实性无异议，但认为应扣除对账单中未确认的第69、70、72项金额，双方协商已付款应为57609709.34元；对2、3有异议，真实性请法庭核实，一建公司并非保证借款合同以及调解书当事人，与一建公司无关；对4协议书真实性无异议，对银行转账支票存根、收条的“三性”均有异议，协议书约定银城公司向王强支付工程款前必须经过一建公司员工黄旭东签字认可，但银城公司未提交证据证明其向王强付款有黄旭东签字确认，即使该笔款项真实发生，银城公司擅自向王强付款对一建公司也不产生法律效力，另收条及银行转账支票存根中王强签字存在明显差异，由此可怀疑王强从未收到该笔款项；对5借条“三性”均有异议，借条上只有吴虓个人签字，与本案工程款无关，不应列入工程已付款，代开的2笔税金真实性无异议，但由于银城公司实际仍欠一建公司大额工程款，工程应开的发票及税金也尚未确定，该部分税金可留待庭外根据双方后续付款情况进行确认，如确实是银城公司承担的税金同意从工程款中扣除，进账单、银行回单真实性无异议，对关联性及证明目的均有异议，银行回单收款方并非一建公司，与案涉工程款无关；对证据十一“三性”均有异议，销货清单系银城公司方单方制作，涉案工程造价应为8300余万元，即使销货清单真实，从其内容结合施工总计划图也可以看出由于银城公司甲供材料迟延才导致案涉工程工期迟延，按计划2011年8月25前就应该完成钢材供应，而截止2011年8月29日，银城公司供应钢材缺口达3000多吨；对证据十二真实性无异议，对证明目的有异议，即使该部分金额由一建公司承担，根据协议书约定也应由一建公司直接付给审计单位，并未约定从工程款中扣除，且也无证据显示银城公司已向审计单位支付了该笔费用；对证据十三中1“三性”均有异议，形式上该材料仅有单位盖章，无经办人签字，真实性无法核实，内容上应属证人证言，且陈述内容不属实，涉案工程竣工验收后一建公司一直安排人员在工地负责维修事宜，若需维修，银城公司及时通知，但一建公司从未接到过银城公司要求维修的通知；对2“三性”均有异议，协议中载明的维修内容，一建公司未接到过要求维修的通知，维修人韦枝华没有任何建筑施工资质，不能承担维修义务，且银城公司2014年5月29日、7月2日支付韦枝华维修费，但当时涉案工程尚未竣工验收，一建公司仍在施工现场，银城公司却将维修事宜交给案外人，与常理不符；对3有异议，维修合同显示承包方包工包料，不应重复计算水电费，且水电费发票中户主是银城公司，并非涉案工程项目，因此该水电费与维修无关，另第一份发票显示是2014年4月份，当时涉案工程尚未竣工验收，不存在维修；对证据十四中1“三性”均有异议，涉案工程延期系银城公司造成，增加监理费用应当由银城公司自行承担，监理服务协议中载明的宣城市浦新工程咨询有限公司从未在涉案工程中出现过，监理月报显示直至2016年监理公司一直是英泰克工程顾问（上海）有限公司，因此该笔监理费用不存在，即便存在，亦已经包含在逾期交房违约金中，不应重复主张；对2“三性”均有异议，涉案工程结算造价双方协议确定；对证据十五真实性无异议，对证明目的有异议，涉案工程中出现深基坑维护是由于银城公司自行分包的土方工程擅自挖土、堆土造成的坑塌，一建公司多次发函要求银城公司参加专家论证，但银城公司均未及时组织；对证据十六真实性无异议，对证明目的有异议，一建公司是根据施工图纸及地址勘探报告进行具体施工的，正是由于银城公司提供的地质勘探报告错误、设计图纸超出红线范围，造成了返工、工期拖延及工程量增加等；对证据十七真实性无异议，对关联性及证明目的有异议，该两份材料实际上已经作废；对证据十九商铺损失真实性无法判断，证明目的有异议，该组材料无法显示出售的商铺退房或取消预定，商铺售价是由市场原因而定，且可以预售，其中第10-24号商铺系抵押给银行的，因此无法销售或销售价格变动与工期无关；对证据二十“三性”均有异议，证明目的也有异议，借款是由于银城公司自身资金短缺造成的，与一建公司无关；对证据二十一乙方处签字的真实性庭后予以核实，该份对账单与原审提交的银城小区钢材购货清单数量和供货日期均不一致，原审提交的材料显示最后供货时间为2013年8月5日，而此份对账单是2012年10月份，施工计划图约定涉案工程在开工后200天内即2011年8月25日前完成主体结构，可该份对账单显示截至2011年的8月份钢材仅供728吨、缺货达3200余吨，与项目实际进展工期延误情况相吻合，且正是因甲供钢材延误导致工期延误，另该份对账单的总量和金额也与原材料不一致；对证据二十二真实性无法核实，签字人与一建公司无关，代偿证明中所涉借款主体非一建公司，所借款项也与案涉工程无关，即使这笔借款真实，也应向案外人吴虓追偿，且该两份代偿证明所涉金额巨大，若确实已代偿，应提交相应的还款凭据，但原审、二审、本次重申，银城公司均未提交还款凭据，故不能说明梅务刚代吴虓向叶秀莲偿还了证明中的款项；对证据二十三加盖的专用章真实性需核实，涉及整改的内容仅是一部分需要进行质量维修，实际上案涉工程内容早已在2013年10月份完成；对证据二十四该份证据属证人证言，应出庭作证，对载明的内容“三性”均有异议，案涉项目的土方分包单位是由银城公司直接聘用的，施工过程也是银城公司进行相应安排的，程款项也由银城公司支付，在土方施工阶段从行业习惯来看谁付款，就听谁安排，所以载明内容与事实情况不符，结合一建公司本诉证据五中的一个函件可以看出土方单位是银城公司安排的，该份情况说明是银城公司要求监理单位在庭后补充的，与事实不符；对证据二十五形式上真实性无异议，对证明目的有异议，这份证明是因竣工验收需要而向档案馆提交的，仅作为工程验收备案所有，并不能证明银城公司实际未拖欠工程款；对证据二十六形式上真实性无异议，对所载内容的“三性”有异议，一建公司不存在拖延提交验收资料的情况，一建公司提交的第一组证据第51页有报验单，表明一建公司在竣工报验前，就已完成了施工范围的内容，且将决算资料和竣工图移交给银城公司，资料验收单日期是2013年10月11日，验收人为张国庆；对证据二十七中加盖公章的证明，认为属证人证言应要求有相关人员出庭接受质询，形式不符合证据要求，内容也与事实不符，案涉工程竣工验收后一建公司一直有派相应维修人员在现场负责维修的事宜，对另一份证明“三性”不予认可；对证据二十八“三性”均有异议，依据双方合同约定，工程若需维修，应书面通知一建公司，但2017年4月份以后一建公司从未收到过银城公司要求维修的书面函件，故该维修费不真实，不予认可。 银城公司对一建公司所举证据发表如下质证意见： 对证据一“三性”无异议，但对其部分证明目的不予认可，合同约定一建公司收取总包服务费及总包配合费，一建公司作为总包单位，对银城公司方的专业分包负有管理义务，其对分包单位的工期延误承担责任，且一建公司未举证证明案涉分包工程实际具备施工条件的时间，对资料签收单，仅证明一建公司提供了部分结算书及竣工图，并非完整的竣工验收资料，按照工程验收流程，先由监理单位与施工单位对工程进行初验，初验合格后才能报建设单位进行正式验收，且在此之前还需通过消防、规划等相关主管部门认可，因此，银城公司并未拖延组织竣工验收；对证据二中《暂时停止施工通知单》、2011年8月13日工程签证单系复印件，真实性不予认可，对其余证据的真实性无异议，但不认可其证明目的，按照危险性较大的分布分项工程安全管理办法的规定，对于深基坑危险性较大的工程，应当由总包单位制定施工方案并组织专家论证，一建公司作为总包单位对建设单位分包的土方工程具有管理义务，若因为基坑围护造成工期延误，则由一建公司承担；对证据三中2011年4月施工签证单没有原件，真实性及证明目的不认可，地址，地址勘探是取样勘探映的地质情况与实际并不完全一致，即使存在岩石，钻孔过后无需进行孔壁的浇筑维护，并不影响工程进度，反而会加快工期，且地质问题不是合同约定的工期顺延理由；对证据四均无原件，真实性及证明目的不予认可，设计图纸是否超规划红线应由施工单位负责；对证据五中监理日记应当由监理单位保管，且很多地方没有监理签名，对真实性不予认可，其他证据的真实性无异议，一建公司虽提供了施工组织设计进度网络计划图，但未提供月、周进度计划，不能清晰反应各个分部分项工程的施工时间，实际上建设单位委托的土方开挖，是根据一建公司要求的时间、顺序进行施工的；对证据六真实性有异议，对其证明目的亦不认可，确定工期时，已考虑雨雪天气对工期的影响，因此工期不予顺延，且正常雨雪天气可室内作业，即使延误也可通过赶工补回；对证据七页码214-219页《不锈钢扶手加工安装合同》、飘窗安全护栏清单报价4份、页码222-231《门窗加工组装销售合同》的真实性不予认可，其他证据真实性无异议，但不认可其证明目的，一建公司作为施工总承包单位，负有工程管理义务，其没有提供各分包项目具备施工条件的证据；对证据八中2013.12.27工作联系函、2014.10.20施工签证单无原件核对，页码271手写证据系单方出具，无原件核对，真实性及证明目均不认可，关于分包工程的工期延误质证意见同上，按照建设施工合同的约定，工程量增加一般工期无需顺延，另案涉工程也存在部分施工项目取消的情况；对证据九真实性无异议，不认可证明目的，根据合同约定，所有甲供材料款需进入工程总价，并在当期工程进度款中按实际供应量同比例扣回，一建公司计算已付工程进度款时未将甲供钢材款计入；对证据十真实性无异议，但不认可一建公司证明目的，监理月报上记载了案涉工程延误的原因系一建公司造成，结算审核汇总表上的送审价是不完整的，后期一建公司又补充送审了五、六百万元；对证据十一真实性无异议，但认为竣工标识牌系施工单位制作的，且竣工验收备案表中不附有该竣工标识牌，竣工时间应以竣工备案表记载为准；对证据十二“三性”无异议；对证据十三“三性”无异议，但不认可其证明目的，2014年5月20日是一建公司在竣工验收报验单上记载的时间，反映的是其自检情况，没有记载提供给监理的时间，因此不能证明银城公司拖延组织竣工验收；对证据十四“三性”无异议，不认可其证明目的，一建公司计算工程已付款时未将甲供钢材款及银城公司垫付的款项列入；对证据十五200万元收据系复印件，无法确认其真实性，对监理月报、主体混凝土检测报告“三性”无异议；对证据十六“三性”无异议，不认可其证明目的；对证据十七“三性”无异议，但该工地所获称号与合同约定省级安全文明标化工地并不一致；对证据十八的真实性无异议，但不认可其证明目的，地下，地下室是一个整体，地下室验收是一并进行的，**楼下没有独立的地下室分地下室造价不应担扣除。 结合双方质证意见，经审查，本院对本案证据认证如下：银城公司提交证据一、二、三、四、五、六真实、合法，且与本案有关联，予以认定；证据八真实、合法，能够证明开工时间，予以认定；证据九与一建公司提交的监理月报相互印证，对其“三性”予以认定；证据十中的第1份证据对账单三份，一建公司无异议，本院予以认定；第2份证据保证合同、调解书与证据二十二代偿证明，虽相互印证，但该款系银城公司、梅务刚、吴虓与叶秀莲之间的债权债务关系，且在银城公司与一建公司的对账单中并未提及该笔款，故在本案中不予认定；第3份证据真实、合法，系对对账单所记载账目的补充，提交了还款凭证，予以认定；第4份证据协议书“三性”予以认定，双方于2015年8月28日对账时，载明“转王强20万元，缺凭证”，而支票及收条表明银城公司于2017年6月将该20万元支付给了王强，与对账单相印证，故对20万元予以确认，且在该20万元收条中已明确载明“银城小区水电款已结清”，银城公司另付9.2万元的水电款与20万收条载明的内容相悖，且该款未经一建公司对账确认，不予认定；第5份证据中银行回单、进账单真实，从庭审查明事实及双方对账来看，吴虓系案涉工程一建公司的内部承包人、王强系安装作业施工人，一建公司在对账时对转入他们账户的金额是认可的，故对该组证据予以认定，另在施工过程中吴虓向银城公司领款，虽出具借条，但其作为一建公司内部承包人，银城公司要求抵扣工程款，本院予以确认，税务发票真实，合法，且与本案有关联，予以认定；证据十一与证据二十一有一建公司银城小区项目工作人员签字，真实性予以确认；证据十二真实性予以确认，银城公司未提交案涉审计费由其交纳以及交纳具体金额的证据，故对其证明目的不予认定；证据十三中1、2“三性”予以确认，银城公司支付维修费3106284.8元；对3水电费214290.43元真实性予以确认，但该款应由维修施工方承担，在本案中不予认定；证据七、十四、十八、十九相互印证，能够证明因逾期完工给银城公司造成重大经济损失的事实；对证据十五、十六、十七的真实性予以认定；证据二十与本案无关联，不予认定；证据二十三、二十四、二十五、二十六的真实性均予以确认；证据二十七、二十八真实性予以确认，对其2017年4月后发生维修费477017.13元的事实予以确认，维修水电费应有维修施工方负担，不予确认。 一建公司提交的证据一真实、合法，且与本案有关联，但结合其证据五中2014年6月18日工程联系单，不能证明其于2013年10月或2014年5月20日就完成了全部工作内容的事实；证据二“三性”予以确认，对其证明目的不予确认；证据三真实、合法、且与本案有关联，认定延误工期20天；证据四均系复印件，且银城公司不予认可，本院不予认定；证据五中的监理日记及证据六监理日记系复印件，银城公司不予认可，亦无其他证据相印证，且证据六的停工原因系“因雨停工”，不属于工期顺延的理由，不予认定，其余证据真实性予以认定，但根据双方提供且认可的监理月报记载显示，截止2011年6月25日，5#、6#楼三层楼面完成，2#、7#楼桩基完成，施工总进度网络计划显示5#、6#、7#楼桩基工程应于2011年6月15日前完成，故对其证明目的不予认可；证据七中的《不锈钢扶手加工安装合同》、飘窗安全护栏报价清单、《门窗加工组装销售合同》系复印件，银城公司对其真实性不予认可，不予认定，对其余证据真实性予以认定；证据八能够相互印证，对其真实性予以认可；证据九真实，合法，且与本案有关联，但不能证明因银城公司逾期付款导致工期延期的事实；证据十真实、合法，且与本案有关联，但不能证明一建公司的证明目的；证据十一、十三结合双方认可的2014年6月18日工程联系单反映的事实，达不到一建公司的证明目的；证据十二“三性”予以确认；证据十四“三性”予以确认，对其证明目的不予确认；证据十五“三性”予以认定，对一建公司缴纳履约保证金200万元的事实予以确认；证据十六、十七、十八“三性”予以确认，对其证明目的不予确认。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院查明事实如下：2011年1月25日，发包方银城公司（甲方）与承包方一建公司（乙方）签订《建设工程施工合同》一份，约定：一建公司承建银城公司开发的宣城市银城小区工程，总建筑面积68838㎡，其中地下室建筑面积16150㎡，包括1幢2层、1幢6层、2幢11层、3幢16层。承包范围为宣城银城小区工程施工图范围内全部土建、安装工程，但下列内容除外：1.管道燃气系统安装工程（套管预埋内容及孔洞预留在本次承包范围内）；2.门窗工程（待定）；3.电梯工程；4.室外配套、附属工程（待定）及景观化工程；5.消防工程（套管预埋内容及孔洞预留在本次承包范围内）；6建筑智能化（套管预埋内容及孔洞预留在本次承包范围内）；7.高低压配电工程。开工日期计划于2011年2月15日开工（开工日期以监理工程师签发的开工令次日计算），竣工日期计划于2012年10月8日（以业主批准的竣工报告为准），竣工日期指承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期，合同工期600日历天，地下，地下室150日历天上部450日历天，二期上部450日历天。合同金额暂定83096714.26元，为可调价合同，土建部分甲供材料的计价执行采购价（含运输费），其卸货、收货、保管由一建公司负责，一建公司计收10.8%的综合费（含税金、保管费等一切税费），不再计取其他任何费用；安装、装饰部分甲供材料计价执行采购价（含运输费），其卸货、收货、保管由一建公司负责，一建公司计收8%的综合费（含税金、保管费等一切税费），不再计取其他任何费用，所有甲供材料款须计入建筑工程总造价，且由一建公司开具全额的工程总造价建筑业发票，甲供材料款在当期工程进度款中按实际供应量同步同比列扣回。一建公司应在进场后一个月内提供全部甲供材料进场时间、数量等计划，银城公司根据一建公司进场计划供应。承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间为每月25日前。工程款（进度款）支付：1.桩基完成并验收合格后7天内支付桩基工程造价的50%；2.地下室部分，上部2层楼区域、6层楼和2幢11层区域地下室结构封顶后7日内支付至一期地下室总造价的50%（含桩基已付款），地下，地下室结构初验并外侧防水完成后7天内一期地下室总价款的20%（含桩基已付款），竣工验收合格后7天内支付至80%（含桩基已付款）；二期（3个16层）参照一期支付工程进度款；3.上部结构：2层楼，主体结顶后7天内，支付该单体总价款的50%，砖砌体完成支付10%，门窗安装完成支付5%，外脚手架拆除支付10%，竣工验收合格后7天内支付至80%；6层楼，每二层砼结构完成支付该单体工程款的15%，主体结顶支付至50%，砖砌体完成支付10%，门窗框安装完成支付5%，脚手架拆除支付10%，竣工验收合格后7天内支付至80%；11层，单体每三层砼结构完成支付该单体工程款的12%，主体结顶支付至50%，砖砌体完成支付10%，门窗框安装完成支付5%，脚手架拆除支付10%，竣工验收合格后7天内支付至80%；16层，单体每层砼结构完成支付该单体工程款的10%，主体结顶支付至50%，砖砌体完成支付10%，门窗框安装完成支付5%，脚手架拆除支付10%，竣工验收合格后7天内支付至80%；竣工验收合格后60天内，施工单位提交竣工结算资料，业主在90天内完成结算审计，审计结算完成后30天内支付至结算造价的95%，如业主未能在约定时间内完成结算审计，则支付至工程送审造价的95%；尾款5%作为质量保证金，满一年后返还2%，满两年后返还2%，满五年后返还1%。施工中发包人需对原工程设计变更，应提前15天以书面形式向承包人发出变更通知，因发包人图纸调整造成返工的，发包人给予承包人相应的经济补偿和工期顺延。本工程开工之日起两个月内各自编制完成工程预算造价，并在第三、四个月内双方核对确认工程预算造价，最终以双方共同核对确认的工程量计取合同费率后作为本工程的最终合同价，自工程开工后到甲乙双方共同核定并确认工程预算造价前，业主按照“单位建筑面积×暂定单方综合造价”以及合同约定的支付比例支付工程进度款，若开工后6个月内，甲乙双方未能共同核定并确认工程预算造价，则第7个月开始，在整个施工期间甲方均按照“单位建筑面积×暂定单方综合造价”以及合同约定的支付比例支付工程进度款，不做调整，直至办理工程结算。暂定单方综合造价（含门窗）标准为：16层建筑1100元/㎡，11层建筑1050元/㎡，多层建筑900元/㎡，人防地下室工程1500元/㎡。总包应收取总包服务费，电梯工程总包服务费1000元/台，专业分包工程总包服务费为分包工程造价1%，总包配合费由总承包方与专业分包单位另行协商。若银城公司逾期支付工程款，从应付之日起每日按应付工程款的万分之四向一建公司支付违约金。因一建公司原因造成工期每延误一天，如对业主造成重大经济损失，按合同价款的万分之三向银城公司支付工期违约金。工程履约保证金400万元，合同签订后一周内支付200万元，开工后1个月内支付200万元，质量达到合格标准且工期满足银城公司要求，按工程量分批次返还，其中：地下：地下室全部结顶时返还20%结顶返还50%，竣工验收合格后7天内全部返还，履约保证金不计息,因项目经理、技术负责人和其他管理人员未到位给银城公司造成不良影响，银城公司扣除履约保证金的30%。工程地下室基坑围护按设计图纸或技术联系单施工，费用按实结算。一建公司确保案涉工程满足宣城市安全生产和文明施工要求，争创省级安全文明示范工地，若获得宣城市级安全文明标化工地，甲方给予30万元奖励，若获得省级安全文明标化工地，甲方给予50万元奖励。承包人在质量保修期内，承担工程质量保修责任，地基，地基基础工程和主体结构工程为实际文件规定的该工程合理的使用年限防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年，装修工程为2年，电气管线、给排水管道、设备工程为2年，供冷与供热系统为2个采暖期、供冷期，住宅小区的给排水设施、道路等配套工程为1年，属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 案涉工程于2011年2月15日开工，2011年7月7日，因工期滞后，监理公司向一建公司发出《监理工程师通知单》，要求一建公司保证工期；2011年7月29日，监理公司向一建公司发出《关于调整施工队伍加快工程进度的函》，称工期严重滞后，项目现场管理混乱，项目经理、技术负责人经常不在现场，公司管理人员不到位，现场施工人员严重不足，要求一建公司立即进行整改，调整施工力量，保证工程进度，确保房屋预售工作正常开展；2012年9月27日，监理公司向一建公司发出《监理工程师通知单》，称工程合同工期已临近，而现场实际施工进度与合同目标相距较大，要求一建公司调整施工计划，抢抓工期；2012年12月31日，监理公司再次发出《监理工程师通知单》，称合同工期已到期，而3#楼外架未落，5#、6#楼面砖未贴，2#、8#外墙粉刷未作，7#楼机构验收还未进行，要求一建公司立即采取措施，制定方案；2013年4月27日、2013年6月9日、2013年7月11日，监理公司分别向一建公司发出《关于切实加快银城小区工程进度的函》、《关于加快银城小区工程进度的函》、《关于加强现场管理加快工程进度的函》，指出工程已经逾期，要求一建公司调整工程进度，加强现场管理，加快施工，并指出若造成业主损失的，一建公司应予赔偿；2013年8月30日，宣城市住房和城乡建设委员会向银城公司、一建公司发出《关于责令加快项目建设进度的通知》，指出工程已经逾期300多天，责令一建公司加快工程建设进度，并在2013年9月30日前完成合同约定的工程施工。根据监理月报记载显示，2011年8月份，因结构加固变更等问题，影响工程进度；2012年1月份，因各分包单位之间协调问题，影响工程进度；2012年8月，由于结构加固变更等问题，影响工程进度；2012年10月，因材料及设计变更问题影响装饰工程施工工程进度。2012年5月份，因部分钢材供应问题，导致8号楼面结构砼浇筑延迟2天。2011年3月4日，一建公司因基坑边坡维护问题向银城公司发出《工程联系单》、《施工签证单》，提出结合本工程地质报告及现场的实际情况，为保证安全，拟基坑边坡采用100厚C25细石喷射混凝土进行封闭维护，并拟定基坑边封闭维护52元/㎡，要求银城公司予以确认，2011年3月30日，监理公司予以确认，并要求银城公司审定，2011年4月，银城公司认定边坡封闭维护不含税单价30元/㎡；2011年4月19日，一建公司因基坑土地塌方事宜向银城公司发出《工程联系单》，称银城小区3#楼西侧与法院交接处基坑深度大于5m，属深基坑（目前部分区域已有明显塌方），基坑维护必须经专家确认维护方案方可施工，要求业主及时予以处理，监理公司认为情况属实，该处深基坑应编制专项方案，通过专家评审；2011年4月20日，一建公司致函监理公司及银城公司，称因业主方未定下3#、5#楼西侧与法院交接处的深基坑维护方案及土方单位开挖的滞后，导致工期延后，要求银城公司尽快定下方案；2011年5月26日，相关部门因施工现场基坑边坡深度超过5m，无专家论证方案，且基坑支护不符合要求，向一建公司下达《暂时停工施工通知单》，要求3#楼①-④轴局部停工；2011年6月9日，《深基坑工程专项施工方案》经专家论证审查通过。因深基坑维护自2011年3月30日至2011年6月9日，工期延误。2011年4月份，双方5份《施工签证单》记载，因为人工挖孔桩入岩深度设计要求为800和1000，结合工程地质报告、现场的实际情况及人工挖孔桩有效桩长的要求，本工程人工挖孔桩桩基实际入岩深度达到4-5m左右，远超正常的入岩深度，增加工程费用。本工程地下室基础机械挖土由业主自行安排施工，但部分承台、地梁、地梁带集水井等区域土质与地质报告不符，遇到特坚石地质情况，造成挖机无法正常开挖，因业主要求由一建公司安排人员采用风镐破石，增加工程量及费用，导致工期延误。2013年8月8日，因宣城市银城小区工期延误，为尽快竣工，召开协调会，对所有未完成的工作及前期所需完成工作时间进行安排，对土建部分及各分包工程的工期做出安排部署，要求力争于10月份前完成分户验收工作及竣工验收；2013年10月份至2014年3月期间，因为地下室防水涂料变更、自行车坡道抬高加宽、地下、地下室配电室房门洞修改排风扇洞口、水泵房增加给水管网、增加地漏排水系统、做防火封堵、增加桥架安装等增加变更签证工程，导致工期延误。 2012年7月9日，1#楼进行了竣工验收备案。2014年5月20日，一建公司向监理公司提交《工程竣工验收报验单》，称其已按合同要求完成宣城市银城小区2#、3#、5#、6#、7#、8#、地下、地下室#）等工程，经自检合格，请求予以检查和验收，经监理公司初步验收合格；2014年6月18日，一建公司向银城公司及监理公司提交《工程联系单》，记载：一建公司已经完成宣城市银城小区工程施工合同范围内的全部工作内容，根据工程施工的实际情况，该项目土方挖运工程由银城公司安排施工，门窗、阳台栏杆、楼梯扶手、进户门、防火门、外墙石材干挂、消防工程、电梯安装工程、室外市政绿化管道等项目均由业主自行发包，上述工作内容产生的任何经济纠纷、质量、安全责任、保修由相关单位承担，与一建公司无关，监理公司及银城公司均予以确认。2011年6月25日监理月报记载显示，5#、6#楼三层楼面完成，2#、7#楼桩基完成，施工总进度网络计划显示5#、6#、7#楼桩基工程应于2011年6月15日前完成。监理月报记载内容多次提及因商品砼供应、材料供应、施工人员数量及安排问题、现场管理混乱等原因造成工程延误，因工程逾期完工，导致银城公司不能按照其与购房户约定的时间交房，购房户要求银城公司赔付逾期交房违约金，直至2015年12月份，银城公司仍在进行逾期交房违约金赔付工作。 2011年1月14日，一建公司向银城公司缴纳履约保证金200万元。施工过程中，双方对账单显示：向宣城市瑞发小额贷款股份有限公司贷款本金350万元、2014年1月23日归还瑞发小额贷款有限公司利息413117元及2014年1月26日转王强20万元，缺还款手续及付款依据，未予确认，双方已确认的付款金额累计57609709.34（未包含甲供钢材款）；另对账单载明银城公司需返还一建公司履约保证金200万元。诉讼中，银城公司提交了其向瑞发小额贷款公司偿借款本金50万元及利息304031元以及向王强转账20万元，合计1004031的还款手续。另2014年8月29日，银城公司向吴虓转账支付5万元用于支付农民工工资；2014年9月3日，银城公司向吴虓转账支付15万元，用于支付维修人工工资及材料款；2014年12月11日，银城公司向吴虓转账104222元用于支付工程款；2016年1月26日吴虓向银城公司借款2000元；2016年7月29日，银城公司向王强转账133900元用于支付工程款。2012年12月24日，银城公司为一建公司代开400万元发票，垫付税款202600元,此款双方对账时对抵扣工程款174000元，剩余28600元未抵扣；2016年4月3日，银城公司又代开500万元发票，垫付税款247500元。另银城公司在工程后期及质保期内对工程进行维修共支付维修费3583301.93元。 银城公司应付工程款节点，应付工程款、已付工程款及逾期未付工程款见附件，尚欠工程款16293632.92元。 2012年8月30日，在2012年度安徽省住房和城乡建设厅关于“省级建筑施工安全质量标准化示范工地”和“省级建筑施工安全质量标准化示范小区”的评比中，银城小区2#、3#、5#-8#楼及地下室获得“省级建筑施工安全质量标准化示范小区”称号。 另查明，吴虓是一建公司银城小区项目的内部承包人。 本院认为：银城公司与一建公司签订的《建设工程施工合同》是双方真实意思表示，且不违反法律、法规强制性规定，合法有效，双方均应按照合同约定履行各自义务。双方在合同中约定，施工单位原因造成工期延误，如对业主造成重大经济损失，按合同价款的日万分之三支付工期违约金，案涉工程于2011年2月15日开工，一建公司于2012年7月9日完成1#楼工程竣工验收，其余工程于2014年6月18日完成合同约定的全部工作内容，故本工程实际日历工期为2011年2月15日至2014年6月18日，共计1219天，除1#楼外，其余工程实际工期共计1219天，逾期619天,其中因结构加固变更、各分包单位之间协调、材料及设计变更等问题影响工程进度，认定顺延工期30天；2012年5月份，因部分钢材供应问题，导致8号楼面结构砼浇筑延迟2天，该2天工期顺延；桩基工程工程量及工程难度增加，认定工期顺延20天；地下；地下室防水涂料变更车坡道抬高加宽、地下、地下室配电室房门洞修改排风扇洞口、水泵房增加给水管网、增加地漏排水系统、做防火封堵、增加桥架安装等增加变更签证工程，认定工期顺延30天，综上，可顺延工期82天，则一建公司延误工期537天。1#楼未逾期完工，应将该幢楼工程款、所用甲供钢材及地下室部分工程款在作为逾期违约金计算基数的总工程价款中扣除，而1#楼工程造价本院按其所占比例予以计算，则工期逾期违约金为14620109.45元﹛(97838370.79元-3547301.60元-地下室部分2284578.58元-钢材1254724.91元)×0.0003×537天﹜。 2011年6月25日监理月报记载显示，5#、6#楼三层楼面完成，2#、7#楼桩基完成，而根据施工总进度网络计划显示，5#、6#、7#楼桩基工程应于2011年6月完成，故对一建公司辩称因银城公司土方挖运致使桩基工程延迟，导致工期延误8个月的意见不予采信；从银城公司付款情况来看，在2014年6月16日之前，银城公司均不存在逾期付款情况，故对一建公司辩称银城公司逾期付款导致工期延误的意见不予采信；根据合同专用条款28.1约定，甲供材料应根据一建公司要求提供，但一建公司未提交证据证明银城公司提供钢材滞后于其计划，且双方提交的监理月报记载显示仅有钢材延误导致工期延迟两天的记载，故对一建公司辩称甲供钢材迟延导致工期逾期近10个月的辩解意见不予采信；双方合同工期约定的工期为日历天，雨雪天气工期不予顺延；深基坑支护方案专家论证系施工方的义务，由此造成的工期延误，一建公司要求顺延不予采纳。 一建公司辩称案涉工程于2014年7月15日竣工验收，此时银城公司即应知道其权利受到侵害，另银城公司赔付逾期交房违约金也基本计算至2014年8月4日，其损失即已确定，故银城公司最迟应于2016年8月4日前主张逾期完工违约金，而其于2017年1月18日起诉，已经超过诉讼时效的意见。本院认为银城公司主张逾期完工违约金，依约不仅需要工期逾期的事实，还需因工程逾期对银城公司造成了重大经济损失，而案涉工程于2014年7月15日竣工验收，工程逾期虽已确定，但给其造成重大经济损失的条件尚未确定，银城公司为减少损失、与小业主协商逾期交房违约金计算至2014年8月4日，并非是2014年8月4日与小区业主已经达成一致意见，实际直至2015年8月，银城公司仍在进行逾期交房违约金的赔付工作；另合同约定违约金计算标准为合同价款的日万分之三，而合同约定的工程价款为暂定价，双方于2016年12月26日方进行最终决算，确定了工程总价款。综上，本院对一建公司称已超过诉讼时效及调整工期逾期违约金的意见不予采纳。 关于银城公司已付工程款：甲供钢材款应计入总工程款，并在当期工程进度款中按实际供应量同比例扣回，一建公司未将甲供钢材款在已付工程款中计算，与合同约定不符；工程款发票应由一建公司开具，税金应由一建公司承担，至2016年4月3日银城公司共计垫付税金450100元，双方于2015年8月28日对账时将其中174000元在工程款中抵扣，余款276100元应于2016年4月3日予以抵扣工程款；关于审计费，银城公司提供的证据不足以证明其已实际缴纳且一建公司应负担609817.59元，故对其要求在工程款中抵扣审计费609817.59元的意见不予采信；银城公司要求在工程款中抵扣延期监理费的意见没有约定或法定依据，不予采信。综上，银城公司应付工程款节点，应付工程款、已付工程款及逾期未付工程款见附件，尚欠工程款16293632.92元，银城公司应予以支付，截至2017年1月25日，共计产生逾期付款违约金1281664.02元，自2017年1月26日起至实际给付之日止以16293632.92元为基数按日万分之四计算。 关于质量保修金为工程合同造价的5%，该款满一年后返还2%、满两年后返还2%、满五年后返还1%。案涉工程于2014年8月4日通过竣工验收备案，则2015年8月4日应返还2%即1956767.42元（97838370.79元×2%）、2016年8月4日再返还2%即1956767.42元（97838370.79元×2%）、2019年8月4日返还剩余1%即978383.71元，现五年质保期已届满，一建公司返还全部质保金4891918.54元的期限已截至，但银城公司在工程后期及质保期内对工程进行维修共支付维修费3583301.93元（3106284.8元+477017.13元），该款应在质保金中扣除，剩余质保金1308616.61元应予以返还，其中330232.9元自2016年8月5日起、978383.71元自2019年8月5日起，均按中国人民银行同期同类贷款利率计算至实际返还之日止。 关于履约保证金，依约一建公司应缴纳400万元，合同签订后一周内支付200万元、开工后1个月内支付200万元，质量达到合格标准且工期满足银城公司要求，按工程量分批次返还，但一建公司实际仅缴纳200万元，双方在2015年8月28日对账单中约定银城公司需返还200万元履约保证金，视为对原合同条款的变更，但双方并未约定返还时间，故一建公司要求逾期返还该200万元的利息，应自其主张之日起算，即自2017年5月8日起至实际给付之日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计算，对银城公司辩称履约保证金应在超付的工程款中予以抵扣的意见不予采信。 银城公司与一建公司在合同中明确约定，若获得省级安全文明标化工地，银城公司给予50万元奖励金，然而其获得的“省级建筑施工安全质量标准化示范小区”称号，并非合同约定的“省级建筑施工安全质量标准化示范工地”称号，故对其要求给付50万元奖金的诉讼请求，不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、第一百二十条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告（反诉原告）浙江省一建建设集团有限公司于本判决生效之日起十日内给付银城公司（反诉被告）宣城市银城置业有限公司工期逾期违约金14620109.45元； 二、原告（反诉被告）宣城市银城置业有限公司于本判决生效之日起十日内给付被告（反诉原告）浙江省一建建设集团有限公司工程款16293632.92元及逾期付款违约金（截至2017年1月25日违约金为1281664.02元，自2017年1月26日起至实际给付之日止以16293632.92元为基数按日万分之四计算）； 三、原告（反诉被告）宣城市银城置业有限公司于本判决生效之日起十日内返还被告（反诉原告）浙江省一建建设集团有限公司履约保证金200万元并赔偿其利息损失（自2017年5月8日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算）； 四、原告（反诉被告）宣城市银城置业有限公司于本判决生效之日起十日内返还被告（反诉原告）浙江省一建建设集团有限公司质量保修金1308616.61元及逾期返还违约金（其中330232.9元自2016年8月5日起、978383.71元自2019年8月5日起，均按中国人民银行同期同类贷款利率计算至实际返还之日止）； 五、驳回原告（反诉被告）宣城市银城置业有限公司、被告（反诉原告）浙江省一建建设集团有限公司的其他诉讼请求。 本诉受理费141500元，反诉费94497元，财产保全费1万元，合计245997元，原告（反诉被告）宣城市银城置业有限公司负担136500元，被告（反诉原告）浙江省一建建设集团有限公司负担109497元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数过着代表人的人数提交副本，上诉于安徽省宣城市中级人民法院。 审 判 长  杜美龄 人民陪审员  张**善 人民陪审员  王明瑛 二〇一九年十月十日 书 记 员  李 琤 附法律法规： 《中国人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 第一百二十条当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间： （一）建设工程已实际交付的，为交付之日； （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日； （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。 《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。                            逾期支付工程进度款及结算款天数及违约金计算表                                                                               序号                       实际付             款时间                       实际付款金额                       甲供             钢材                       累计已             付款                       应付             时间                       累计应             付金额                       累计欠款                       逾期             天数                       违约金                               1                       2011.3.3                       690000                                             690000                                                                                                                                             2                       2011.7.5                       383654                                             1073654                                                                                                                                             3                       2011.7.5                       1200000                                             2273654                                                                                                                                                                   1#楼主             体结顶                                             1693997.15                       3967651.15                       2011.7.21                       1773650.5                       0.00                                                                           4                       2011.7.22                       1942586                                             5910237.15                                             1773650.5                       0.00                                                                           5                       2011.9.9                       1000000                                             6910237.15                                             1773650.5                       0.00                                                                                                 1#楼砌             体完成                                             2951559.19                       9861796.34                       2011.9.20                       2128380.66                       0.00                                                                           6                       2011.9.22                       800000                                             10661796.34                                             2128380.66                       0.00                                                                           7                       2011.11.1                       10000                                             10671796.34                                             2128380.66                       0.00                                                                           8                       2011.11.1                       1000000                                             11671796.34                                             2128380.66                       0.00                                                                           9                       2011.11.3                       1047414                                             12719210.34                                             2128380.66                       0.00                                                                           10                       2011.11.4                       1000000                                             13719210.34                                             2128380.66                       0.00                                                                           11                       2011.11.16                       1000000                                             14719210.34                                             2128380.66                       0.00                                                                           12                       2011.11.24                       1000000                                             15719210.34                                             2128380.66                       0.00                                                                           13                       2011.12.8                       1000000                                             16719210.34                                             2128380.66                       0.00                                                                           14                       2011.12.19                       200000                                             16919210.34                                             2128380.66                       0.00                                                                                                 3#楼主             体结顶                                             4941468.94                       21860679.28                       2011.12.25                       3793632.5                       0.00                                                                           15                       2012.1.2                       2800000                                             24660679.28                                             3793632.5                       0.00                                                                           16                       2012.1.10                       1000000                                             25660679.28                                             3793632.5                       0.00                                                                           17                       2012.1.13                       1000000                                             26660679.28                                             3793632.5                       0.00                                                                           18                       2012.1.17                       500000                                             27160679.28                                             3793632.5                       0.00                                                                           19                       2012.1.19                       500000                                             27660679.28                                             3793632.5                       0.00                                                                           20                       2012.1.21                       200000                                             27860679.28                                             3793632.5                       0.00                                                                           21                       2012.2.21                       50000                                             27910679.28                                             3793632.5                       0.00                                                                           22                       2012.3.5                       300000                                             28210679.28                                             3793632.5                       0.00                                                                           23                       2012.3.27                       1000000                                             29210679.28                                             3793632.5                       0.00                                                                           24                       2012.4.1                       800000                                             30010679.28                                             3793632.5                       0.00                                                                           25                       2012.4.11                       200000                                             30210679.28                                             3793632.5                       0.00                                                                           26                       2012.4.23                       50000                                             30260679.28                                             3793632.5                       0.00                                                                                                 3#楼砌             体完成                                             3804536.09                       34065215.37                       2012.4.26                       4126083                       0.00                                                                           27                       2012.4.28                       1000000                                             35065215.37                                             4126083                       0.00                                                                                                 地下室结构全部封顶                                             179540                       35244755.37                       2012.5.3                       19896641.93                                                                                                 28                       2012.5.11                       2100000                                             37344755.37                                             19896641.93                       0.00                                                                           29                       2012.5.11                       900000                                             38244755.37                                             19896641.93                       0.00                                                                           30                       2012.5.23                       650000                                             38894755.37                                             19896641.93                       0.00                                                                                                 1#楼竣             工验收                                             1553179.67                       40447935.04                       2012.6.19                       20606102.25                                                                                                 31                       2012.6.19                       2000000                                             42447935.04                                             20606102.25                       0.00                                                                           32                       2012.7.17                       1000000                                             43447935.04                                             20606102.25                       0.00                                                                           33                       2012.8.1                       560000                                             44007935.04                                             20606102.25                       0.00                                                                           34                       2012/8/14                       1000000                                             45007935.04                                             20606102.25                       0.00                                                                                                 5、6#楼             主体结顶                                             1195648.88                       46203583.92                       2012.8.26                       28648523.16                       0.00                                                                           35                       2012.9.7                       1000000                                             47203583.92                                             28648523.16                       0.00                                                                           36                       2012.9.18                       710000                                             47913583.92                                             28648523.16                       0.00                                                                           37                       2012.9.18                       230000                                             48143583.92                                             28648523.16                       0.00                                                                                                 5、6#楼砌             体完成                                             606817.03                       48750401.75                       2012.9.26                       30257007.34                       0.00                                                                           38                       2012.9.27                       1000000                                             49750401.75                                             30257007.34                       0.00                                                                           39                       2012.10.11                       1000000                                             50750401.75                                             30257007.34                       0.00                                                                                                 2#楼主             体结顶                                             159966.08                       50910367.83                       2012.10.14                       33236370.33                       0.00                                                                                                 8#楼主             体结顶                                             143151.7                       51053519.53                       2012.10.26                       35892366.33                       0.00                                                                           40                       2012.11.2                       400000                                             51453519.53                                             35892366.33                       0.00                                                                           41                       2012.11.13                       300000                                             51753519.53                                             35892366.33                       0.00                                                                           42                       2012.11.21                       400000                                             52153519.53                                             35892366.33                       0.00                                                                           43                       2012.12.3                       887000                                             53040519.53                                             35892366.33                       0.00                                                                           44                       2012.12.14                       174000                                             53214519.53                                             35892366.33                       0.00                                                                                                 7#楼主             体结顶                                                                   53214519.53                       2013.1.9                       44225667.67                       0.00                                                                           45                       2013.1.17                       1000000                                             54214519.53                                             44225667.67                       0.00                                                                           46                       2013.1.21                       200000                                             54414519.53                                             44225667.67                       0.00                                                                           47                       2013.1.23                       800000                                             55214519.53                                             44225667.67                       0.00                                                                           48                       2013.1.29                       800000                                             56014519.53                                             44225667.67                       0.00                                                                           48                       2013.2.1                       2200000                                             58214519.53                                             44225667.67                       0.00                                                                                                 7#楼砌             体完成                                                                   58214519.53                       2013.2.25                       45892327.94                       0.00                                                                           50                       2013.3.8                       200000                                             58414519.53                                             45892327.94                       0.00                                                                                                 8、2#楼砌             体完成                                                                   58414519.53                       2013.3.26                       47019399.74                       0.00                                                                           51                       2013.4.9                       900000                                             59314519.53                                             47019399.74                       0.00                                                                                                 3#楼门             窗完成                                                                   59314519.53                       2013.4.25                       47185624.99                       0.00                                                                           52                       2013.5.3                       100000                                             59414519.53                                             47185624.99                       0.00                                                                           53                       2013.5.21                       150000                                             59564519.53                                             47185624.99                       0.00                                                                                                 2、3、5、6、8#外架拆除                                                                   59564519.53                       2013.5.25                       49744711.93                       0.00                                                                           54                       2013.5.28                       500000                                             60064519.53                                             49744711.93                       0.00                                                                           55                       2013.6.7                       1030000                                             61094519.53                                             49744711.93                       0.00                                                                           56                       2013.6.24                       550000                                             61644519.53                                             49744711.93                       0.00                                                                           57                       2013.7.12                       500000                                             62144519.53                                             49744711.93                       0.00                                                                                                 7#楼外             架拆除                                                                   62144519.53                       2013.7.25                       51411372.18                       0.00                                                                           58                       2013.7.26                       540000                                             62684519.53                                             51411372.18                       0.00                                                                           59                       2013.8.3                       1000000                                             63684519.53                                             51411372.18                       0.00                                                                                                 2013.8.5                                             92991.46                       63777510.99                                                                                                                                             60                       2013.8.28                       500000                                             64277510.99                                             51411372.18                       0.00                                                                           61                       2013.11.14                       300000                                             64577510.99                                             51411372.18                       0.00                                                                           62                       2013.11.27                       280000                                             64857510.99                                             51411372.18                       0.00                                                                           63                       2013.12.3                       16000                                             64873510.99                                             51411372.18                       0.00                                                                           64                       2013.12.17                       500000                                             65373510.99                                             51411372.18                       0.00                                                                           65                       2013.12.23                       28800                                             65402310.99                                             51411372.18                       0.00                                                                           66                       2014.1.7                       200000                                             65602310.99                                             51411372.18                       0.00                                                                           67                       2014.1.23                       804031                                             66406341.99                                             51411372.18                       0.00                                                                           68                       2014.1.26                       1200000                                             67606341.99                                             51411372.18                       0.00                                                                           69                       2014.1.27                       532051                                             68138392.99                                             51411372.18                       0.00                                                                           70                       2014.2.24                       25300                                             68163692.99                                             51411372.18                       0.00                                                                           71                       2014.3.2                       5700                                             68169392.99                                             51411372.18                       0.00                                                                           72                       2014.3.31                       25800                                             68195192.99                                             51411372.18                       0.00                                                                           73                       2014.4.9                       486000                                             68681192.99                                             51411372.18                       0.00                                                                           74                       2014.4.14                       529000                                             69210192.99                                             51411372.18                       0.00                                                                           75                       2014.5.5                       50000                                             69260192.99                                             51411372.18                       0.00                                                                           76                       2014.6.2                       129800                                             69389992.99                                             51411372.18                       0.00                                                                           77                       2014.6.3                       11330                                             69401322.99                                             51411372.18                       0.00                                                                           78                       2014.6.16                       770000                                             70171322.99                                             51411372.18                       0.00                                                                                                 竣工验收                                                                   70171322.99                       2014.7.22                       78270696.63                       8099373.64                       38                       123110.48                                                     逾期支付进度款天数                                                                           79                       2014.8.29                       50000                                             70221322.99                                             78270696.63                       8049373.64                       5                       16098.75                               80                       2014.9.3                       150000                                             70371322.99                                             78270696.63                       7899373.64                       94                       297016.45                               81                       2014.12.6                       374164                                             70745486.99                                             78270696.63                       7525209.64                       5                       15050.42                               82                       2014.12.11                       104222                                             70849708.99                                             78270696.63                       7420987.64                       21                       62336.30                               83                       2015.1.1                       2400000                                             73249708.99                                             78270696.63                       5020987.64                       32                       64268.64                               84                       2015.2.2                       560000                                             73809708.99                                             78270696.63                       4460987.64                       14                       24981.53                               85                       2015.2.16                       300000                                             74109708.99                                             78270696.63                       4160987.64                       166                       276289.58                               86                       2015.8.1                       1886110.34                                             75995819.33                                             78270696.63                       2274877.30                       27                       24568.67                               87                       2015.8.28                       200000                                             76195819.33                                             78270696.63                       2074877.30                       95                       78845.34                               88                       2015.12.1                       45000                                             76240819.33                                             78270696.63                       2029877.30                       56                       45469.25                               89                       2016.1.26                       2000                                             76242819.33                                             78270696.63                       2027877.30                       68                       55158.26                               90                       2016.4.3                       276100                                             76518919.33                                             78270696.63                       1751777.30                       117                       81983.18                               91                       2016.7.29                       133900                                             76652819.33                                             78270696.63                       1617877.30                       180                       116487.17                                                     结算完成             后30天                                                                   76652819.33                       2017.1.25                       92946452.25                       16293632.92                                             1281664.02                注：1.应付款时间系根据双方在庭审中认可的进度款付款节点及节点工程完成时间来计算的； 2.应付款金额系根据以上应付款时间和业主单位已付款清单来计算的； 3.实际付款时间及金额系根据双方之间的对账单、甲供钢材款及庭审查明的事实统计的； 4.违约金系根据合同约定的日万分之日的标准，结合应付款金额、已付款金额及应付款时间来计算的。