河南省滑县人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0526民初4457号原告（反诉被告）河南省开元大地投资有限公司，住所滑县新区文明路与滑州路交叉处。法定代表人李志华，职务董事长委托诉讼代理人李春梅，公司员工。委托诉讼代理人董宏志，河南奥博律师事务所律师被告（反诉原告）深圳市聚点数码科技有限公司郑州分公司。住所郑州市管城区紫荆山路56号15层1512号。负责人李超，总经理委托诉讼代理人曹必琼、迟海媛，河南见地律师事务所律师。上列当事人之间因承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河南省开元大地投资有限公司的委托诉讼代理人董宏志、被告深圳市聚点数码科技有限公司郑州公公司的委托诉讼代理人曹必琼、迟海媛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告河南省开元大地投资有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令解除原、被告于2018年3月31日签订的《数字多媒体展示系统制作合同书》，判令被告返还原告款项15万元；2、依法判令被告赔偿损失5万元。事实与理由：2018年3月31日，原告（作为甲方）与被告（作为乙方）签订《数字多媒体展示系统制作合同书》，由甲方委托乙方为开元府项目制作宣传片一条和IPAD售楼系统一套，合同约定整个项目周期制定为45个日历日，价款为25万元，合同还约定了其他事项。合同签订后，原告即按合同约定向被告支付了前期制作费用，但被告在收到费用后却不能履行约定的义务，迟迟不向原告交付工作成果，经原告多次多方催促，被告只草草制作了不符合要求的质量低下的宣传片，原告多次提出修改意见但被告却置之不理，非但如此，合同签订已经一年，被告至今也未向原告交付IPAD售楼系统。被告的行为已经严重违约，给原告造成了很大的损失，且其违约造成原告与其签订合同的目的无法实现，故诉请法院依法解除双方之间无履行必要的合同。被告深圳市聚点数码科技有限公司郑州分公司辩称：1、我公司与原告于2018年4月签订的《数字多媒体展示系统制作合同书》，合同约定由我公司就开元府项目制作宣传片一条和IPAD售楼系统一套，合同总金额为25万元，合同第二条约定“（2）乙方向甲方提交宣传片预演及IPAD售楼系统所有界面设计时，需由甲方审核通过后，须在5日内向乙方支付合同总价的30%，即75000元”，我公司按照合同约定已向原告提交了设计成果，并根据合同第二条的约定向原告交付了金额为75000元的发票，但原告至今仍未向我公司全额支付该款项，仅支付50000元，原告的行为构成违约。原告没有按约定付款构成违约，但《合同法规定》定作人有权随时解除合同，我公司认可合同因原告起诉而解除。2、原告违约，根据法律规定和合同约定，原告应根据我公司的实际工作量支付款项，无权要求返还款项，我公司已经提交的工作成果早超出了原告支付款项金额，原告并无损失，原告主张返还款项、赔偿损失无事实和法律依据，依法应予驳回。同时，深圳市聚点数码科技有限公司郑州分公司提出反诉请求：1、判令反诉被告支付设计费168200元，2、诉讼费用由反诉被告负担。事实与理由：2018年3月，反诉原告与反诉被告签订了《数字多媒体展示系统制作合同书》，约定反诉原告为反诉被告开元府项目制作宣传片一条和IPAD售楼系统一套。合同签订后，反诉原告按合同约定进行了设计工作，但反诉被告未能按合同约定支付相应的款项。请求根据《合同法》相关规定及合同约定，判令反诉被告根据反诉原告完成工作量支付设计费并赔偿损失。针对反诉，河南省开元大地投资有限公司答辩称，反诉原告没有按照约定的时间向我公司交付合同约定的工作成果，所以其无权要求我公司向其支付设计费。相反，反诉原告应返还向其支付的款项15万元，且应当向我公司支付违约金5万元。经审理查明：2018年3月31日，河南省开元大地投资有限公司（作为甲方）与深圳市聚点数码科技有限公司郑州分公司（作为乙方）签订了《数字多媒体展示系统制作合同书》，载明：“第一条甲方委托制作事项根据甲方要求，就开元府项目制作宣传片一条和IPAD售楼系统一套。合同总金额为人民币25万元。一、制作内容项目宣传片：像素为（超高清）1920※1080P，时长为180秒高清宣传片一条，电子区位图一套，IPAD售楼系统一套，……二验收及交付时间1、甲方在合同签订日提供该项目基本设计要求及相关资料并在规定时间内支付相应的预付款，乙方根据协议规定在收到甲方的预付款及所需资料开始进行制作（注：甲方有义务按约定时间提供相应资料，否则逾期的制作时间将相应往后推迟）2、整个项目周期制定共45个日历日，乙方于签订合同并且收到甲方支付的预付款后开始进行宣传片和IPAD售楼系统一套的制作，于45个日历日内提交整条宣传片和整套IPAD售楼系统。第二条合同总价款及付款方式……1甲方自合同签订之日起5日内支付给乙方本合同款的40%,即人民币壹拾万圆整(￥10000元),作为前期制作费用。然后乙方做项目立项,开始进行对甲方所委托的开元府项目宣传片和IPAD售楼系统制作。(2)乙方向甲方提宣传片预演及IPAD售楼系统所有界面设计时,需由甲方审核通过后,须在5日内向乙方支付合同总价的30%,即人民币柒万伍千圆整(￥75000元)3、在45个日历日内,乙方向甲方提供整条宣传片和整套IPAD售楼系统,甲方在5日内给付乙方合同款30%,即人民币柒万伍千圆整(￥75000元),同时乙方将提交甲方已无水印的全部成果……第三条双方的权利和义务……4、乙方宣传片制作流程分脚本、模型、预演、成品四个阶段:IPAD售楼系统制作流程分平面设计、模型、样稿、成品四个阶段。每一阶段工作完成后由乙方向甲方提供小样,甲方须据此在规定时间内提出修改意见；待乙方修改完成并经甲方确认后,乙方可进入下一制作阶段。5.如因甲方阶段性成果验收造成时间拖延,乙方有权按甲方所拖延时间顺延制作时间和成品交付时间:如因甲方因阶段性延迟付款,乙方有权顺延相应制作时间。6.在乙方提供成品后,甲方如有相应修改意见,应在乙方每次提交产品样稿后的1个月内,以书面形式告知乙方。如甲方超出一个月仍无修改意见提出。则甲方应支付剩余的制作款项,在收到甲方支付的尾款后,乙方将按照最近一版程序和宣传片交付给甲方全部成品。7、甲方负责于合同签订之日向乙方提供制作所需的基础资料,并对所提供资料完整性、正确性、时效性及合法性负责。如因甲方提交资料延期或者后期资料修改而产生的制作周期延长,乙方有权按甲方所拖延时间顺延制作时间和成品交付时间。8.由于甲方变更委托设计内容、规模、条件或对所提供资料做出较大修改,或因甲方所提交的资料错误,造成乙方返工或者增加超过确认的工作量的15%时,甲乙双须另行协商和签订返工或修改等补充协议,并按照明确的工作量协商所涉及的返工或修改费用和时间以及成品最终交付的时间。9、在合同履行期间,如因甲方原因提前解除协议,而乙方已开始设计工作,甲方根据乙方实际工作量支付佣金。……12、若乙方不能按照完成本合同作品成果，……需按合同金额的2%向甲方支付延误金，直到完成制作项目为止。如甲方未按时支付各期款项，……还需按合同金额的2%向乙方支付滞纳金，直到付清款项为止…”。2018年4月9日，河南省开元大地投资有限公司向深圳市聚点数码科技有限公司郑州分公司支付前期制作费10万元，2018年8月31日，被告向原告提交了带有水印的开元府项目宣传片预演，原告提出修改意见，2018年9月15日，原告向被告支付5万元。此后双方就宣传片的修改多次通过微信或电子邮箱进行交流，但被告一直未能交付原告审核通过的宣传片。被告没有交付IPAD售楼系统。上述事实，有原告提交的合同、银行交易凭单回单、发票，被告提交的部分宣传片、证人当庭部分证言及双方当事人的部分陈述予以证明，以上证据经庭审质证，可以作为认定本案事实的依据。本院认为：本案系承揽合同纠纷。双方签定的《数字多媒体展示系统制作合同书》系当事人的真实意思表示，不违反法律规定，双方均应按照约定履行。首先，关于上述合同的解除。因直至河南省开元大地投资有限公司起诉，深圳市聚点数码科技有限公司郑州分公司也未能提供符合河南省开元大地投资有限公司要求（即符合合同约定，以下仍有赘述）的工作成果，无法实现河南省开元大地投资有限公司签订合同的目的，故河南省开元大地投资有限公司起诉要求解除合同符合法律规定，且深圳市聚点数码科技有限公司郑州分公司在答辩和反诉中均对解除合同没有争议，故双方之间签订合同应当予以解除。其次，河南省开元大地投资有限公司在本诉中请求返还已支付的款项15万元及要求赔偿的损失5万元和深圳市聚点数码科技有限公司郑州分公司在反诉中请求向其支付的设计费168200元。双方陈述的事实均涉及到合同的适当履行，故本案的争议焦点应当是合同是否适当履行的问题。《中华人民共和国合同法》第六十条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”。本案中，双方签订合同后，河南省开元大地投资有限公司按照合同的约定履行了前期费用的支付，深圳市聚点数码科技有限公司郑州分公司应当按照合同的约定全面履行自己的义务，向河南省开元大地投资有限公司交付约定的工作成果。深圳市聚点数码科技有限公司郑州分公司辩称是原告没有按照约定提供资料而导致制作时间顺延，对此河南省开元大地投资有限公司并未刻意强调合同约定的时限，也未要求深圳市聚点数码科技有限公司郑州分公司严格遵守该时限，故而制作工期是否顺延也不是本案合同是否适当履行的主要问题。从合同签订到本案的成讼，双方所认可的事实是深圳市聚点数码科技有限公司郑州分公司并未向河南省开元大地投资有限公司交付约定的工作成果，因此没有交付工作成果的责任是合同是否适当履行的关键。深圳市聚点数码科技有限公司郑州分公司的到庭证人陈述：“由于原告营销总监的数次更换，被告的设计成果被数次推翻重作和修改，即使在交付三分钟宣传样片后，仍然要求被告进行修改，但原告未支付阶段性费用，被告没有修改也未交付工作成果”。由此可以认定，河南省开元大地投资有限公司数次要求深圳市聚点数码科技有限公司郑州分公司对设计方案进行修改，深圳市聚点数码科技有限公司郑州分公司修改后的工作成果没有得到河南省开元大地投资有限公司的审核通过是未能交付工作成果的主要原因。但上述第三条（4）中明确约定“……每一阶段工作完成后由乙方向甲方提供小样，甲方须在规定的时间内提出修改意见，待乙方修改完成并经甲方确认后，乙方才可进入下一阶段。”依据该条的规定，深圳市聚点数码科技有限公司郑州分公司包括修改稿在内所有的工作成果须经河南省开元大地投资有限公司确认，即深圳市聚点数码科技有限公司郑州分公司对河南省开元大地投资有限公司要求修改的意见须承担容忍义务。另外深圳市聚点数码科技有限公司郑州分公司虽称河南省开元大地投资有限公司对所提供的阶段工作做出较大修改，造成其工作量增加，但其并未提交证据证明其依照上述合同第二条（8）的规定提出了支付修改费用的请求。至于阶段性设计费用，河南省开元大地投资有限公司按照上述合同第二条的约定支付了前期制作费用，在河南省开元大地投资有限公司多次催促下，深圳市聚点数码科技有限公司郑州分公司仅交付了带有水印的宣传片预演，但没有得到河南省开元大地投资有限公司的审核通过。在河南省开元大地投资有限公司支付5万元费用后，深圳市聚点数码科技有限公司郑州分公司未能对其提出的意见对设计方案进行修改，未能交付约定的工作成果，因此深圳市聚点数码科技有限公司郑州分公司无权要求其再支付设计费，故深圳市聚点数码科技有限公司郑州分公司称是因河南省开元大地投资有限公司人员变更导致其设计成果被数次推翻重作和修改，未能交付工作成果的责任在于对方未能支付阶段性设计费的抗辩理由，本院不予采信。由于深圳市聚点数码科技有限公司郑州分公司未能交付符合约定的工作成果，在合同解除的同时，其应当将其收受的设计费应予以返还。河南省开元大地投资有限公司未能举出证据证明自己损失的存在，故其要求被告赔偿损失，依法不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第二百五十一条、第六十条、第九十四条、第九十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：解除原告河南省开元大地投资有限公司和被告深圳市聚点数码科技有限公司郑州分公司于2018年3月31日签订的《数字多媒体展示系统制作合同书》；被告深圳市聚点数码科技有限公司郑州分公司于本判决生效后十日内返还原告河南省开元大地有限公司设计费人民币15万元；三、驳回原告河南省开元大地投资有限公司的其他诉讼请求。四、驳回反诉原告深圳市聚点数码科技有限公司郑州分公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4300元，由原告河南省开元大地投资有限公司负担900元，由被告深圳市聚点数码科技有限公司郑州分公司负担2400元；反诉费1832元，由被告深圳市聚点数码科技有限公司郑州分公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省安阳市中级人民法院。审判长  王艳彩审判员  张兴政陪审员  李 勇二〇一九年十月六日书记员  王舒舒