福建省泉州市丰泽区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0503民初5792号 原告：张国权，男，1983年2月7日出生，汉族，住泉州市丰泽区。 委托诉讼代理人：朱永坚、唐建新，福建一脉律师事务所律师。 被告：福建省沃丰房地产开发有限公司，住所地泉州市丰泽区城东街道安吉南路与瑞安街交汇处澜湖郡1号楼209室，统一社会信用代码91350500669290652N。 法定代表人：陈松辉，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：谢清峰、连梅明，福建泉南律师事务所律师。 原告张国权与被告福建省沃丰房地产开发有限公司（以下简称为沃丰公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2019年5月16日立案受理后，依法适用简易程序，于2019年6月19日公开开庭进行了审理。原告张国权及委托诉讼代理人朱永坚，被告沃丰公司委托诉讼代理人连梅明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 张国权向本院提出诉讼请求：1、沃丰公司向张国权支付以购房款615149元为基数，按日万分之一计付自2016年12月30日起至2018年10月31日止计670天的逾期交房违约金41215元。2、判令沃丰公司协助张国权办理不动产初始预登记，并向张国权交付办理不动产登记所需的材料包括购房款发票、宗地图、分户图等。事实和理由：张国权与沃丰公司于2014年4月20日签订《商品房买卖合同》一份，约定张国权向沃丰公司购买址在泉州市丰泽区交汇处澜湖郡3号楼办公203房屋。合同第八条约定，沃丰公司应于2016年12月30日前交付房屋；合同第九条约定，逾期交房的按已付款的日万分之一支付违约金；合同第十四条约定，如因沃丰公司的原因，张国权不能在商品房交付使用后90日内取得房屋权属证书的，沃丰公司应自逾期之日起每日按已付款的0.001%向张国权支付违约金。合同签订后，张国权向沃丰公司一次性支付购房款615149元，但沃丰公司直至2018年10月31日才将诉争房屋正式交付给张国权。沃丰公司在交房后，经张国权多次催促，至今未依约履行协助办理产权登记的义务，其行为已构成违约。故起诉至法院，以维护张国权的合法权益。 沃丰公司辩称，一、张国权直至2018年11月1日才缴交公共维修资金，据建设部、财政部发布的《住宅专项维修资金管理办法》及泉州市住房和城乡建设局、财政局联合发布的《泉州市住宅专项维修资金管理规定》，在张国权未缴交专项维修资金的情况下，沃丰公司有权拒绝交房，故张国权关于逾期交房违约金的诉求没有法律依据，依法应予驳回。二、如沃丰公司构成逾期交房，享有多项可据实予以延期交房的情形：中高考致停48天、天气原因致停111天、以上两项重叠天数10天，故沃丰公司总共可延期交房149天，交房时间可顺延至2017年5月28日。三、据双方合同附件六第六条的约定，沃丰公司应在商品房交付使用后的200日内协助办证，故逾期办证违约金应自交房后的第201天起算。 本院经审理认定事实如下：2014年4月20日，张国权与沃丰公司签订一份《商品房买卖合同》，约定张国权向沃丰公司购买址在泉州市丰泽区交汇处澜湖郡3号楼办公203房屋，总购房款为641388元。合同第八条约定，沃丰公司应于2016年12月30日前，将符合合同约定房屋交付给张国权，但“施工中遇到异常困难或重大技术问题及其他非出卖人可控制的原因导致工程延期的：因政府行为（包括但不限于政府通知停工或者因交通管制等造成无法施工、政府文件限制施工条件，高考限制施工或者因交通管制等造成施工延误等）而导致工程施工延期；日降雨量10㎜以上降雨、风六级以上（含六级）及其它自然灾害、停水、停电导致工程延期（具体以政府文件、气象资料、高考相关规定、水电部门的通知为准）。”合同第九条约定，如沃丰公司逾期交房超过180天，张国权要求继续履行合同的，“自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之一的违约金”。合同第十四条约定：“出卖人应当在商品房交付使用后60日内，向当地房屋权属登记机构办理房屋所有权初始预登记，并将办理权属登记需由出卖人提供的资料交付买受人。如因出卖人原因，买受人不能在商品房交付使用后90日内取得房屋权属证书的……买受人不退房，出卖人自逾期之日起每日按买受人已付款的0.001%向买受人支付违约金”。合同第十八条约定：“专项维修资金由买受人按有关规定缴交，计人民币零拾零万肆千零百叁拾玖元整，于2016年12月30日前缴交到房地产行政主管部门委托的商业银行监管账户上。监管银行中国银行股份有限公司洛江支行监管账户43×××42”。合同附件六第四条约定：“1、双方同意该商品房不适用合同第八条支付条件与期限的约定，出卖人应当在2016年12月30日前，将符合下列各项约定条件的商品房交付买受人使用：（1）该商品房经建设单位依法组织勘察、设计、施工、监理等单位单项竣工验收合格和消防验收合格，但不包括整体小区的竣工综合验收合格及向建设部门报备手续办理完成。（2）除自然灾害如人力不可抗力的火灾、水灾、飓风、地震等，还包括如下：1、市政配套而引致的延误；2、为配合政府的法规、规章、命令或市政建设而引起的延误；3、影响施工停止或进展缓慢的气象，累计24小时降雨超过24㎜或6级以上（含6级）大风原因；4、供水、供电部门的停水、停电通知;5、其他非出卖人所能控制的因素。”第五条约定：“买受人未交清专项维修资金前，出卖人有权拒绝交房并拒绝协助办理分户产权登记手续，由此产生的责任概由买受人承担。”第六条约定：“1、出卖人应在商品房交付使用后200日内，以协助方式配合买受人办理该商品房分户产权证（仅指房屋所有权证），由于买受人不及时配合或政府主管部门办理产权证工作日较长或者主管部门已受理相关手续却拖延办理等情况，分户产权办理时间相应顺延。买受人所购房产的土地使用权证，在整个楼盘的买受人办理了所购买的房产的房屋所有权证登记之后，由出卖人配合买受人向土地使用权登记部门申请办理土地使用权证”。第十三条约定：“本补充协议是合同不可分割的部分，本补充协议的内容与商品房买卖合同不一致的，以本补充协议的约定为准”。2014年6月21日，张国权与沃丰公司另行签订一份《补充协议书》，约定因双方协商一致同意将付款方式变更为一次性付款，故诉争房屋的总购房款变更为615149元。沃丰公司在该《补充协议书》中确认，截至2014年6月21日，张国权已依约付清全部购房款。 另查明，据沃丰公司提供的《福建省房屋建筑工程竣工验收报告》、《建设工程消防验收意见书》等证据所载，诉争房屋所在楼盘于2018年10月20日经建设、勘察、设计、监理、施工五部门验收合格，于2018年5月25日经泉州市公安消防支队综合评定消防验收合格。据沃丰公司提供的泉州市生态环境局出具的通知所载，“高考、中考期间，禁止在学校及周围200米范围内进行建筑施工作业”。庭审中，沃丰公司确认其不在上述通知规定的、中高考期间禁止施工的学校周围200米范围内，亦未能提供其在上述期间停止施工的相关证据。另据福建省气象服务中心出具的天气证明所载，自2014年4月20日合同签订之日起至2016年12月30日合同约定的交房之日止，泉州市澜湖郡（泉州市丰泽区高速路口气象观测站）共出现第四条约定的24㎜以上降雨、6级以上大风天气共计47天，即沃丰公司可顺延至2017年2月15日交房。2018年9月29日，沃丰公司向张国权邮寄一份《入伙通知书》，通知其于2018年11月30日前到沃丰公司办理诉争房屋交接手续，并按80－100元／㎡的标准缴纳房屋公共维修基金，“缴款账户（开户行：建设银行泉州丰泽支行，用户名：福建省沃丰房地产开发有限公司，账号：35×××16）。庭审中，双方当事人一致确认，张国权在收到沃丰公司邮寄的上述《入伙通知书》后，于2018年11月1日到沃丰公司办理了诉争房屋的交接手续，并在办理交房手续时按沃丰公司的要求实际缴纳公共维修资金3231.2元。另，截至法庭辩论终结时止，诉争房屋所在项目的房屋权属总登记尚未办妥，沃丰公司亦未向张国权开具已付购房款的不动产销售专用发票及办理分户登记所需的测绘图纸等办证所需资料。 本院认为，沃丰公司与张国权就诉争房屋所签订的《商品房买卖合同》及，系双方当事人真实意思表示，其内容合法有效，双方均应依约履行。按合同约定，沃丰公司应于2016年12月30日前，将符合合同及补充协议约定的诉争房屋交付张国权使用。但合同附件六第四条约定，如遇到“累计24小时降雨超过24㎜或6级以上（含6级）大风原因”，沃丰公司可顺延交房期限。本案审理过程中，双方当事人一致确认，自2014年4月20日双方签订合同之日起至2016年12月30日合同约定的交房之日止，出现了上述第四条约定的可延期交房的风雨天气共计47天，沃丰公司因天气因素可顺延至2017年2月15日交房。沃丰公司还辩称，因施工期间出现中、高考等政府文件限制施工的情形，故可因此顺延交房期限。但据沃丰公司提供的《泉州市环保局关于加强中、高考期间环境噪声监督管理的通知》所载，“中、高考期间，禁止在学校及周围200米范围内进行建筑施工作业”，而沃丰公司自认诉争房屋所在楼盘并不在上述通知禁止施工的学校周围200米范围内，亦未能提供施工记录等可以证明其在中、高考期间停止施工的相关证据，故对沃丰公司以中、高考期间因政府文件限制施工而要求顺延交房期间的辩解，本院不予采纳。关于公共维修资金的缴纳，合同第八条约定，沃丰公司应于2016年12月30日前向张国权交房，合同第十八条约定，张国权应于2016年12月30日前缴清诉争房屋的专项维修资金；而第五条约定：“买受人未交清专项维修资金前，出卖人有权拒绝交房并拒绝协助办理分户产权登记手续”。基于上述约定，可以认定双方约定张国权最迟应于沃丰公司向其交房时缴请诉争房屋的专项维修资金，否则沃丰公司有权拒绝交房及协助办理分户产权登记手续。另据庭审查明的事实，虽然合同第十八条约定了诉争房屋应缴公共维修基金的金额，但对缴款账户的约定不明确；而沃丰公司在邮寄给张国权的《入伙通知书》中，对该房屋应缴公共维修基金的金额作了变更，明确了缴款账户等具体事项，并通知张国权“交房时，凭缴款凭单向开发商索取收款收据”。张国权于2018年11月1日缴清了诉争房屋应缴公共维修基金，沃丰公司在确认该事实后，向其开具了收款收据，并与其办理了诉争房屋的交接手续。故张国权并不存在逾期缴纳公共维修基金的违约情形，沃丰公司以此为由，要求顺延其交房期限，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。综上，沃丰公司因出现合同约定可延期交房的免责天数，可顺延至2017年2月15日交房，但其直至2018年11月1日才将诉争房屋实际交付给张国权，逾期交房625天，应按总购房款615149元的日万分之一向张国权支付逾期交房违约金共计61.5149元/天×625天＝38447元。关于协助办证的问题，据双方合同附件六第六条的约定，沃丰公司应于商品房交付使用后200日内协助张国权办理分户产权登记手续。庭审中，双方一致确认诉争房屋已于2018年11月1日实际交付，按上述合同条款的约定，沃丰公司在交房后就负有协助张国权办理房屋权属证书的义务。本案中，张国权诉请沃丰公司依约履行该协助办证义务，并交付购房款发票、分户图等办证所需资料，合法有据，应予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、福建省沃丰房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内支付给张国权逾期交付址在泉州市丰泽区交汇处澜湖郡3号楼办公203房屋的违约金38447元； 二、福建省沃丰房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内协助张国权办理址在泉州市丰泽区交汇处澜湖郡3号楼办公203房屋的不动产权初始预登记，并向张国权交付购房款发票、分户图等办证所需材料； 三、驳回张国权的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费930元，减半收取465元，由张国权负担28元，福建省沃丰房地产开发有限公司负担437元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于泉州市中级人民法院。 审判员  徐翰毅 二〇一九年十月二十二日 书记员  吴静燕 附：主要法律条文 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《中华人民共和国合同法》第八条：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 《中华人民共和国合同法》第六十条：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 《中华人民共和国合同法》第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国合同法》第一百一十四条：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 执行申请提示 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条：申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。  8