河北省无极县人民法院 民 事 判 决 书 (2019)冀0130民初340号 原告（反诉被告）石家庄市大业建筑工程有限公司钢结构分公司，住所地:河北省石家庄市长安区谈北路付2号。 负责人赵应全，该公司经理。 委托代理人王东雪、丁振海，河北冀华律师事务所律师。 被告（反诉原告）无极海森皮革制品有限公司，住所地:河北省石家庄市无极县经济开发区南区。 法定代表人贾涛，该公司执行董事。 委托代理人刘伟，河北乾骥律师事务所律师。 委托代理人米忠海，河北咏远律师事务所律师。 原告（反诉被告）石家庄市大业建筑工程有限公司钢结构分公司（以下简称大业公司）与被告（反诉原告）无极海森皮革制品有限公司（以下简称海森公司）为建设工程施工合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序进行审理，在审理过程中，被告海森公司提起反诉，因案情复杂，本案转为普通程序，并于2019年9月5日公开开庭进行了审理。原告大业公司负责人赵应全及其委托代理人王东雪、丁振海，被告海森公司法定代表人贾涛及其委托代理人刘伟、米忠海均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告大业公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告向原告支付工程款1079187元；2、依法判令被告按照中国人民银行同期贷款利率向原告支付自2018年1月27日至实际偿清之日止的工程款利息；3、依法判令被告向原告支付违约金1611000元；4、本案诉讼费用由被告负担。事实与理由：2016年1月19日原告与被告签订了《钢结构工程安装合同书》，合同第一条约定：被告将位于河北无极经济开发区皮革循环经济示范园区的卡森集团皮革制品厂二期工程1号车间工程承包给原告施工，承包方式为包工包料，合同总造价3965000元，综合包死总价。2016年1月22日原告与被告签订《钢结构工程安装合同书》，合同第一条约定：被告将位于河北无极经济开发区皮革循环经济示范园区的卡森集团皮革制品厂二期工程2号车间工程承包给原告施工，承包方式为包工包料，合同总造价为4090000元，综合包死总价。上述合同签订后，原告按照合同约定进场施工并按时完工，在1号车间施工过程中，应被告要求增加车间屋面天窗，双方就该增加的工程量造价进行了确认即158000元，该工程款不包含在合同总造价之内，应由被告另行支付给原告。另在2号车间施工过程中，车间现场补漆实际发生费用为188314元，又因被告公司对油漆颜色提出更改，该部分追加费用为353265元，上述费用被告至今未支付给原告。涉案工程已于2017年12月经被告竣工验收并投入使用。截至原告起诉之日被告尚欠原告工程款1079187元。另因被告未按照合同约定及时足额支付工程款致使案涉工程停工，之后被告更是无故单方终止施工合同，将案涉工程另行发包给他人施工，其行为构成严重违约，因此，要求被告向原告支付违约金1611000元。为维护自身合法权益，原告向贵院提起诉讼，请求贵院判如所请。 被告海森公司向本院提出反诉请求：1、请求判令原告大业公司向被告海森公司支付违约金1611000元；2、请求判令原告向被告赔偿损失3013746元；3、反诉费用由原告负担。事实与理由：双方分别于2016年1月19日、2016年1月22日签订了《钢结构工程安装合同书（1号、2号车间项目）》，以下简称该合同或1号车间项目或2号车间项目，该合同约定分别在自合同签订之日起，在2016年5月15日、2016年6月5日全部竣工。原告没有在合同约定期限内，原告没有将1号、2号车间项目合同约定，工程承包范围、工程质量和竣工期限全部竣工。而原告在没有将工程全部施工完毕情况下撤离施工现场，不在施工，至今没有恢复施工，以其行为表示终止该合同的履行。根据该合同第八条之规定，单方无故终止合同，终止合同应当向相对方一次性支付总造价的20%的违约金，并承担相应经济损失。大约在2017年3、4月份，原告在施工现场人员逐渐减少，施工进度迟缓，到5月份，其施工人员、施工设备全部撤离现场。其中原告施工的部分工程项目如落水管、大门、女儿墙内板等没有安装或施工，其约定工程未施工完毕。经过双方协商，要求其进场继续施工，原告要求再向其支付部分工程进度款后，才再进场施工，被告向其支付了款项后，其仍拒绝进场施工，原告彻底终止合同履行，违反该合同约定。在原告终止合同履行后，被告将2号车间项目另行发包给第三方河北大印建筑工程有限公司进行施工，其工程总价为5880000元，已给付第三方工程款5183746元，由于原告终止合同，由于原材料如钢材价格涨幅翻倍，人员成本增加，其工程又是二手工程，其他施工单位不愿施工，在被告与第三方于2017年6月6日另行签订《钢结构工程合同书》，其工程总价为5880000元，被告已经付给第三方工程款5183746元，如按照被告与原告签订的《钢结构工程安装合同书（1号、2号车间项目）》工程造价8050000元为最后结算价格计算，被告需向原告再支付2866254元，其工程可全部施工完毕，其终止了合同，根据该合同约定原告向被告承担经济损失责任。综上所述，原告违约和终止合同的行为，违反该合同约定，应当承担违约责任，并给被告造成巨大经济损失，根据法律规定，特提起反诉。 本案的争议焦点是：1、原被告双方签订的《钢结构工程安装合同书》履行情况；2、原告要求被告给付工程款、利息、违约金的事实理由及依据；3、反诉原告要求反诉被告给付违约金、赔偿损失的事实理由及依据。 原告大业公司提供的证据有： 1、《钢结构工程安装合同书》（1号、2号车间）两份、工程洽商记录一份，用以证明原告与被告之间存在钢结构工程安装合同关系以及增加的工程量。经质证，被告无异议。 2、2016年3月6日原告邮箱发耿工海森旧构件清单,用以证明原告承包被告1号、2号车间项目将旧构件改造后运至施工现场，但被告未按原告施工进度付款；2017年3月9日原告邮箱给被告发送邮件截图、赵县赵宏到大业石家庄2016年2月29日前统计、大业石家庄到施工现场（旧料）、卡森一期到大业石家庄2016年2月29日之前统计，用以证明原告按合同约定将被告旧构件进行改造；增补工程量附表、1号车间设计变更追加工程量、工程洽商记录、卡森集团皮革制品厂二期工程1、2号车间旧构件数量统计，用以证明1号、2号车间旧构件改造追加工程量及1号车间变更工程量追加报价已经被告负责人确认，但被告未支付工程款；2016年10月5日原告邮箱给被告现场负责人赵永波发送邮件截图、卡森旧构件到大业清单、1号车间新构件及增加小件重量汇总，用以证明自2016年1月19日-4月26日原告按合同约定对被告车间旧构件进行加工，原告自签订合同之日起即积极履行合同；2017年1月9日原告邮箱给被告发送邮件截图、保证书、付款申请、卡森一号厂房工程工资发放表、补充协议，用以证明因迁坟致使工程延误，根据合同约定，迁坟属于被告责任，被告未按照合同约定向原告支付工程款。经质证，被告对电子邮件真实性无法评判，收件人不知道是何人，与本案没有关联性，邮件并没有申请支付1、2号车间合同款的内容，双方也没有约定用电子邮件方式进行送达，双方合同约定必须以书面文件形式；根据合同第十条约定，关于本合同工程的结算以及其他任何处置甲方权益的均须以甲方盖章并经甲方法定代表人签名或甲方法定代表人亲笔签署的委托书授权的人员签名的文件为准，其他任何人员签署前述文件则不是甲方真实意思表示，邮件中的收件人无法核实其真实性，其并不是被告的法定代表人，也不是被告的法定代表人亲笔签署的委托书的授权人员，不能代表被告处置被告的权益。 被告海森公司提供的证据有： 1、《钢结构工程安装合同书》（1号、2号车间）两份，用以证明原告与被告之间存在钢结构工程安装合同关系。经质证，原告无异议。 2、河北省无极县公证处出具的公证书及工作记录、录像各一份，用以证明原告未完成的工程量。经质证，原告认为公证书及录像记载内容不全面，原告实际运至现场的钢材没有记录，且对公证书中有三项工作记录有歧义。 3、被告与河北大印建筑工程有限公司签订的《钢结构工程合同书》一份、与河北金鸿星安防科技有限公司签订的《施工承包协议》一份和银行转账凭证、收据共10份，用以证明原告未完成的工程量由河北大印建筑工程有限公司和河北金鸿星安防科技有限公司完成以及给付工程款的事实。经质证，原告均不认可，而且银行汇款单的付款人不是被告，收款人也不是大印公司，无法证明与大印公司合同的关联性。 无极县润鑫彩钢出库单及银行转账凭证、收条40份，用以证明被告为河北大印建筑工程有限公司垫付人工工资455404元和材料款939807元的事实。经质证，原告认为因无合同佐证，对其不予认可。 赵县赵宏钢结构工程有限公司出库单19张，用以证明原告在被告指定的无极卡森公司拉主材的事实。经质证，原告予以认可，但同样证实了原告进行旧料改造的事实。 6、通知一份，用以证明被告按河北大印建筑工程有限公司的指示进行转工程款。经质证，原告对其真实性不予认可，认为与本案无关。 7、委托书、请求书各一份，用以证明被告为河北大印建筑工程有限公司垫付人工工资和材料款的事实即在其工程款中扣除的依据。经质证，原告认为被告既然已支付4100000元工程款，当月大印公司申请要求以资金紧张为由要求被告代为支付材料款、工人工资与常理不符，也与合同约定的付款条件不符。 本院经审理查明，2016年1月19日，原被告签订《钢结构工程安装合同书》，合同约定，原告承包被告的卡森集团皮革制品厂二期工程1号车间，承包范围：图纸中所包含的正负零以上的全部钢结构（不含防火涂料）、地脚螺栓安装、固定、校正检验。开工时间为自合同签订之日起，竣工时间为2016年5月3日（主体结构及彩板维护结构全部完成），2016年5月15日前全部竣工，具备验收条件。承包方式为包工、包料（墙面板、屋面板甲供）、包安全生产、包文明施工、包验收的方式承包，乙方自行提供安装机械并承担相关费用，工程总造价（不含税）3965000元，综合包死总价。付款方式：合同签订5日内支付3595000元的25%；主体钢梁钢柱到场一半时接到乙方申请5日内支付3595000元的20%，全部到场接到乙方申请5内日支付3595000元的15%，旧料改造全部运至现场，此项费用（350000元）5日内结清；屋面维护结构安装完成全部的三分之二时接到乙方申请5日内支付3595000元的25%；竣工验收完成后付至合同总造价的96%；合同总造价的4%作工程质量保证金，保修金期限为工程验收合格日起壹年内无人为质量问题一次无息付清。违约责任：单方无故终止合同，终止合同方应当一次性向相对方支付总造价的20%的违约金，并承担相应经济损失。另合同第十条约定，关于本合同工程的结算以及其他任何处置甲方权益的均须以甲方盖章并经甲方法定代表人签名或甲方法定代表人亲笔签署的委托书授权的人员签名的文件为准，其他任何人员签署前述文件则不是甲方真实意思表示。 2016年1月22日，原被告签订《钢结构工程安装合同书》，合同约定，原告承包被告的卡森集团皮革制品厂二期工程2号车间，承包范围：图纸中所包含的正负零以上的全部钢结构（不含防火涂料）、地脚螺栓安装、固定、校正检验。开工时间为自合同签订之日起，竣工时间为2016年5月23日（主体结构及彩板维护结构全部完成），2016年6月5日前全部竣工，具备验收条件。承包方式为包工、包料（墙面板、屋面板甲供）、包安全生产、包文明施工、包验收的方式承包，乙方自行提供安装机械并承担相关费用，工程总造价（不含税）4090000元，综合包死总价。付款方式：合同签订5日内支付3420000元的25%；主体钢梁钢柱到场一半时接到乙方申请5日内支付3420000元的20%，全部到场接到乙方申请5内日支付3420000元的15%，旧料改造全部运至现场，此项费用（670000元）5日内结清；屋面维护结构安装完成全部的三分之二时接到乙方申请5日内支付3420000元的25%；竣工验收完成后付至合同总造价的96%；合同总造价的4%作工程质量保证金，保修金期限为工程验收合格日起壹年内无人为质量问题一次无息付清。违约责任：单方无故终止合同，终止合同方应当一次性向相对方支付总造价的20%的违约金，并承担相应经济损失。另合同第十条约定，关于本合同工程的结算以及其他任何处置甲方权益的均须以甲方盖章并经甲方法定代表人签名或甲方法定代表人亲笔签署的委托书授权的人员签名的文件为准，其他任何人员签署前述文件则不是甲方真实意思表示。 2016年6月20日，经双方洽商增加卡森集团皮革制品厂二期工程1号车间屋面天窗工程，天窗总价为158000元，并签订了《工程洽商记录》，付款方式以1号车间合同为主，本洽商双方认可签订后付25%，待天窗所有主料制作好及运到现场后再付35%，安装完毕后再付36%，剩余的4%待1号车间《钢结构工程安装合同书》约定保修期限到期后无质量问题一次性付清。 合同签订后，原告对上述工程进行了部分施工后停工，后经被告申请，河北省无极县公证处对上述工程原告已进行的施工量和未完工的施工量进行保全证据，并于2017年6月5日出具了（2017）无证民字第442号公证书。 依据原告的申请，河北庄宸工程投资顾问有限公司接受本院委托，于2019年8月1日出具《工程造价鉴定意见书》，对位于无极县经济开发区皮革循环经济示范园区卡森集团皮革制品厂二期工程1号、2号车间已完成工程量及合同外增加工程量的工程造价进行鉴定，鉴定结论意见为：1号、2号车间已完成工程量及合同外增加工程量（无异议）的工程造价，鉴定造价共计5083500元，其中，1号车间3697300元，2号车间1228200元，合同外1号车间洽商增加天窗工程（双方无异议）价款158000元。 另查明，被告海森公司共给付原告大业公司工程款5188746元。2017年6月6日，河北大印建筑工程有限公司与被告海森公司签订《钢结构工程合同书》，对卡森集团皮革制品厂二期工程2号车间的钢结构剩余工程进行承包，工程总价为5880000元。 本院认为，一、关于原被告签订的合同履行情况及违约问题。原被告就卡森集团皮革制品厂二期工程1号、2号车间项目签订了《合同书》，合同约定工程价款分别为3965000元和4090000元，共计8055000元，竣工时间分别为2016年5月15日和2016年6月5日，后经双方洽商增加1号车间的屋面天窗工程，天窗总价为158000元。但原告对上述工程进行了部分施工后停止施工，此由无极县公证处于2017年6月5日出具的公证书对上述工程原告已进行的施工量和未完工的施工量进行的证据保全予以证实。另根据河北庄宸工程投资顾问有限公司出具的《工程造价鉴定意见书》证实，原告已完成的1号、2号车间已完成工程量及合同外增加工程量（无异议）的工程造价共计5083500元，而被告实际给付原告的工程款为5188746元，可见，被告已按原告实际完成的工程量全额给付原告工程款。综上，原告未按照合同约定的竣工时间完成工程，已构成违约，应承担相应的违约责任，被告并未违约，不应承担违约责任。故对原告要求被告给付工程款、利息、违约金的请求本院不予支持。对于原告主张对2号车间进行补漆及对油漆颜色进行更改并发生费用的请求，被告予以否认，原告亦未提供有力证据加以证实，故对原告该主张本院不予支持。对于原告主张已通过邮件的形式向被告发送付款申请，被告予以否认，而且原被告在合同中也已约定工程的结算以及其他任何处置被告权益的均须以被告盖章并经被告法定代表人签名或被告法定代表人亲笔签署的委托书授权的人员签名的文件为准，因此，原告提供的证据不足以证实其主张，故对原告该主张本院不予支持。 二、关于反诉原告海森公司要求反诉被告大业公司给付违约金、赔偿损失的问题。由于反诉被告大业公司已构成违约，故应承担相应的违约责任，并赔偿反诉原告海森公司相应的经济损失。违约金应按照合同约定的总造价的20%予以确定，即反诉被告大业公司应给付反诉原告海森公司违约金8055000元×20%=1611000元。对于经济损失数额的确定，因反诉被告大业公司对工程进行了部分施工后停工，未按照合同约定的竣工时间完成工程，导致反诉原告海森公司将剩余工程另行以5880000元的价格发包给河北大印建筑工程有限公司，由该公司施工完成，因此，反诉原告海森公司的损失应为5083500元+5880000元-8055000元-158000元=2750500元，对此，反诉被告大业公司应予以赔偿反诉原告海森公司。 三、对于反诉原告海森公司多给付反诉被告大业公司工程款部分，应予以返还，即5188746元-5083500元=105246元。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条之规定，判决如下： 一、反诉被告石家庄市大业建筑工程有限公司钢结构分公司于本判决生效之日起十日内给付反诉原告无极海森皮革制品有限公司违约金1611000元并赔偿损失2750500元。 二、反诉被告石家庄市大业建筑工程有限公司钢结构分公司于本判决生效之日起十日内返还反诉原告无极海森皮革制品有限公司工程款105246元。 三、驳回原告石家庄市大业建筑工程有限公司钢结构分公司的诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费38714元、保全费5000元、反诉费21899元、反诉保全费5000元，由原告石家庄市大业建筑工程有限公司钢结构分公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省石家庄市中级人民法院。 审 判 长  曹永涛 人民陪审员  袁贞波 人民陪审员  孟江丽 二〇一九年十月二十日 书 记 员  侯彩云