广东省佛山市南海区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0605民初10080号原告：高阳，女，1983年10月17日出生，汉族，住湖南省沅江市****************，公民身份号码************。委托诉讼代理人：林星宇，广东三环汇华律师事务所律师。被告：佛山市粤海通房地产有限公司，住所地：广东省佛山市南海区**********，统一社会信用代码********。法定代表人：林某1。委托诉讼代理人：周宦生，广东格林律师事务所律师。委托诉讼代理人：孙泳欣，广东格林律师事务所律师。原告高阳与被告佛山市粤海通房地产有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院2019年5月7日受理后,被告在提交答辩状期间对管辖权提出异议。本院经审查后作出（2019）粤0605民初10080号民事裁定，驳回被告管辖权异议。被告不服提起上诉。佛山市中级人民法院经审查后作出（2019）粤06民辖终1206号民事裁定，驳回上诉，维持原裁定。本院依法适用简易程序，于2019年9月29日公开开庭审理了本案。原告的委托诉讼代理人林星宇，被告的委托诉讼代理人周宦生、孙泳欣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.被告向原告支付逾期交付房屋的违约金（以528347元为基数，按每日万分之三从2018年7月1日起计算至被告将房屋按《商品房买卖合同》之规定完善至可以交付并实际交付房屋予原告之日止）；2.由被告承担本案诉讼费用。事实和理由：原被告于2017年5月26日签订关于佛山市南海区**********房的《商品房买卖合同》，被告收取了首期购房款，另外原告支付了印花税、契税、维修基金、手续费等并办理了房屋按揭贷款。原、被告双方约定于2018年6月30日交付房屋，但被告一直拖延不交付。2018年11月底，被告声称可以交付房屋，但原告到涉讼房屋查看，该房屋水电煤气等合同约定的设施均没有铺设好，门窗、走廊及房屋内外部墙体等均没有完善，甚至有漏水、墙壁等出现破损的情况，根本没有达到合同约定交付的条件，因此原告拒绝收楼，佛山电视台有对当时具体情况实地录制节目并播放。根据《商品房买卖合同》第十二条第一款约定，被告逾期交房的，应按日计算向买受人支付全部房价款万分之三计的违约金，并且被告应按照合同约定完善房屋至可以进行交付，违约金计算至被告实际将房屋交付予原告为止。原告为维护自身合法权益，故起诉。被告辩称，一、本案交易的房屋实际上为精装修房，而非毛坯房，故交楼时间应以精装修房的交楼时间为准，而非以毛坯房的交楼时间为准。1.《委托装修协议》是对涉讼房屋装修方面的补充约定，双方为了达到实际交易房屋为精装修房的目的，签订《商品房买卖合同》的同时又签订了免费的《委托装修协议》，并明确约定了精装修房的交付时间，可见，双方实际交易的房屋为将装修房，《商品房买卖合同》所约定的毛坯房交楼时间并非双方是自己交易的交楼时间，双方最终的交楼时间应该以《委托装修协议》约定的交楼时间为准。2.从《委托装修协议》与《商品房买卖合同》的内容上看，《商品房买卖合同》与《委托装修协议》之间是主合同和补充协议的关系，故涉讼房屋的交楼时间应该以《委托装修协议》约定的交楼时间为准。3.原告虽与佛山市长华装饰工程有限公司（以下简称长华装饰公司）签订《委托装修协议》，但该协议约定装修是免费的，原告获得精装修房的工程成果，却无需支付任何对家，其装修对价实际上是由被告支付的，被告之所以承担其装修对价，是源于原被告签订了《商品房买卖合同》，可见《商品房买卖合同》所约定的购房价款实际已包含了《委托装修协议》的装修价款，双方购买的房屋实际是精装修房屋，只不过签约双方将精装修房人为地拆解为毛坯房买卖合同和装修合同。4.如原告主张以《商品房买卖合同》约定的毛坯房交楼时间为起算点，则其计算逾期交楼违约金的房价也应相应调整为毛坯房价款，即应减掉《委托装修协议》所涉装修工程的装修款，否则，对被告而言是不公平合理。5.从双方履行合同的情况看，原告从不认可《商品房买卖合同》所约定的毛坯房交楼时间，也从未进行过任何关于毛坯房的交楼验收，甚至在被告屡次发出毛坯房交楼通知后，也不予理会，直至被告完成了精装修房收楼通知，原告才以收楼。可见，双方执行的其实是《委托装修协议》关于精修房的交楼时间，而非《商品房买卖合同》约定的毛坯房交楼时间。6.签订并实施《委托装修协议》的长华装饰公司为被告的关联公司，长华装饰公司接受被告的委托与原告签订《委托装修协议》，并接受被告委托管理涉讼房屋所在项目的装修工程，《委托装修协议》的签约和履行主体实质上为被告。二、原告存在逾期支付房款现象，被告有权利顺延交付房屋。三、合同约定的违约金过高，应当予以调整，并以超过造成的损失30%为标准调减，而原告实际损失只有银行的贷款利息，即违约金应该为银行贷款利率的130%以下。1.从原告已付房款的资金费用损失看，逾期交楼给原告造成的实际损失只有银行利息，应当以同期银行贷款利息为标准确定原告的损失数额。补充协议约定的违约金过高，根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条的规定，违约金应当为同期银行贷款利息1.3倍以下。2.从原告未能按期使用涉讼房屋的角度看，逾期交楼给原告带来的实际损失为租金损失。根据涉讼房屋当地主管部门公布的租金标准，涉讼房屋的租金标准约为20元/月/平方米，据此计算，每月租金约2000元，按合同约定逾期交楼违约金标准却是其正常租金损失的4-5倍，应予以调整。诉讼中，原告举证如下：1.原告身份证复印件1份、被告企业信用信息打印件1份，用以证明双方诉讼主体资格。2.商品房买卖合同（预售）、补充协议原件各1份，用以证明原、被告签订商品房买卖合同，双方约定价款及交付时间等。3.委托装修协议原件1份，用以证明原告与长华装饰公司签订装修协议。4.发票、税收完税证明、缴款通知书、住房维修基金登记本、统一收据、华兴银行借款借据、华兴银行贷款放款凭证原件1组，用以证明原告已经履行协议约定义务。5.照片打印件1份、短信截图打印件1份，用以证明原告查看现场，发现被告通知交付时并未能达到交付标准，原告拒绝收楼。6.交通费发票、滴滴出行行程单、滴滴订单截图打印件1组、照片打印件1组，用以证明在合同约定交楼时间到期后，原告一直有到涉讼房屋所在地与被告进行交涉房屋质量及交楼的事宜。诉讼中，被告举证如下：1.补充协议原件1份，用以证明根据补充协议的约定，如原告存在逾期付款情况的，被告有权顺延交付，且被告无须就此顺延交付承担违约责任。2.认购书原件1份，用以证明原告在签订认购书之时即知晓补充协议的内容，被告对补充协议的内容也做了解释与说明，原告对补充协议也予以接受。因此，补充协议是双方真实意思表示情况下所达成的一致协议，合法有效，应以补充协议的内容为准。3.委托装修协议原件1份，用以证明委托装修协议中的装修价款是房屋价款的一部分。4.精装修工程施工合同原件1份，用以证明长华装饰公司是受被告委托与原告签订委托装修协议，被告才是委托装修协议中的真正受托装修方，被告交付的实际是精装修房，交付时间应以委托装修协议中的交付时间为准。5.按揭款收款回单原件1份，用以证明原告存在逾期支付款项的情形，按照补充协议约定，被告有权顺延交付房屋，且无须承担违约责任。6.建设工程竣工验收报告复印件1份，用以证明涉讼房屋项目工程已经建设单位、监理单位、总承包施工单位、勘察单位、设计单位验收合格，并取得竣工验收报告。7.竣工验收备案表原件1份，用以证明涉讼房屋已取得竣工验收备案表。8.测绘报告原件1份，用以证明涉讼房屋已取得测绘报告。9.装修交楼通知书原件1份，用以证明被告通过邮递方式通知原告前来办理房屋验收及收楼手续。10.邮政快递单、EMS妥投证明原件1组，用以证明前述收楼通知均已送达给原告。11.收楼确认函原件1组，用以证明原告已于同一日办理了涉讼房屋的毛坯、精装收楼手续，涉讼房屋已经交付给原告，被告实际交付的是精装修房屋，原告对此也予以接受。12.南海区国土城建和水务局《关于发布2018年南海区房屋租赁市场指导租金标准的通知》及附件打印件1份，用以证明涉讼房屋在该区域的租金标准约为每月每平方20元，原告主张的违约金远高于该区域同期的租金标准，因此原告主张的违约金远高于原告的实际损失，应予以调整。经庭审质证、辩证，被告对原告提供的证据1-4真实性无异议，原告对被告提供的证据1-2、4-5、7-12真实性无异议，本院对上述证据的真实性均予以确认。对当事人有异议的证据，本院认证如下：原告提供的证据5中的现场场地照片，未能反映照片拍摄地点和时间，被告亦不予确认，本院对该证据真实性不予确认，证据5中的短信截图，原告已提供手机原始载体核对，被告未举证反驳或推翻，本院对该证据的真实性予以确认；原告提供的证据6未能直接反映与本案的关联性，本院对该组证据的真实性不作认证；被告提供的证据3委托装修协议为原件，原告作为签约方对真实性有异议但未举证反驳，本院对该证据的真实性予以确认；被告提供的证据6建设工程竣工验收报告虽为复印件，但该证据上加盖了相关验收部门的公章，且与本案相关，本院对该证据的真实性予以确认。本院经审理认定事实如下：2017年5月20日，原告与被告签订《认购书》，约定原告认购被告开发的佛山市南海区**********房（以下简称涉讼房屋）。2017年5月26日，原告（买受人）与被告（出卖人）签订《商品房买卖合同（预售）》（以下简称涉讼合同），约定出卖人将涉讼房屋出售给买受人，成交价528347元；自预售合同网上签订之日起1日内支付首期款268347元，除首期款外，剩余房款金额260000元应于2017年6月2日前申请办理银行按揭手续，并按照按揭方式付款；买受人未按照约定时间付款的，逾期在90日之内，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之三的违约金；逾期超过90日后，出卖人有权解除合同，出卖人不解除合同的，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之三的违约金；商品房交付时应当已取得建设工程竣工验收备案证明文件、已取得房屋测绘报告；出卖人应当在2018年6月30日前向买受人交付商品房；出卖人逾期交付在90日之内的，自约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之三的违约金；逾期交付超过90日后，买受人有权解除合同，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之三的违约金。双方并约定其他权利义务。同日，原告（买受人）与被告（出卖人）签订《补充协议》，约定：第四条（五）买受人申请按揭贷款付款的，应保证自买卖合同签订后60日内，贷款机构将按揭贷款发放至出卖人收款账户，否则，自买卖合同签订后的第61日起，买受人应承担逾期付款违约责任；第五条（三）买受人逾期付款（包括但不限于商品房价款、住宅专项维修资金等款项或税金）的，出卖人有权将买卖合同第十一条约定的交付时间和第二十条规定的办证期限同时相应顺延；第十八条（二）出卖人以买受人提供的联系方式资料发出的任何通知、文件、催告均视为已经送达。等等。同日，原告（甲方，委托人）与长华装饰公司（乙方，受托人）签订《委托装修协议》，约定乙方免费为甲方涉讼商品房进行装修，甲方同意自涉讼合同约定的商品房交付当日将商品房交付给乙方装修，并同意将商品房钥匙委托给乙方或该商品房所在小区的物业公司保管，乙方应在2019年4月30日前完成装修工程并交付给甲方，如甲方未能按《买卖合同》约定与被告办理收楼手续并将房屋交付予乙方的，装修完成时间顺延，甲方不得因此追究乙方的责任。2017年7月28日，原告除首期款外应支付的按揭款项划至被告账号，被告主张原告存在逾期付款的行为。原被告均确认原告已支付全部购房款。2018年7月30日，被告（甲方）、XX有限公司（乙方）、长华装饰公司（丙方）签订《精装修工程施工三方合同》，约定乙方承包甲方长华XX室内精装修工程、甲方委托丙方监管工程施工。2018年12月12日，长华国际商业中心（XX座）办理了竣工验收备案手续。2018年12月25日，长华国际商业中心XX座取得测绘报告书。2018年12月13日、2018年12月25日，被告分别向原告邮寄收楼通知书。2019年6月27日，被告向原告邮寄装修交楼通知书，通知原告于2019年7月1日至7月5日前收楼，该邮件于2019年6月29日投递并签收。2019年7月14日，原告签署确认函确认该日收楼。本院认为，原告与被告签订《商品房买卖合同（预售）》系双方真实意思表示，没有违反法律禁止性规定，合法有效，对双方当事人均具有法律约束力。关于被告逾期交楼违约责任的起止时间。首先，涉讼合同虽约定涉讼房屋交付时间为2018年6月30日，但本院认定交付时间应为2019年4月30日，理由如下：在涉讼合同签订当日，原告与被告的关联公司长华装饰公司签订《委托装修协议》，约定长华装饰公司对涉讼房屋进行免费装修，据此，可认定涉讼房屋的购房款包括了装修工程款，而《委托装修协议》约定房屋装修后的交付时间为2019年4月30日，此其一；其二，根据《委托装修协议》的约定，原告同意自涉讼合同约定的交付日期将商品房交付给长华装饰公司进行装修，可反映双方均认可涉讼房屋为带装修精装房交付，交付时间实为涉讼房屋装修后的时间即2019年4月30日。综上，本院认定《委托装修协议》变更交楼时间为2019年4月30日系双方当事人真实的意思表示，此变更的内容合法有效，被告逾期交楼的违约责任应自2019年5月1日开始起算。二、被告应在涉讼房屋已具备交付使用条件的情况下向原告发出收楼通知书。被告于2019年6月27日向原告邮寄装修交楼通知书，通知原告于2019年7月1日至7月5日前收楼，已履行通知原告收楼的义务，原告在上述合理期限内未办理交楼手续，无权要求被告承担其后的逾期交付违约责任，故被告逾期交付违约责任应计算至2019年7月1日止。综上，本院认定被告逾期交楼时间应自2019年5月1日至2019年7月1日止共计62天。关于原告逾期付款的问题。补充协议约定买受人申请按揭贷款付款的，应保证自买卖合同签订后60日内，贷款机构将按揭贷款发放至被告收款账户；买受人逾期付款的，出卖人有权将买卖合同约定的交付时间相应顺延。该条款不存在明显的减轻自身责任、加重对方责任的情形，是双方当事人真实意思表示，合法有效。涉讼合同签订日期为2017年5月26日，据此，原告应保证购房余款在60日内即2017年7月25日前支付至被告账号。因上述款项在2017年7月28日才划至被告账号，原告逾期付款3天，该期间可作为被告顺延交楼时间。关于逾期交楼违约金的标准，根据涉讼合同，现被告逾期交房在90日内，故其应以购房款总额为本金按照日万分之三的标准计付逾期交楼违约金予原告。违约责任并非仅以守约方的损失为唯一标准，其还具有一定的惩罚性，综合考量违约责任的性质，结合涉讼房屋所在地的租金水平、现行利率标准予以衡量，双方约定的日万分之三的逾期违约金标准并不过高，对被告请求调整违约金标准的主张，本院不予采纳。综上所述，本案中被告应向原告支付违约金9351.7元[528347元×0.0003/天×（62-3）天]，原告请求超出部分本院不予支持。关于本案诉讼费的负担问题。因本案讼争是因被告的延期交楼行为所引起，《委托装修协议》变更交楼时间延迟至2019年4月30日，而长华装饰公司是被告的关联公司，但被告未能就此重大问题向原告作出特别提示，且本院受理案件后，被告对全部案件均提出管辖异议，造成讼累，故对本案的诉讼费，本院判令由被告全额负担。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下：被告佛山市粤海通房地产有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付逾期交房违约金9351.7元予原告高阳；二、驳回原告高阳的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案适用简易程序结案，案件受理费减半收取265.22元（原告已预交），由被告负担并应于本判决发生法律效力之日起十日内向本院交纳，逾期交纳的，本院依法强制执行。对原告已预交的诉讼费用265.22元，在本判决发生法律效力后经原告书面申请,本院退还予原告。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审判员  车惠青二〇一九年十月三十日书记员  罗静雯