河北省石家庄市桥西区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0104民初5933号 原告（反诉被告，以下统称为原告）：北京升华电梯集团有限公司，住所地北京市顺义区牛汇北四街7号，统一社会信用代码：91110000101781707L。 法定代表人：罗海闽，该公司董事长。 委托诉讼代理人：马祖存，男，该公司员工，山东省桓台县。 被告（反诉原告，以下统称为被告）：河北盛杰房地产开发有限公司，住所地河北省石家庄市桥西区维明南大街266号恒大城4号商业办公楼02单元1618室，统一社会信用代码：91130100662230075U。 法定代表人：赵桂芹，该公司总经理。 委托诉讼代理人：赵华，河北三和时代律师事务所律师。 委托诉讼代理人：周冬娜，河北三和时代律师事务所实习律师。 原告北京升华电梯集团有限公司与被告河北盛杰房地产开发有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年7月15日立案受理。审理中，被告提起反诉。本院依法适用普通程序公开合并开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人马祖存，被告委托诉讼代理人赵华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告北京升华电梯集团有限公司向本院提出诉讼请求：1、被告向原告支付电梯款11.25万元及逾期付款利息30447元（自2013年11月11日起按中国人民银行同期贷款利率暂计至2019年5月20日）；2、本案的诉讼费用由被告承担。事实与理由：2009年10月20日，原、被告就石家庄市师范街新石北路盛杰玫瑰园电梯使用项目签订了《电梯设备购置安装合同》，约定由原告向被告提供型号为SDK630/1.0/7/7/7的电梯9台，被告需向原告支付电梯设备款及运费96.66万元，安装费15.84万元。现原告已经按照合同约定安装了电梯，并在2011年11月11日通过验收。但被告尚欠电梯款11.25万元，故诉至法院。 被告河北盛杰房地产开发有限公司认可未付电梯款11.25万元，但认为原告的主张已超过诉讼时效期间。且被告未支付剩余货款的原因在于原、被告互负同等到期债务。为此被告已提起反诉。 被告河北盛杰房地产开发有限公司向本院提出反诉请求：1、原告向被告支付违约金11.25万元；2、本案诉讼费由原告负担。事实与理由：案涉项目的交房时间为2010年12月31日。据此，原、被告签订的《电梯设备购置安装合同》约定的施工期限为60天。原告于2010年11月入场安装电梯，于2011年9月提交电梯自检材料。由于原告未按时完成电梯的安装调试，导致电梯于2011年11月11日才通过政府部门验收，导致被告不能按时交房，因此向案外人承担了违约赔偿责任。按照《电梯设备购置安装合同》第五章第2.2条约定，原告应向被告支付违约金11.25万元，故提起反诉。 原告北京升华电梯集团有限公司针对反诉，辩称，被告主张交房日期为2010年12月31日，但被告按约支付货款的时间距离上述日期已不足两个月。因被告付款晚，导致原告发货和安装期限顺延，对此原告不应当承担违约责任。在合同履行过程中，原、被告应通过书面方式约定安装工期，但原、被告并未书面约定安装工期，故不能确定开工日期和完工日期。同时《电梯设备购置安装合同》约定的施工周期60天仅为施工建设所需周期。施工完成之后的自检和申报验收过程，双方均无法控制，不应计算在施工周期之内。因此被告不能根据自检报告的日期就认为原告逾期安装。退一步讲，即使认定原告交付延期，属于违约。根据《电梯设备购置安装合同》约定第五章第2.2条，被告应支付的违约金不应超过合同中未按时完成电梯安装总价的10%。而电梯安装总价为15.84万元，故被告支付的违约金应为1.584万元。综上，被告的反诉无事实及法律依据，应依法驳回被告的反诉请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。据此，本院认定以下事实： 1、2009年10月20日，原、被告签订《电梯设备购置安装合同》，约定被告向原告购买9台型号为SDK630/1.0的电梯，设备单价10.44万元，运输费0.3万元，小计96.66万元；乙方（指原告）在按期收到合同规定全部款项后，按甲方通知向甲方交付电梯产品，生产周期60天；产品的免费保修期为自安装完毕政府验收合格日后24个月，并不超过合同约定交货日期起的30个月；安装费单价1.76万元，小计15.84万元，电梯安装预计开工时间见甲方通知，预计施工周期60天；合同总价为设备费、安装费和其他费用总计112.5万元；付款方式为：签订合同后7日内甲方支付合同总额的30%，计33.75万元，甲方逾期给付的，交货期顺延。款到发货，甲方在约定交货期前5日内向乙方支付合同总额的60%，计67.5万元，款到后3日交货（或发货）。电梯安装调试完成，通过政府部门验收合格之日起5日内，甲方支付合同总额5%，计5.625万元，乙方收到此笔款项后，甲、乙双方办理电梯移交手续。两年质保期满后5日内，甲方支付合同总额5%，计5.625万元；由于非不可抗力原因，乙方逾期交货或甲方逾期付款或逾期验货的，违约方应按逾期部分电梯设备金额万分之四/天的比例向守约方支付逾期违约金，但违约金总额最高不得超过本合同设备总价的5%；甲方应按本合同约定的付款方式按时付款，如甲方由于非不可抗力原因不能在本合同约定的时间内按时支付合同相关款项时，则甲方应向乙方支付迟延付款违约金，具体计付方法为：每延误一周，违约金为本合同总价的5‰，不足一周的按一周计，但此违约金最多不超过合同总价的10%。乙方由于非不可抗力原因造成不能按时完成电梯安装，则乙方应向甲方支付违约金，具体计付方法为：每延误一周，违约金为本合同总价的5‰，不足一周的以一周计，但此违约金最多不超过本合同中未按时完成电梯安装总价的10%。 2、被告已付1012500元，其中2010年11月16日被告付款67.5万元。 3、2010年11月19日，电梯入场安装。2011年9月29日，原告出具自检报告。2011年11月11日，河北省特种设备鉴定检验院出具电梯监督检验报告。 4、2015年9月17日、2017年5月8日，原告向被告邮寄催款函，向被告主张权利。 本院认为，被告最后一次付款的期限为质保期满5日内，而案涉电梯质保期届满的时间为2013年11月11日。原告分别于2015年9月17日、2017年5月8日向被告主张权利的行为，构成诉讼时效的期间的中断。诉讼时效期间自2017年5月8日起重新计算，因此原告向本院起诉时并未超过诉讼时效期间。原告已向被告交付电梯并经验收合格，被告应按约定支付相应对价。现被告尚欠原告11.25万元，应当继续支付。被告未按约定日期支付款项，应当承担违约责任。原告自愿按中国人民银行同期贷款基准利率计算违约金，是对自己权利的处分，不违反法律规定，本院予以准许。被告未在质保期满5日内支付款项，应自逾期之日起支付逾期付款利息。 《电梯设备购置安装合同》约定施工周期60天。电梯于2010年11月19日入场。原告未提供证据证明其在约定施工周期内完成安装以及完成安装的时间，因此原告自检的时间2011年9月29日应视为安装完成的时间，已超过了约定的施工周期，应认定存在违约行为。《电梯设备购置安装合同》约定乙方不能按时完成电梯安装，则乙方应向甲方支付违约金，具体计付方法为：每延误一周，违约金为本合同总价的5‰，不足一周的以一周计，但此违约金最多不超过本合同中未按时完成电梯安装总价的10%。双方对“不超过本合同中未按时完成电梯安装总价的10%”的理解存在争议。原告认为安装总价为15.84万元，因此即使承担违约责任，违约金最高应为1.584万元。被告主张应按合同总价计算为11.25万元。对此，本院评析如下：案涉合同涉及9台电梯采购和安装，每台电梯单价为10.44万元，运输费0.3万元，安装费1.76万元，各电梯相互独立，不存在依存关系，并且电梯的安装并非同时进行，因此可能会出现部分电梯在施工期限内完成安装，部分未在施工期限内完成安装的情况。因此在施工周期内完成安装的电梯不应承担违约责任，未完成安装的电梯应承担违约责任，结合该违约条款前半段约定违约金计算标准为合同总价的5‰，故对“不超过本合同中未按时完成电梯安装总价的10%”理解应为：每台未在施工周期内完成安装的电梯的违约金总价不超过该台电梯总价的10%。案涉9台电梯的自检时间均为2011年9月29日，即9台电梯均未在施工期间完成安装，每台电梯总价为12.5元，应付违约金1.25万元，9台电梯的违约金合计应为11.25万元。故对被告要求原告支付违约金11.25万元的反诉请求，本院予以支持。 综上，依照《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条、第一百八十九条、第一百九十五条，《中华人民共和国合同法》第一百一十三条、第一百一十四条、第一百五十九条之规定，判决如下： 一、被告河北盛杰房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告北京升华电梯集团有限公司货款11.25万元及逾期付款利息（逾期付款利息自2013年11月17日起按中国人民银行同期贷款基准利率计付至付清之日止）； 二、原告北京升华电梯集团有限公司于本判决生效之日起十日内支付被告河北盛杰房地产开发有限公司违约金11.25万元； 上述第一项判决中的货款本金与第二项判决的违约金于本判决生效之日相互抵顶后，被告河北盛杰房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内按第一项判决中逾期付款利息的标准支付原告北京升华电梯集团有限公司逾期付款利息至相互抵顶之日； 三、驳回原告北京升华电梯集团有限公司其他诉讼请求。 如果被告河北盛杰房地产开发有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1579元，由被告河北盛杰房地产开发有限公司负担。反诉受理费1275元，由原告北京升华电梯集团有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省石家庄市中级人民法院。并于上诉期限届满之日起7日内预交上诉费（上诉费按照不服一审判决部分的上诉请求数额交纳；收款单位：河北省石家庄市中级人民法院，账号：62×××47，开户银行：河北银行华兴支行）。逾期不交也不提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。 审 判 长  周涛涛 人民陪审员  张玉萍 人民陪审员  郭洪斌 二〇一九年十月八日 书 记 员  曲婷婷