福建省厦门市湖里区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0206民初8369号 原告：阮正洪，男，1976年11月19日出生，汉族，住福建省仙游县。 委托诉讼代理人：郑跃滨，上海段和段（厦门）律师事务所执业律师。 委托诉讼代理人：杨**，上海段和段（厦门）律师事务所执业律师。 被告：福建宇多家具有限公司，住所地福建省厦门市湖里区江头建材市场西四区二楼。 法定代表人：陈庆龙，该公司总经理。 委托诉讼代理人：陈勇，福建司泽律师事务所执业律师。 原告阮正洪与被告福建宇多家具有限公司（以下简称宇多公司）合同纠纷一案，本院于2019年7月9日立案后，依法适用简易程序分别于2019年9月4日、2019年9月11日公开开庭进行了审理。第一次庭审时，原告阮正洪及其诉讼代理人郑跃滨、杨**，被告宇多公司的诉讼代理人陈勇，到庭参加诉讼。第二次庭审时，原告阮正洪及其诉讼代理人郑跃滨、杨**，被告宇多公司的法定代表人陈庆龙及诉讼代理人陈勇，到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 阮正洪向本院提出诉讼请求：1.判令宇多公司继续按照双方确认后的图纸于本案判决生效之日起五日内制作符合约定的家具并完成调试及安装，以及履行完工后的质保、售后维修义务；2.判令宇多公司向阮正洪支付逾期完工违约金161400元（以未完工金额538000元为基数，按照每日1%的标准，自2019年3月11日起计至实际完工之日，暂计至2019年7月10日为645600元，只主张未完工金额的30%即161400元）。事实和理由：2017年10月29日、2018年1月10日、2019年1月6日，阮正洪与宇多公司分别签订《家具购销合同》、《木饰面项目补充协议》、《恒禾七尚7栋301室木作家具定制合同补充协议二》，就家具的材质、物料、付款等有关事项进行了约定，并且通过两份补充协议对有关事项进行了变更确认。具体如下：1、阮正洪向宇多公司购置家具一批，工程总造价最终确定为538000元；家具的材质、安装、样式、颜色、工程量等均按照双方确认的图纸进行。2、指定交货地点为恒禾七尚7栋301，宇多公司负责运输、装卸、调试安装，并承担运输、装卸致损的费用。3、合同生效后三日内支付合同金额的50%即316000元，宇多公司将全部柜体材料进场后阮正洪支付60000元，尾款在工程竣工验收合格后5日内支付。4、阮正洪负责装修方案内的物料仅包括皮革、灯带、石材、墙纸、基层。5、宇多公司负责现场尺寸的核定确认，制作装修方案。6、宇多公司应按阮正洪指示购买三种进口油漆品牌（阿克苏漆、PPG大师漆、RPM油漆）中的一种，并应经阮正洪到场验收后方可施工。7、宇多公司应在2019年3月10日前将约定的木作及附属全部工程安装完毕。8、宇多公司未按时完工通过验收，则每日按照未完工价款的1%支付违约金。9、因履行发生纠纷，可向宇多公司所在地人民法院起诉。上述合同及协议文本签订以后，阮正洪分别于2017年10月30日向宇多公司支付316000元，于2019年1月7日向宇多公司支付60000元。而且，阮正洪也已将自己应负责的物料部分依约及时提供给宇多公司。装修设计方案在2018年1月份经双方确认，龙鳞木的材质、外观双方也于2018年4月8日确认。但宇多公司至今未依约开始对木作家具进行喷漆，部分柜体虽已交付给阮正洪，但从未进行调试、安装。综上，宇多公司的行为已经严重违反合同约定，损害阮正洪的合法权益。为此，阮正洪请求宇多公司在向阮正洪支付违约金的同时，还应继续履行上述合同及协议。 宇多公司辩称，阮正洪的诉求没有事实和法律依据，宇多公司不存在任何违约行为，阮正洪至今未和宇多公司对变更后的工程价款签订补充协议，从工程工期开始至今均是因为阮正洪多次变更项目和尺寸等因素导致工期一直至今未完成，请求法院驳回阮正洪诉求。 本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据（详见附录），本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对当事人有异议的证据，本院分析认定如下：1.阮正洪对宇多公司提交的《关于恒禾七尚7栋301室木作家具定制合同履行约定》真实性有异议。经审查，宇多公司提交的《关于恒禾七尚7栋301室木作家具定制合同履行约定》属于宇多公司在本案诉讼过程中作出的单方陈述，在证据种类上属于当事人的陈述，符合《民事诉讼法》关于证据种类的规定，本院对宇多公司作出该陈述的事实予以确认。至于该陈述中所涉及的事实是否客观真实，应当根据其他真实、合法且有关联的证据予以证明，方能认定。2.阮正洪对宇多公司提交的《结算清单汇总》真实性有异议。经审查，该证据为单纯的打印件，并无任何组织或者个人签章或者签字，其中内容是否客观、真实以及是否得到阮正洪的认可，缺乏相应的证据予以印证，本院对其真实性不予确认。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2017年10月29日，阮正洪（甲方）与宇多公司（乙方）签订一份《家具购销合同》，约定：甲方向乙方定购家具一批，相关产品信息详见所附报价单，工程造价为632000元（按报价清单单价优惠18%）；交货地点为甲方指定的“恒禾七尚”7栋301，由乙方负责送货及卸货的相关费用并负责安装调试，送货期间若由运输、装卸导致产品损坏，乙方自行承担维修费用；本合同金额632000元，合同生效后三日内交付首期预付金合同金额的50%作为定金，即316000元，出货前至合同金额的80%，即189600元，安装结束后付清余款；交货日期为预付款到位且现场尺寸及图纸确认60天进场安装；家具制作所使用的材料质量必须符合国家及行业标准、环保合格标准，以乙方提供的图纸及现场双方确定的样品为基本标准；验收方式，产品施涂前后，甲方派人按合同所定产品品名、产品规格、产品用材、产品颜色、质量要求进行查验，家具安装完毕后，甲方派人进行终验，在乙方提交验收申请书五个工作日内，甲方如没提出书面异议，则视为验收合格，如果实际施工面积（或工程有变更方案）和图纸施工面积偏差在1%以内，本合同价格不作调整，但超过1%的按实际工程量相应增减；保修期自产品安装调试完毕并经甲方验收合格之日起算一年，保修期内，在正常使用情况下出现质量问题，乙方及时对产品进行维护和维修，需要更换的材料及零配件由乙方负责免费维修；保修期满后，乙方只收维修材料成本费，免收服务费；保修期内，乙方需在报修后两个小时内作出反应并在报修五日内修复，如未能按时修复，乙方须免费提供备品；涉及设计变更或增加新项目的，双方需补充签证并顺延工期；甲方未按合同约定支付货款或未及时确认样品和图纸等，按合同总价款每日1%标准支付违约金，乙方未按合同的交货期安装完毕，则按合同总价款每日1%标准支付违约金。上述合同后附一份《报价清单》，列明项目所涉材料名称、型号、数量、单价、金额及材质等内容，材料名称共计110种，合计金额为770863元，阮正洪及陈庆龙在该《报价清单》上签名、捺印，阮正洪同时签注“具体金额以合同为准”。该《报价清单》还备注有“1.此工程报价：不含石材、皮革或布、不锈钢踢脚线、墙纸、基层等费用。2.以上材质以清单注明为准，图纸有不详之处做常规报价，如有更改方案及换材料、报价要做相应调整。3.当单价与数量的乘积与合价不一致时，以标出的单价为准。4.工程结算以实做数量工程为准。”2017年10月30日，阮正洪向宇多公司法定代表人陈庆龙转账支付定金316000元。 2018年1月5日，阮正洪通过其配偶与宇多公司共同对“恒禾七尚”7栋301室房屋的内部装饰设计图进行了确认，并形成一份《恒禾七尚深化图》。 2018年1月10日，阮正洪（甲方）与宇多公司（乙方）签订一份《木饰面项目补充协议》，对前述《家具购销合同》作出如下补充约定：甲方的现场尺寸（除主卧、公卫浴室柜按弹线尺寸待贴砖再次核对，电视柜长度，厨房推拉门高度外）基本已确定，乙方根据甲方的实际尺寸作设计方案，如甲方有再次调整，则由甲方负责，如无调整，则尺寸不准确归乙方负责；乙方应当在2018年1月10日前将确认方案提供给甲方，甲乙双方在2018年1月12日之前确定方案，双方签字后各执一份，作为最终的装修方案图纸双方各执一份，具有同等法律效力；由甲方提供皮革应当在2018年3月31日之前到位，乙方应当在2018年4月30日全部安装完工，如果因为甲方未能按时提供皮革给乙方，则乙方的工期据此顺延；按最终合同的总金额为636800元，除甲乙双方签字认同变更外，该价格为最终价格；双方确定的方案内的材料除皮革、灯带、石材、墙纸、基层由甲方负责，其余的玻璃、五金、木作等全部归乙方负责；乙方在4月1日之前进工地开始安装时，应当通知甲方再付合同款193000元给乙方，验收合格后付尾款，甲方若未按时付款则按未支付价款每日支付1%的违约金，乙方若未按时完工通过验收，则每日按未完工价款支付1%的违约金；本合同条款与原合同条款有不一致的，以本合同为准。 2018年4月8日，阮正洪通过微信向陈庆龙发送二张木饰面样品的图片，并称“以此块样品为恒禾七尚301室木饰面确认样，阮正洪同意在陈庆龙25号进场时再付216000元，陈庆龙应当在2018年6月1号前全部按质量按量准时完工，阮正洪再补贴10000元。请确认。”陈庆龙回复：“确认。” 2019年1月7日，陈庆龙向阮正洪配偶发送微信消息称：“工程在现场发现主卧及更衣间的门洞位置有改变，这是你们更改还是装修的意思？”阮正洪配偶回复：“我让装饰改的。”陈庆龙：“但是这样门跟墙板和柜体都得改变。”阮正洪配偶：“门反正都是一样的。柜体有改。”陈庆龙：“改动面非常大，而且材料会有问题。”阮正洪配偶：“就一点点。”陈庆龙：“什么时候有空核一下。” 2019年1月9日，阮正洪（甲方）与宇多公司（乙方）订立一份《恒禾七尚7栋301室木作家具定制合同补充协议二》，对前述《家具购销合同》、《木饰面项目补充协议》作出如下补充约定：前述两份合同签订后，因诸多原因造成至今木作家具工程未能完工；目前的木作家具工程生产进度为，胡桃木柜体已经完成并已做好木蜡油，龙鳞木墙板及门体部分完成并已上油漆，已生产完成的木饰面木皮及纹路甲方给予确认，生产品质甲方未检测也未验收，除油漆外，甲方同意乙方按照现有材料继续生产，具体产品内容由甲乙双方拍照确认；已经上油漆的龙鳞木墙板及门体，乙方承诺将油漆打磨掉并重新喷漆，家具木作所需要的面漆和底漆改为进口品牌，由乙方提供，乙方可以在甲方指定的三种进口油漆品牌（阿克苏漆、PPG大师漆、RPM油漆）中选择其中之一，乙方使用油漆前应通知甲方到场验收，未经验收合格乙方不得投入使用，油漆基础工艺为三次底漆两次面漆，乙方承诺自本协议签订之日起十日内将油漆采购到位且经甲方验收合格，若乙方在上述期限内未完成油漆采购，视为乙方违约，承担逾期违约责任，违约责任按原合同执行；鉴于目前甲方的工程现场其他基础装修工程已完工，乙方应在本协议签订后三天内到工程现场测量木作家具实际尺寸，如与之前甲方提供的图纸有差异，应及时调整为现场实际测量的尺寸，乙方应在甲方之前提供的图纸上做相应的变更后交由甲方签字确认；乙方确认甲方在本协议签订前提供给乙方的皮革已收悉，皮革的花色及质量由甲方确认，但乙方应当在本合同签订之日起十日内对皮革进行验收并对皮革进行扪皮打样，并交甲方确认，未经确认前，不得进行大批量量产，如对皮革质量和数量有异议应当以书面形式提出，如未提出则视为该皮革的质量符合施工标准及恒禾七尚样板房的质量标准，数量符合本批木作家具的要求；乙方承诺于2019年1月30日前将所有木作家具及附属品安装完毕（若涉及到与玻璃相接的部分，甲方同意将与玻璃相接的部分木作工期延期到2019年3月10日，但在木作墙板、门板上的不锈钢必须在1月30日全部安装完毕，其他部位的不锈钢同意延长到3月10日全部安装完成）；乙方承诺在2019年3月10日前将本协议的所有木作及附属工程全部安装完毕；乙方木作家具喷漆后应提供喷漆后的木作给甲方确认，验收木作的整体效果以及喷漆效果以该确认样为准；原合同的总报价调整为538000元，乙方确认已收到甲方于2017年10月30日支付的首付款316000元，在乙方将全部柜体材料进场后甲方再支付60000元给乙方，在所有的墙板、门板全部进场且玻璃已下单后甲方再支付62000元给乙方，剩余尾款在木作家具工程竣工验收合格后5日内支付；双方确认甲方的验收标准为，1、恒禾七尚5号楼2602样品房的木作家具工程工艺及质量标准，2、木饰面的木皮品质以乙方现已完成木皮品质为准，颜色、油漆后效果以甲方确认样为准，3、五金件按样板房法品牌和质量为准，艺术玻璃、不锈钢按样板房的质量标准为准，4、以双方签字确认的确认样为准；乙方在所有木作家具全部安装完成（含五金、不锈钢、玻璃全部完成）向甲方提交验收申请书，甲方应在5日内验收，若经甲方验收不符合上述验收标准，甲方应在收到乙方提交的验收申请书提出书面异议，需要乙方返工或重修的，乙方应当及时返工或重修，直至符合双方确认的验收标准；本协议与原合同约定不一致的以本协议为准。阮正洪在上述协议上签字时间为2019年1月6日，宇多公司签章时间为2019年1月9日。2019年1月7日，阮正洪向陈庆龙转账支付60000元“恒禾七尚装修家具款”。 2019年5月9日，阮正洪通过其配偶与宇多公司共同对“恒禾七尚”7栋301室房屋的调整后内部装饰设计图进行了确认并形成相应的设计图，该设计图中并未注明调整后工程量的增减情况及有关价款。2019年6月20日，宇多公司工作人员通过微信向阮正洪配偶发送二份“恒禾七尚阮总木饰面结算增减清单”，阮正洪主张双方并未就该清单内容达成一致，其并未进行过确认，对该清单载明的内容不予认可。 为履行双方当事人签订的合同，阮正洪及其配偶与陈庆龙及宇多公司相关工作人员建立一个微信群进行沟通，根据双方当事人的陈述，其中与本案争议事实有关的主要沟通内容如下：1、2019年1月14日，阮正洪：“按照先前合同，油漆要16号到位，扪皮打样也是，请落实下进度，另门锁规格请落实，以便确定几个门的修改方案。”陈庆龙：“油漆后天会到。”2019年1月17日，陈庆龙：“要下午才会到！到了拍照发给你。”阮正洪：“到了先拍照发我，我明天安排个人过去，油漆到了可以先喷底漆，喷面漆时刚好是周末。”陈庆龙向阮正洪发送二张图片后，阮正洪称：“是木器漆吧，应该不是涂料。”陈庆龙：“油漆是属于涂料”。阮正洪发送一张图片后称：“这种是ＰＲＭ的木器漆，你们油漆到工厂了吗，明早落实下回我，拍个具体的照片。”2019年1月19日，阮正洪发送二张图片并发送消息称：“佛山瑞佩姆和进口的ＲＰＭ品牌是同一品牌吗？这和进口品牌ＲＰＭ完全是不同的两种油漆，请给予合理解释。且进口油漆品牌ＲＰＭ在国内也没有生产基地，阿克苏的来威漆、ＰＰＧ大师漆国内都有官网都买的到，ＲＰＭ是纯进口国内只有代理商，请正确处理问题赶紧落实进口品牌油漆，不要买国产的仿货代替。”2019年1月20日，阮正洪继续发送消息称：“根据合同，宇多应当提供进口品牌的油漆，现贵司于18号到位的油漆为广东佛山国产油漆，与进口品牌的ＲＰＭ无任何关联，应该属于贵司采购的重大过错，请贵司紧急落实油漆情况，将进度报给甲方争取获得甲方的谅解，如贵司一直不落实或迟延落实，我方将保留按合同追究贵方责任的权利。”2019年1月21日，黄朝洪回复二张图片并称：“现在找到这家有授权书以及营业执照，已上传群里，但是现在公司已经放假了，要年后才能生产。”阮正洪：“这是阿克苏油漆的广州授权，你家采购个佛山瑞佩姆的涂料，完全没关系的两个事，请正视问题，赶紧采购进口品牌油漆。”2019年2月10日，阮正洪：“请抓紧落实木作油漆采购及进度并反馈给我，因为贵司过错造成的所有损失将由贵方承担，我方保留追究违约责任的权利。”陈庆龙于当月12日回复：“我司还没开工，供应商一般都在25号后开工，对方开工之后才能落实。”2、2019年3月2日，陈庆龙：“为避免再次采购的材料贵方不满意，我们建议油漆、玻璃、五金这三样需要贵方确认样的都由你们采购，我方已采购的产品留为它用。”阮正洪：“我在厦门时你们避而不见，我出差了又把问题扔给我们，推卸责任，把时间都浪费掉，现在你们赶紧先从来威漆的官方渠道下单采购油漆，需要时可以约杨工一起跑趟泉州官方渠道确认。”2019年4月7日，阮正洪：“经4月6号协商，油漆由贵司委托我方购买，我方下周二之前会给出明确的到货时间，到时候先小样确认后量产其他几个情况请对接：1、周一请对接图纸的确认问题，是否有上回没有沟通一致后的事项，门板大改小问题在确定门锁大小后找我确认切一边还是两边，下周应当把图纸沟通出明确一致方案；2、玻璃根据沟通由贵方采购，相关商家电话已给贵方，因采购需要时间，请下周下出采购单；3、五金根据沟通由贵方采购，我方协助确认，由贵方安排相关事项，下周落实到位，下出采购单，确定到货时间；4、因本项工程从2017年10月签订到现在已经过去一年半了，所以双方都应该秉持诚意，加抓落实，避免无谓的时间损失扩大。”2019年4月7日，阮正洪：“来威油漆底、面漆各先调了一组，（一组各五公斤）五天内到货，到时打样确认后调大货，请安排相关人员对接图纸、五金采购、玻璃采购等事项。”3、2019年4月18日，阮正洪：“来威底漆12组九公斤已到位，我下午送去工厂，请安排对接打样，另面漆八九天后到位，到位后签确认样后量产。”陈庆龙回复：“这几天我们在封闭上课，不能接听电话。工作正在安排！”阮正洪：“那去工厂谁负责对接？”陈庆龙：“找李承奋。”2019年4月19日，阮正洪：“每组9公斤，12组阿克苏来威威钻木器底漆合计108公斤底漆已送宇多长泰工厂，请确认！并通知工厂底漆先打样，面漆到位后我会过来看打样，并确认正确样，确认正确样后才安排量产，避免出现其他不确定因素，在确认之前请不要量产底漆。”2019年，黄朝洪：“阮总，三遍底漆已做完，颜色没做，你带面漆过来一起试做。”2019年4月30日，阮正洪：“来威面漆9公斤九组共81公斤已送。”2019年5月5日，黄朝洪：“现在测试成功，5底3面。”阮正洪：“好，那另一块做正确样，明早我过去和你确认颜色，七号做完面漆拿到厦门各签字留底做确认样。”2019年6月8日，阮正洪通过微信向黄朝洪发送二张样品的图片，并称“5月7号我出差前到你们工厂确认的色板样，你们在7号后打第三遍面漆，那块确认样没有痱子，硬度ＯＫ，漆膜饱满，外观可以确认。请赶紧安排施工进度，争取月底所有木作完工。”2019年7月13日，阮正洪：“按7月10号的要求需要再调的威钻9公斤的底漆7组，威钻5公斤的底漆16组，优乐施高光清面漆8组，今天全部到了，让油漆供应商直接送厦门，请发个厦门地址及收件人电话。”宇多公司工作人员何兰珍回复：“到了联系小黄：187××××1593。”阮正洪：“车子已到江头，待会核对数量，是否是以下数量然后告诉我：威钻9公斤的底漆7组，威钻5公斤的底漆16组，优乐施高光清面漆5公斤8组。”黄朝洪：“已收到，数量是对的，下午带回工厂。”2019年7月21日，阮正洪：“你还需要增加的四桶底漆已寄零担，收到后告诉我。今天总会到的，明天收到后告诉我，现在底漆面漆应该够吧。＠黄朝洪”黄朝洪：“好的。”2019年7月22日，黄朝洪：“另外有一个班组回家18号才过来，19号也全部交给油漆，包括6件原用大宝漆完成的产品在19号全部磨过有你朋友颜总在产品上做过记号标字在产品上，现在也都全部喷过一遍，还有这个油漆也是因为我们核算不到位导致现在底漆差二十公斤，面漆也差二十公斤这么一个环节……加上这个油漆的用量跟工业油漆用量完全不一样，实际生产差别很大的区别，只有在生产快完成过程中才能把握真正的用量。”阮正洪：“面漆已经按你们要求追加8组5公斤的，因为面漆没有库存，需要外地调货较麻烦，所以请核对清楚后确认号需要再调几组几公斤，避免浪费也避免再次调货＠黄朝洪”黄朝洪：“所有产品都交油漆也再三核过了，底面各二十公斤够了。”阮正洪：“底漆二十公斤在路上的收到后就够了吧＠黄朝洪”黄朝洪：“是的。”2019年7月24日，阮正洪：“再补的5公斤两组，九公斤一组，合计19公斤来威面漆已寄，收到后告诉我。＠黄朝洪”黄朝洪：“好的。”2019年7月26日，阮正洪：“这两天补寄的二十公斤底漆和19公斤面漆请查收确认，另经销商已经彻底没有面漆了，昨天告知还需要补25公斤底漆30公斤面漆请认真再核对一下，这次是最后一次了，现在还不知道能否调到面漆，后面如果再调由贵司负责。”2019年7月27日，阮正洪：“刚和经销商确认过，其他渠道也没库存，只能周一找工厂再申请生产，25号告知还需要补25公斤底漆30公斤面漆请认真再核对一下，这次是最后一次了，不能再出差错了，请确认好数量，后面如果再调由贵司负责。”黄朝洪：“确认这个数量。”2019年8月11日，阮正洪：“确认下，油漆是否已经全部喷完，现在还剩多少面漆底漆？”黄朝洪：“ＯＫ了。”阮正洪：“面漆够吗？”黄朝洪：“够了。”2019年8月12日，阮正洪：“现木作已全部喷完，烦请抓紧工期安排进场安装，按口头协议双方履行义务，争取在9月3号之前全部完工，避免损失扩大。” 本案庭审过程中，阮正洪称，其主张的宇多公司违约事实主要表现为宇多公司未依约购买油漆及工期延误，工期应当截至2019年3月10日；宇多公司制作的柜体大部分已进场，剩余一部分尚未进场；因宇多公司未完成整个工程，故违约金计算基数应当以整个工程价款538000元为依据。宇多公司称，其未完成的部分仅剩阮正洪变更的部分，材料已经全部生产，但只安装了部分，剩余部分未安装是因为阮正洪不承认实际增加的工程内容，此后阮正洪提起本案诉讼，双方存在争议便停止安装；若法院认定宇多公司构成违约，则阮正洪主张的违约金标准过高，应当按照中国人民银行贷款利率计算。 本院认为，阮正洪与宇多公司签订《家具购销合同》及相应的二份补充协议，就阮正洪向宇多公司定购家具并由宇多公司按照要求负责安装工作事宜达成合意，该合同是双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方当事人之间存在以上述合同为载体的买卖合同关系和承揽合同关系，均应当信守承诺，全面而适当地履行合同义务。《家具购销合同》于2017年10月29日签订后，双方又分别于2018年1月10日、2019年1月9日签订补充协议，对各自的权利义务作出相应变更，在上述合同履行过程中，阮正洪已依第二份补充协议约定履行了支付相应价款的义务，不存在违约行为。宇多公司应当依约履行家具的制作、交付、安装等合同义务，并确保按照双方确定的期限、品质交付完整的工作成果，同时就其履行合同义务的积极事实的存在，承担证明责任。 《木饰面项目补充协议》约定，宇多公司自该协议签订之日起十日内将油漆采购到位且经阮正洪验收合格，若宇多公司在上述期限内未完成油漆采购则视为违约，应按原合同承担逾期违约责任，宇多公司若未按时完工通过验收，则每日按未完工价款支付1%的违约金。《恒禾七尚7栋301室木作家具定制合同补充协议二》约定，宇多公司于前将所有木作家具及附属品安装完毕（与玻璃相接的部分木作工期延期到2019年3月10日），于前将所有木作及附属工程全部安装完毕，原合同的总报价调整为538000元。阮正洪与宇多公司自第一份合同签订至本案法庭辩论终结时已历时近二年，在这过程中，双方又签订了二份补充协议，宇多公司最终承诺的合同履行期限至2019年3月10日。虽然，在最后一份合同履行过程中，因宇多公司无法依约采购油漆而将油漆采购事项委托阮正洪实施，双方也在2019年5月9日对调整后的图纸进行了确认，阮正洪亦多次根据宇多公司工作人员的要求提供油漆并于2019年8月11日经宇多公司工作人员确认完成喷漆工作。但是，阮正洪自始至终未同宇多公司达成变更合同履行期限的新合意，也未明示放弃依约享有的请求继续履行、支付违约金等债权请求权，在宇多公司已经违反合同约定的期限采购合格油漆义务的情况下，宇多公司将采购油漆工作委托给阮正洪实施，阮正洪按照要求数量多次提供，并不存在怠于履行义务等违约情形，相反，是宇多公司工作人员对油漆数量的要求存在差错，造成阮正洪反复采购。故工期不能仅因采购油漆工作交由阮正洪完成而得到顺延。即便阮正洪和宇多公司于2019年5月9日对调整后的设计图进行了重新确认，因宇多公司已完成多数工作，调整涉及的内容范围不大，宇多公司也应当在合理期限内完成剩余工作。截至本案法庭辩论终结时，宇多公司仍未完成约定的安装工作，已然构成违约。阮正洪要求宇多公司按照《家具购销合同》、《木饰面项目补充协议》、《恒禾七尚7栋301室木作家具定制合同补充协议二》及双方所确认的图纸，于本案判决生效之日起五日内完成家具的安装、调试工作。本院根据合同的性质、宇多公司的过错程度、合同的实际履行情况及合同的履行期限等因素，对阮正洪要求宇多公司继续履行合同的主张予以支持，并酌情确定宇多公司应于本判决生效之日起十日内按合同约定履行完毕家具的安装、调试义务。宇多公司称双方未就变更后的工程价款达成协议、阮正洪现已针对双方争议提起诉讼，故暂停履行合同义务。本院认为，宇多公司与阮正洪并未就宇多公司可以拒绝履行合同的情形作出约定，阮正洪也不存在法律规定的宇多公司享有相应履行抗辩权的情形，故宇多公司不享有拒绝履行合同的权利。即便双方之间约定的工作量有增减，按照双方合同约定，也应当是根据实际工作量并结合合同约定进行结算，而非在实际施工之前要求按照预计的工作量进行价款的增减核算，宇多公司不得以双方未就工作量变更后的价款达成合意为由拒绝履行合同义务。阮正洪提起本案诉讼主要目的是要求宇多公司继续履行合同，是一种履行上的催告，而非要求宇多公司中止履行，宇多公司以此为由主张其在本案诉讼后中止履行合同，缺乏依据。因宇多公司为阮正洪制作、安装、调试家具的工作尚未全部完成，相应的拒绝履行质保、售后维修义务的事实尚未实际发生，故阮正洪在本案中要求宇多公司履行完工后的质保、售后维修义务，本院不予支持，阮正洪可在争议发生后依法主张权利。 《家具购销合同》和《木饰面项目补充协议》均对宇多公司因未能按时完工而需承担支付违约金的违约责任作出约定，前后约定的标准不一致，应当以《木饰面项目补充协议》约定为准，即违约金按未完工价款每日1%计算。根据本案查明事实，宇多公司并未在2019年1月19日前完成约定油漆的采购义务，已然构成违约，应当向阮正洪支付违约金。此外，宇多公司未能依约在2019年3月10日前完成全部家具的安装、调试工作，已构成迟延履行，即便扣除2019年5月9日双方对装饰图纸进行调整而产生的合理顺延期限，宇多公司至今未完成合同约定的义务，也已构成迟延履行。鉴于双方均未提交证据证明宇多公司未完工事项对应的价款金额，本院根据阮正洪已支付价款的实际情况并结合宇多公司已完成工作情况，认定未完工事项对应的价款为162000元（538000元-316000元-60000元）。按照双方约定的每日1%的标准，不论是从逾期采购合格油漆之日起算还是从2019年3月10日起算，至本案法庭辩论终结时，所计算出的违约金数额已明显过高。宇多公司主张调减违约金标准，本院结合双方当事人签订的合同性质、内容、实际履行期限、宇多公司履行合同的过错程度及阮正洪的预期利益，综合考虑违约金制度的补偿功能和惩罚功能，并结合阮正洪关于按未完工金额的30%支付违约金的诉讼主张，酌情确定宇多公司应向宇多公司支付违约金48600元（162000元×30%）。 综上所述，宇多公司未按期完成其与阮正洪签订的合同约定的家具制作、安装、调试工作，构成迟延履行，应当在本判决生效之日起十日内继续履行合同，依约完成家具的制作、安装、调试工作，并向阮正洪支付违约金48600元。阮正洪的其他诉讼请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十七条、第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十二条第一款规定，判决如下： 一、福建宇多家具有限公司应于本判决生效之日起十日内，按照《家具购销合同》、《木饰面项目补充协议》、《恒禾七尚7栋301室木作家具定制合同补充协议二》及其与阮正洪确认的图纸，继续履行合同义务，完成家具的安装、调试工作； 二、福建宇多家具有限公司应于本判决生效之日起十日内，向阮正洪支付违约金48600元； 三、驳回阮正洪的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；如果未按本判决指定的期间履行其他义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，支付迟延履行金。 案件受理费3528元，减半收取计1764元，由福建宇多家具有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。 审判员  刘惠斌 二〇一九年十月十五日 书记员  张 锦 附页：本案适用的法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》 第二十七条当事人通过反诉或者抗辩的方式，请求人民法院依照合同法第一百一十四条第二款的规定调整违约金的，人民法院应予支持。 第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。 当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 第九十二条一方当事人在法庭审理中，或者在起诉状、答辩状、代理词等书面材料中，对于己不利的事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证证明。 对于涉及身份关系、国家利益、社会公共利益等应当由人民法院依职权调查的事实，不适用前款自认的规定。 自认的事实与查明的事实不符的，人民法院不予确认。 本案执行申请提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 附录：                            序号                       证据名称                       证据提交人                       备注                               1                       家具购销合同                       原告                                                     2                       木饰面项目补充协议                                                     3                       恒禾七尚7栋301室木作家具定制合同补充协议二                                                     4                       微信记录                                                     5                       转账凭证                                                     6                       图纸确认说明                                                     7                       调整图纸                                                     8                       合同约定及履行的说明                       被告                                                     9                       微信聊天记录                                                     10                       最终确认的图纸                                                     11                       结算清单汇总