济南高新技术产业开发区人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁0191民初843号原告：魏巍，男，1990年10月13日出生，汉族，住山东省枣庄市市中区。委托诉讼代理人：徐文龙，山东奥盛律师事务所律师。被告：中天建设集团有限公司山东分公司，住所地济南市市中区二环南路6636号中海广场901号。法定代表人：龚卢江，经理。委托诉讼代理人：刘宝森，山东怀法律师事务所律师。委托诉讼代理人：孟庆森，山东怀法律师事务所实习律师。原告魏巍与被告中天建设集团有限公司山东分公司（以下简称中天建设山东分公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年2月19日立案受理后，依法适用普通程序，于2019年9月20日公开开庭进行了审理。原告魏巍及其委托诉讼代理人徐文龙，被告中天建设山东分公司的委托诉讼代理人刘宝森、孟庆森到庭参加了诉讼。诉讼中，原告魏巍申请撤回对中天建设集团有限公司的起诉，本院予以准许。本案现已审理终结。魏巍向本院提出诉讼请求：1.判令中天建设山东分公司支付魏巍工程款共计456919元，并按照银行同期贷款利息支付自起诉之日起至实际还款之日止的利息。2.判令中天建设集团有限公司承担连带清偿责任。3.诉讼费用由中天建设山东分公司承担。事实与理由：2017年2月份开始，魏巍与中天建设山东分公司签订《内墙刮白涂料装饰工程施工合同》，约定魏巍承包中天建设山东分公司分包的位于济南市××新区草山岭的济南万科金域中心房地产项目的内墙刮白涂料分项施工，合同暂定总价为2490000元，经结算，合同内造价为2211794元，合同外因变更施工标准和验收整改导致增加施工费用共计333680元，截止至2018年11月6日，魏巍共收到中天建设山东分公司支付的工程款2087555元，剩余456919元未付。为维护合法权益，魏巍诉至法院，请求判如所请。中天建设山东分公司辩称，2018年1月15日，魏巍与中天建设山东分公司就本案的工程进行了最终的结算，双方确认的最终结算报价为2211794.30元，截止目前，中天建设山东分公司今欠魏巍保修金11万元。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院依法组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年，中天建设山东分公司（甲方、发包方）与魏巍（乙方、承包方）就万科金域中心房地产开发项目内墙刮白涂料分项施工内部承包事项签订《内墙刮白涂料装饰工程施工合同》，合同暂定总价为2490000元，对工程概况、乙方施工范围、质量标准、乙方施工组织模式、工期要求、合同单价、工程量变更和经济签证、工序交接、结算及付款、双方责任的义务、违约责任、争议解决等事项进行了约定。其中合同第6.4条约定“……对于设计变更引起乙方返工的，拆除费用甲方按实际发生工日计算，造成二次施工的费用按实际变更进行计算，工程范围以外的零星计时用工（点工），腻子工200元/工日、对于较大量的合同外工资，另协商单价”；9.1.3条约定“经甲方、监理共同验收合格后，项目部按每月完成工作量的60%支付进度产值，当月工程量在本月25-31日由乙方申请，相关责任人确认，预算部门核算，原则上在10个工作日内完成并发放上月进度产值，如施工期间遇到春节，甲方按已完成工程量的85%支付进度产值的工程款；乙方完成合同约定单体工资内容（验收合格）后二个月内，乙方凭结算申请表到项目部预算部门办理结算，余款在甲方与建设单位办理完竣工结算后，支付结算产值至全部已完工程量的95%（工人工资必须100%付清），（总计提供总产值25%的材料款发票）。剩余5%的保修金在保修期（两年）满后一个月内无息付清”。后双方曾达成《工程结算协议书》，载明：合同范围内造价为2195280.296元，点工签证总额为23450元，应扣款项为6936元，甲乙双方确认最终审定结算造价为2211794.30元，保修金为110589.71元。魏巍于2017年12月28日签字确认，许博风代表中天建设山东分公司于2018年1月15日签字、盖章确认。双方均认可中天建设山东分公司已向魏巍支付了2087555元。庭审中，魏巍主张合同内造价为2211794.30元，合同外因变更施工标准和验收整改导致增加施工费用共计333680元，为此其提交了考勤统计表二张、报告一份，其中，考勤表的右上角均记载有“属实，项目部给予承担。赵宏亮2018.1.2”的内容。报告中手写部分记载有“抢工费用合同内有规定，项目部不予承担，竣工验收后若存在二次修补满足万科甲方交付要求，此费用项目部按合同外增加费用给予承担。现要求你班组马上组织人员、材料按要求完成抢工进度计划。赵宏亮2017.10.16”。中天建设山东分公司上述证据均不予认可，并称案涉项目负责人系许博风而非赵宏亮，且单位无赵宏亮其人。诉讼中，本院通过网络搜索“赵宏亮”“中天建设”的关键字，在搜狐首页的教育板块搜索到中天建设集团天津分公司发布的“奋斗在中天天津公司十大杰出奋斗者—赵宏亮”的文章，该文章载明“赵宏亮，中共党员，工程师，全国建筑业企业优秀项目执行经理，现任山东分公司万科金域B商项目部执行经理”。另查明，案涉工程已于2017年12月竣工验收，质保期尚未届满。本院认为，魏巍与中天建设山东分公司签订的《内墙刮白涂料装饰工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，亦不违反法律强制性规定，合法有效，双方均应依约履行各自义务。合同签订后，魏巍已按约完成了施工义务，中天建设山东分公司应履行支付工程款的义务。本案中，双方对合同内结算数额2211794.30元均无异议。通过魏巍提交的考勤表及报告等证据可知，魏巍曾就合同外工程费用承担问题要求中天建设山东分公司给予确认，赵宏亮在报告的下方给予了回复“……竣工验收后若存在二次修补满足万科甲方交付要求，此费用项目部按合同外增加费用给予承担……”，且赵宏亮亦在考勤表上签字确认，并手写了“属实，项目部给予承担”的内容。中天建设山东分公司虽辩称赵宏亮非其公司员工，但是根据魏巍提交的微信截图及本院搜索到的中天建设集团天津分公司发布的信息可知，赵宏亮系中天建设山东分公司员工，赵洪亮的签字行为系职务行为。故本院确认中天建设山东分公司应支付魏巍的工程款数额为260元/天×1180工时+2211794.30元-2087555元=431039.3元。合同内工程保修金数额为110589.71元，因案涉工程保修期尚未届满，故该保修金的支付条件尚未成就，中天建设山东分公司应支付扣除保修金之外的工程款数额为320449.59元，剩余保证金可待付款条件成就后，另行主张权利。中天建设山东分公司逾期支付工程款，已构成违约，应承担相应的违约责任。综上，本院对魏巍要求中天建设山东分公司支付其工程款320449.59元及利息（以320449.59元为基数，自起诉之日起至实际付清之日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算）的诉讼请求予以支持，超出部分，不予支持。综上所述，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、第十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告中天建设集团有限公司山东分公司于本判决生效之日起十日内支付原告魏巍工程款320449.59元及利息（以320449.59元为基数，自起诉之日起至实际付清之日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算）；二、驳回原告魏巍的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8154元，由原告魏巍负担2435元，被告中天建设集团有限公司山东分公司负担5719元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。审 判 长  梁 猛人民陪审员  陈文玲人民陪审员  张希田二〇一九年十月二十四日书 记 员  王明明