福建省莆田市荔城区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)闽0304民初4112号 原告：黄爱虾，女，1967年12月24日出生，汉族，居民，住所福建省莆田市秀屿区。 委托诉讼代理人：吴林鹰，福建众益律师事务所执业律师。 被告：莆田市建德房地产开发有限公司，住所地福建省莆田市荔城区。统一社会信用代码。 法定代表人：朱建荣，董事长。 委托诉讼代理人：黄丽仙，福建倍拓律师事务所执业律师。 委托诉讼代理人：黄俊杰，福建倍拓律师事务所执业律师。 原告黄爱虾与被告莆田市建德房地产开发有限公司（以下简称建德公司）因商品房预售合同纠纷一案，本院于2019年8月27日立案后，依法适用简易程序于2019年9月17日公开开庭进行了审理。原告黄爱虾的委托诉讼代理人吴林鹰，被告建德公司的委托诉讼代理人黄丽仙、黄俊杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 黄爱虾向本院提出诉讼请求：1.建德公司为黄爱虾办理位于莆田市荔城区xxx房屋的产权证；2.建德公司支付给黄爱虾逾期办证违约金（以购房款1118588元为基数，自2019年1月13日起至黄爱虾实际取得涉案房屋权属证书之日止按照日万分之二计算违约金，至起诉之日暂计44400元）；3.本案诉讼费用由建德公司承担。事实和理由：2014年2月21日，黄爱虾与建德公司签订《商品房买卖合同》，主要约定黄爱虾向建德公司购买位于荔城区xxxx，建筑面积为117.38㎡，每平方米9531.33元，总价款1118788元。合同第十四条约定，如因出卖人原因，买受人不能在商品房交付使用后90日内取得房屋权属证书的，买受人不退房，出卖人自逾期之日起每日按买受人己付款的0.01%向买受人支付违约金。合同附件六第十条约定，如因出卖人的责任，买受人不能在商品房交付使用后规定期限内取得房地产权属证书，双方同意，买受人不退房，每逾期一日，出卖人向买受人支付己付房款万分之贰的违约金等等。合同签订后，黄爱虾己依约向建德公司付清全部购房款，在2018年10月13日交房并于当日向建德公司缴纳了代收契税和代缴费用（工本费、转移登记费、土地证工本费），但是黄爱虾至今不能取得房屋权属证书，建德公司己经构成违约，应按合同约定承担逾期办证的违约责任，即自2019年1月13日起至黄爱虾实际取得涉案房屋权属证书之日止按照日万分之二计算违约金。 建德公司辩称，一、《商品房买卖合同》第十四条对办证期限的约定系政府制订的条款，且不能更改，不具有可操作性，缺乏公平合理性。“初始预登记60日”（现在称“首次登记”）、“办理权属证书90日”的条款约定系政府部门所制订的，是制式条款，不具有可操作性（比如：单就办理房屋产权证前的房屋面积测绘这一项都需要90日内办结），相应的缺乏基本的公平合理性。正是基于其不可操作性，自2015年后由国家工商总局建设部监制已修改了该条款中90天的办证期限约定。二、答辩人不存在过错，无法及时按约定办理权属证书的原因不能归责于答辩人。1、政府原因导致无法按期办理权属证书。（1）规划验收问题。答辩人为了能及时为黄爱虾办结不动产权证书，早在2018年4月便委托莆田市城乡勘测设计研究院进行竣工测量，勘测设计研究院于2018年10月22日向答辩人出具测量成果报告书。答辩人取得测量成果报告书次日即2018年10月23日，便向莆田市城乡规划局申请核发《建设工程规划核实意见书》（即通常所称“规划验收”）。黄爱虾递交申请后，因政府部门在规划条件核实过程中的有关事宜，导致莆田市城乡规划局无法按时核发核实意见书。2019年5月30日，莆田市自然资源局召开会议并形成（2019）10号会议纪要。在该份会议纪要中，莆田市自然资源局确认答辩人于建设施工过程中严格遵照规划图纸进行施工，规划条件核实有关事宜（如：室外平台问题、室外平台产权问题、屋面绿化问题、B区计容面积统筹问题、非机动车停车位问题等）存在缺陷系因设计所致，同时要求法规科对设计单位依法处理，由此可见非答辩人的过错责任。会议纪要形成后，答辩人又第一时间委托勘测设计研究院重新进行竣工测量。勘测设计研究院于2019年7月1日向答辩人出具测量成果报告。2019年7月24日，莆田市城乡规划局才向答辩人核发竣工规划条件核实意见书，至此，该份意见书因政府原因拖延近一年时间才取得。（2）二证合一问题。答辩人原开发该项目时土地使用权证为二本，而在办理权属证书时，政府要求二本土地使用权证合二为一，变为一本土地使用权证后方可办理各户的权属分割，造成办证过程中时间拖延。2、买受人原因导致无法按期办理权属证书。答辩人将房屋交付买受人后，各家各户前后陆续进入装修，在装修过程中存在违章建设、违法装修的行为，根据相关文件规定，规划部门不予验收通过，直接导致办证时间拖延。三、退一步说，即使法庭认定答辩人应承担逾期办证的违约责任，黄爱虾诉求违约金过高，不应予以支持。1、逾期办理不动产权证书并未给黄爱虾带来任何经济损失。根据《合同法》规定，违约金即使有约定也应当不超过实际损失，本案房产系住宅性质，且系按揭买卖性质，房产已交付使用，黄爱虾也实际占有房屋，实现了合同的主要目的，是否办理不动产权证不影响其使用，实际上不存在损失。2、即便存在损失，黄爱虾亦没有提交证据证实，同时违约金的约定过高。民法上设定的违约金，其首要目的在于填平守约方的损失，而非让其从违约方的违约行为中获利，否则极易造成道德风险。因此，如果法院认为黄爱虾存在损失，也应当以代办费用为基数，扣除公司代缴的费用为基数，以不超过银行同期贷款利率，且综合逾期办证原因进行计算。3、再者，双方对违约金上限已进行了明确约定，逾期办证违约金上限不得超过合同总价款5%，这是对逾期办证违约金的最高限额。综上，答辩人认为，黄爱虾诉求答辩人承担逾期办证的理由不足、缺乏证据，请法院驳回诉讼请求。 黄爱虾、建德公司围绕诉讼请求依法提交了如下证据：身份证、《商品房买卖合同》、销售不动产统一发票各1份、收款收据2份。上述证据来源合法，内容真实，本院予以确认并在卷佐证。对建德公司提供的，黄爱虾持有争议的证据和事实，本院认定如下：《莆田市建设工程竣工测量成果报告书》2份、《莆田市自然资源局受理承诺单》2份、《莆田市自然资源局局长办公会议纪要》1份、《莆田市城乡规划局建设工程竣工规划条件核实意见书》1份、《莆田市城乡规划局不予行政许可决定书》1份、莆执法[2018]12号文件1份、《整改通知书（存根）》13份、《承诺书》8份、莆城房测[2019]110号《莆田市不动产测绘承诺件通知书》，因均与涉案房屋逾期办证的违约责任无关联性，故本院不予确认。 根据黄爱虾、建德公司陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 建德公司以出让方式取得位于莆田市荔城区镇海办镇海居委会地块的土地使用权，国有土地使用权证号为莆国用（xx）第xx号、莆国用（xx）第xx号。经批准，建德公司在该地块上建设商品房，名称为xxx，建设工程规划许可证号为建字第xxxx号荔，施工许可证号xxxx。该商品房的预售许可证号为（2014）莆房许字第××号。2014年2月21日，建德公司与黄爱虾签订《商品房买卖合同》（合同编号为xx）,约定黄爱虾以总价款1118788元向建德公司购买xxx商品房一套（建筑面积为117.38㎡）。该合同第六条关于付款方式及期限约定：黄爱虾应当于2014年2月21日前支付首付款338788元，余款780000元办理银行按揭。该合同第八条关于交付条件与期限约定：建德公司应当在2016年12月31日前将符合合同约定条件的商品房交付黄爱虾使用。该合同第十四条关于产权登记的约定：出卖人应当在商品房交付使用后60日内，向当地房屋权属登记机构办理房屋所有权初始预登记，并将办理权属登记需由出卖人提供的资料交付买受人。如因出卖人原因，买受人不能在商品房交付使用后90日内取得房屋权属证书的，双方同意按下列第2项处理：1、买受人退房，出卖人在买受人书面提出退房要求之日起30日内将买受人已付款退还给买受人，并按×利率付给利息，同时按已付款的×赔偿买受人损失。2、买受人不退房，出卖人自逾期之日起每日按买受人已付款的0.01%向买受人支付违约金。经买受人书面委托，出卖人可向房屋权属登记机构代办权属登记，相关费用等具体事项在合同附件六中另行约定。《附件六：合同补充协议》第十条约定:如因出卖人的责任，买受人不能在商品房交付使用后规定期限内取得房地产权属证书，双方同意，买受人不退房，每逾期一日，出卖人向买受人支付己付房款万分之贰的违约金，累计不超过总房款的5%。 2014年4月9日，建德公司向黄爱虾出具金额为338788元的购房款发票一份。2018年10月13日，建德公司向黄爱虾交付涉案房屋，并出具《收款收据》两份，确认建德公司分别收取黄爱虾涉案房屋的代缴费用（含转移登记费、土地证工本费等）180元、代收契税16782元。双方自认已付清全部购房款，但涉案房屋至今未办理《不动产权证书》，致讼。案经审理，因双方无法达成一致协议，致本院调解无效。 本院认为，黄爱虾与建德公司签订的《商品房买卖合同》，双方意思表示真实，且不违反法律、行政法规的强制性规定，是合法有效的，双方均应按照合同的约定全面履行自己的义务。双方确认已于2018年10月13日办理涉案房屋的交接手续，根据双方签订的《商品房买卖合同》约定，建德公司应于涉案房屋交付使用后60日内向当地房屋权属登记机构办理涉案房屋所有权初始预登记，在交付使用后90日内为黄爱虾取得涉案房屋的权属证书，且建德公司已收取黄爱虾办理房产证、土地证的相关费用，视为双方已形成委托办证关系，但涉案房屋的权属至今尚未转移登记至黄爱虾名下，建德公司逾期代为黄爱虾申请办理房屋权属证书，已构成违约，故应承担相应的违约责任。现黄爱虾请求建德公司为其办理涉案房屋的产权证，因建德公司没有办证职能，根据本案的实际情况，建德公司仅能代黄爱虾向有关职能部门申请办理涉案房屋的权属证书。《附件六：合同补充协议》第十条约定，如因出卖人的责任，买受人不能在商品房交付使用后规定期限内取得房地产权属证书，买受人不退房，每逾期一日，出卖人向买受人支付己付房款万分之贰的违约金，累计不超过总房款的5%，故黄爱虾仅诉求建德公司以购房款1118588元为基数自2019年1月13日起按照日万分之二支付逾期办证的违约金，具有事实和法律依据，本院予以支持。建德公司辩称违约金过高，因上述合同条款对此有明确约定，且建德公司未提供相应证据证实违约金过高，故本院对该辩解不予采纳；建德公司辩称违约金应以合同总价款的5%为上限，具有合同依据，本院予以采纳。对于违约金计算的截止期限，考虑到建德公司系无偿代为黄爱虾申请办理房屋权属证书，且双方并未明确约定建德公司将房屋权属证书交付给黄爱虾的期限，故本案逾期办证违约金应计算至房屋权属证书转移登记至黄爱虾名下之日止。经核算：建德公司应以已付购房屋款1118588元为基数自2019年1月13日起至涉案房屋的《不动产权证书》转移登记至黄爱虾名下之日止按日万分之二向黄爱虾支付违约金，支付违约金的最高限额为合同标的额（购房屋款总额）的5%，即1118588元×5%=55929.4元。建德公司辩称逾期办证系设计单位存在设计缺陷、政府政策变动所致，但其提供的证据不足以证实存在免除或减轻逾期办证的违约责任事实；建德公司辩称逾期办证系因部分业主私自违建改造所致，但其提供的证据不足以证实业主私自违建改造导致其逾期办证，应承担举证不能的法律后果；故对上述辩解意见本院均不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百三十五条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下： 一、莆田市建德房地产开发有限公司应在本判决生效之日起三十日内代为黄爱虾申请办理坐落于福建省莆田市荔城区xxx的《不动产权证书》的登记手续； 二、莆田市建德房地产开发有限公司应在本判决生效之日起三十日内向黄爱虾支付逾期代为申请办理上述《不动产权证书》的违约金（以1118588元为基数自2019年1月13日起至上述《不动产权证书》转移登记至黄爱虾名下之日止按日万分之二计算，该违约金最高限额为55929.4元）； 三、驳回黄爱虾的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费910元，减半收取计455元，由莆田市建德房地产开发有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省莆田市中级人民法院。 审判员  何志强 二〇一九年十月三十一日 法官助理 黎曦  书记员  陈赛芬  附相关法律条文 《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 第一百三十五条出卖人应当履行向买受人交付标的物或者交付提取标的物的单证，并转移标的物所有权的义务。 《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。 当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 申请执行提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 -8- -7-