石家庄市栾城区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0111民初1624号 原告（反诉被告）：河北省安装工程有限公司。 统一社会信用代码：91130000104320324H。 住所：石家庄市新华路296号。 法定代表人：张国友，公司董事长。 委托诉讼代理人：刘文章、任路肖，河北三和时代律师事务所律师。 被告（反诉原告）：神威药业集团有限公司。 统一社会信用代码：91130000757518418T。 住所：河北省石家庄市栾城区石栾大街168号。 法定代表人：刘铁军，公司总经理。 委托诉讼代理人：张素杰，公司员工。 原告（反诉被告）河北省安装工程有限公司（以下简称省安装公司）与被告（反诉原告）神威药业集团有限公司（以下简称神威药业）建设工程合同纠纷一案，本院于2019年8月1日立案后，被告（反诉原告）神威药业集团有限公司于2019年8月26日向本院提起反诉，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）河北省安装工程有限公司委托诉讼代理人刘文章、任路肖，被告（反诉原告）神威药业集团有限公司委托诉讼代理人张素杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告（反诉被告）省安装公司向本院提出诉讼请求：一、判令被告向原告支付工程款59万元及利息（利息按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算，自2018年9月1日起以59万元为基数计算至还清之日止，暂计算至2019年7月1日，为21601.38元）；二、判令被告向原告返还工程质量保证金59万元及利息（利息按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算，自2018年12月20日起以59万元为基数计算至还清之日止，暂计算至2019年7月20日，为15113.83元）；以上总计：1216715.21元；三、本案诉讼费用、保全费用均由被告承担。事实与理由：2015年9月23日，原告与被告签订《1×75T/H生物质循环流化床锅炉安装工程合同》，约定被告完成原告1×75T/H生物质循环流化床锅炉及附属设备的安装、调试、验收等设计要求的所有项目，工程价款为固定总价，计590万元整。合同签订后，原告按约施工完毕。2018年8月31日，涉案项目经原告、被告和监理单位进行满负荷运行验收，工程质量合格。2018年9月20日，原告向被告提交经监理单位签章确认的《工程竣工验收证明书》，但被告未予签章确认。2018年11月14日，河北省特种设备监督检验研究院向本项目签发了特种设备监督检验证书。自2018年9月1日起，被告应向原告付款至合同总价款的90%即531万元，但被告选今仅支付472万元，尚欠工程款59万元；且，由于被告的原因导致工程未按约进行竣工验收，故应自2018年12月20日视为约定的工程质量保证金返还期限届满，被告应向原告返还工程质量保证金59万元。为维护原告合法权益，向贵院提起诉讼，望判如所请。 被告（反诉原告）神威药业辩称，1.原告所诉工程款不符合双方约定的支付条件，我方不应支付其款项。原告施工严重逾期，工程质量不符合约定且拒不整改，施工完成后未履行结算义务，无法确定工程结算款金额，也未向我方按照合同约定履行开具发票的义务，故工程款尾款支付条件不成就，我方不应向其支付工程款。2.原告工程施工存在严重逾期，施工质量严重不合格，未依约履行整改义务，未通过验收，质保金不具备支付条件。 被告（反诉原告）神威药业向本院提出反诉请求：1.依法判令被反诉人支付反诉人逾期完工违约金暂计59万元；2.依法判令被反诉人按照合同约定履行工程整改义务，并支付反诉人逾期履行工程保修责任违约金5.9万元；3.依法判令被反诉人支付反诉人材料调拨款及施工用水、用电费用共计42040元；4.本案全部诉讼费用由被反诉人承担。事实与理由：反诉人与被反诉人于2015年9月23日签订了《1×75T/H生物质循环流化床锅炉安装工程合同》，约定被反诉人为反诉人安装生物质循环流化床锅炉，固定总价590万元（包括施工设备、劳务、材料等全部费用），并约定于2016年5月30日之前竣工，逾期每天承担合同总价千分之一的违约金，最高限额为合同总价的10%，合同另约定临水、临电挂表计量，执行当地相应价格，竣工结算时一并在结算款中扣除。合同签订后被反诉人懈怠施工，经反诉人多次督促，被反诉人仍未能按期完工，后经工程验收仍存在诸多质量问题，反诉人多次以电话沟通、书面函件等形式催促被反诉人整改、修复，却恶意拖延，工程问题至今未得到解决，严重影响了工程正常交付使用，给反诉人造成巨大经济损失。另施工过程中，被反诉人申请向反诉人调拨部分施工材料（耐热抓丁），反诉人为不影响施工进度，同意调拨，但该笔材料款被反诉人至今尚未偿付。综上，被反诉人安装工程严重逾期、对安装质量问题恶意拖延整改，造成上诉人数千万元的设备闲置，且被上诉人无故拖延支付调拨材料款及水电费用；其行为已经严重违反合同约定，给反诉人造成了巨大经济损失。为了维护反诉人的合法权益，望贵院支持反诉人诉讼请求。 原告（反诉被告）省安装公司辩称，1、我方已在符合合同约定情形因而顺延的工期（787天）内竣工，因此我方不应支付被告方逾期完工违约金。2、我方已在法律规定的情形内因而顺延的工期（186天）内竣工，因此我方不应支付被告方逾期完工违约金。3、案涉工程质量合格，且我方已完全履行整改义务，依法应驳回被告方的要求支付逾期履行工程保修责任违约金5.9万元的请求。根据反诉原告提供的电表照片显示拍摄日期为2017年12月22日，仅凭此显示的数额，无法计算出我方施工期间的电费，针对反诉原告所述材料调拨款，依据其证据显示，其签字双方的主体为我方负责人，没有事实和法律依据，依法应予以驳回。 本院经审理认定事实如下：2015年9月23日，原告（反诉被告）省安装公司与被告（反诉原告）神威药业签订《1×75T/H生物质循环流化床锅炉安装工程合同》，约定原告（反诉被告）省安装公司作为乙方，为被告（反诉原告）神威药业作为甲方，提供1×75T/H生物质循环流化床锅炉及附属设备的安装、调试、验收等设计要求的所有项目，合同固定总价：（含税）5900000元。合同约定付款方式：“合同签订后30日内支付合同总价的30%，具备水压试验条件支付合同总价的30%；砌筑材料进场后支付合同总价的20%，安装调试完成验收合格后支付至工程结算价款的90%，余款10%为质保金，锅炉质保期满无质量问题30日内付清余款。锅炉质保期为二年，自经甲方建设部门、监理和甲方使用部门三方代表签字验收合格之日起计算。每次付款前乙方均须提交相关证明，将付款金额发票（发票必须是石家庄市栾城区地税局开具的建筑业安装发票）提交甲方，经确认无误后，甲方将于30个工作日内付款，乙方可以接受银行承兑汇票”。合同约定工程竣工：“1、乙方必须按照本合同约定的竣工日期或甲方代表同意顺延的工期竣工。2、因乙方原因不能按照本合同约定的竣工日期或甲方代表同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任，即逾期每天承担合同总价千分之一的违约金，逾期违约金最高限额为合同总价的10%；逾期超过60日，甲方有权解除合同。”合同约定质量保修：“属于保修范围内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的或不履行保修义务时，应承担合同总价1%的违约金”，合同签订后，原告（反诉被告）进行施工。2018年9月20日，涉案项目经建设单位、监理单位、承包单位验收，出具工程竣工验收证明书一份，但该证明书中仅有原告（反诉被告）省安装公司及监理单位签章确认，并没有建设单位即被告（反诉原告）神威药业签章。同日，原被告双方签署3#锅炉最终验收问题汇总，列出19条需要整改的问题。上述问题，在2019年1月9日整改完毕，经被告（反诉原告）方负责人安荣发签字确认。被告（反诉原告）神威药业共计给付原告（反诉被告）省安装公司工程款4720000元。 本院认为，原被告双方签订的《1×75T/H生物质循环流化床锅炉安装工程合同》系双方真实意思表示，不违反法律的规定，合法有效。因此该合同对双方都具有约束力。本案中，本诉部分争议的焦点为被告（反诉原告）神威药业是否应向原告（反诉被告）省安装公司支付10%的工程款及10%的质保金。根据双方签订的施工合同约定：“安装调试完成验收合格后支付至工程结算价款的90%，余款10%为质保金，锅炉质保期满无质量问题30日内付清余款。锅炉质保期为二年，自经甲方建设部门、监理和甲方使用部门三方代表签字验收合格之日起计算。”，合同约定安装调试完成验收合格后支付至工程结算价款的90%，即10%工程款的支付条件为设备安装调试完成验收合格。根据双方提交的证据显示，2018年9月20日，涉案项目经建设单位、监理单位、承保单位验收，出具工程竣工验收证明书一份，但该证明书中仅有原告（反诉被告）省安装公司及监理单位签章确认，并没有建设单位即被告（反诉原告）神威药业签章。同日，原被告双方签署3#锅炉最终验收问题汇总，列出19条需要整改的问题，直到2019年1月9日原告（反诉被告）省安装公司才整改完毕，经被告（反诉原告）方负责人安荣发签字确认。本院认为，2019年1月9日应作为合同约定的设备安装调试完成验收合格之日，故被告神威药业应在2019年1月9日按照合同约定将工程款结算至90%，即再付给原告（反诉被告）省安装公司工程款590000元。对原告（反诉被告）省安装公司要求被告（反诉原告）神威药业支付590000元工程款利息的诉讼请求，本院认为应从2019年1月10日起计算至工程款付清之日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算。原被告双方签订的合同约定余款10%为质保金，质保期为两年，锅炉质保期满无质量问题30日内付清质保金。质保期应从2019年1月10日起至2021年1月9日为止，因此对原告（反诉被告）省安装公司要求被告（反诉原告）神威药业支付质保金590000元的诉讼请求，因未达到合同约定的付款条件，本院不予支持。 本案反诉部分的争议焦点为原告（反诉被告）省安装公司是否应向被告（反诉原告）神威药业支付逾期完工违约金、逾期履行工程保修责任违约金、材料调拨款及施工用水用电费用。原被告双方合同中约定竣工日期为2016年5月30日之前，但直到2019年1月9日合同约定的设备才经过安装调试验收合格，实际竣工日期比合同约定时间推迟954天。根据合同约定：“（四）工程竣工1、乙方必须按照本合同约定的竣工日期或甲方代表同意顺延的工期竣工。”，故工期的顺延应经过被告（反诉原告）神威药业的同意。原告（反诉被告）省安装公司提交一份2016年6月1日经被告（反诉原告）神威药业签字确认的工程施工延期说明，根据该说明原告（反诉被告）省安装公司主张应履行时间为2015年10月28日，但实际履行时间为2016年6月1日，即经过被告（反诉原告）神威药业同意顺延的工期时间为217天。因此原告（反诉被告）省安装公司逾期完工时间应为954天-217天=737天。根据合同第九条（工期延误）：“1、因以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延：（1）甲方未能按约定提供图纸及开工条件；土建延期交付、设备材料延期供应。（2）设计变更和工程量增加；（3）不可抗力。”故对原告（反诉被告）省安装公司主张由于设计变更、未按合同约定付款、不可抗力等情况要求扣除延误时间的请求，因均未经过被告（反诉原告）神威药业的同意，本院不予支持。对被告（反诉原告）神威药业要求原告（反诉被告）省安装公司支付逾期完工违约金的诉讼请求，本院予以支持，应按照合同约定以每天计算合同总价的千分之一，最高限额为合同总价的10%支付，原告（反诉被告）省安装公司逾期完工时间应为954天-217天=737天，已超过最高限额，故原告（反诉被告）省安装公司应支付的逾期完工违约金应为5900000元（合同总价）×10%=590000元。被告（反诉原告）神威药业要求原告（反诉被告）省安装公司支付逾期履行工程保修责任违约金59000元，被告（反诉原告）神威药业2019年1月26日催告函反映问题属于工程质保期问题，因为原被告双方对质保期的起算时间存在争议，无法确认质保期起算时间，原告（反诉被告）省安装公司即使未及时履行维修义务，也不属于应支付逾期履行工程保修责任违约金的约定情形，故本院不予支持。被告（反诉原告）神威药业要求原告（反诉被告）省安装公司支付调拨材料款及施工用水、用电费用42040元，因被告（反诉原告）神威药业提供的材料调拨情况单虽有原告（反诉被告）省安装公司负责人签字确认，但该单据中只载明了调拨材料的名称和数量，没有明确材料价格。对被告（反诉原告）神威药业提供的施工用电费用证明，因未经原告（反诉被告）省安装公司签字确认，无法证明与本案之间存在关系。故对被告（反诉原告）神威药业要求原告（反诉被告）省安装公司支付调拨材料款及施工用水、用电费用42040元的诉讼请求不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十二条、第二百六十九条的规定，判决如下： 一、被告（反诉原告）神威药业集团有限公司在本判决生效后七日内支付原告（反诉被告）河北省安装工程有限公司工程款590000元及利息（利息以590000元为基准，按照中国人民银行同期贷款利率计算，从2019年1月10日起计算至工程款付清之日止）； 二、原告（反诉被告）河北省安装工程有限公司在本判决生效后七日内支付被告（反诉原告）神威药业集团有限公司逾期完工违约金590000元； 三、驳回原告（反诉被告）河北省安装工程有限公司的其他诉讼请求； 四、驳回被告（反诉原告）神威药业集团有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费15750元，减半收取7875元；反诉费10710元，减半收取5355元；诉讼财产保全费5000元共计18230元由原告（反诉被告）河北省安装工程有限公司负担11204元，由被告（反诉原告）神威药业集团有限公司负担7026元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省石家庄市中级人民法院。 审判员 邢 辉 二〇一九年十月二十五日 书记员 邢晓蕊 ——