山东省昌乐县人民法院民 事 判 决 书（2018）鲁0725民初1287号原告潍坊鲁伟消防工程有限公司，住所地：潍坊市高新区北宫东街292号，统一社会信用代码：913707006135271470。法定代表人李江涛，董事长。委托代理人聂俊祥，山东长远律师事务所律师。委托代理人孙树春，男，1957年3月18日出生，汉族，户籍地山东省潍坊市奎文区，系原告公司职工。被告山东盛和置业有限公司，住所地：山东省昌乐县城孤山街84号院内办公楼三楼，统一社会信用代码：91370725228012462。法定代表人丁立，董事长。原告潍坊鲁伟消防工程有限公司（以下简称鲁伟消防公司）诉被告山东盛和置业有限公司（以下简称盛和置业公司）建设工程合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告鲁伟消防公司的委托代理人聂俊祥、孙树春到庭参加诉讼，被告盛和置业公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告鲁伟消防公司诉称，2009年10月10日，他与被告签订了《消防工程施工合同》，合同约定被告开发建设的位于昌乐县利民街172号昌乐盛和爱伦堡小区的15#、20#、23#、24#、26#、27#楼的消防系统工程，由原告供材安装施工，合同对付款方式及价款调整、工程质量及验收标准、材料设备采购、双方权利与义务等作了约定。2011年4月14日，他与被告又签订了《消防工程补充协议》，将工程总价由原210万元改为260万元，现被告仅支付了部分工程款，大部分工程款未付，且被告无力继续开发建设，依据法律规定，他提起诉讼，请求依法判令被告立即支付工程款1400736元，自起诉之日起至判决生效之日止按银行同期贷款利率支付利息；被告承担诉讼费、保全费。被告盛和置业公司未答辩。经审理查明，2009年10月10日，发包方被告盛和置业公司作为甲方与承包人原告鲁伟消防公司作为乙方签订《消防工程施工合同》，承包该小区15#、20#、23#、24#、26#、27#楼的消防系统工程，工作内容包括设备材料供应、安装、调试等。总承包价格为贰佰壹拾万元，开工日期：2009年10月10日，竣工日期（工程经消防部分验收合格，并出具消防验收合格证的时间）：2010年4月30日。乙方每完成一个单体工程，甲方按乙方所提报预算值50%进行付款，达到竣工验收条件后付至已完成单体工程款的60%，工程通过验收后付至已完成单体的95%，余5%的保修金，保修期结束后两个月内付清。2011年1月14日，甲、乙双方再次签订《消防工程款顶房屋协议书》，约定：甲方应支付乙方工程款割算值为67万元整，现甲方已支付乙方工程款55万元，余12万元。经双方友好协商，于2011年1月15日商定甲方将昌乐盛和爱伦堡小区2#-30号商铺以抵顶消防工程款的形式售予乙方，房款合计649264.00元，割算余款12万元作为乙方支付的第一笔房款，同时甲方将该该套房屋交予乙方使用，该套房屋的房款余额529264.00元，甲方从乙方的工程款中分批扣除，按所签消防施工合同割算款的70%扣除房款，直至房款割清。2011年4月14日，甲、乙双方再次签订《消防工程补充协议》，约定由于23#、24#、27#开工日期已超出原合同竣工如期近一年，通过甲乙双方友好协商，现将23#楼消防工程承包定价为283486.00元，24#楼104722.00元，27#楼1198042.00元，将原合同工程总造价改为2600000.00元。截至2012年10月30日，爱伦堡消防工程已完成工程量如下：1、26＃楼消防系统已竣工，并已验收。2、27#楼：消火栓系统喷淋系统已安装完成（图纸部分）消火栓系统箱门及箱内手龙带未配，喷淋系统走廊内喷淋头及一二层喷淋头未安装，防排烟系统流，除东楼梯间正送风百叶未安装，报警系统未安装其余工程完成，楼顶水箱间稳压罐已到场。3、19#楼（原15#楼）：消火栓系统、报警系统已安装完成，第二、三单元，3层以上箱门及水龙带已安装，第一单元1-12层箱门及水龙带未配设，第二、三单元1-2层箱门及水龙带未安装。4、20#楼：消火栓系统已安装完成，3层以上箱门已安装完成，报警系统未安装，第一二层箱门未安装，第1-12层水龙带未配设。5、23#、24#楼消防系统未安装。该工程量表下有“盛和置业工程部、王学杰、2012年10月30日、于水秀“的签字。截至2012年11月9日，爱伦堡消防工程已完成工程量工程款如下：1、26#楼：喷淋系统196514.33元，消火栓系统493209.58元；（196514.33+493209.58）*90.5%=624200.14元。2、27#楼：喷淋系统386224.28元，消火栓系统140547.54元，防排烟系统69801.57元；（386224.28+140547.54+69801.57）*90.5%=539898.92元；3、19#楼（原15#楼）：报警系统101008.14元，消火栓系统275879.92元（101008.14+275879.92-1920-5952）*90.5%=333959.53元；注：箱门32*60=1920水带32*186=59524、20#楼：消火栓系统（232264.67-4320-13392）*90.5%=194170.17元；注：箱门72*60=4320水带72*186=13392上述款项合计1692228.76元，已付工程款550000.00元，尚欠工程款：1142228.76元。该工程款表下方有“王学杰、2012年11月9日，此工程款为施工方自报，经核实与实际相符，不做为结算依据于水秀11.9”的签字。上述事实，有庭审笔录、消防工程施工合同、消防工程款顶房屋协议书、消防工程补充协议、爱伦堡消防工程已完成工程量、爱伦堡消防工程已完成工程量工程款等证据在案证实。本院认为，原告鲁伟消防公司与被告盛和置业公司签订的消防工程施工合同、消防工程款顶房屋协议书、消防工程补充协议，均系各方真实意思表示，合法有效，予以确认。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务，原告鲁伟消防公司依约施工，被告盛和置业公司应按照已完成的工程量付款。原告鲁伟消防公司提供由被告盛和置业公司员工签字确认的已完成工程量及已完成工程量工程款表，诉请被告盛和置业公司支付拖欠工程款，与法有据，予以支持。原告鲁伟消防公司已完成工程量工程款为1692228.76元，被告盛和置业公司已付工程款550000元，并用爱伦堡小区2#30号商铺抵顶649264.00元工程款，尚欠492964.76元工程款，原告鲁伟消防公司诉请超出部分，不予支持。原告鲁伟消防公司诉请自起诉之日起至判决生效之日止按银行同期贷款利率支付利息，与法有据，予以支持。被告盛和置业公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃相关诉讼权利。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十四条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告山东盛和置业有限公司于判决生效后十日内支付原告潍坊鲁伟消防工程有限公司工程款492964.76元及利息（自2018年4月20日起按照中国人民银行同期贷款基准利率计算至判决生效之日止）；二、驳回原告潍坊鲁伟消防工程有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决确定的期限履行支付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费17407元，保全费5000元，由原告潍坊鲁伟消防工程有限公司负担14521元，被告山东盛和置业有限公司负担7886元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省潍坊市中级人民法院。审 判 长  贾立丽人民陪审员  刘彩杰人民陪审员  李瑞进二〇一九年十月十一日书 记 员  秦珊珊