福建省泉州市泉港区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0505民初830号 原告（反诉被告）：淄博桑特动力设备有限公司，统一社会信用代码91370303743387322B，住所地山东省淄博市高新区四宝山民安路77号。 法定代表人：吕春季，该公司总经理。 委托诉讼代理人：司维静，山东普正律师事务所律师。 委托诉讼代理人：沈云燕，女，汉族，1983年8月31日出生，住山东省淄博市张店区。该公司职员， 被告（反诉原告）：福建省金燕海洋生物科技股份有限公司，统一社会信用代码913505005653644696，住所地福建省泉州市泉港区山腰街道埭港村。 法定代表人：陈振祥，该公司董事长。 委托诉讼代理人：巫朝鑫，福建法影律师事务所律师。 委托诉讼代理人：许河山，男，汉族，1966年11月27日出生，住福建省龙海市。该公司职员， 原告淄博桑特动力设备有限公司（以下简称桑特公司）与被告福建省金燕海洋生物科技股份有限公司（以下简称金燕公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年3月6日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。诉讼过程中，金燕公司向本院提出反诉。第一次庭审时，桑特公司的委托诉讼代理人司维静、沈云燕和被告金燕公司的委托诉讼代理人巫朝鑫、许河山均到庭参加诉讼；第二次庭审时，桑特公司的委托诉讼代理人司维静、沈云燕和被告金燕公司的委托诉讼代理人巫朝鑫到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 桑特公司向本院提出诉讼请求：1、金燕公司支付其设备款305000元；2、金燕公司支付其违约金57500元。诉讼过程中，桑特公司增加诉讼请求第2项为：金燕公司支付其违约金500000元。事实和理由：原、被告于2013年6月27日签订《客户订货合同》及技术协议各1份，合同约定：金燕公司向桑特公司订购背压式汽轮发电机组一台，合同总价款1150000元。合同签订后，桑特公司按约为金燕公司生产了汽轮机组，金燕公司却不履行提货付款义务。为此，双方于2014年12月30日签订《订货合同之补充协议》，约定：一、自甲方支付设备提货款500000元起7日内，桑特公司发货；二、安装工程完毕、调试运行验收后或自设备到达被告现场四个月（两者以先到为准），金燕公司再支付247500元。双方约定，订货方延期付款的，每日按合同总额的1‰支付供货方违约金。对于以上合同之债，金燕公司一直久拖不付。 金燕公司辩称，1、涉案的货款305000元未达到付款条件，桑特公司至今未履行指导安装的义务，以至于设备至今未能正常使用；2、根据合同约定，质保金是在设备调试运行一年后支付，桑特公司至今未履行指导安装的义务，不具备支付质保金的条件；3、桑特公司主张的违约金过高，原告主张的违约金基数及起算时间不对，对月利率2%无异议。 金燕公司向本院提出反诉请求：桑特公司向其支付违约金431201元。事实和理由：2013年6月27日，双方签订《客户订货合同》1份，约定其向桑特公司购买背压式汽轮发电机组，合同价款为1150000元；供货方延期交货的，每日按合同总额的1‰支付订货方违约金。订货合同签订后，金燕公司于2013年8月15日、11月30日分别支付桑特公司货款145000元、200000元，合计345000元。2014年12月30日，双方签订《订货合同之补充协议》1份。2014年12月30日、31日，金燕公司分别向桑特公司支付460000元、40000元，合计500000元。按照合同约定，桑特公司应于2015年1月7日前向金燕公司全部发货。但桑特公司仅于2015年1月5日向金燕公司交付了部分货物；截至2016年7月23日止，桑特公司尚有部分货物未发货。桑特公司逾期发货，应向金燕公司支付违约金即1150000元×563日（自2015年1月8日起至2016年7月23日止）×0.000666（按每月2%计算）=431201元。 桑特公司辩称，其未延期发货，不存在支付违约金的情况。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2013年6月27日，金燕公司与桑特公司签订《客户订货合同》1份，约定：金燕公司向桑特公司购买背压式汽轮发电机组，价款为1150000元，合同总价已包含需缴纳的税费、设备款、包装费、技术资料费、装车费等；产品质保期为产品调试运行合格后1年或货到现场18个月（以先到日期为准）；供货方延期交货的，每日按合同总额的1‰支付订货方违约金；订货方延期付款的，每日按合同总额的1‰支付订货方违约金。2014年12月30日，金燕公司与桑特公司签订《订货合同之补充协议》，约定：自金燕公司支付设备提货款计500000元起七日内，桑特公司发货；安装工程完毕、调试运行验收后或自设备到达金燕公司现场四个月（两者以先到为准），金燕公司支付桑特公司247500元。2014年12月30日，桑特公司开具了金额为1150000元的《山东增值税专用发票》。庭审时，金燕公司称其收到桑特公司交付的货物后于2015年3月份通过桑特公司的员工张宝玉发出书面通知桑特公司派人指导安装调试。2019年3月6日，原告诉诸本院。 上述事实，有双方当事人的陈述及金燕公司提供的《客户订货合同》、《B0.5-2.35/0.49背压式汽轮发动机组技术协议》、《售后服务协议》、《关于督促设备提货的函》、邮政回执单、《订货合同之补充协议》、《货运交接单》、《关于汽轮发电机组催货及安装指导的通知函》、《复函》、《催款函》、《山东增值税专用发票》、《兰州电机股份有限公司收货回单》、金燕公司提供的《货运交接单》等证据予以证实。上述证据的来源合法，内容真实，与本案具有关联性，本院予以确认。 本院认为，桑特公司与金燕公司之间的买卖合同关系，系当事人的真实意思表示，合法有效。金燕公司尚欠桑特公司货款305000元的事实清楚，且金燕公司不持异议，本院予以确认。金燕公司称其收到桑特公司交付的货物后于2015年3月份通过桑特公司的员工张宝玉发出书面通知桑特公司派人指导安装调试，故可以认定金燕公司在2015年3月份已经收到了诉争合同项下的货物，根据《订货合同之补充协议》关于“安装工程完毕、调试运行验收后或自设备到达甲方现场四个月（两者以先到为准），甲方支付乙方计人民币247500元”和《客户订货合同》关于“产品质保期为产品调试运行合格后1年或货到现场18个月（以先到日期为准）”、“质保期满后7日内订货方按合同总额的5%支付质保金”的约定，金燕公司应于2015年7月31日前支付桑特公司247500元、于2016年9月31日前支付质保金57500元。金燕公司至今未向桑特公司支付尚欠货款，构成违约，桑特公司有权要求金燕公司支付尚欠货款305000元及违约金。金燕公司认为桑特公司主张的违约金过高、违约金计算的时间和基数不对，但同意按月利率2%计算违约金，综合考虑交易双方的履行合同的义务的情况，金燕公司应付的违约金酌情认定如下：以247500元为基数，自2015年8月1日起至2019年4月18日止；以57500元为基数，自2016年10月1日起至2019年4月18日止，均按月利率2%计算。金燕公司主张桑特公司应支付其逾期交货违约金431201元，于法无据，本院不予支持。综上，对桑特公司的诉求请求，本院予以部分支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第一百五十九条、第一百六十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款和《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下： 一、被告福建省金燕海洋生物科技股份有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告淄博桑特动力设备有限公司货款305000元并支付违约金（其中，以247500元为基数，自2015年8月1日起至2019年4月18日止；以57500元为基数，自2016年10月1日起至2019年4月18日止，均按月利率2%计算）； 二、驳回原告淄博桑特动力设备有限公司的其他诉讼请求； 三、驳回反诉原告福建省金燕海洋生物科技股份有限公司的反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务违约金。 本诉案件受理费11850元，由本诉原告淄博桑特动力设备有限公司负担3288元，本诉被告福建省金燕海洋生物科技股份有限公司负担8562元；反诉案件受理费7768元，由反诉原告福建省金燕海洋生物科技股份有限公司负担；反诉被告负担的款项，限于本判决生效之日起五日内向本院交纳（原告淄博桑特动力设备有限公司多预交的8562元予以退回）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于泉州市中级人民法院。 审 判 长  蔡兴凤 审 判 员  林珊珊 人民陪审员  郭章南 二〇一九年十月十二日 书 记 员  钟小玲 速 录 员  郭淑兰 附：本案引用的主要法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。 第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 执行申请提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。