山东省青岛市黄岛区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁0211民初14130号 原告：奥的斯电梯（中国）有限公司，住所地天津经济技术开发区。 法定代表人：曹立志，该公司董事长。 委托代理人：韩怀诚，山东琴岛律师事务所律师。 被告：海上嘉年华（青岛）置业有限公司，住所地青岛市黄岛区。 法定代表人：景戈平，该公司总经理。 委托代理人：孙洁琼，山东首辰律师事务所律师。 委托代理人：吴李燕，山东首辰律师事务所律师。 原告奥的斯电梯（中国）有限公司与被告海上嘉年华（青岛）置业有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年7月29日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原被告委托代理人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1、请求依法判令被告支付合同款4293930元；2、请求依法判令被告支付仓储损失580000元；3、请求依法判令被告支付以4293930元为基数按年4.75%计算自2018年9月5日起至被告实际付清设备款之日止的损失（暂计算至2019年9月30日为168835元；以上共计5042765元）；4、判令被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：2013年10月31日原被告双方签订《电梯供应及安装工程承包合同协议书》，合同约定被告因建设青岛海上嘉年华酒店及会展项目向原告购买电梯54台，之后补充订购8台，共计购买电梯62台，合同总价款为人民币29286200元。合同约定分期方式付款，先预付5%的电梯设备合同款，生产前支付电梯设备合同款25%,发货前15天支付电梯设备合同款55%,验收合格后，不超过货到工地后120天支付电梯设备款的15%。安装前支付电梯安装合同款的50%,验收合格后支付剩余的50%安装款。原告按合同约定已生产了62台设备，其中31台已安装验收交付，13台已安装，因工地现场不具备验收条件未验收，17台已生产完成因未收到发货款未发运，1台已运到工地，因不具备安装条件未安装。按合同约定已达到付款条件应付设备款为25076150元，应付安装款为3063000元，总计28139150元，被告已付23845220元，尚欠合同款4293930元。17台设备已生产完成，因被告原因无法发货，造成仓储费损失58万元。被告逾期支付款项给原告造成损失，应以欠款额为基数按银行同期贷款利率计算赔付损失。 被告辩称，一、原被告之间签订的《青岛海上嘉年华酒店及会展项目电梯供应及安装独立工程合同》及补充协议约定原告为被告的酒店、会展、游乐、商业等项目供应并安装电梯，上述合同项下的电梯台数为62台，合同价款暂总计为29286200元，工程款据实结算。二、根据主合同中标通知书约定：合同签订后支付预付款5%，生产前支付设备款25%，发货前15日支付设备款55%，政府相关部门验收合格后支付剩余15%。但原告仅供应了合同项下的44台电梯，其中仅有20台经过了验收，剩余部分尚未安装，部分尚未经过验收，就上述已供应的设备，被告已支付了相应的进度款，且其供应的电梯存在诸多的质量问题，截至今日原告仍在陆续维修该项目存在质量问题，至今没有修复完好。被告已按合同约定向原告支付的合同项下相应的进度款，因上述合同尚未履行完毕，所以原告无权向被告主张剩余工程款。三、依据合同第32条约定：承包人不能达到本条32.2款的质量等级或32.4款约定的质量奖项所对应的标准和要求，则承包人向发包人支付质量违约金额为合同总价的10%（百分之十），该质量违约金额可以由承包人向发包人支付或由发包人直接从承包人任何应得的款项中扣除。上述原告应向被告支付的质量违约金为2928620元，被告有权直接从原告应得的工程款中扣除，工程款不足以抵扣的，原告应另行支付给被告。在此被告再次催告原告立即对该合同项下的工程进行维修整改，并继续履行合同后续的供货安装义务，待合同约定的付款条件成就后，被告将按照合同约定进行付款。四、根据合同法第一百四十二条规定：标的物的毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担。原告仍有18台电梯尚未交付，原告的储存行为属于其负担出卖人在交付标的物前的风险，是出卖人的法定义务，不属于原告的实际损失，且合同也无相关约定，被告不同意承担任何仓储费。综上所述，原告履行的上述合同项下的供货安装义务并未履行完毕，且存在严重质量问题，原告应及时维修整改，请求法院依法驳回原告诉讼请求！ 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。确认事实如下: 2013年10月31日原告（乙方）、被告（甲方）以及原告青岛分公司（丙方，安装方）签订《电梯供应及安装工程承包合同协议书》，合同约定被告因建设青岛海上嘉年华酒店及会展项目向原告购买电梯54台，之后被告补充订购8台，共计购买电梯62台，合同总价款为人民币29286200元。合同约定电梯设备款支付方式：合同签订后被告先预付5%的电梯设备合同款，支付前原告需向被告提供对应预付款金额的预付款保函；原告根据被告的定单进行生产，生产前被告支付电梯设备合同款25%,每次支付前原告需向被告提供该批次电梯设备合同价款的25%的预付款保函；电梯发货前15天，被告向原告支付该批次电梯设备合同价的55%；政府验收合格且取得合格证后，不超过货到工地后120天，被告支付电梯设备款的15%，同时原告向被告提供电梯设备合同总价的10%为期二年的质量保修金保函。电梯安装款支付方式：丙方技术人员进场后5天内，正式开工前，被告向丙方按安装计划分批次支付电梯安装合同总价的50%；政府验收合格且取得合格证后，被告向丙方按安装计划分批次支付电梯安装合同总价的50%，同时，丙方向被告提供电梯安装合同总价的10%为期二年的质量保修金保函。 原告按合同约定对相应设备进行了生产，其中31台已安装验收交付；另13台已于2018年5月安装完成，因工地现场不具备验收条件未验收；1台已运到工地，因不具备安装条件未安装；17台已生产完成因未收到发货款未发运。 上述31台电梯已验收合格的设备总值14077000元，安装总值2069000元，合计16146000元，该款项被告已付清；另外13台电梯已经安装完毕未验收，但是货到工地超过120天，设备总值7490200元，安装总值994000元，合计8484200元，被告已付设备款6366670元、安装款76700元，尚欠设备款1123530元、安装款917300元，合计2040830元。17台电梯已排产未发运设备价值4087000元，依照约定发货前15天需支付电梯设备合同款至85%即3473950元，该部分被告已付排产款1226100元，尚未支付55%的发运款计2247850元。另有1台货到现场未安装，设备款35000元，被告已付29750元，尚欠5250元。上述被告累计支付原告23845220元，共欠原告款项4293930元。 本院认为，原被告系买卖合同关系，双方应按合同约定切实履行，本案争议焦点在于被告是否应支付相应的款项，其中，17台电梯原告已排产未发运的设备欠款2247850元，被告已支付此批货物的排产款，原告已于2017年6月25日安排生产完毕，根据合同约定电梯发货前15天，被告应支付55%的发货款，原告于2017年8月11日向被告催告要求其于2017年8月15日前支付上述发货款才能发货，被告以前期已安装的电梯存在质量问题未解决为由至今未支付，被告抗辩拒付但未提交证据证明，故本院不予采纳，原告要求被告继续履行合同，支付该项进度款2247850元，本院予以支持；另外13台电梯原告已经安装完毕因现场不具备调试验收条件未验收，在原告提交的证据工作联系单中被告工作人员已签字确认该事实，原告提供的电梯已到工地超过120天，根据合同约定被告应支付此款项，原告主张此设备款1123530元、安装款917300元，合计2040830元，本院予以支持，被告拒付的抗辩理由未提交证据证明，本院不予采纳；庭审中原告主张的1台电梯已到现场未安装，货到工地超过120天，应付设备款35000元，庭后原告经落实向法院陈述被告此设备款已付29750元，尚欠5250元，被告应予支付。上述款项被告未支付违反合同约定，应依法承担违约责任，原告主张的逾期付款利息损失，其以主张的合同款4293930元为基数、按年利率4.75%、自最后一次电梯监督检验报告出具时间即2018年9月5日开始计算至付清之日止，本院认为，其中未交付的17台电梯的进度款原告已于2017年8月催要，另外13台电梯已于2017年5月安装完毕，因此原告主张上述利息符合约定及法律规定，本院予以支持。另外，原告主张仓储损失58万元，并未提交有证明力的证据证明，故本院不予支持。庭审中，被告认可原告所述其已付款23845220元，但不认可原告所述的已付款具体明细，被告作为付款方，有义务提交证据证明其具体的付款情况，其未提交相应的证据进行反驳，本院对其该意见不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百三十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、被告海上嘉年华（青岛）置业有限公司于本判决生效后10日内支付原告奥的斯电梯（中国）有限公司合同款4293930元； 二、被告海上嘉年华（青岛）置业有限公司于本判决生效后10日内赔偿原告奥的斯电梯（中国）有限公司损失（以4293930元为基数、按年利率4.75%、自2018年9月5日开始计算至付清之日止）； 三、驳回原告的其它诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费47099元,减半收取23549.5元，由原告承担2708.5元，由被告承担20841元；案件保全费5000元，由被告承担。 如不服本判决，应在判决书送达之日起15日内通过网上上诉（登录山东法院电子诉讼服务平台，登录地址：lsfwpt.sdcourt.gov.cn:7865），并向本院递交书面上诉状正本1份，按对方当事人的人数提出副本，同时预交上诉费，上诉于山东省青岛市中级人民法院。逾期未缴纳上诉费的，视为未上诉。 判决生效后，权利人申请强制执行的期限为2年。 审判员  熊敏 二〇一九年十月十二日 法官助理陈仁帅 书记员刘灿