新疆生产建设兵团奎屯垦区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）兵0701民初788号 原告：新疆陆路顺石油化工有限公司，住所地新疆克拉玛依市五五工业园区工业大道18号，统一社会信用代码91650200MA779FPDIG。 法定代表人：秦国强，该公司执行董事长兼总经理。 委托诉讼代理人：王新涛，新疆普创律师事务所律师。 被告：新疆拓园鼎圣建设工程有限公司，住所地新疆乌鲁木齐市经济开发区（头屯河区）祥云中街66号西城一品2号商业楼5层502室，统一社会信用代91650103572528767E。 法定代表人:周云勇，系该公司经理。 委托诉讼代理人：傅基础，男，1958年2月2日出生，汉族，公民身份号码，系新疆拓园鼎圣建设工程有限公司副经理。 委托诉讼代理人：苗园，新疆燎原律师事务所律师。 原告新疆陆路顺石油化工有限公司（以下简称陆路顺公司）与被告新疆拓园鼎圣建设工程有限公司（以下简称拓园鼎圣公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年6月10日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告陆路顺公司的委托诉讼代理人王新涛、被告拓园鼎圣公司的委托诉讼代理人傅基础、苗园到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告陆路顺公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告赔偿原告陆路顺公司损失750,000元；2、依法判令被告承担本案全部诉讼费、送达费。事实与理由：2018年3月26日，原、被告签订《新疆消防工程施工合同》，约定原告将位于第七师五五工业园厂区年产10万吨改性沥青项目（除办公2楼及生产区库房以外）的全部消防工程发包给被告，合同约定被告应当于2018年5月12日前，最晚不超过2018年5月30日完成全部消防工程，经消防部门验收合格，出具验收合格证并交付原告使用。但由于被告施工原因，致使全部消防工程至2018年9月28日才被第七师公安局消防支队评定为消防合格。被告延误验收合格及使用时间长达121天。因为被告未能依照合同约定时间完成全部消防工程并验收合格，致使原告在2018年5月30日至2018年9月28日期间不能正常使用仓储罐及仓库。为保证正常生产经营，原告只能另行向案外第三方租赁仓储库。2018年4月22日，原告与新疆路睿通公路工程技术有限公司签订《沥青仓储合同》，合同约定原告租用仓储库，期限自2018年4月22日至2018年10月31日，仓储费为750,000元。合同签订后，双方依约履行仓储合同。原告认为，被告未能依约在合同约定期限内完成工程消防验收是严重的违约行为，其违约行为致使原告不能正常使用仓储库，不得不被迫向第三方租赁仓储库用于储存沥青。由此造成的损失，应当由被告承担。为维护原告合法权益，故诉至贵院，恳请贵院依法裁决。 被告拓园鼎圣公司辩称，原告将年产10万吨改性沥青项目（除办公2楼及生产区库房以外）的全部消防工程发包给被告情况属实，施工过程中应原告要求将钢管变更为PE管，原告擅自删除部分消防设备。在2018年8月5日委托消防检测时，PE管未能通过检测，为此，双方于2018年8月28日签订补充协议，又将PE管拆除改为钢管重新施工，产生的费用双方约定共同承担。同日，原告根据消防验收最新规范又增加了新的工程量。原告的主体工程土建部分于2018年8月14日竣工。2018年8月28日原告才把建设工程竣工验收报告交给被告，被告及时申请对消防工程进行验收，该消防工程于2018年9月28日验收合格。因消防工程验收依附于主体工程竣工报告，所以，原告所称的被告延期交工的事实是不存在的。原告于2018年4月22日与新疆路睿通公路工程技术有限公司签订《沥青仓储合同》，并非在消防工程施工合同约定的交工时间之后，因此，与本案无关。综上，请求驳回原告的诉讼请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。经审理查明以下事实：2018年3月26日，原、被告签订《新疆消防工程施工合同》，约定原告将位于第七师五五工业园厂区年产10万吨改性沥青项目（除办公2楼及生产区库房以外）的全部消防工程发包给被告，合同约定被告应当于2018年5月12日前，最晚不超过2018年5月30日完成全部消防工程，经消防部门验收合格，出具验收合格证并交付原告使用，因甲方（原告）造成工程延误工期顺延同样天数。施工过程中，原告为降低消防工程施工成本，与被告协商将设计的钢管改为PE管进行施工，但未能通过检测，为此，原、被告双方于2018年8月28日签订补充协议，又将PE管拆除改为钢管重新施工，产生的费用双方约定共同承担。同时，原告根据消防验收最新规范又增加了新的工程量。原告的10万吨改性沥青项目锅炉房主体工程于2018年8月14日竣工验收，2018年8月24日，被告从原告处拿到10万吨改性沥青项目锅炉房主体工程竣工验收报告，遂申请对消防工程进行验收，该消防工程于2018年9月28日验收合格交付原告。 另查明，2018年4月22日，原告与新疆路睿通公路工程技术有限公司签订《沥青仓储合同》，合同约定原告租用仓储库，期限自2018年4月22日至2018年10月31日，仓储费为1,050,000元。 上述事实有原告提交的《新疆消防工程施工合同》一份、新疆生产建设兵团车排子垦区人民法院（2018）兵0702民初474号民事判决书一份、《沥青仓储合同》一份、新疆增值税发票一张、情况说明一份；被告提交的设计图样变更通知书一份、补充协议一份、第七师公安局消防支队建设工程消防竣工验收受理凭证一份、建设工程竣工验收报告一份、被告方的资料员与原告方资料员（冯姐）的微信聊天记录截屏一张、增加工程量费用协议一份、新疆生产建设兵团第七师中级人民法院（2019）兵07民终110号民事判决书一份及原、被告双方的陈述相互印证，予以证实。 本院认为，本案系因履行建设工程施工合同引起的纠纷，原告认为因被告延期交付消防工程，导致其与第三方签订仓储库租赁合同，支付了仓储费，给其造成损失，被告应予赔偿。涉案消防工程系附属于10万吨改性沥青项目工程的一部分，其不能独立于该项目主体工程而存在，根据消防工程竣工验收规范要求，验收消防工程须提供主体工程竣工验收报告，而10万吨改性沥青项目锅炉房主体工程于2018年8月14日才竣工验收，客观上导致涉案消防工程不可能在合同约定的时间竣工验收交付原告。涉案消防工程于2018年9月28日验收合格交付原告，确实超过了合同约定的交付时间，被告也无异议。原告与第三方签订仓储库租赁合同时，涉案消防工程正在施工中期，原告不能提供被告必然不能如期交工或者被告明确表示不能如期交工的证据，故原告与第三方签订仓储库租赁合同与本案没有必然联系。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。原告提供的证据不能证明涉案消防工程延期交工的事由可以归责于被告，并导致原告与第三方签订仓储库租赁合同，其主张缺乏事实基础和证据支持，应当承担举证不能的法律后果。被告的辩称意见有相应证据证实，理由成立，本院予以采纳。 综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定，判决如下： 驳回原告新疆陆路顺石油化工有限公司的诉讼请求。 案件受理费11,300元（已减半收取），由原告新疆陆路顺石油化工有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆生产建设兵团第七师中级人民法院。 审判员  张发新 二〇一九年十月二十一日 书记员  廖 箐 1