广东省珠海市香洲区人民法院民 事 判 决 书(2019)粤0402民初7283号原告：王彩玲，女，汉族，1968年7月2日出生，住珠海市香洲区，委托诉讼代理人：宋立元，男，1966年4月23日出生，汉族，珠海市香洲区，系原告丈夫。被告：珠海天蒂家装饰设计有限公司，住所地珠海市香洲区翠香路93号3栋三层301至399号铺，统一社会信用代码91440400MA4WPFD894。法定代表人：陈志梯。原告王彩玲诉被告珠海天蒂家装饰设计有限公司（以下简称天蒂家公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年5月13日立案后，适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告王彩玲及其委托诉讼代理人宋立元到庭参加诉讼，被告天蒂家公司经本院依法公告送达应诉材料和开庭传票，无正当理由逾期未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告王彩玲向本院提出诉讼请求：1.判令被告退还原告装修款8万元；2.判令按照合同约定条款，由被告向原告赔偿总工程款的15%的补偿费23000元；3.判令被告支付延期误工违约金1万元；4.判令被告承担本案诉讼费。事实与理由：2018年10月7日，原告王彩玲与被告珠海天蒂家装饰设计有限公司代理人袁小敏签订《住宅装饰装修工程预定合同》由该公司给王彩玲装修位于香洲区前山梅花路××号财富世家3区10栋2单元1202号房，签订该合同书的当日，原告给被告方支付定金两万元。2018年10月12日，原告王彩玲与被告方代理人徐欢漫又签订《住宅装修装饰工程施工合同》，合同约定装修工程总造价153822.41元，工程期限90个工作日。当日按合同约定的工程款支付方式和期限金额，原告王彩玲给被告第二次支付装修工程款56911.21元。2018年10月25日，被告派员进入装修进行室内水，电线路设施安装。2018年11月7日，原告王彩玲第三次支付给被告方装修工程款23073.36元。2018年12月12日原告王彩玲第四次支付给被告装修工程款43823.09元。原告共分四次支付给被告装修款143807.66元，被告于2019年1月停止装修，合同约定的装修项目现实装修状况预计完工量达到40％，其工料花费约6万元，大部分装修项目未完工。2019年2月，被告通知停止装修待后处理。综上所述，被告中途终止合同约定单方已经违约，为保护当事人的合法财产免受损失，请求法院依法判令被告退还原告装修款8万元。按照合同约定条款，由被告向原告赔偿总工程款的15％的补偿费23000元，支付延期误工违约金1万元，共计113000元。请求判被告承担本案诉讼费原告王彩玲为其诉称向本院提交如下证据：1.收据（4张）；2.住宅装饰装修工程预定合同；3.住宅装饰装修工程施工合同（2018版）；4.铂金全包套餐内容配置项目明细2018版；5.被告公司宣传单；6.全包装修产品质量保证协议；7.珠海天蒂家装饰设计有限公司停业公告；8.案涉工程的结算审批表。被告天蒂家公司未作答辩，亦未提交证据。经审理查明，2018年10月7日，原告王彩玲与被告天蒂家公司就装修位于香洲区前山梅花路××号财富世家3区10栋2单元1202号房签订《住宅装饰装修工程预定合同》，合同约定合同签订之日原告预付被告20000元作为定金，定金可冲抵应缴纳的设计费和工程费，合同第6章补充事项约定享受样板房活动，有效期壹年，选铂金套餐100㎡99800元，以998元/㎡计费。合同签订当日，原告刷卡支付定金20000元，被告向原告出具收据并注明装修定金20000元（刷卡）。2018年10月12日，原告与被告签订《住宅装饰装修工程施工合同（2018版）》主要约定如下：第一条工程概况4.工程总造价153822.41元；5.工程内容及做法包人工、辅料及部分主材的承包方式；6.工程期限90个工作日，开工日期2018年10月。第八条工程款支付方式1.本合同签订后，原告应支付首期工程款，即工程款总额的65%（包括已交定金），共计99984.57元，乙方进场施工。2.工程施工过程中，泥工完成后（墙地砖铺贴完工），原告支付第二期工程款，即工程总额的30%，计46146.72元。3.工程竣工验收合格后（涂料完工），被告提供的家具家电进场前，甲方支付第三期工程款，即工程款总额的5%，计7691.12元。第九条违约责任1.合同双方当事人中任何一方因为不履行合同约定造成合同中途中止的，违约责任方赔偿给对方总工程款的15％作为补偿；违反法律、法规及有关政策规定，给对方造成损失的均由责任方(违约方)承担，并由违约责任方赔偿给对方相应的经济损失。2.因单方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，并协商办理合同终止手续，并由违约责任方赔偿给对方相应的经济损失。第十一条管辖本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的由被告所在地人民法院管辖。《住宅装饰装修工程施工合同（2018版）》签订的当日，原告向刷卡支付首期款56911.21元，被告出具收取予以确认。2018年11月7日，原告另刷卡向被告支付装修首期款23073.36元，被告出具收取予以确认。2018年12月3日，原告再次刷卡向被告支付装修中期款43823.09元，被告出具收取予以确认。2019年2月23日，被告对外发出《停业公告》，表示自本公告张贴之日暂停营业。原告表示自2019年1月开始，被告停止对原告案涉房屋的装修工作，2019年春节之后就联系不上被告了，装修完成了水电、瓷砖，墙批了一点，吊顶吊了一部分。洗手间和厨房没有吊顶。庭审中，原告表示案涉房产现状仍然是被告装的样子，目前没有找人继续装修。原告另提交委托广东至衡鉴定造价公司对施工现状进行造价鉴定，结果显示已施工部分造价为49384.13元。本院认为，因被告天蒂家公司经本院依法传唤，无正当理由逾期未到庭参加诉讼，视为放弃自己答辩及举证、质证的权利，由此造成的不利后果，由被告自行承担，本院以原告的陈述和提交的证据作为认定本案事实的主要依据。根据原告提交的《住宅装饰装修工程预定合同》、定金支付刷卡记录及收据、《住宅装饰装修工程施工合同（2018版）》和工程款支付刷卡记录及收据、装修套餐内容明细清单等书面材料，可以认定原告王彩玲与被告天蒂家公司就案涉房屋的装修形成装饰装修合同关系。本案中，根据被告有关人员提供的定金支付刷卡记录和收据、工程款支付刷卡记录和收据及装修合同约定的款项支付进度的约定，原告已向被告支付案涉房屋装修工程款项143807.66元。按照《住宅装饰装修工程施工合同（2018版）》的约定，被告应向原告按期提供符合合同及附件装修项目明细清单中约定的装修服务和家具物品等，在装修过程中被告对外发出停业公告，且在合同约定的期限内无法按照合同的约定履行合同义务，构成根本违约。因被告未能完成案涉房屋装修工作，原告诉请要求被告退还装修款8万元，理据充分，本院予以支持。关于原告诉请要求被告赔偿补偿费和违约金的诉请。原告主张按照《住宅装饰装修工程施工合同（2018版）》第九条第1点关于违约责任“合同双方当事人中任何一方因为不履行合同约定造成合同中途中止的，违约责任方赔偿给对方总工程款的15％作为补偿；违反法律、法规及有关政策规定，给对方造成损失的均由责任方(违约方)承担，并由违约责任方赔偿给对方相应的经济损失”的约定，要求被告支付补偿金。本院认为案涉装修施工合同约定总工程款为153822.4元，原告要求被告支付总工程款的15%的补偿费23000元，符合合同的约定，本院予以支持。关于原告诉请要求支付延期误工违约金10000元，根据合同第九条第2点的约定“因单方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，并协商办理合同终止手续，并由违约责任方赔偿给对方相应的经济损失”。合同违约金是对违约方的规制，也是对守约方损失的补偿和填平，双方签订的合同在第九条第1点和第2点既约定违约补偿又约定经济损失赔偿，上述约定系当事人意思自治，合法有效。综合考虑原告在本案中支付工程款、已获得的补偿及因被告原因造成的工期延误等情况，本院酌定被告应向原告支付延期误工违约金8000元。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零八条、第一百一十三条第一款、第一百一十四条第一款和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告珠海天蒂家装饰设计有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内退还原告王彩玲装修款80000元；二、被告珠海天蒂家装饰设计有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告王彩玲赔偿补偿费23000元；三、被告珠海天蒂家装饰设计有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告王彩玲支付延期误工违约金8000元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2560元，由原告王彩玲负担40元，由被告珠海天蒂家装饰设计有限公司负担2520元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省珠海市中级人民法院。审 判 长  吴 杰审 判 员  刘晓亮人民陪审员  范清华二〇一九年十月二十九日书 记 员  张海安何倩