北京市顺义区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0113民初10072号原告：上海欧工实业有限公司，住所地上海市奉贤区青村镇钱桥文化路23号E-45。法定代表人：张菀，总经理。委托诉讼代理人：王昭智，北京京都（上海）律师事务所律师。被告：四川桑瑞思环境技术工程有限公司，住所地成都市高新区科园南二路二号。法定代表人：李志，总经理。被告：依米康科技集团股份有限公司，住所地成都市高新区科园南二路二号。法定代表人：张菀，总经理。二被告共同委托诉讼代理人：王伟，四川度每文律师事务所律师。二被告共同委托诉讼代理人：王林军，四川度每文律师事务所律师。原告上海欧工实业有限公司（以下简称欧工公司）诉被告四川桑瑞思环境技术工程有限公司（以下简称桑瑞思公司）、依米康科技集团股份有限公司（以下简称依米康公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告欧工公司委托诉讼代理人王昭智、被告桑瑞思公司、依米康公司共同委托诉讼代理人王林军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告欧工公司向本院提出诉讼请求：1.判令桑瑞思公司、依米康公司支付欧工公司剩余款项人民币296760元及相应利息（按月利率2%，从2018年3月16日起至实际支付之日止计算。2.诉讼费、保全费、诉讼保全保险费2000元由桑瑞思公司、依米康公司承担。事实与理由：2017年9月1日，欧工公司与桑瑞思公司签订项目名为“北京斐瑞康天竺IDC机房项目”的建设施工合同，约定合同金额人民币593520元及合同款项以预付50%加验收50%方式完成支付。上述协议签署后，桑瑞思公司支付人民币296760元。随后欧工公司根据合同约定履行义务并最终完成涉案项目，且经桑瑞思公司验收完毕并出具竣工验收表。但经欧工公司多次催促，桑瑞思公司始终拒不支付剩余款项共计人民币296760元。桑瑞思公司是依米康公司的全资子公司，属于一人有限公司。而两家公司注册地址、法定代表人、官网网址和联系电话均相同，且合同实际履行也是依米康公司的人负责。故根据《中华人民共和国公司法》第六十三条：“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”的规定，依米康公司应对上述债务承担连带责任。综上，桑瑞思公司、依米康公司拒不支付剩余款项，给欧工公司造成重大经济损失，为维护自身利益，欧工公司特向法院提出上述请求，呈请依法判如所请。被告桑瑞思公司辩称：欧工公司的请求无法律及事实依据。欧工公司请求款项未达到付款条件。其请求款项金额不正确，应扣除原告延期完工违约金49270.46元，根据合同14条约定，工程应于2017年9月30日完工，实际完工日期是2018年3月15日，故延误工期166天。违约金根据166天*日万分之五*593520元计算。欧工公司请求的利息无相关合同约定。被告依米康公司辩称：依米康公司不是适格主体。依米康公司与桑瑞思公司是财务独立的公司。欧工公司是与桑瑞思公司签订的合同，根据合同相对性原则，依米康公司不是适格被告主体。本院经审理认定事实如下：2017年9月1日，甲方桑瑞思公司与乙方欧工公司就北京斐瑞康天竺IDC机房项目工程签订施工合同。双方约定工程价款：包干价，593520元。承包方式：人工带辅料及约定部分主材设备。作业期限：开工日期：2017年9月1日（以甲方通知为准），完工日期：2017年9月30日，总日历工期：30天。工期延误，非乙方原因影响工期，业主确认同意顺延工期的，予以顺延。乙方原因造成工期延误，每延误一天承担结算总价的0.5‰的违约金，并承担因此给甲方造成的经济损失。质量保修金：预留结算总额5%的质量保修金。保修期为验收合格后24个月，保修期间乙方必须在接到修理通知书起1日内派人修理，否则甲方安排其它人员进行维修，费用从保修金内支付，不足部分由乙方在收到甲方通知之日起5日内支付。保修期满后按业主退还保修金的比例，在业主支付后10日内将余额支付给乙方。工程款支付：预付款支付：合同签订后7个工作日内支付乙方至合同总价款的50%：￥296760元；工程竣工款：工程验收后7个工作日内，甲方支付乙方工程款至合同总金额的45%，￥267084元；质保金：工程验收后12个月，乙方提供售后服务承诺书和质量承诺函（需加盖上海欧工实业有限公司的公章）代替质保金，承诺函有效期再12个月；甲方支付剩余5%的质保金。承诺函随发票一并寄给甲方。2018年3月15日，桑瑞思公司于单位工程竣工验收表盖章并明确验收意见为合格。该表内容包括：致桑瑞思公司（总包单位），我方已按合同要求完成了北京斐瑞康天竺IDC机房项目合同内的施工范围（合同金额593250元），经自检合格，现将有关资料上报请予以审核。施工单位欧工公司，2018年3月。桑瑞思公司已给付欧工公司工程款296760元。桑瑞思公司系依米康公司的全资子公司。欧工公司提起诉前财产保全，申请就桑瑞思公司名下财产296760元进行财产保全。欧工公司为该财产保全交纳保全保险费2000元。上述事实有双方当事人陈述、施工合同、发票、单位竣工验收表等证据在案佐证。本院认为：欧工公司与桑瑞思公司签订的施工合同系双方当事人真实意思表示，不违反法律及行政法规的强制性规定，双方均应依约履行合同。桑瑞思公司于2018年3月15日，就诉争工程确认竣工验收合格，并确认了工程款为593250元。则桑瑞思公司应依约给付欧工公司至合同总额95%的工程款563587.5元。扣除桑瑞思公司已付欧工公司的工程款296760元，则桑瑞思公司还应给付欧工公司工程款266827.5元。因桑瑞斯公司未及时给付，应给付欧工公司利息。但欧工公司主张的利息标准过高，本院依法予以调整。桑瑞思公司未就其主张提交证据，就其答辩意见，本院不予支持。就欧工公司要求桑瑞思公司给付保全保险费的诉讼请求，于法无据，本院不予支持。《中华人民共和国公司法》第六十三条：“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”桑瑞思公司是依米康公司的全资子公司。现依米康公司未提交证据证明其财产独立于桑瑞思公司。故依米康公司对诉争工程款应承担连带给付责任。依米康公司答辩意见于法无据，本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、《中华人民共和国公司法》第六十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，判决如下：一、被告四川桑瑞思环境技术工程有限公司于本判决生效之日起七日内给付原告上海欧工实业有限公司工程款二十六万六千八百二十七元五角及该款利息（自二〇一八年三月十六日起，至实际给付之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；被告依米康科技集团股份有限公司承担连带给付责任；二、驳回原告上海欧工实业有限公司的其他诉讼请求。如果被告四川桑瑞思环境技术工程有限公司、被告依米康科技集团股份有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费五千七百五十一元，由原告上海欧工实业有限公司负担四百四十九元（已交纳），由被告四川桑瑞思环境技术工程有限公司负担五千三百零二元，于本判决生效之日起七日内交纳。保全费二千零四元，由原告上海欧工实业有限公司负担一百四十九元（已交纳），由被告四川桑瑞思环境技术工程有限公司负担一千八百五十五元，于本判决生效之日起七日内交纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第三中级人民法院。上诉期满后七日内仍未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。审 判 长  王竞隆人民陪审员  穆希超人民陪审员  王晓琳二〇一九年十月三十一日书 记 员  常 怡