灯塔市人民法院民 事 判 决 书（2019）辽1081民初2681号原告：灯塔市圣启房地产开发有限公司，住所地灯塔市紫金城三期11-1号楼6号门市，统一社会信用代码：91211022MA0UNNA22G。法定代表人：单启，男，1987年1月26日出生，汉族，现住灯塔市，系董事长。委托诉讼代理人：张绍林，系辽宁德泰律师事务所律师。被告：沈阳泓霖景观规划设计有限公司，住所地沈阳市浑南区世纪新城20号楼3楼301室，统一社会信用代码：91210102MAOP4XCE2Y。法定代表人：刘远洋，男，1978年9月20日出生，汉族，现在沈阳市沈北新区，系总经理。原告灯塔市圣启房地产开发有限公司与被告沈阳泓霖景观规划设计有限公司承揽合同纠纷一案，本院受理立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告灯塔市圣启房地产开发有限公司的委托代理人张绍林，被告沈阳泓霖景观规划设计有限公司的法定代表人刘远洋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、判令解除原、被告于2018年4月20日签订的辽阳灯塔市澜轩世纪园区景观设计项目《景观设计合同》;2、判令被告返还原告已收取的设计费142，500元,并支付原告设计费总金额150，000元10%的违约金15，000元；3、法院案件受理费由被告全部承担。事实与理由：原、被告于2018年4月20日签订了辽阳灯塔市澜轩世纪园区景观设计项目《景观设计合同》,根据合同约定,被告应当于20个工作日内即2018年5月13日前完成并向原告提交景观方案初步设计,于30个工作日内即2018年6月24日前完成并向原告提交深化设计成果,于30个工作日即2018年8月5日前完成并向原告提交设计说明、软景部分、水电部分设计成果,原告在收到设计成果后一日内向被告出具书面确认文件,设计费金额为150，000元。合同签订后,在被告尚未向原告提交符合合同约定的设计成果并经原告书面确认的情况下,被告以公司急用钱为由要求原告先支付其设计费,原告先后于2018年4月26日支付被告设计费30，000元、于2018年7月17日支付被告设计费60，000元、于2019年4月15日支付被告设计费52，500元,合计支付其设计费142，500元。但被告至今没有按照合同上述约定的期限向原告提交符合合同约定,并经原告书面确认的设计成果。原告数次催促被告提交符合合同约定的设计成果,但被告以种种理由相推诿,对原告的催促不予理会,原告于2019年6月4日再次通过顺丰快递,以书面形式通知被告在收到通知书之日起五日内向原告提交符合合同约定的全部设计成果及相关图纸,否则原告将解除《景观设计合同》,但被告于2019年6月9日收到催促通知书后,仍然不予理会,至今没有向原告提交符合合同约定的设计成果。无奈,原告于2019年6月19日向被告发出了解除合同通知书,通知被告解除双方签订的景观设计合同。原告认为,被告不履行合同义务的行为,使得原告无法实现合同目的,被告已构成根本违约,原告有权解除合同,并要求被告返还收取的设计费及承担合同约定的合同价款总额10%的违约金。根据合同约定,发生争议应向项目所在地人民法院提起诉讼。被告辩称：一、被答辩人诉称答辩人在合同签订后,在被告尚未向原告提交符合合同约定的设计成果并经原告书面确认的情况下,被告以公司急用钱为由,要求原告先支付其设计费的情况,确系捏造。事实是:答辩人在2018年1月30日,在灯塔与被答辩人见面,商讨辽阳灯塔市澜轩世纪园区景观委托设计事宜。之后,答辩人开始安排设计小组进行该园区景观规划设计,从前期平面规划方案设计,到后期电脑3D模型制作设计,再到效果图渲染、后期处理,历时一个月,直到2018年3月1日,才完成方案的初步设计,并且在2018年3月1日,应被答辩人要求,找了沈阳晶智沙盘模型公司在灯塔一起见面谈的设计方案,并且在汇报之后,被答辩人要求拷贝答辩人的方案电子文件,碍于情面,答辩人给被答辩人拷贝了设计方案的电子文件。之后被答辩人一直没有消息,再此期间,答辩人了解到:被答辩人要求晶智模型公司按照拷贝的方案电子文件进行辽阳灯塔市澜轩世纪园区景观沙盘模型制作。在2018年3月6日,答辩人再次与被答辩人微信沟通,是否需要继续保留设计团队继续设计下去,被答辩人没有回复。2018年3月26日,答辩人与被答辩人约时间见面。2018年4月16日,双方在沈阳的答辩人公司见面,商谈合同事宜,主要讨论合同价格问题,在答辩人给被答辩人做出了极大的优惠之后,被答辩人满意离开。2018年4月20日,被答辩人邀请答辩人到灯塔谈合同,答辩人应邀前去,与被答辩人签订辽阳灯塔市澜轩世纪园区景观设计合同。答辩人已经完成景观方案的初步设计阶段工作,并且已经得到被答辩人的认可,答辩人要求被答辩人按照合同要求,支付第一笔设计费,被答辩人欣然同意。并且当天,被答辩人要求答辩人给全体公司汇报景观设计方案,答辩人同意后,在被答辩人公司三楼会议室,给他们全体员工进行了景观方案汇报,并得到一直好评,关于未来的景观效果,大家还进行了沟通交流。这就是事实,答辩人在与被答辩人签订合同之前就开展了设计工作,并且先交付了设计文件,帮助被答辩人制作了沙盘模型,而后才签订的合同的,还给被答辩人公司全体人员进行了公开汇报,也得到一致的认可。因为答辩人的方案设计比较新颖,被答辩人公司全体员工一致好评,才答应给答辩人支付第一笔设计费。根本不存在,答辩人因为公司急用钱,未交付设计成果,而要求被答辩人支付设计费的情况,纯属无稽之谈!二、被答辩人诉称2018年7月17日支付的设计费,至今答辩人没有按照合同上述约定的期限,向原告提交符合合同约定并经被答辩人书面确认的设计成果,被答辩人数次催促答辩人提交符合合同约定的设计成果,但答辩人以种种理由相推诿,对被答辩人的催促不予理会。针对这一内容,事实如下：2018年4月20日,双方签订合同后,答辩人开始安排设计小组开展方案深化设计工作,并于2018年4月25日,去沙盘公司检查景观沙盘制作情况。2018年4月27日,答辩人给被答辩人发送方案设计的主题思想文件。2018年6月7日,答辩人完成景观方案的深化设计工作,并且把工作进展照片发给被答辩人,并且双方约定2018年6月8日见面,观看深化设计方案。2018年6月8日,下午,答辩人带着打印出来的深化设计效果图8张,都是A2展板效果图到达灯塔被答辩人公司,进行汇报,汇报后,展板效果图给被答辩人留下,并且悬挂于售楼处一楼墙上。因总体效果图颜色与建筑颜色有偏差,答辩人答应回去重新调整效果图。两天后,答辩人带着调整好的效果图送达灯塔被答辩人公司,并且,临走时,被答辩人说:刘哥,这点事,不用来回跑。答辩人说:应该的,可以尽快把效果图替换一下,好销售啊!6月8日晚上9:32,答辩人给被答辩人的销售经理:关经理邮箱发送了全部的调整好的深化方案效果图。至此,方案深化设计工作全部完成,并且被答辩人方的售楼处墙上悬挂深化设计效果图,对此很满意。2018年6月4日,被答辩人及销售经理在微信上采用答辩人设计方案效果图进行广泛推广销售广告。2018年6月13日,答辩人把设计好的四个喷泉雕塑发给被答辩人,因为被答辩人要找生产厂家咨询价格。2018年7月5日,答辩人咨询被答辩人销售怎么样?并且告诉被答辩人,施工图在设计中,因为公司季度绩效考核,需要给设计师结算费用,因此需要被答辩人支付深化设计费。被答辩人回复:销售不错,设计费需要打过去多少?答辩人说:那就好,有几个效果图,我重新制作一遍,已经给销售关经理了,替换一下原来的效果图。现在应该支付第二笔深化设计费。被答辩人说:我已经给你拿多少了,我都记不住。答辫人说:第一笔打过来3万。被答辩人说:我这次呢?答辩人说:第一次应该支付45000元,但是只支付了3万,第二笔应该支付45000元,加上第一次剩余的15000元,应该是6万。被答辩人说:哪天有时间来?还是打款?答辩人说:您直接让财务往我对公账户打就行,我好给大家结算。并且把发票给您财务快递过去。2018年7月8日,答辩人再次咨询被答辩人支付第二笔设计费的事情,被答辩人说:不好意思,我前两天感冒没去公司。7月13日,答辩人肾结石住院治疗,当晚8:47答辩人再次咨询被答辩人支付第二笔设计费的事情,被答辩人说:周一办,如果周一没办,你就中午告诉我一声。于是7月17日,被答辩人才支付第二笔设计费。2018年12月2日,答辩人应被答辩人邀请,去施工现场指导冬季土方施工。挖走建筑垃圾土,按照设计方案,进行道路放线,然后挖道路基础,答辩人说应该用碎石做道路基础,被答辩人方人员坚持用建筑垃圾回填道路基础,说这样省钱。双方争执不下,答辩人给单启打电话,说明此事,单启说:刘哥,你尽量控制外运土方,能用就凑合用。2018年12月10日,答辩人从营口赶回灯塔工地,因为关门动作过大,导致被答辩人多人围合殴打答辩人5分多钟。答辩人于当日下午回到沈阳,给被答辩人下发《解除合同通知书》详细说明了,解除的原因。并且通过快递发送给被答辩人。同时也在微信发送给单启。12月11日,被答辩人单启与答辩人通电话,被答辩人给答辩人道歉,希望有时间再开会聊聊。12月22日,答辩人从吉林回沈阳,与被答辩人约23日,灯塔工地见面。23日,答辩人到达灯塔澜轩世纪园区工地,被答辩人打人的几个人向答辩人赔礼道歉,答辩人看在单启面子上,给被答辩人把剩余的施工图出完。2019年3月19日,被答辩人单启要求答辩人:刘总,麻烦你把石像的图还有尺寸给我再发一遍,换个手机都没有了。答辩人给发送了。被答辩人说:我姐夫去天津买车,正好我过来看看。(是去河北曲阳看石材雕塑)到了以后再联系,得出意见啊。当天上午9:18,答辩人给被答辩人发送了景观工程预算表,被答辩人问:你这个预算里面包括我们基础?答辩人:包括,是综合单价。3月24日,答辩人给被答辩人收集了很多苗木报价单,发送给被答辩人。3月28日,被答辩人问答辩人:近期是不是看不了样?都没绿呢吧?答辩人说:苗圃的比较好成活,山上不好成活。现在是买树的高峰季节。被答辩人:等他们回来就开始看。3月31日,被答辩人请答辩人看看曲阳制作的雕塑效果,答辩人做出调整意见。被答辫人:好嘞,我跟那边说一声。4月1日,被答辩人说:五一能种树,现在种怕出问题。答辩人:在不影响中央景观带情况下,可以种植。4月13日,答辩人告诉被答辩人:昨天去现场了,明天再去现场把总体道路图给现场,好施工道路基础,施工图陆续也快完成了。下周二周三就能完成。还麻烦您把施工图的设计费支付一下。谢谢。同时,答辩人把电脑里完成的施工图拍照片发给被答辩人。被答辩人:刘哥,说话老这么客气呢,正常拨款正常做啊,你不说你明天或后天来吗,你来的时候把发票带过来,直接把钱拿走好不好,你还来回那么打啥啊。答辩人:得公对公,要不然,钱没到账,税务局都查啊。被答辩人:对,我把这环节忘了,得公对公,行行,那就明天周天,后天周一吧,周一,我让财务把这事办了。答辩人:感谢,周一,我财务把发票开了,快递过去,或者周二周三去的时候直接把施工图一起都带过去。被答辩人:你就周二周三一起都带过来得了,于是4月15日,被答辩人支付了施工图设计费。4月17日上午8:53,答辩人带着施工图8套送达被答辩人工地办公室,被答辩人工作人员见到图纸。然后答辩人又到售楼处三楼给财务送达发票,财务收到发票。并且告知被答辩人单启,被答辩人:行,可以,还什么时候来?答辩人:过几天吧,大哥说,先把道路基础做完之后,再开始园林施工。被答辩人:好的。5月3日,答辩人早上7点到达现场,发现没有进土车往现场送土,昨天答辩人和被答辩人员约好今天进土,结果今天进不来土,就告知被答辩人,这个情况,严重耽误答辩人的时间。并且告知被答辩人,主体施工靠你们自己,不是靠我,我是来指导的。被答辩人:你说的对,可能他们不理解,感情好,也不能可一个企业折腾你啊。接下来,答辩人又把现场施工指导发现的问题都对被答辩人进行告知。到此,答辩人完全是在施工图完成并且送达给被答辩人的情况下,要求支付的设计费,并没有出现推诿交付设计成果的情况。三、2019年5月6日,答辩人一早8点左右到达灯塔现场,被答辩人员出言不逊,因为答辩人没有接电话、没早点到现场,而破口大骂答辩人:你他妈的是不是活人给你惯的?你信不信,今天不让你走出现场?赶紧给我干活!答辩人:你说话文明点,我开车电话没接收到,对不起,我不能给你们指导了!在此情况下,答辩人无奈报警110,大概10分钟左右,110民警赶到现场,答辩人来到现场大门口,见到民警,告知被限制离开现场,并且对我进行辱骂。于是110调查情况,在110在场情况下,被答辩人依旧对答辩人谩骂导致答辩人因受被答辩人辱骂而心跳加速,产生心慌、迷糊等症状,要求110带自己去医院就医。在出现场门口,发现答辩人的汽车被人用钢丝绳绑在电线杆上,无法开走,于是110民警找来被答辩人协调打开的钢丝绳,带领答辩人去灯塔中心医院就医。有相关医院出具的当天检查报告,要求答辩人住院治疗。几天后,答辩人正在沈阳医院治疗,被答辩人弟弟给答辩人打电话:要求你还继续来现场指导施工,否则我们将起诉你。答辩人:随便。至此,双方再无往来。答辩人从开始到最后,没有做出任何违约违背合同的事情,都是积极配合被答辩人开展设计工作以及现场施工指导工作,哪怕是在18年12月份,被答辩人集体殴打答辩人的事情发生后,答辩人都没有要求进行赔偿，而是帮着继续出了施工图以及现场帮着指导,希望贵法庭依法弘扬正义,主持正气,对其无理要求给予驳回,并裁定被答辩人因为违法殴打、谩骂、非法扣押答辩人,导致合同无法履行而终止,被答辩人支付答辩人合同违约金,即合同额的10%,15000元整,被答辩人给答辩人做出道歉认错。希望贵法庭作出公正判决。经审理查明，原告为甲方，被告为乙方于2018年4月20日签订了辽阳灯塔市澜轩世纪园区景观设计项目《景观设计合同》,根据合同约定,设计费总额为150，000元。分3阶段支付：1阶段景观方案初步设计，设计费45,000元，乙方完成方案后，甲方支付；阶段景观方案深化设计，设计费45,000元，乙方完成方案后，甲方支付。2阶段施工设计图，设计费52，500元，乙方完成施工图设计，甲方支付。3阶段技术指导保证金7500元，乙方配合甲方完成施工，提供重要施工节点的技术指导。1阶段已履行完毕，甲方已支付乙方1,2阶段的设计费，共计142，500元。在2阶段施工图设计履行过程中，因设计图纸与现场尺寸不符，经原告催促修改，指导施工，被告未予理会后，原告于2019年6月4日通过顺丰快递,以书面形式通知被告在收到通知书之日起五日内向原告提交符合合同约定的全部设计成果及相关图纸,否则原告将解除《景观设计合同》。被告于2019年6月9日收到催促通知书后,未予回复。《景观设计合同》第十二条违约责任12.3约定：乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充,由于乙方设计错误给甲方造成工程质量事故及损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收损失部分的设计费,并赔偿甲方实际直接经济损失,最高金额不超过合同总价。以上事实有当事人陈述、《景观设计合同》、中国建设银行单位客户专用回单、EMS查询记录、现场施工图纸，微信聊天记录等证据在卷作证，并经当庭质证，可以确认。本院认为，原、被告达成的承揽合同系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规强制性规定，应为合法有效，双方均应按约定履行义务。原告按约定向被告支付了景观方案初步设计、景观方案深化设计、施工图设计设计费共计142,500元，被告完成了景观方案初步设计、景观方案深化设计，但因施工图设计尺寸与现场尺寸不符，经原告催促修改和指导施工无果后，原告于2019年6月4日向被告发出解除景观设计合同通知书，被告收到解除合同通知书后，未予回复，也未对施工设计图进行更正和修改，也未对施工进行指导，应视为同意解除合同。施工图设计，被告并未完成，施工图设计费，被告应当返还。原告主张被告赔偿违约金。根据《景观设计合同》第十二条违约责任12.3约定：乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充,由于乙方设计错误给甲方造成工程质量事故及损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收损失部分的设计费,并赔偿甲方实际直接经济损失,最高金额不超过合同总价。因原告未能提供其经济损失的证据，本院不予支持，可另行起诉。被告主张原告给付违约金，因其并未提起反诉，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、九十四条，九十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、解除原告灯塔市圣启房地产开发有限公司与被告沈阳泓霖景观规划设计有限公司于2018年4月20日签订的《辽阳灯塔市澜轩世纪园区景观设计项目景观设计合同》；二、被告沈阳泓霖景观规划设计有限公司于本判决生效后十日内返还原告灯塔市圣启房地产开发有限公司施工图设计费52，500元；三、驳回原告灯塔市圣启房地产开发有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3，450元，由原告负担2,338元，由被告负担1，112。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省辽阳市中级人民法院。审 判 员  李晓波审 判 员  王 伟人民陪审员  魏庆辰二〇一九年十月十八日书 记 员  吴易明附：本案所适用的法律、法规及司法解释《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。