重庆市开州区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）渝0154民初6438号 原告：重庆悦力建筑工程有限公司，住所地重庆市北部新区栖霞路18号21幢7-15.7-16.7-17，统一社会信用代码915000000756584486。 法定代表人：周小林，系公司总经理。 委托诉讼代理人：**，重庆弘全律师事务所律师，系特别授权。 委托诉讼代理人：周敏，重庆弘全律师事务所律师，系特别授权。 被告：重庆亿丰置业有限公司，住所地重庆市开州区云枫街道开州大道西169号，统一社会信用代码915002343217618398。 法定代表人：张风良，系公司执行董事。 委托诉讼代理人：周建三，重庆四方律师事务所律师，系特别授权。 原告重庆悦力建筑工程有限公司（以下简称“悦力公司”）与被告重庆亿丰置业有限公司（以下简称“亿丰公司”）建设工程合同纠纷一案，本院于2019年7月29日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告悦力公司的委托诉讼代理人**，被告亿丰公司的委托诉讼代理人周建三到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告悦力公司向本院提出诉讼请求：1、判决被告立即支付工程款1291818.55元；2、要求被告支付违约金1194545.70元；3、本案诉讼费由被告承担。庭审中，原告增加诉讼请求：要求被告承担保全费（5000元）、担保费（920元）。事实和理由：原、被告于2018年8月23日签订《亿丰·开州国际商贸城（AB区及G1#高压供配电）工程承包合同》，约定工程总造价包干为930000元，同时约定了工程款的支付方式。同日，双方签订《亿丰·开州国际商贸城（AB区及G1#低压供配电）工程承包合同》，约定工程总造价包干为3051819元，并约定了工程款的支付方式。上述两份合同均约定了双方的违约责任。原告已按照约定履行了自己的义务，向被告提交了完整的竣工结算资料。工程款审计金额为3981819元，被告已支付原告2490909.5元，减去质保金199090.95元，欠付工程款1291818.55元。按照合同约定，被告应当支付原告合同总造价的95%，现被告没有按时支付，经原告多次催收无果。被告属恶意违约，双方约定的违约金原告自愿按照总工程的30%计算。因被告不按时履行义务，原告方主张的诉讼费、保全费、担保费是诉讼产生的损失，应由被告承担。 被告亿丰公司辩称，涉案工程通过的总造价和支付情况没有异议。涉案合同实际施工人是邓喻，是借用原告方的资质，系挂靠行为。原告并没有向被告提交完整的施工结算资料。原告方在施工中部分项目至今没有完成，存在违约行为，合同约定是在2018年10月10日前交付，但原告并未在约定期限内交付，给被告造成了严重的经济损失。原告主张的违约金太高，应当予以调整，只能按照年利率6%计算。被告方不存在违约行为，原告至今未完成涉案工程，具体表现：1、低压进线屏无计量，数量差四；2、动力柜，无楼层分开关，数量差九；3、低压电缆头无热缩头，数量差七十四；4、分电箱（表箱）零线柱与附耳接触面不够，数量差二十五；5、低压出线屏无终端标识；6、高低压桥架无标识无箭头方向；7、桥架、电缆进出口无封堵，故原告的诉请没有达到结算条件。 本院经审理认定事实如下：2018年8月23日，原告悦力公司（乙方）与被告亿丰公司（甲方）签订《高压供配电工程承包合同》及《低压供配电工程承包合同》，两份合同分别约定甲方将亿丰·开州国际商贸城（AB区及G1#高压供配电）工程及亿丰·开州国际商贸城（AB区及G1#低压供配电）工程承包给乙方施工，上述两份合同第二条工期均约定：“总工期：开工日期即签订合同之日算起，该项工程必须在2018年10月10日前送电并交付甲方使用”。《高压供配电工程承包合同》第三条工程造价及计价原则约定：“本工程采用含税总造价包干为：930000.00元，大写：玖拾叁万元整…，除有重大设计变更增减以外均不作调整”。《低压供配电工程承包合同》第三条工程造价及计价原则约定：“本工程采用含税总造价包干为：3051819.00元，大写：叁佰零伍万壹仟捌佰壹拾玖元整…除有重大设计变更增减以外均不作调整”。上述两份合同第五条工程款支付均约定：“乙方在每次领取工程款前，乙方应向甲方出具经甲方确认且合法有效应付价款总额的增值税专用发票，先票后款。付款方式为：1、乙方采购的主要材料及设备进场，通过甲方验收后于5个工作日内支付其合同价款的50%；安装、调试完毕、通电后（必须在2018年10月10日前），甲方在5个工作日内支付合同总价款累计至80%；2、乙方在提交完整的竣工结算资料之后，经双方办理完善结算手续后甲方在7个工作日内支付工程款累计至95%，余款5%为工程质保金，安装质保期二年，设备质保期一年；3、保修期满经甲方或甲方委托的物管公司验收合格，签字确认后10日内付清余款，质保金不计息”。上述两份合同第十二条违约责任均约定：“…3、甲方应按合同约定支付工程款，每延误一天，甲方向施工方支付10000元违约金”。上述两份合同尾部甲、乙两公司均加盖公章。 合同签订后，被告亿丰公司委托了重庆路华瑞刚工程造价咨询事务所对原告悦力公司承建的“亿丰开州国际商贸城-AB区及G1#楼高低压供配电工程”工程造价进行审核。2018年9月2日，审计单位及原、被告三方编制了《工程结（决）算审计定案表》，该表载明了送审造价为4147444.58元，审定造价为3981819.00元，三方均加盖各自公章。 2018年9月8日，被告亿丰公司向原告悦力公司出具一份《工程开工令》，内容为：“你单位承建的亿丰·开州国际商贸城（二期）A2-A5、B1-B4及G1楼的高低压供电工程，已具备开工条件，现签发《工程开工令》，你单位可从即日起，按施工计划安排进场施工，工位为：48日历天，特此通知。本开工令确定实际开工日期为：2018年9月9日”，该开工令底部建设单位处加盖了被告亿丰公司的公章。 2018年10月23日，原告悦力公司（乙方）与被告亿丰公司（甲方）就涉案工程签订了《重庆亿丰置业有限公司用电增容工程竣工验收签证单》，内容为：“甲方委托乙方实施的重庆亿丰置业有限公司用电增容工根据合同和设计要求，乙方已完成所有设备安装、调试并自检合格，现通过甲方及入网单位综合验收合格。乙方现将该工程安装设备交付给甲方使用。本签证单一式两份，建设单位、施工单位各一份。移交时间：2018年10月23日”，该签证单由原、被告加盖各自公章。 另查明：1、被告亿丰公司就涉案工程支付了工程款2490909.50元；2、原告曾通过律师事务所向被告发出《律师函》，该函载明：“建议贵司在收到本律师函后立即支付尚欠工程款；否则，贵司将面临承担合同的违约责任等不必要的损失”；3、原告因本案申请了诉中财产保全，向本院预交财产保全费5000元，向中国大地财产保险股份有限公司支付保全担保费（保险服务费）924元。 上述事实，有《高压供配电工程承包合同》、《低压供配电工程承包合同》，《工程结（决）算审计定案表》，《工程开工令》，《重庆亿丰置业有限公司用电增容工程竣工验收签证单》，《律师函》，保全情况告知书，中国大地财产保险股份有限公司诉讼财产保全责任保险（2016版）保险单及发票以及原、被告的陈述等证据在卷予以佐证，经庭审质证，本院予以确认。 本院认为，原、被告于2018年8月23日签订的《高压供配电工程承包合同》及《低压供配电工程承包合同》，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，且涉案工程已通过被告亿丰公司及入网单位综合验收合格，应是合法、有效的，双方当事人应当按照合同约定履行各自的义务。对于被告亿丰公司辩称的涉案工程实际施工人为邓喻，与原告存在挂靠关系，但其并未举示出相应证据加以证明，对此，本院不予采信。 对于工程款的认定问题，原、被告签订的上述两份合同均约定了总包干价款，除有重大设计变更增减以外均不作调整，涉案工程两份合同总价为3981819元，且被告亿丰公司在签订前述合同后亦对涉案工程造价委托专业机构进行审定，最终审定造价亦为3981819元，原、被告双方均在结算审计定案表中盖章加以确认，再则庭审中被告对工程款的总造价亦无异议，故本院依法确认涉案工程总造价为3981819元。本案中，被告已支付工程款2490909.50元，摒除尚未达到支付条件的质保金199090.95元（3981819元×5%=199090.95元），被告亿丰公司尚欠原告工程款1291818.55元。现原、被告就涉案工程于2018年10月23日办理了竣工验收签证，原告悦力公司已将涉案工程竣工结算资料交于被告，达到了合同约定的支付条件。庭审中，被告虽辩称原告未提交完整的结算资料，但未提交任何证据予以佐证；被告还辩称部分项目至今未施工完成，但其提交的隐患排查表上面并无排查人的签字，也未加盖原告的公章或其工作人员签字确认，本院不予认可；被告还认为原告未在合同约定工期内完工存在违约行为，但根据被告出具的开工令确定的开工日期（2018年9月9日）至双方签订竣工验收签证单的日期（2018年10月23日）可以看出，原告在合同约定的工期内完成了涉案工程，并通过了被告亿丰公司及入网单位的综合验收，且合格，原告也将涉案工程交付给被告亿丰公司使用，故对于被告辩称的上述事实，本院不予采信。被告逾期支付工程款，已构成违约，应按合同约定支付尚欠的工程款1291818.55元，并支付违约金。 对于原告主张的要求被告亿丰公司支付违约金1194545.7元的诉讼请求，被告辩称违约金过高，应予以调整。本案中，涉案合同第十二条违约责任均约定：“…3、甲方应按合同约定支付工程款，每延误一天，甲方向施工方支付10000元违约金”，庭审中，原告自愿将违约金标准定为合同价款的30%即1194545.7元。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款规定：“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少”，本院认为违约金的性质以补偿性为主，兼具惩罚性。本案中，原告并未提交证据证明因被告逾期付款给其造成的具体损失，其主张的违约金额确实偏高，结合被告下欠原告工程款的金额以及原告曾通过律师事务所向被告发出过《律师函》，且明确要求被告在收到该函后立即支付尚欠工程款，否则，将面临承担合同的违约责任等不必要的损失等因素，本院对此依法予以调整，酌情支持违约金200000元。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百一十四条第二款、第二百六十九条第一款之规定，判决如下： 一、被告重庆亿丰置业有限公司于本判决生效后十五日内支付原告重庆悦力建筑工程有限公司工程款1291818.55元及违约金200000元，合计1491818.55元。 二、驳回原告重庆悦力建筑工程有限公司其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费26691元，财产保全费5000元，财产保全担保费920元，合计32611元，由原告重庆悦力建筑工程有限公司负担8465元，由被告重庆亿丰置业有限公司负担24146元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第二中级人民法院。同时，按照国务院《诉讼费用交纳办法》的规定交纳上诉案件受理费。递交上诉状并收到本院预交上诉费通知书后应当及时预交上诉案件受理费。未在本院预交上诉费通知书指定的期限内预交上诉案件受理费又未提出缓交、减交、免交申请的，按自动撤回上诉处理。本判决即发生法律效力。 自本判决生效后，权利人可以向本院或者本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请强制执行。申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。该期间从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。权利人逾期不申请执行的，视为放弃申请执行的权利。 审 判 长  熊 军 人民陪审员  张宏德 人民陪审员  谭学军 二〇一九年十月十二日 书 记 员  付 凯