宁夏回族自治区石嘴山市惠农区人民法院民事判决书（2019）宁0205民初2042号原告：石家庄双能阀门机电设备有限公司，住所地：河北省石家庄市。法定代表人：何瑞芹，石家庄双能阀门机电设备有限公司董事长。委托诉讼代理人：石爱平，河北尚玺律师事务所律师。一般授权代理。被告：宁夏申银特钢股份有限公司，住所地：石嘴山市惠农区。法定代表人：袁永兴，宁夏申银特钢股份有限公司董事长。委托诉讼代理人：高成双，宁夏申银特钢股份有限公司职工。特别授权代理。被告：宁夏申银烧结有限公司，住所地石嘴山市惠农区。法定代表人：袁永兴，宁夏申银烧结有限公司董事长。委托诉讼代理人：高成双，宁夏申银烧结有限公司职工。特别授权代理。原告石家庄双能阀门机电设备有限公司与被告宁夏申银特钢股份有限公司、宁夏申银烧结有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2019年8月15日立案受理，由审判员孙建军于2019年9月18日适用简易程序公开开庭进行了审理。原告石家庄双能阀门机电设备有限公司的委托诉讼代理人石爱平，被告宁夏申银特钢股份有限公司、宁夏申银烧结有限公司的共同委托诉讼代理人高成双到庭参加诉讼。本案现已审理终结。石家庄双能阀门机电设备有限公司向本院提出诉讼请求：1、判决解除原告与两被告分别签订的《设备（材料）合同》，编号分别为：SYGC-QT-1403012-A,SYGC-GL-1403024-A,SYGC-QT-1403008-B,SYGC-GL-1403034-B;2、判决被告向原告支付违约金1592500元和特定物损失703400元共计1806900元；3、诉讼费用由被告承担。事实及理由：宁夏申银烧结有限公司系宁夏申银特钢股份有限公司全资子公司，二者注册地相同，法定代表人相同，办公场所相同。就被告一的工程项目，石家庄双能阀门机电设备有限公司作为供方、宁夏申银特钢股份有限公司作为需方于2014年3月30日同一天在被告公司所在地，共签订四份《设备（材料）合同》，编号分别：SYGC-QT-1403012-A,SYGC-GL-1403024-A,SYGC-QT-1403008-B,SYGC-GL-1403034-B。合同约定原告向宁夏申银特钢股份有限公司供应循环水、通风除尘、氮气阀门等设备，总价为3725000元。合同签订后，石家庄双能阀门机电设备有限公司立即组织生产并如期完成制造任务。2014年6月20日，宁夏申银特钢股份有限公司又指示原告对价值540000元的已完成的产品进行改装，增加相应费用162200元，该部分产品具有特定性能，总价款为703400元。但宁夏申银特钢股份有限公司未按约定的总货款的30%向原告支付预付款1117500元，宁夏申银特钢股份有限公司就上述四份合同统一仅给付489000元。同时，两被告又以二期、三期工程未启动为由，拒绝受领所购设备。期间，石家庄双能阀门机电设备有限公司多次与宁夏申银特钢股份有限公司沟通协商付款供货事宜，但仍以各种理由推拖，为此给石家庄双能阀门机电设备有限公司造成巨大经济损失。宁夏申银特钢股份有限公司拒不履行合同的行为，致使原告不能实现合同目的。要求解除双方签订的上述供货合同，并请求法院判决支付违约金及特定物损失共计1806900元（已扣除其预付款489000元）。宁夏申银特钢股份有限公司、宁夏申银烧结有限公司辩称，1、在四份合同中均明确约定所有合同第14条明确规定：本合同签字盖章后供方收到需方预付款后生效，履行完毕结清款项后自行废止，所以四份合同生效条款向原告支付预付款后方可生效，而在四份合同中3013、3024、3008三份合同我公司均未向原告支付预付款，因此这三份合同并未生效，只有3034号合同我公司于2014年10月9日针对3034号合同支付预付款489000元，因3034合同总额为1630000元，合同的30%即为489000元，而且在我公司的付款申请中也明确指出本笔489000元付款为3034号预付款，因此除3034号合同为生效合同外，其他三份合同均为无效合同。2、针对原告起诉的第二项诉讼请求，针对原告起诉的违约金，因我公司并未有违约行为，3034号合同我公司自支付预付款后原告并未向我公司发货，我公司未收到任何由原告公司发来的合同中3034号合同约定的货物，我公司严格按照合同约定支付预付款，但原告并未按合同约定向我公司发货，截止今日我公司仍未收到任何货物，根据3034号合同中第三条第3款关于合同交货时间的约定：“合同生效后开始制造2014年7月15日前交付使用，如因供方原因延迟交货，供方对需方每天按合同总价千分之5给予赔偿损失。”因此原告因延期交货而存在违约行为，我公司将严格按照合同中第三条第3款的规定非常对方违约行为而造成延迟交货的赔偿金，必要时将提出反诉。3、原告第2项诉讼请求中没有违约金的详细计算方法，也没有特定物损失清单，因此原告第2项诉讼请求没有事实依据予以支持，请法院予以驳回。4、对诉讼费要求由原告承担并驳回原告所有的诉讼请求。石家庄双能阀门机电设备有限公司提供的联系函合同改装清单1份、制作说明均系复印件宁夏申银特钢股份有限公司不予认可，履行合同催告函、照片6张宁夏申银特钢股份有限公司不予认可，本院均不予采信。本院根据采信的石家庄双能阀门机电设备有限公司提供的企业工商信息2份、设备合同书4份、银行汇款凭证1份，宁夏申银特钢股份有限公司提供的付款凭证1份、付款申请1份以及当事人当庭陈述，查明的事实如下：石家庄双能阀门机电设备有限公司作为供方、宁夏申银特钢股份有限公司作为需方，于2014年3月30日同一天共签订四份《设备（材料）合同》，编号分别：SYGC-QT-1403012-A,SYGC-GL-1403024-A,SYGC-QT-1403008-B,SYGC-GL-1403034-B。合同均约定：交货地点为需方施工现场的指定地点；合同生效开始制造；合同生效后七日内供方必须向需方提供设备制造标准及生产工艺，经设计院认可后方可制作；合同签订后支付合同总价的30%为预付款；合同自双方签字盖章，供方收到需方预付款后生效。宁夏申银特钢股份有限公司支付合同编号为SYGC-GL-1403034-B、价款1630000元的预付款489000元。另查明，宁夏申银特钢股份有限公司系宁夏申银烧结有限公司股东。本院认为，石家庄双能阀门机电设备有限公司与宁夏申银特钢股份有限公司签订的四份《设备合同书》系设备制作，合同性质为承揽合同；合同约定“自双方签字盖章，供方收到需方预付款后生效”，编号为SYGC-QT-1403012-A、SYGC-GL-1403024-A、SYGC-QT-1403008-B的合同未达到生效条件，系未生效合同，宁夏申银特钢股份有限公司支付合同编号为SYGC-GL-1403034-B、价款1630000元的预付款489000元，石家庄双能阀门机电设备有限公司无证据证明已向宁夏申银特钢股份有限公司交付设备，要求解除合同、支付违约金和损失的诉讼请求不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第二百五十一条之规定，判决如下：驳回原告石家庄双能阀门机电设备有限公司的诉讼请求。案件受理费减半收取10531元，由原告石家庄双能阀门机电设备有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于石嘴山市中级人民法院。在上诉期限届满后七日内凭判决书到石嘴山市中级人民法院预交上诉案件受理费，逾期不交，视为放弃上诉。 审判员 孙建军 二○一九年十月九日 书记员 季 元附本判决适用的相关法律条文：1.《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。2.《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。