吉林省抚松县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）吉0621民初1748号 原告（反诉被告）：抚松县松江河紫名都装饰体验馆，统一社会信用代码：92220621MA142DXXXX，住所地，抚松县松江河镇。 经营者：李国栋，男，1983年2月2日生，汉族，住抚松县松江河镇。 被告（反诉原告）：张波，男，1987年7月20日出生，汉族，住抚松县松江河镇。 原告抚松县松江河紫名都装饰体验馆与被告张波装饰装修合同纠纷一案，本院于,2019年4月4日作出（2018）吉0621民初1951号民事判决。张波不服该判决，向吉林省白山市中级人民法院提起上诉。吉林省白山市中级人民法院于2019年6月26日作出（2019）吉06民终388号裁定，发回重审。本院依法另行组成合议庭，于2019年10月22日公开开庭进行了审理。原告抚松县松江河紫名都装饰体验馆经营者李国栋、被告张波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 紫名都装饰体验馆向本院提出诉讼请求：判令张波支付装修工程款10,000元及迟延付款违约金（按日2‰计算至付款之日）。事实与理由：2017年12月13日，紫名都装饰体验馆与张波签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》。紫名都装饰体验馆装修张波位于抚松县松江河镇贵宾小区X号楼四单元的602室、702室。紫名都装饰体验馆按规定为张波装饰装修，按期完成全部工程。张波于2018年3月3日入住，拖欠工程款10,000元未付。 原告为证实自己的主张，向本院提交了下列证据： 1.装饰装修工程施工合同一份。 2.收据3份。 3.微信聊天记录一份。 张波答辩并提出反诉请求如下：判令紫名都装饰体验馆对不符合质量标准的部分：大白、墙面、卧室、橱柜等予以修复、重做或者更换；驳回紫名都装饰体验馆的本诉请求。事实与理由：一、紫名都装饰体验馆在施工过程中，没有完全按照约定履行合同。602室房屋的地板没有铺平，不能正常使用；客厅窗户附近大白颜色与墙体颜色相差过大；卧室地角线安装有问题；飘窗装饰材料劣质；卧室电线线路未按规定安装。702室房屋的大白着色不均匀，色差大；楼梯棚顶处大白开裂、客卧大白角线开裂；水管安装漏水，致使橱柜受损；马桶安装不稳定。二、紫名都装饰体验馆要求给付剩余工程款及违约金等与事实不符，没有法律依据。双方约定只有签署“工程验收单”后，根据“工程验收单”结算工程款。紫名都装饰体验馆没有完成工程，未签署“工程验收单”，其要求支付工程款与事实及约定不符。紫名都装饰体验馆未完成工程，张波不存在违约付款情形，根据合同第十二条规定，紫名都装饰体验馆应当返工修理并支付违约金。即使张波违约，应以未付工程款为本金，按照银行同期贷款利率支付利息。 被告为证实自己的主张，向本院提供了下列证据： 1.施工现场照片3张。 2.装修后照片10张。 3.报价单1份。 4.收据一份。 紫名都装饰体验馆针对反诉辩称：张波所提装修质量问题均不存在。但我们对602室卧室改电费用550元，对花洒300元、安装开关600元无异议。因张波未经验收入住，如有证据证明我方造成602室窗台大理石色斑、602室飘窗柜面、602室地板、602室客厅大白乳胶漆修补、702室坐便修补等质量问题，我公司同意全新维修。但价格如下：更换602室大理石全部费用500元，更换602室飘窗柜面费用500元、602室地板重新铺设费用1,000元、602室客厅排烟道大白乳胶漆修补费200元，702室坐便修复50元。702室改下水管道300元和702室处理棚顶2,000元，系张波私自与工人协商，我方不知情，不承担责任。对702室全屋大白胶漆修复1,500元，因有免责协议，故我方不同意承担责任。对清理垃圾、保洁费500元，我方不承担，如维修中所产生的清理垃圾保洁费，我方承担300元。702室厨房上柜1.33米×40公分、厨房下柜82公分×80公分，未在装修合同范围。根据装修合同，我公司装修的柜与张波交付数量一致。702室卧室2米×40公分柜不属于重复计算。 经本院审理认定事实如下：2017年12月13日,紫名都装饰体验馆与张波签订“家庭居室装饰装修工程施工合同”。合同约定张波为甲方、紫名都装饰体验馆为乙方。甲方位于贵宾小区X号楼4单元的602室、702室由乙方装饰装修，工程期限60日，开工日期：2017年12月17日，竣工日期：2018年2月17日，工程款80,000元。施工图纸由甲方委托乙方设计，一式三份，甲方持一份；施工期间本合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致，共同签订书面变更协议等，工程完工后，乙方通知甲验收后。甲自接到通知后三日内组织验收，竣工验收合格后，双方签署《工程验收单》、《工程结算单》、《家装工程保修单》；为分清责任，双方未办理竣工验收手续前，甲方不得入住；如擅自入住，视同验收合格，由此造成的损失由甲方承担。工程款支付方式为签订合同当日支付50%，即40,000元；中期工程验收通过3日内支付45%，即36,000元；竣工验收通过3日内付5%，即4,000元。乙方自收到甲方尾款后三日办理交接，并开具《家装工程保修单》，甲方无正当理由未按合同定期支付工程款，应当向乙方按日支付迟延部分工程款2‰的违约金，但是累计金额不得超过工程造价总金额的20%。对于工程质量不合格的部分，乙方应当进行彻底返工修理。因乙方返工造成工程延期视同工程延误，应当按日向甲方支付工程造价总金额2‰的违约金，但是累计不超过工程造价总金额的20%等。 合同签订后，紫名都装饰体验馆对张波的602室、702室装修施工。装修中，张波要求拆除702室主梁，为此双方签订“免责协议”。协议约定，施工过程中出现任何安全问题及法律纠纷与紫名都装饰体验馆无关；所有后果由张波自行承担处理。双方增加项目如下：602室卧室一个小衣柜、一个飘窗、一个鞋柜，702室卧室一个柜、厨房柜、小酒柜；双方减少项目如下：702室卧室一张床，作价2,200元。增加项目金额7,200元、减少项目金额2,200元，实际增加5,000元。张波共计支付装修工程款75,000元，原告实际交付完工为2018年2月末。2018年3月9日，未经验收，张波入住602室、702室结婚居住至今。 本院重审中，被告张波向本院提出了鉴定申请，白山市中级人民法院鉴定部门以无衡量标准无法鉴定为由不予鉴定。我院在庭审前组织双方当事人对现场进行了勘验。上述事实，有原被告提供的上列证据、我院勘验笔录、当事人陈述在卷佐证，本院予以确认。 本院认为：原被告签订的装饰装修施工合同系双方当事人真实意思表示，应认定为合法有效。双方约定工期为2个月即从2017年12月17日至2018年2月17日，但原告在2018年2月末交房，超出履行期限，已构成违约。被告未及时交付工程款未经验收即入住亦构成违约。 根据双方约定，原告对该装修工程有两年的保修期，保修期内因施工用料等原因造成的质量问题应当无条件维修，从现有证据看，该工程出现了地板鼓胀、墙角线开裂、大理石裂痕、坐便不稳、用电开关处理不当、水管未接好等质量原因，因此，原告负有维修义务。根据本案原被告矛盾激烈的的实际情况，本案已经不适用修理、更换、重做等方式，该工程因技术标准原因无法鉴定，本院酌情减少被告尚欠工程价款，以平衡双方当事人利益。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十一条、第一百二十条、第二百六十二条、第二百六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第六十四条之规定，判决如下： 一、被告张波于判决生效之日起三日内向原告抚松县松江河紫名都装饰体验馆给付装饰装修工程款5,000元； 二、被告张波自行修理、重做、更换有质量问题的工程部分； 三、原被告其他诉讼请求不予支持。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行的债务利息。 案件受理费156元，由原告抚松县松江河紫名都装饰体验馆负担78元、被告张波负担78元；反诉案件受理费84元，由反诉原告张波负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于吉林省白山市中级人民法院。 审 判 长  韩宝国 人民陪审员  钟士操 人民陪审员  毛会敏 二〇一九年十月二十二日 书 记 员  李 静