河南省中牟县人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0122民初6103号原告：苏长春，男，1989年11月12日生，汉族，住河南省郸城县。原告：王兵，男，1987年2月18日生，汉族，住河南省临颍县。原告：王晓峰，男，1986年1月5日生，汉族，住河南省焦作市解放区。原告：王旭亮，男，1990年11月21日生，汉族，住河南省西平县。原告：张欣，女，1992年11月14日生，汉族，住河南省方城县。原告：王永福，男，1993年3月15日生，汉族，住河南省方城县。原告：杨凤华，女，1969年12月5日生，汉族，住河南省柘城县。原告：雍志明，男，1988年6月4日生，汉族，住河南省中牟县。原告：张志燕，男，1986年1月5日生，汉族，住河南省固始县。原告：周兰云，女，1984年4月1日生，汉族，住河南省柘城县。原告：郭海霞，女，1988年9月20日生，汉族，住河南省柘城县。原告：苗文凤，女，1992年10月2日生，汉族，住河南省睢县。原告：牛素芹，女，1965年10月9日生，汉族，住河南省武陟县。原告：郭喜普，男，1994年3月9日生，汉族，住河南省宜阳县。上述十四位原告委托诉讼代理人：杨延鸣，河南敬事信律师事务所律师。原告：王颜平，女，1989年9月12日生，汉族，住河南省杞县。原告：王焱，男，1984年3月28日生，汉族，住河南省中牟县。原告：张伟红，女，1990年1月28日生，汉族，住河南省中牟县。上述三位原告委托诉讼代理人：王晶，内蒙古诺敏律师事务所律师。原告：金海鹏，男，1992年11月4日生，汉族，住河南省息县。被告：郑州万峰置业有限公司，住所地郑州市中牟县商都大道南侧蓝爵世家小区物业楼二楼，统一社会信用代码9141012205722331XF。委托诉讼代理人：沈雷，河南荣康律师事务所律师。委托诉讼代理人：余功政，河南荣康律师事务所律师。原告苏长春与被告郑州万峰置业有限公司（以下简称“万峰置业公司”）房屋买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，案件审理过程中，原告王兵、王晓峰、王旭亮、张欣、王永福、杨凤华、雍志明、张志燕、周兰云、郭海霞、苗文凤、牛素芹、郭喜普、金海鹏、王颜平、王焱、张伟红与被告万峰置业公司房屋买卖合同纠纷十六案[（2019）豫0122民初6108、6110、6112、6117、6119、6120、6122、6124、6125、6129、6130、6161、7132、7550、8008、8009号]并入本案审理。原告王兵、王晓峰、王旭亮、张欣、王永福、杨凤华、雍志明、张志燕、周兰云、郭海霞、苗文凤、牛素芹、郭喜普委托诉讼代理人杨延鸣、原告金海鹏到庭参加诉讼，被告万峰置业公司委托诉讼代理人沈雷、余功政到庭参加诉讼。在案件审理过程中，原告王颜平、王焱、张伟红请求法院撤回对被告万峰置业的起诉，原告王颜平、王焱、张伟红的撤诉申请系其真实意思表示，符合法律规定，应予准许。本案现已审理终结。上述十四案原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付逾期交房违约金（自合同约定的最后交付期限的第二天起，每天按照已付房款万分之一计算至被告实际交房之日止）；2.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：上述十四案原告与被告签订《商品房买卖合同》，合同约定原告购买被告开发建设的房屋一套。合同约定了房屋的交付日期、房屋总价款等。涉案《商品房买卖合同》第九条同时约定：逾期交付超过60天，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交房价款万分之一的违约金。合同签订后，上述原告如约交付全部房款，但被告至今未向原告交付房屋。原告主张该项违约金，被告以各种借口拒付。原告为维护自身的合法权益，故诉至法院。万峰置业公司辩称：一、因河南省人民政府、郑州市人民政府等主管部门大气污染治理、扬尘治理及消防验收部门变更等非答辩人原因，致使悦湖会项目交房时间延后，根据《商品房买卖合同》的约定，答辩人不应承担逾期交房的违约责任。二、由于房地产登记政策及相关行政管理部门职责调整等因素，导致合同约定的客观情况发生变化，答辩人不应承担逾期办理产权登记证书的违约金。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年4月8日，苏长春作为买受人与万峰置业公司作为出卖人签订《商品房买卖合同》一份，认购万峰置业公司位于中牟县××郑汴路××南侧、人文路东侧××单元××层××房屋××套，房屋建筑面积为79.42平方米，总价款为595450元。合同签订后，苏长春依约向万峰置业公司支付了全部购房款。万峰置业公司于2019年6月16日向苏长春交付涉案房屋。2018年6月26日，王兵作为买受人与万峰置业公司作为出卖人签订《商品房买卖合同》一份，认购万峰置业公司位于中牟县××郑汴路××南侧、人文路东侧××层××房屋××套，房屋建筑面积为107.35平方米，总价款为923210元。合同签订后，王兵依约向万峰置业公司支付了全部购房款。万峰置业公司至今尚未向王兵交付涉案房屋。2017年4月19日，王晓峰作为买受人与万峰置业公司作为出卖人签订《商品房买卖合同》一份，认购万峰置业公司位于中牟县××郑汴路××南侧、人文路东侧××单元××层××房屋××套，房屋建筑面积为87.7平方米，总价款为694835元。合同签订后，王晓峰依约向万峰置业公司支付了全部购房款。万峰置业公司于2019年7月24日向王晓峰交付涉案房屋。2017年1月6日，王旭亮作为买受人与万峰置业公司作为出卖人签订《商品房买卖合同》一份，认购万峰置业公司位于中牟县××郑汴路××南侧、人文路东侧××单元××层××房屋××套，房屋建筑面积为91.89平方米，总价款为742471元。合同签订后，王旭亮依约向万峰置业公司支付了全部购房款。万峰置业公司于2019年8月26日向王旭亮交付涉案房屋。2017年2月18日，王永福、张欣作为买受人与万峰置业公司作为出卖人签订《商品房买卖合同》一份，认购万峰置业公司位于中牟县××郑汴路××南侧、人文路东侧××单元××层××房屋××套，房屋建筑面积为79.42平方米，总价款为645499元。合同签订后，王永福、张欣依约向万峰置业公司支付了全部购房款。万峰置业公司于2019年8月3日向王永福、张欣交付涉案房屋。2017年3月5日，杨凤华作为买受人与万峰置业公司作为出卖人签订《商品房买卖合同》一份，认购万峰置业公司位于中牟县××郑汴路××南侧、人文路东侧××单元××层××房屋××套，房屋建筑面积为72.63平方米，总价款为538000元。合同签订后，杨凤华依约向万峰置业公司支付了全部购房款。万峰置业公司至今未向杨凤华交付涉案房屋。2016年12月26日，雍志明作为买受人与万峰置业公司作为出卖人签订《商品房买卖合同》一份，认购万峰置业公司位于中牟县××郑汴路××南侧、人文路东侧××单元××层××房屋××套，房屋建筑面积为79.36平方米，总价款为602342元。合同签订后，雍志明依约向万峰置业公司支付了全部购房款。万峰置业公司至今尚未向雍志明交付涉案房屋。2017年1月9日，张志燕作为买受人与万峰置业公司作为出卖人签订《商品房买卖合同》一份，认购万峰置业公司位于中牟县××郑汴路××南侧、人文路东侧××层××房屋××套，房屋建筑面积为107.35平方米，总价款为973418元。合同签订后，张志燕依约向万峰置业公司支付了全部购房款。万峰置业公司至今尚未向张志燕交付涉案房屋。2017年3月18日，周兰云作为买受人与万峰置业公司作为出卖人签订《商品房买卖合同》一份，认购万峰置业公司位于中牟县××郑汴路××南侧、人文路东侧××单元××层××房屋××套，房屋建筑面积为91.89平方米，总价款为742471元。合同签订后，周兰云依约向万峰置业公司支付了全部购房款。万峰置业公司至今尚未向周兰云交付涉案房屋。2016年12月24日，郭海霞作为买受人与万峰置业公司作为出卖人签订《商品房买卖合同》一份，认购万峰置业公司位于中牟县××郑汴路××南侧、人文路东侧××层××房屋××套，房屋建筑面积为88.54平方米，总价款为684060元。合同签订后，郭海霞依约向万峰置业公司支付了全部购房款。万峰置业公司于2019年7月29日向郭海霞交付涉案房屋。2017年6月22日，苗文凤作为买受人与万峰置业公司作为出卖人签订《商品房买卖合同》一份，认购万峰置业公司位于中牟县××郑汴路××南侧、人文路东侧××单元××层××房屋××套，房屋建筑面积为92.38平方米，总价款为674374元。合同签订后，苗文凤依约向万峰置业公司支付了全部购房款。万峰置业公司于2019年7月31日向苗文凤交付涉案房屋。2017年4月13日，牛素芹作为买受人与万峰置业公司作为出卖人签订《商品房买卖合同》一份，认购万峰置业公司位于中牟县××郑汴路××南侧、人文路东侧××单元××层××房屋××套，房屋建筑面积为92.38平方米，总价款为800000元。合同签订后，牛素芹依约向万峰置业公司支付了全部购房款。万峰置业公司于2019年8月1日向牛素芹交付涉案房屋。2018年9月27日，郭喜普作为买受人与万峰置业公司作为出卖人签订《商品房买卖合同》一份，认购万峰置业公司位于中牟县××郑汴路××南侧、人文路东侧××层××房屋××套，房屋建筑面积为107.35平方米，总价款为933945元。合同签订后，郭喜普依约向万峰置业公司支付了全部购房款。万峰置业公司于2019年8月2日向郭喜普交付涉案房屋。2017年4月14日，金海鹏作为买受人与万峰置业公司作为出卖人签订《商品房买卖合同》一份，认购万峰置业公司位于中牟县××郑汴路××南侧、人文路东侧××单元××层××房屋××套，房屋建筑面积为94.27平方米，总价款为852349元。合同签订后，郭喜普依约向万峰置业公司支付了全部购房款。万峰置业公司至今尚未向金海鹏交付涉案房屋。除原告王兵、郭喜普与被告万峰置业约定的交房日期为2018年12月31日外，上述十二位原告与被告签订的涉案《商品房买卖合同》第八条约定：“出卖人应当在2018年10月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备取得商品住宅交付使用批准文件，并符合合同约定的商品房交付买受人使用”；第九条约定：“（1）逾期不超过60日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之1的违约金，合同继续履行”；（2）逾期超过60日后，买受人有权解除合同。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之1的违约金。另查明，郑州市人民政府分别于2016年、2017年及2018年印发《郑州市重污染天气应急预案》。其中，2016年的文件规定，市政府发布黄色、橙色、红色预警时，应采取的强制性应急措施中扬尘污染减排措施均为“建筑施工工地停止室外施工作业，施工工地停止开挖、回填、场内倒运、掺办石灰、混凝土剔凿等土石方作业，停止城市建筑拆迁、建筑工程配套道路和管沟开挖作业，裸露场地增加洒水降尘频次”；2017年的文件规定，市政府发布黄色、橙色、红色预警时，应采取的强制性应急措施中扬尘源及其他面源减排措施均为“全市停止建筑工地室外电焊、喷涂、粉刷等作业，施工工地停止开挖、回填、场内倒运、掺办石灰、混凝土剔凿等土石方作业，停止建筑拆迁（拆除）施工、建筑工程配套道路和管沟开挖作业（应急抢险、保障民生工程经市人民政府批准的除外），裸露场地应当增加洒水降尘频次”。2018年的文件规定，市政府发布黄色预警时，应采取的强制性措施中扬尘源及其他面源减排措施为“全市停止建筑拆迁（拆除）施工，停止开挖、回填、场内倒运、掺办石灰、混凝土剔凿等土石方作业（经市政府批准的应急抢险、保障民生工程除外）。裸露场地应当增加洒水降尘频次”；市政府发布橙色、红色预警时，应采取的强制性措施中扬尘源及其他面源减排措施为“全市停止建筑拆迁（拆除）施工，停止开挖、回填、场内倒运、掺办石灰、混凝土剔凿等土石方作业，停止建筑公司室外电焊、喷涂、粉刷等作业（经市政府批准的应急抢险、保障民生工程除外）。裸露场地应当增加洒水降尘频次”。郑州市建筑工地扬尘污染综合整治办公室《关于印发的通知》，该通知明确“严格抓好2017年11月15日至2018年3月15日‘冬防’期间实施的‘封土行动’，期间城市建成区内停止各类建设工程土石方作业、房屋拆迁（拆除）施工”。经核算，在七位原告与被告万峰置业公司自签订合同之日起至实际交房之日期间，郑州市人民政府均发布有上述预警及并实施了“封土行动”。具体天数如下：原告苏长春、王晓峰、杨凤华、周兰云、苗文凤、牛素芹、金海鹏与被告万峰置业公司七案中黄色预警天数为44天（2017年期间为2天，2018年至苏长春、王晓峰、苗文凤、牛素芹四案交房之日止或至今为42天），橙色及红色预警天数为77天；原告王旭亮、张志燕与被告万峰置业公司两案中黄色预警天数为47天（2017年期间为5天，2018年至王旭亮一案交房之日止或至今为42天），橙色及红色预警天数为97天；原告张欣、王永福与被告万峰置业公司一案中黄色预警天数为47天（2017年期间为5天，2018年至交房之日止为42天），橙色及红色预警天数为82天；原告雍志明、郭海霞与与被告万峰置业公司两案中黄色预警天数为47天（2016年、2017年期间为5天，2018年至王旭亮一案交房之日止或至今为42天），橙色及红色预警天数为104天。上述十二案涉及的房屋买卖合同履行过程中均经历了121天的“封土行动”。原告王兵、郭喜普与被告万峰置业公司两案中，2018年至郭喜普交房之日止或至今，黄色预警天数为42天；橙色及红色预警天数为63天。另查明，上述十四案原告与被告签订《合同补充协议》，协议第五条约定甲方自身原因造成未在本合同约定期限内将该房屋交付乙方，则乙方给予甲方60日的宽展期。宽展期内，合同继续履行，甲方无需向乙方承担违约责任。本院认为，原告与被告万峰置业公司签订的《商品房买卖合同》，系双方当事人的真实意思表示，其内容不违反国家法律、行政法规的强制性规定，合法有效。依法成立的合同对当事人具有法律约束力，双方均应按照合同约定行使权利、履行义务。当事人应当按照约定全面履行自己的义务，当事人一方不履行义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。原、被告双方签订《商品房买卖合同》后，原告已依约支付了购房款，已经履行了付款义务，被告应当按照合同约定的日期，将验收合格、符合合同约定的商品房交付原告，被告未按期履行上述义务，应当承担相应的违约责任。由于在施工过程中遇政府下达停工、封土令等客观原因，致使被告在上述期间内无法正常施工，符合原、被告签订的《商品房买卖合同》第八条关于逾期交房的约定，故本院对被告逾期交房的天数予以酌定扣减。同时，考虑到2018年度政府对黄色预警应当采取的强制性措施规定的范围小于橙色、红色预警应当采取的强制性措施范围，本院酌定对2018年度政府发布黄色预警导致逾期交房需扣减的天数仅支持50%。且应扣除当事人约定的60日宽展期。具体如下：原告苏长春与被告万峰置业公司一案中，酌定扣减被告应承担的281天（2天+42天*50%+77天+121天+60天）的违约赔偿数额。被告已于2019年6月16日将涉案房屋交付原告，逾期交房0天，应支付原告逾期交房违约金0元；原告王兵与被告万峰置业公司一案中，酌定扣减被告应承担的144天（42天*50%+63天+60天）的违约赔偿数额。故违约金根据合同约定计算方式为以923210元为基数，自2019年1月1日起至实际交房之日止（扣除144天），按日万分之1计算；原告王晓峰与被告万峰置业公司一案中，酌定扣减被告应承担的281天（2天+42天*50%+77天+121天+60天）的违约赔偿数额。被告已于2019年7月24日将涉案房屋交付原告，逾期交房0天，应支付原告逾期交房违约金0元；原告王旭亮与被告万峰置业公司一案中，酌定扣减被告应承担的304天（5天+42天*50%+97天+121天+60天）的违约赔偿数额。被告已于2019年8月26日将涉案房屋交付原告，逾期交房0天，应支付原告逾期交房违约金0元；原告张欣、王永福与被告万峰置业公司一案中，酌定扣减被告应承担的289天（5天+42天*50%+82天+121天+60天）的违约赔偿数额。被告已于2019年8月3日将涉案房屋交付原告，逾期交房0天，应支付原告逾期交房违约金0元；原告杨凤华与被告万峰置业公司一案中，酌定扣减被告应承担的281天（2天+42天*50%+77天+121天+60天）的违约赔偿数额。故违约金根据合同约定计算方式为以538000元为基数，自2018年11月1日起至实际交房之日止（扣除281天），按日万分之1计算；原告雍志明与被告万峰置业公司一案中，酌定扣减被告应承担的311天（5天+42天*50%+104天+121天+60天）的违约赔偿数额。故违约金根据合同约定计算方式为以602342元为基数，自2018年11月1日起至实际交房之日止（扣除311天），按日万分之1计算；原告张志燕与被告万峰置业公司一案中，酌定扣减被告应承担的304天（5天+42天*50%+97天+121天+60天）的违约赔偿数额。故违约金根据合同约定计算方式为以973418元为基数，自2018年11月1日起至实际交房之日止（扣除304天），按日万分之1计算；原告周兰云与被告万峰置业公司一案中，酌定扣减被告应承担的281天（2天+42天*50%+77天+121天+60天）的违约赔偿数额。故违约金根据合同约定计算方式为以742471元为基数，自2018年11月1日起至实际交房之日止（扣除281天），按日万分之1计算；原告郭海霞与被告万峰置业公司一案中，酌定扣减被告应承担的311天（5天+42天*50%+104天+121天+60天）的违约赔偿数额。被告已于2019年7月29日将涉案房屋交付原告，逾期交房0天，应支付原告逾期交房违约金0元；原告苗文凤与被告万峰置业公司一案中，酌定扣减被告应承担的281天（2天+42天*50%+77天+121天+60天）的违约赔偿数额。被告已于2019年7月31日将涉案房屋交付原告，逾期交房0天，应支付原告逾期交房违约金0元；原告牛素芹与被告万峰置业公司一案中，酌定扣减被告应承担的281天（2天+42天*50%+77天+121天+60天）的违约赔偿数额。被告已于2019年8月1日将涉案房屋交付原告，逾期交房0天，应支付原告逾期交房违约金0元；原告郭喜普与被告万峰置业公司一案中，酌定扣减被告应承担的144天（42天*50%+63天+60天）的违约赔偿数额。被告已于2019年8月2日将涉案房屋交付原告，逾期交房69天（213天-144天），应支付原告逾期交房违约金6444.22元（933945元*0.1‰*69天）；原告金海鹏与被告万峰置业公司一案中，酌定扣减被告应承担的281天（2天+42天*50%+77天+121天+60天）的违约赔偿数额。故违约金根据合同约定计算方式为以852349元为基数，自2018年11月1日起至实际交房之日止（扣除281天），按日万分之1计算；依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用若干问题的解释(二)》第二十六条之规定，判决如下：一、被告郑州万峰置业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告王兵逾期交房违约金[以923210元为基数，自2019年1月1日起至实际交房之日止（扣除144天），按日万分之1计算]；二、被告郑州万峰置业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告杨凤华逾期交房违约金[以538000元为基数，自2018年11月1日起至实际交房之日止（扣除281天），按日万分之1计算]；三、被告郑州万峰置业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告雍志明逾期交房违约金[以602342元为基数，自2018年11月1日起至实际交房之日止（扣除311天），按日万分之1计算]；四、被告郑州万峰置业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告张志燕逾期交房违约金[以973418元为基数，自2018年11月1日起至实际交房之日止（扣除304天），按日万分之1计算]；五、被告郑州万峰置业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告周兰云逾期交房违约金[以742471元为基数，自2018年11月1日起至实际交房之日止（扣除281天），按日万分之1计算]；六、被告郑州万峰置业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告郭喜普逾期交房违约金6444.22元；七、被告郑州万峰置业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告金海鹏逾期交房违约金[以852349元为基数，自2018年11月1日起至实际交房之日止（扣除281天），按日万分之1计算]；八、驳回原告苏长春、王兵、王晓峰、王旭亮、张欣、王永福、杨凤华、雍志明、张志燕、周兰云、郭海霞、苗文凤、牛素芹、郭喜普、金海鹏的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。苏长春诉郑州万峰置业有限公司房屋买卖合同纠纷一案的案件受理费96.5元，减半收取计48.25元，由原告苏长春负担；王兵诉郑州万峰置业有限公司房屋买卖合同纠纷一案的案件受理费134.26元，减半收取计67.13元，由被告郑州万峰置业有限公司负担；王晓峰诉郑州万峰置业有限公司房屋买卖合同纠纷一案的案件受理费127.65元，减半收取计63.83元，由原告王晓峰负担；王旭亮诉郑州万峰置业有限公司房屋买卖合同纠纷一案的案件受理费145.01元，减半收取计72.51元，由原告王旭亮负担；张欣、王永福诉郑州万峰置业有限公司房屋买卖合同纠纷一案的案件受理费113.01元，减半收取计56.51元，由原告张欣、王永福负担；杨凤华诉郑州万峰置业有限公司房屋买卖合同纠纷一案的案件受理费77.54元，减半收取计38.77元，由被告郑州万峰置业有限公司负担；雍志明诉郑州万峰置业有限公司房屋买卖合同纠纷一案的案件受理费98.77元，减半收取计49.385元，由被告郑州万峰置业有限公司负担；张志燕诉郑州万峰置业有限公司房屋买卖合同纠纷一案的案件受理费221.22元，减半收取计110.61元，由被告郑州万峰置业有限公司负担；周兰云诉郑州万峰置业有限公司房屋买卖合同纠纷一案的案件受理费145.01元，减半收取计72.51元，由被告郑州万峰置业有限公司负担；郭海霞诉郑州万峰置业有限公司房屋买卖合同纠纷一案的案件受理费125.74元，减半收取计62.87元，由原告郭海霞负担；苗文凤诉郑州万峰置业有限公司房屋买卖合同纠纷一案的案件受理费122.54元，减半收取计61.27元，由原告苗文凤负担；牛素芹诉郑州万峰置业有限公司房屋买卖合同纠纷一案的案件受理费164元，减半收取计82元，由原告牛素芹负担；郭喜普诉郑州万峰置业有限公司房屋买卖合同纠纷一案的案件受理费136.99元，减半收取计68.50元，由被告郑州万峰置业有限公司负担；金海鹏诉郑州万峰置业有限公司房屋买卖合同纠纷一案的案件受理费708元，减半收取计354元，由被告郑州万峰置业有限公司负担；王颜平诉郑州万峰置业有限公司房屋买卖合同纠纷一案的案件受理费77.11元，减半收取计38.56元，由原告王颜平负担；王焱诉郑州万峰置业有限公司房屋买卖合同纠纷一案的案件受理费45.51元，减半收取计22.76元，由原告王焱负担；张伟红诉郑州万峰置业有限公司房屋买卖合同纠纷一案的案件受理费43.37元，减半收取计21.69元，由原告张伟红负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本一式十份，上诉于河南省郑州市中级人民法院。于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将上诉费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审判员 梁 波二〇一九年十月十四日书记员 李娇娇