陕西省西安市新城区人民法院 民 事 判 决 书                           （2019）陕0102民初7090号 原告：董振华，男，汉族，1984年12月14日出生，住西安市新城区。被告：江明艳，男，汉族，1988年7月13日出生，住西安市雁塔区。原告董振华与被告江明艳装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年7月71日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告董振华，被告江明艳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告董振华诉称，2018年11月15日经熟人介绍，被告来给我位于西安市新城区含元路北侧紫薇东进二期4号楼1单元2901室进行装修，主要做厨房、主次卫生间、生活阳台、休闲阳台的室内防水及地面墙面的贴砖，电视背景墙文化砖的粘贴，以及房屋内踢脚线。装修前我已与被告对11月开始施工是否对贴砖效果有影响做过沟通，被告明确告知不会有影响，让我们提供一个电暖炉保证贴砖部位的温度就行，其它装修期间都按被告要求提供各种材料。2018年12月23日被告就让我结清款项，共计12000元。当天转账给被告10000元。剩余部分想年后其它地方都完工验收后结清，但被告提出其父过年要还账要求全部支付。又于2019年1月2日转账2000元，被告承诺部分收尾工作在换门以后过来完成。两笔款项都转入被告建设银行：xxxxxxxxxxxxxxxxx卡内，因天气较冷，装修暂停，到2019年5月9日我们准备启动装修时，进房子检查发现电视背景墙有文化砖掉落，将问题反映给被告，被告得知后说过1-2天抽空过来看看，之后到2019年5月21日我们再次进去房子查看，发现休闲阳台顶部墙砖脱落（因阳台厨房等墙面砖的重量比较大，担心高处脱落的墙砖会引起安全事故），这才引起我们重视，遂告知被告要求将屋内所有墙面瓷砖逐一检查，被告答应过来处理，但被告以忙为由一直拖延。后续我们吊顶工人开始干活，发现很多贴砖位置不合理，叫被告来修补，直到2019年6月20日下午被告才来处理此事，被告检查后说没带工具无法修补，说明日才可以来修补。6月21日一早被告给我发消息说最近没时间处理，而我这边吊顶师傅都在等着当天被告处理墙面瓷砖问题后才能继续施工，百般恳求下被告才于下午17：30分将电视墙脱落得文化砖，以及吊顶前需要处理得地方修补好，其它有问题瓷砖未做任何修补。之后联系做监理的朋友过来检查发现主卧卫生间墙壁有大面积空鼓，我们立刻告知被告要求他尽快来处理，他于2019年7月11日中午到我房子检查，被告用铝薄片就很轻易把墙砖卸下来。随后他也检查了其它有问题得地方，确认是墙砖有空鼓问题，也承诺说给我处理这个事情。到2019年7月13我追问被告什么时候来给我解决，次日被告给我回复需要等待1个多月时间才能来处理，让我们把有问题得地方画下来做个记录，我不同意一个月后处理此事，我的装修进度已经延迟，门和柜子都要到场安装了。随后我给他两个处理方法让他选择1.抓紧给我来处理整改，该返工的返工，该修补的修补，损失的材料费用也不计较，被告以目前活多推脱，我体谅被告，便将空鼓最多的卫生间砖敲掉，方便被告过来可以直接贴砖，以便节省被告的工作时间。2.我找别的工人，人工费用由被告支付，材料费用我自行承担。被告随后选择第一种方法告诉我4天之后给我来处理。但从7月15日起至今，被告不接我任何电话，也不回复任何消息，故意躲避，拒绝承担责任。对此种做法，我们深感痛心，不但因为他辜负了我们的信任，同时也给我的装修进度增加了难度造成了很大的损失。无奈，原告遂诉至法院，请求判如所请。现请求：1、要求被告赔偿因装修不合格造成的物料损失成本（水泥砂浆，防水材料，瓷砖）防水材料600元，防水保护费用100元。水泥3袋每袋28元/袋，砂浆30袋×8元/袋，次卧卫生间瓷砖3箱×69元/箱，阳台墙砖损失59元/块×2块。共计649元；2、二次装修工时费损失。卫生间防水及贴砖工时（350元/天×10天）共计：3500元；3、因被告不及时处理瓷砖问题，造成装修周期延长，影响我入住新家导致现租住房屋周期延长3个月产生的租金1400元/月，共计4200元；4、被告常识性错误，估算踢脚线时，把衣柜鞋柜都算在踢脚线内，造成室内踢脚线大量浪费，后期还要拆除，材料损失人工200元；5、报废瓷砖二次装修造成垃圾清运人工费用，物业建筑垃圾倾倒费用共计600元；6、已支付全部工费，但部分贴砖收尾工作未完成，费用200元；7、因处理装修问题导致的误工费，不要求做经济补偿，但希望被告能就此事道歉，在以后的工作中勇敢承担责任。被告江明艳辩称，原告所说的事实基本属实，除了他们私自砸砖没有和我协商。对于原告3个月的租金的诉讼请求不认可，卫生间地面没有问题，但是他们私自砸掉了，这与我无关。沙子水泥和背涂胶是冲突的，用一种即可。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，原告董振华当庭举证：第一组证据：购房合同，证明被装修房屋是我本人购买的。第二组证据：和江明艳的微信聊天记录和转账截图2张，证明我和被告存在雇佣关系，转给被告12000元的人工费。 第三组证据：和东硕建材专供的微信聊天记录4张，证明我们自己购买水泥沙子330元。第四组证据：和米云飞的微信聊天记录和修补基础施工报价表，证明主次卧、阳台瓷砖翻修产生的费用。第五组证据：和江明艳的微信聊天记录6张，证明装修费用已经转到了被告的卡上，一共12000元。第六组证据：租赁合同，证明我现在租房每月租金是1400元。第七组证据：照片8张，证明瓷砖脱落的事实。被告江明艳发表质证意见：对以上证据的真实性无异议，照片中脱落部分的活是我干的 。被告江明艳当庭未举证。从上述证据及庭审查明，2018年11月15日，原告经熟人介绍将位于西安市新城区含元路北侧紫薇东进二期4号楼1单元2901室进行装修。范围为厨房、主次卫生间、生活阳台、休闲阳台的室内防水及地面墙面的贴砖、电视背景墙文化砖的粘贴及房屋的踢脚线的装修。2018年12月23日，被告做完上述工程，同日，原告转给被告工程款10000元，后原告又于2019年1月2日向被告转款2000元，共计12000元。随后，2019年5月9日，原告发现被告所贴的瓷砖、电视文化墙、卫生间有脱落、空鼓现象，并请被告来返工，被告于2019年6月21日才将文化砖以及吊顶前需要处理的地方修补好，其他地方均未做返工修理。被告于2019年7月15日不再接原告电话至今。后原告另请他人进行修补，所花材料费569元，人工费用2450元，清理垃圾费600元。以上事实有购房合同、微信聊天记录、转账截图、修补基础施工报价表、租赁合同、照片、当事人陈述及庭审笔录在卷佐证。本院认为，原、被告双方进行的装修行为，因事前未签订书面合同，对工程的违约责任无明确约定。被告在此期间进行了维修（返工）能证明其施工过程中有瑕疵，本案产生纠纷的主要原因系被告施工质量有问题所致。唯原告请求租房损失因无明确约定，无事实依据，本院不予支持。原告请求踢脚线丈量浪费，后期还要拆除，材料损失及人工费200元，无事实依据，本院不予支持，原告请求被告道歉不属于本案受理范围，本院不予处理。据此，依据《中华人民共和国合同法》第六十条之规定，判决如下：一、被告江明艳于本判决生效后十日内赔偿原告董振华材料费569元；二、被告江明艳于本判决生效后十日内赔偿原告董振华二次装修人工费2450元；三、被告江明艳于本判决生效后十日内支付原告董振华清理垃圾费600元；四、驳回原告董振华其他诉讼请求。如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费50元，由原告董振华负担10元，被告江明艳负担40元（原告已预交，被告江明艳随上述款项直付原告40元）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提交副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。   审  判  长    王  玮审  判  员    战  幸人民陪审员    温  萍   二〇一九年十月十一日  法 官 助 理    朱敏鑫 书  记  员    丁  宁 1