广东省中山市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）粤20民终6057号上诉人（原审被告）：中山市港德实业地产投资有限公司，住所地广东省中山市三乡镇大布城桂公路东68号一楼103室，统一社会信用代码91442000663343848H。法定代表人：吴章锦，该公司执行董事。委托诉讼代理人：高少明，男，1965年6月10日出生，汉族，住广东省中山市，系该公司行政人事后勤主管。被上诉人（原审原告）：梁剑波，男，1969年2月10日出生，汉族，住广东省珠海市香洲区。被上诉人（原审原告）：徐秋桂，女，1967年9月12日出生，汉族，住广东省珠海市香洲区。上列两被上诉人之共同委托诉讼代理人：徐梅，广东洋三律师事务所律师。上诉人中山市港德实业地产投资有限公司（以下简称港德公司）因与被上诉人梁剑波、徐秋桂商品房预售合同纠纷一案，不服广东省中山市第一人民法院（2019）粤2071民初8603号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年9月3日受理后，依法组成合议庭对本案进行了审理，现已审理终结。港德公司上诉请求：撤销一审判决，依法予以改判。事实和理由：涉案合同第八条约定：“如遇下列特殊原因：因台风、雨天或战争、动乱等对工程造成延误的灾害或事由，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期”。一、根据摘录的《中山网》新闻关于转发市三防指挥部发布《中山市防台风全民动员令》、中山市建协通〔2017〕36号及中山市人民政府防汛防旱防风指挥部（三防紧急通知）中防指〔2017〕49号，在防台风I级应急响应期间，中山全市范围内实行“三停”即停工（业）、停产、停课，以及台风之后港德公司的抢修维护工作，以及相关竣工验收部门忙于抢险救灾，导致天韵花园整体竣工验收进度相应顺延。二、根据中山市气象局2016-2017年睛雨表及深圳市恒浩建工程项目管理有限公司天韵花园项目监理部晴雨表，2016年共有53天为大雨天，2017年共有52天为大雨天，导致天韵花园现场停工，施工进度据此相应顺延。三、深圳市恒浩建工程项目管理有限公司是天韵花园的监理公司，掌控天韵花园项目的施工计划进度，因雨天/台风天因素无法预计，根据实情停工以保障项目施工现场人员的安全，影响了施工进度，是合情合理的。四、根据深圳市恒浩建工程项目管理有限公司关于天韵花园工期的证明，在扣减雨天/台风天因素导致的停工时间后，项目实际施工时间为939天，工期缺口156天，计算港德公司的逾期天数应相应予以扣减。五、港德公司已以快递形式向被上诉人寄出收楼通知书、挂号信及快递回执，已通知被上诉人收楼，履行了交付责任。梁剑波、徐秋桂辩称，一审认定事实清楚，适用法律正确，港德公司的上诉理由不能成立，请求二审驳回上诉，维持原判。梁剑波、徐秋桂向一审法院起诉请求：判令港德公司向梁剑波、徐秋桂支付逾期交房违约金11752.6元（758229元×155天×0.1‰，从2017年5月31日计算至2017年11月2日止）。一审法院认定事实：2016年1月9日梁剑波、徐秋桂与港德公司签订一份《中山市商品房买卖合同》，约定：1.梁剑波、徐秋桂购买港德公司开发建设的位于中山市××乡镇××韵花园××房，该商品房建筑面积151.95平方米，总价款758229元；2.港德公司应当于2017年5月30日前依照国家和该商品房所在地人民政府的有关规定，在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案手续，取得《中山市建设工程竣工验收备案登记证》并将符合合同约定的商品房交付给梁剑波、徐秋桂使用。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，港德公司可据实予以延期，因台风、雨天或战争、动乱等对工程造成的延误的灾害或事由；3.港德公司逾期交房的违约责任，逾期超过60日而不足180日的，梁剑波、徐秋桂不能行使解除合同的权利，但可要求港德公司按日向梁剑波、徐秋桂支付已付房价款万分之一的违约金，合同继续履行；逾期超过180日的买受人有权要求出卖人按日向其支付已付房款万分之二的违约金。合同还约定了其他条款。合同签订后，梁剑波、徐秋桂依约以支付首期款及申请银行按揭贷款的方式向港德公司付清了全部购房款。2017年5月21日，港德公司向梁剑波、徐秋桂发出收楼通知书，要求梁剑波、徐秋桂办理收楼手续。2017年11月2日，涉案商品房取得了建设工程竣工验收备案登记证。一审法院认为，本案系商品房预售合同纠纷。梁剑波、徐秋桂与港德公司签订的《中山市商品房买卖合同》是双方当事人的真实意思表示，且未违反法律、行政法规的强制性、禁止性规定，合法有效，相关当事人均应按照约定全面履行自己的义务。合同签订后，梁剑波、徐秋桂依约向港德公司支付了房款，已履行了合同约定的主要义务。根据双方签订的合同约定，港德公司应在2017年5月30日前依照国家和该商品房所在地人民政府的有关规定，在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案手续，取得《中山市建设工程竣工验收备案登记证》并将符合合同约定的商品房交付给梁剑波、徐秋桂使用。港德公司直至2017年11月2日才取得涉案竣工验收备案登记证，才符合合同约定的交付条件，即已逾期155天，故港德公司的行为已构成违约。虽然港德公司于2017年5月21日向梁剑波、徐秋桂发出了收楼通知，但此时涉案房屋尚未取得《中山市建设工程竣工验收备案登记证》，未符合合同约定的交付条件，故不能构成有效交付。港德公司辩称双方签订的合同第八条，约定因台风、雨天等对工程造成延误的灾害或事由，交楼的日期可予以延期，故逾期交楼天数应将2016年及2017年全年的雨天进行扣除。一审法院认为，虽然双方签订的合同中约定因台风、雨天等对工程造成延误的灾害或事由，交楼的日期可予以延期，但合同中并未对雨天的具体含义进行解释，现双方对合同中雨天的具体含义产生分歧，根据合同解释规则，一审法院综合采用诚信解释、整体解释和目的解释等解释规则，双方签订的合同中约定的雨天的具体含义应为除去正常雨天情况下的对工程造成影响的天气。而且双方在签订合同时，理应已经考虑了正常情况下天气情况，从而确定交楼时间。现港德公司并未举证证明案涉楼盘在施工周期中存在异于正常年份的雨天天数的事实，故对于港德公司该辩称，一审法院不予采纳。因此，港德公司存在逾期交楼的违约行为，其应按合同约定向梁剑波、徐秋桂支付违约金11752.6元（758229元×155天×0.1‰）。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第一百二十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决：港德公司于一审判决生效之日起七日内向梁剑波、徐秋桂支付逾期交房违约金11752.6元。如果港德公司未按判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费94元，减半收取为47元（梁剑波、徐秋桂已预交），由港德公司负担（该款港德公司应于一审判决生效之日起七日内迳付梁剑波、徐秋桂）。二审期间，双方当事人均没有提交新证据。本院对一审查明的事实予以认定。本院认为，本案系商品房预售合同纠纷。根据民事诉讼的相对性审查规则，第二审人民法院应当针对上诉请求的有关事实和适用法律进行审查，当事人没有提出请求的，不予审理。但一审判决违反法律禁止性规定，或者损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益的除外。本案中，梁剑波、徐秋桂与港德公司签订的《中山市商品房买卖合同》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，对双方均有约束力。现双方对港德公司逾期交付涉案房屋的事实没有异议，本院予以确认。本案二审争议焦点为港德公司主张的免责事由能否成立。港德公司上诉主张根据合同第八条的约定，因台风、雨天导致施工进度及竣工验收进度延误，属于合理顺延交楼期限的事由，因此产生的逾期天数应据实予以扣减。梁剑波、徐秋桂则认为该情形并非不可抗力范畴，不能作为逾期交房的抗辩理由。经查，双方在涉案合同第八条第二款中约定了以下内容：“如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1.遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的；2.因台风、雨天或战争、动乱等对工程造成延误的灾害或事由；3.…；4.…；5.…。上述1-5项有关延误的事由和期限出卖人应出具政府有关部门的相应证明文件，出卖人据此方可予以顺延”。在合同领域中，所谓不可抗力是指合同订立时当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，主要包括自然灾害（如地震、洪水、台风、冰雹等）、社会异常事件（如战争、罢工、骚乱等）及政府行为（如征收、征用）等。现双方当事人对上述合同条款的理解存在争议，因对合同条款的理解属于合同解释的范畴，需要人民法院或仲裁机构通过合同解释进行明晰。对此，本院作如下分析：一则，从不可抗力的角度进行审视，构成合同条款约定的免责事由的雨天、台风均应达到一定的规模。而本案中，双方在合同中对雨天天气达到何种规模方可构成免责事由的约定标准不明，港德公司亦无充分证据证明其所主张的雨天天气达到一定规模并对施工进度造成了实际影响，至于其主张的台风天气造成的停工状态持续时间较短，对施工进度、交付房屋的影响理应有限，且该台风天气发生在合同约定的交房期限之后，港德公司据此主张顺延交房期限的理据不足。二则，按照港德公司的说法，因雨天导致涉案工程工期延误非其所能控制，即港德公司亦主张雨天应属于上述合同条款中规定的“不可抗力”。即使该主张成立，通过审查上述合同条款的内容可知，双方在合同中约定港德公司可据实延期的内容存在重复性，即合同第八条第二款第1项约定港德公司可据实延期的情形与第2项约定港德公司可据实延期的事由存在重复。同时，双方已明确约定，因遭遇不可抗力导致顺延交楼时间的，港德公司应在事件发生之日起30日内告知买受人。因此，根据合同整体解释的规则，应认定港德公司在雨天、台风等事件致使交楼期限延误时，需向买受人履行告知义务。同时，买受人在签订购房合同后，对于港德公司如期交楼具有合理期待。港德公司作为专业的房地产开发公司，其对房地产开发的进程能够把控和知悉，故要求其在影响房屋交付的事件发生后及时向买受人履行告知义务，并不过于严苛。此外，即使上述合同条款存在不同的理解，因涉案商品房买卖合同属于格式合同，根据《中华人民共和国合同法》第四十一条规定的格式合同的特殊解释规则，在合同条款存在两种以上解释时，应作出不利于提供格式条款一方的解释。因此，本院认定港德公司应在发生雨天、台风等足以影响房屋交付的事件后30日内向买受人履行告知义务，否则应承担相应不利后果。而港德公司并未就其所主张的免责事由向买受人履行过告知义务，亦未按合同约定就其所主张的“有关延误的事由和期限”向买受人出具“政府有关部门的相应证明文件”予以证实。因此，即使港德公司主张的上述免责事由确实存在，其以此为由要求顺延交楼时间的抗辩理由及上诉主张亦不应得到支持。一审法院对此处理并无不当，本院予以维持。对当事人未上诉的部分，本院不予审查。综上所述，港德公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费94元（中山市港德实业地产投资有限公司已预交），由中山市港德实业地产投资有限公司负担。本判决为终审判决。审判长  牛庆利审判员  吴碧英审判员  吴合波二〇一九年十月三十一日书记员  张欣琪