江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）苏05民终7204号上诉人（原审原告、反诉被告）：昆山市玉山镇秀尔美容美发店。委托诉讼代理人：郝亚，北京市盈科（苏州）律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：昆山市云帆装饰设计工程有限公司。委托诉讼代理人：袁团卫，江苏誉腾律师事务所律师。上诉人昆山市玉山镇秀尔美容美发店（以下简称秀尔美容店）因与被上诉人昆山市云帆装饰设计工程有限公司（以下简称云帆公司）装饰装修合同纠纷一案，不服江苏省昆山市人民法院（2018）苏0583民初14815号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年7月12日立案受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。秀尔美容店上诉请求：撤销一审判决，改判支持秀尔美容店全部诉讼请求或发回重审；云帆公司承担一、二审诉讼费用。事实和理由：一、一审认定事实不清。1.云帆公司承诺于6月19日交房，但至6月19日仍在施工，且未按《更改合同》约定进行整改，后自行停工并撤离现场，至今仍未按约交付工作成果。2.经双方确认，云帆公司施工的部分存在淋浴区未完工、柜子射灯未做、地面未抬高等问题，云帆公司亦自认《预算表》中部分材料至今未完全使用。云帆公司对自己出具的《预算表》也未严格执行，如擅自缩减玻璃面积、减少安装开关盒接线盒数量。一审法院未对工程量详细核对即要求秀尔美容店支付全部装修款，与事实不符。3.秀尔美容店提供的证据充分证明云帆公司已完成工程存在明显质量问题，与设计图诸多不符，云帆公司已当庭承认可并称可以维修。对于水管等隐蔽工程，根据合同约定在封管前应该经过管道试压并填写质量验收表，由秀尔美容店签字确认方可继续施工，但云帆公司未通知验收擅自封闭管线，导致试营业第一天水管爆裂漏水，殃及其它楼层，秀尔美容店为此支出赔偿费、维修费9万余元。二、一审判决证据不足。1.一审判令秀尔美容店支付新增装修款证据不足。合同约定施工中如有项目增减双方应签订补充合同，并由云帆公司开具施工变更单，增减项目价款应办理书面手续。云帆公司声称新增了工程量，但未能提供新增项目系双方合意的证据，应承担举证不能的不利后果。2.一审判令秀尔美容店支付剩余装修款证据不足。云帆公司退场时未对已完成工程量确认并验收。一审法院组织双方至现场确认时，涉案标的已经第三方返修，云帆公司完成工程量不能得到如实反映。剩余款项应在返修并验收后再行支付。一审法院组织双方对工程量进行确认的笔录未经庭审质证，不应作为定案依据。3.合同对于装修效果有明确要求，《更改合同》中提出施工期间做出来的效果与甲方提供的图纸不符，足以说明云帆公司也认为其未按图施工。云帆公司拒不配合整改，秀尔美容店不得不另行发包给昆山徽之龙装饰工程有限公司（以下简称徽之龙公司）返修。返修人出具的报价清单所涉项目未超过秀尔美容店与云帆公司合同范围，产生的费用应由云帆公司承担。从日常生活经验考虑，涉案标的系商业使用，秀尔美容店更想早日完工营业，涉案标的再次整改定与云帆公司的装修成果之间存在必要性和关联性。三、一审法院审理程序违法。一审法院两次开庭仅完成法庭调查，法院未归纳争议焦点并组织双方辩论。法院组织双方至现场核实工程量，但未全面记载秀尔美容店的意见以及提出的质量问题。本案双方争议较大，属复杂案件，应转为普通程序审理。云帆公司辩称：云帆公司已按照施工合同和《更改合同》的约定完成了装修工作。2018年6月19日云帆公司工作人员在进行打扫卫生等收尾工作时之被秀尔美容店强行赶离施工现场，秀尔美容店应支付违约金。秀尔美容店的墙面改造未经云帆公司确认，云帆公司不应支付改造费用。秀尔美容店向一审法院起诉请求：1.确认秀尔美容店与云帆公司签订的《室内装修工程委托合同》于2018年6月21日解除；2.判令云帆公司归还秀尔美容店装修款83400元；3.判令云帆公司支付秀尔美容店违约金44004.24元（违约赔偿金每日1047.72元，自2018年5月11日至2018年6月21日共计42天）；4.判令云帆公司支付秀尔美容店翻修损失73615元及房屋租金损失14958.9元（现租房屋年租金为13万元，日租金为356.16元，共计42天）；5.判令云帆公司赔偿秀尔美容店翻修费用73506元；6.判令云帆公司赔偿秀尔美容店因施工质量问题造成的其他损失暂计17200元。云帆公司向一审法院反诉请求:一、判令秀尔美容店支付云帆公司装修款人民币55600元；二、判令秀尔美容店支付云帆公司增加项目费用人民币46411元；三、判令秀尔美容店支付云帆公司逾期付款违约金1442.9元；四、本案反诉费由秀尔美容店承担。一审法院认定事实：2018年2月10日，秀尔美容店（甲方发包方）与云帆公司（乙方承包方）签订装修施工合同，约定乙方为甲方装修保利地产写字楼8号楼1507室房屋，开工日期2018年3月25日，竣工日期2018年5月10日。工程总价款139000元，签订合同之日支付41700元，泥工进场前支付41700元，完工当天支付41700元，后期支付13900元。增加工程项目于签订项目变更单时支付100%。甲方未按合同规定付工程价款的，每逾期一天按未付工程款的千分之一支付违约金给乙方。如果因乙方原因而延迟完工，每天按人工费千分之一作为违约金支付给甲方。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一天，以装潢工程价中人工费千分之一作为误工费支付给乙方，违约金额不超过人工费总额。以下原因不能作为乙方延误工期：1.设计变更和工程量变化；2.工程款未按时交付；3.不可抗力；4.其他非乙方原因造成的停工。隐蔽工程的质量验收1.隐蔽工程验收范围指：(1)电器路线(分照明电、动力电、弱点线路)和电线保护装置；(2)水管(分冷水管、热水管)；(3)家用中央空调(风管)：(4)煤气管道按施工图铺设。在奉贤封管之前按规定经过电器表测试和管道试压后，填写附件内质量验收表，并由甲乙双方签字后方可继续施工。2.乙方根据合同约定对隐蔽工程先自检再验收，乙方必须在验收48小时前通知甲方参加。如甲方不能按时参加，须在开始验收48小时前向乙方提出延期要求，但延期不能超过两天。如甲方即未提出延期要求，又不参加验收，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。工程结算：1.甲方对工程质量竣工验收合格后，乙方按合同条款向甲方提出办理竣工结算。甲方在五天内将工程款付给乙方或提出修改意见。2.甲方无正当理由在竣工验收后10天内不办理结算，从第11天起，按银行同期贷款的最高利率支付工程款的利息，并承担违约责任。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计要求，或发生其他使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任，按约定向甲方支付违约金，赔偿因违约给甲方造成的损失。合同签订后，云帆公司进场施工，秀尔美容店支付了83400元。合同履行过程中增加了部分工程量，大理石理发台1800元、梳妆台2800元、大门更换制作2800元、过道门套人工加材料2500元，地面垫层10公分14000元，以上共计23900元。2018年6月3日，秀尔美容店经营者陈娇和云帆公司法定代表人赵贵舟签订更改合同，内容为：因施工期间做出来的效果与甲方提供的图纸不符，故吊顶位置调整，房门更换，隔断玻璃制作，吧台背景更换，甲方提出两个要求：1.做出甲方提供图纸百分之八十的效果以上（改动的几个位置）；2.于2018年6月19日交房。如达不到以上要求，除原合同之间的违约金，另每天赔偿一千元违约金。因云帆公司于2018年6月19日仍未交付，双方产生争执，云帆公司的施工人员撤离施工现场。2018年6月25日，秀尔美容店向云帆公司发送解除函，内容为：贵我于2018年2月10日签订一份《室内装修工程委托合同》，合同约定贵司于2018年3月25日至2018年5月10日提供装饰施工服务，合同总额139000元，我司已经按照付款方式支付83400元，但贵司直至6月3日仍未完成装修进度，并且大部分区域未按照设计图进行装修。双方于2018年6月3日签订《更改合同》，约定贵司对相应区域进行改正，在2018年6月19日完工并交房，但贵司直至当天仍未完工。2018年6月20日我司发函给贵司，希望对施工现场进行共同验收，但经过验收，《更改合同》中需要改正的地方仍未进行改正，而且施工现场瑕疵非常多，严重偷工减料，我司当场要求贵司对以上问题出具具体处理意见，但贵司未同意我司要求，贵司一而再三的拖延工期不仅影响我司正常开业经营，而且已经严重损害了我司的经济利益，我司经过慎重考虑，决定解除《室内装修工程委托合同》并通知贵司，本函送达贵司即生效。2018年6月28日，秀尔美容店（甲方）与徽之龙公司（乙方）签订装饰工程施工合同，约定甲方将秀尔美容店面维修改造工程发包给乙方，工期自2018年6月28日至2018年7月20日，总造价70000元（墙纸改造190平方米，墙纸拆除、墙面基础处理及墙纸的费用共计19180元），开工前三天支付28000元，水电验收当天支付24500元，木工结束，油漆工进场前支付14000元，工程结束支付3500元。2018年8月2日，秀尔美容店水管爆裂，给云帆公司法定代表人发短信要求其善后并维修，云帆公司并未维修。秀尔美容店遂与徽之龙公司签订装饰工程施工合同，由徽之龙公司进行水电隐蔽工程改造，金额73506元。2018年10月15日一审法院组织双方对云帆公司已完成工作量进行确认，云帆公司已完成的工作量为：一楼大厅地面贴地砖6529元，石膏板造型吊顶4950元，地面垫层651元，踢脚线908元，墙顶面墙纸9514元（秀尔美容店陈述有起泡现象），房间一干区地面复合地板596元，石膏板造型吊顶990元，地面垫层97元，踢脚线259元，墙顶面墙纸2320元（秀尔美容店陈述有起泡现象）；房间二干区地面复合地板596元，石膏板造型吊顶990元，地面垫层97元，踢脚线259元，墙顶面墙纸2320元（秀尔美容店陈述有起泡现象）；房间三地面复合地板864元，石膏板造型吊顶2640元，地面垫层140元，踢脚线352元，墙顶面墙纸3189元（秀尔美容店陈述有起泡现象）；咨询室地面复合地板985元，石膏板造型吊顶2640元，地面垫层160元，踢脚线323元，墙顶面墙纸3067元（秀尔美容店陈述有起泡现象）；员工休息区地面复合地板302元，石膏板造型吊顶2640元，地面垫层49元，踢脚线178元，墙顶面墙纸1020元（秀尔美容店陈述有起泡现象）；房间一湿区铺地砖572元，地砖垫层94元，铺墙砖2422元，瓷砖磨45度角90元，墙地砖填缝剂150元，吊顶896元，淋浴房挡水条280元，卫生间防水690元，地漏配置及安装110元；房间二湿区铺地砖517元，地砖垫层85元，铺墙砖2686元，瓷砖磨45度角90元，墙地砖填缝剂160元，吊顶826元，淋浴房挡水条280元，卫生间防水690元，地漏配置及安装110元；淋浴间铺地砖451元，地砖垫层74元，门口大理石板162元，铺墙砖2369元，瓷砖磨45度角90元，墙地砖填缝剂141元，吊顶742元，挡水条280元，卫生间防水690元，地漏配置及安装110元，水电工程22914元。土建项目33760元。大厅柜体10810元，柜门板侧板2000元，门4500元，垃圾清运费1000元，材料搬运费1000元。上述共计141466元（合同价款系144118元，其中主材74715.5元，辅材21679元，人工47723.78元，折后价格139000元），其中墙纸面积共计352平方米。秀尔美容店经营者陈娇于2014年6月3日与昆山威梅格工程有限公司签订房屋租赁合同，约定租赁期限自2014年8月21日至2019年8月20日，年租金13万元，2017年8月20日至2019年8月20日两年租金递增3%，即每年13.39万元。一审法院认为，秀尔美容店与云帆公司签订的室内装修工程委托合同系双方真实意思表示，合法有效，双方应当按约履行。云帆公司于2018年6月19日时已完成大部分工程量，只剩部分收尾工作，故一审法院认定云帆公司已经履行绝大部分合同义务，秀尔美容店无权解除合同，故一审法院对秀尔美容店要求确认合同解除的诉讼请求不予支持。关于云帆公司已经完成的工作量，秀尔美容店应当支付相应的价款，经一审法院现场核对，对比合同附件报价单，云帆公司已完成141466元，根据合同价款144118元折后价格139000元的比例计算为136442元。秀尔美容店已经支付83400元，还需支付53042元。对秀尔美容店要求退还装修款的诉讼请求不予支持。双方合同约定于2018年5月10日竣工，但云帆公司未按约完工，在2018年6月19日仍未交付，构成违约，考虑到装修过程中有部分增加工程量，一审法院酌定云帆公司拖延工期30日。双方合同约定如果因乙方原因而延迟完工，每天按人工费千分之一作为违约金支付给甲方，经一审法院计算云帆公司应当支付违约金47723.78元/1000*30=1431.7元。双方的更改合同约定“甲方提出两个要求：1.做出甲方提供图纸百分之八十的效果以上（改动的几个位置）；2.于2018年6月19日交房。如达不到以上要求，除原合同之间的违约金，另每天赔偿一千元违约金”，故云帆公司应当支付违约金30000元。上述违约金合计31431.7元。关于秀尔美容店主张的翻修损失，秀尔美容店陈述云帆公司的装修效果达不到设计图的要求，故与徽之龙公司签订装修改造合同，对此一审法院认为，云帆公司已经完成绝大部分工程量，关于装修效果的问题，合同并未明确约定，秀尔美容店后期的改造项目是否超出原合同的范围无法认定，但基于云帆公司的墙纸起泡现象，秀尔美容店对于墙纸的该部分损失云帆公司应当赔偿，云帆公司施工的墙纸共计352平方米，徽之龙公司改造的墙纸共计190平方米，该部分墙纸拆除、墙面基础处理及墙纸的费用共计19180元云帆公司应当承担。关于秀尔美容店主张的租金损失，因云帆公司工程延期造成秀尔美容店多支出了租金损失，但秀尔美容店已经就工程延期主张了违约金，故对该部分损失一审法院不予支持。秀尔美容店主张水管爆裂产生的损失由云帆公司承担，因现水管已经修好，秀尔美容店也无法说明具体水管爆裂的位置及原因，且云帆公司撤场后又有其他的装修公司进场施工，秀尔美容店并未提供证据证明水管爆裂的原因系云帆公司施工不当造成，故对该部分损失，一审法院不予支持。关于云帆公司主张的增加部分的装修款，该部分项目不在合同约定范围内，云帆公司已经完成，秀尔美容店应当支付，经一审法院现场核对，该部分款项为23900元。关于云帆公司主张逾期付款违约金的请求，因涉案工程并未竣工验收，双方并未结算，故对该项诉请，一审法院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条、第二百五十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，一审法院判决：一、昆山市云帆装饰设计工程有限公司于判决生效后十日内支付昆山市玉山镇秀尔美容美发店违约金31431.7元。二、昆山市云帆装饰设计工程有限公司于判决生效后十日内支付昆山市玉山镇秀尔美容美发店墙面改造费用19180元。三、昆山市玉山镇秀尔美容美发店于本判决生效后十日内支付昆山市云帆装饰设计工程有限公司装修款53042元。四、昆山市玉山镇秀尔美容美发店于判决生效后十日内支付昆山市云帆装饰设计工程有限公司增加部分装修款23900元。五、驳回昆山市玉山镇秀尔美容美发店的其他诉讼请求。六、驳回昆山市云帆装饰设计工程有限公司的其他诉讼请求。上述一至四项相抵，昆山市玉山镇秀尔美容美发店于判决生效后十日内支付昆山市云帆装饰设计工程有限公司26330.3元。案件受理费5900元，减半收取2950元，由昆山市玉山镇秀尔美容美发店负担2417元，昆山市云帆装饰设计工程有限公司负担533元。反诉案件受理费1184元，由昆山市玉山镇秀尔美容美发店负担862元，昆山市云帆装饰设计工程有限公司负担322元。二审经审理查明的事实与一审相一致。二审中秀尔美容店提交如下证据：1.秀尔美容店过道立面图、剪发大厅立面图等设计图及四张装修现场照片，证明云帆公司未按设计图装修，且存在未完成工程量。2.视频资料三份，系2018年6月23日双方至施工现场进行工程量确认和验收，证明云帆公司法定代表人对装修问题予以默认，但后期未予以整改。3.通话记录，系2018年8月2日水管爆裂后秀尔美容店股东管玉婷与云帆公司法定代表人赵贵舟的通话，证明秀尔美容店要求云帆公司至现场勘察维修，云帆公司拒绝到场。云帆公司质证认为，上述证据不属于二审中的新证据。一审法院已组织双方对装修完成情况及工程量进行过确认。秀尔美容店提供的照片的拍摄时间包括真实性无法确认。云帆公司接到过要求维修的电话，接电话的时候公司的人在外地，后秀尔美容店称他们找其他人维修，所以云帆公司没有过去。二审另查明：1.秀尔美容店与云帆公司签订的《室内装修工程委托合同》第六条约定，乙方（云帆公司）应在竣工验收的三天前通知甲方（秀尔美容店），甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任，甲方如自行搬进入住，视为验收合格。2.秀尔美容店向云帆公司交付的设计图显示吊顶边缘距墙壁应预留15厘米，走道玻璃窗分上下两块，房间门上部不可打开部分高41厘米，下部可打开部分高210厘米。秀尔美容店在二审中主张云帆公司未完工或未按图施工的部分包括：地面垫层应做14厘米，实际只做9厘米；房间湿区及淋浴间地砖垫层未按设计厚度施工；天花板吊顶边缘与墙壁的距离过窄，导致灯带未安装也无法安装，吊顶上的置物板未按设计尺寸施工；玻璃窗户制作及门口橱窗制作的实际面积、款式与报价单不符；淋浴房的玻璃仅用玻璃胶上下粘贴固定，不安全，而且没有装门；吧台和大厅背景制作不符合设计图要求；柜体未预留台盆和毛巾桶，未安装射灯；房间门的高度与设计不符。本院组织双方现场勘查。经查看确认，涉案房屋原地面垫层高度比房屋外走廊低3厘米左右，现地面垫层含瓷砖在内比铺设了瓷砖的走廊高9.5厘米；房间湿区及淋浴间地砖垫层高度与干区基本等高；天花板吊顶边缘距墙壁5厘米；走道两块玻璃窗为不可打开的整片玻璃，含边框在内高均为2.42米，宽分别为1.12米和1.35米；门口玻璃橱窗含边框尺寸为高2.45米、宽1.72米，玻璃大门高2.43米、宽1.73米；淋浴房与交付时相比增加了一扇门及玻璃挡板；柜体面板上未预留台盆及毛巾桶的孔洞、未安装射灯；门上部高52厘米,下部可打开部分高204厘米。本院认为，秀尔美容店与云帆公司签订室内装修工程委托合同，将室内装修工程交给云帆公司施工，双方签订的合同系真实意思表示，合法有效。秀尔美容店认为云帆公司未按约完成施工，要求云帆公司返还已付装修款、支付违约金及赔偿其损失，引发本案诉讼。云帆公司反诉要求秀尔美容店支付合同内以及增加项目工程款并支付违约金。本案二审争议焦点在于：一、云帆公司主张支付工程款的条件是否成就；二、合同内已完工程价款的认定；三、增加工程价款的认定；四、秀尔美容店主张的翻修损失应否支持；五、秀尔美容店主张的水管爆裂的修复费用及其他损失应否支持；六、一审审理程序是否违法。关于云帆公司主张支付工程款条件是否成就的问题。秀尔美容店主张云帆公司未按约完成并交付工作成果，已施工的工程存在质量问题，工程款应在返修并验收后再予以支付。本院就此认为，秀尔美容店与云帆公司签订的合同约定秀尔美容店如自行搬进入住，视为验收合格。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。虽然云帆公司已完成的工程未经双方验收，但秀尔美容店已投入使用，应视为验收合格，云帆公司有权要求支付该部分工程的工程款。返修义务属于质量保修责任，不影响云帆公司主张工程款的权利。秀尔美容店要求云帆公司返修并验收后再支付工程款的主张没有依据，本院不予采信。对于合同内已完工程款的认定。秀尔美容店主张云帆公司未按图纸完成施工，且工程已由第三方返修，一审法院核对的工程量有误且不完整，确认工程量的笔录也未经质证，不能作为定案依据。本院认为，对合同内工程量、制作要求及工程价款的认定应根据施工合同及所附预算表、设计图、更改合同以及现场勘查情况确定。一审法院所做的现场勘查笔录系对现场情况的核实，双方均已到场发表意见并将意见记入笔录，无须再组织质证，笔录内容可以作为认定事实的依据。对于秀尔美容店就合同内工程量及价款提出的异议，本院认定如下：1.房间湿区及淋浴间地砖垫层，在一审勘查时秀尔美容店确认已完成，现场查看也已施工，对该项异议本院不予采信。2.对于吊顶造价，预算表约定按展开面积计算，秀尔美容店未对施工面积提出异议，而是认为部分预留尺寸与图纸不符。经查，秀尔美容店未明确说明吊顶置物架的设计尺寸，其主张施工的置物架不符合约定依据不足；但按照设计图吊顶边缘与墙面之间应预留15厘米，云帆公司施工时仅预留5厘米，确与图纸不符。秀尔美容店与云帆公司2018年6月3日签订的《更改合同》已约定云帆公司应将吊顶位置调整，云帆公司主张该约定不涉及上述预留距离问题没有依据。但秀尔美容店已接收并实际使用了涉案工程，报价单中吊顶部分合计14850元，下浮后为14256元，本院酌定吊顶部分扣减2000元。另预算表中有灯具安装项目计450元，云帆公司确认该项目中包含灯带安装，实际未安装，本院酌定扣减250元。3.关于玻璃窗户制作，预算表约定每平方米350元，工程量按实际施工量计算，一审判决按15平方米计为5250元，下浮后为5061元。经本院二审勘查，玻璃窗实际面积为5.97平方米，按预算单价计算应为2090元，下浮后为2015元。故玻璃窗户制作一项应扣减工程款3046元。秀尔美容店主张窗户款式与设计图不符，但没有在更改合同中提出更改，对该异议不予采信。4.关于门口橱窗玻璃制作，预算表约定每平方米350元，工程量按实际施工量计算，一审判决按10平方米计为3500元，下浮后为3374元。秀尔美容店主张该项目不包含大门，但设计图显示玻璃门与橱窗整片相连，秀尔美容店在一审法院现场勘查时就该项提出玻璃与门框间缝隙太窄影响门开关，并认可云帆公司主张的大门更换费用，本院认定合同范围包括大门制作。经本院二审勘查，门口橱窗及大门面积为8.41平方米，按预算单价计算应为2944元，下浮后为2838元。故门口玻璃橱窗一项应扣减536元。5.关于淋浴房制作，秀尔美容店主张云帆公司制作的淋浴房与图纸不符没有依据，本院不予采信。6.关于吧台和大厅背景制作，预算单注明的吧台背景材质本就与设计图不同，不能依设计图认定云帆公司施工的该部分工程不符合约定。《更改合同》约定云帆公司应更换吧台背景，根据云帆公司出示的微信记录以及当事人陈述，可以证明云帆公司对背景材料进行了更换。对该部分异议本院也不予采信。6.对于柜体制作，云帆公司没有在《更改合同》中提出更改，对该异议本院不予采信。7.对于房门问题，虽然与图纸要求的做法不同，但经云帆公司更改后房门的外观以及使用功能不受影响，对该异议也不予采信。综上，云帆公司已完成的合同内工程价款应为130610元（136442元-2000元-250元-3046元-536元）。秀尔美容店已支付83400元，还需支付47210元。关于增加工程款的认定。秀尔美容店主张新增项目未经双方合意，不应计价。本院就此认为，虽然云帆公司未提交增加工程量的书面手续，但在一审法院组织现场勘查时，秀尔美容店认可大理石理发台、梳妆台、大门更换、门套制作以及地面垫层系经其同意增加，应认定双方就增加该部分工程量达成了合意。秀尔美容店在现场勘查时主张梳妆台系云帆公司免费赠送没有依据，其主张大理石理发台、门套制作不符合要求也没有证据证明，且其已投入使用，对上述增加项目工程款本院予以确认。对于地面垫层，云帆公司在二审中自认过合同内及合同外增加的垫层共计应做14厘米。经本院现场勘查，云帆公司实际施工的垫层约12.5厘米，少于双方约定。因双方约定增加10厘米地面垫层价款14000元，本院酌定垫层部分增加工程款应为11900元，在一审判决基础上核减2100元。综上，增加工程款应为21800元（23900元-2100元）。对于秀尔美容店主张的翻修损失。秀尔美容店主张云帆公司装修效果达不到设计图要求，故其与徽之龙公司签订装修改造合同，要求云帆公司赔偿其返修费用。本院就此认为，秀尔美容店与云帆公司的合同对于装修效果未作明确约定。秀尔美容店与云帆公司签订的合同约定工程总价为139000元，云帆公司已施工完成了绝大部分工程量。秀尔美容店在云帆公司施工人员2018年6月19日撤场后与徽之龙公司签订金额达70000元的施工合同，约定对顶面、墙面、卫生间、吧台背景、进户门进行改造。秀尔美容店没有充分证据证明除一审法院认定的墙纸改造费用外，其他项目改造系因云帆公司施工不符合约定导致，其要求云帆公司承担该部分翻修损失本院不予支持。关于秀尔美容店主张的水管爆裂的修复费用及其他损失应否支持。虽然秀尔美容店在二审中提交了通话记录主张发生水管爆裂后其要求云帆公司到场维修，但云帆公司撤场后又有其他装修公司进场施工，施工范围包括卫生间地面拆除等卫生间改造工程。秀尔美容店在一审中称爆裂位置难以确定，其在维修前未对水管爆裂的原因进行确认及固定证据，无法证明水管爆裂系因云帆公司施工不当导致，其要求云帆公司承担该部分损失依据不足，本院也不予支持。关于一审审理程序是否违法问题。一审法院适用简易程序审理本案并不违反法律规定。双方在庭审中均表示庭后以提供书面代理词形式发表辩论意见，秀尔美容店主张法院未组织双方辩论程序违法也不能成立。综上，秀尔美容店应向云帆公司支付合同内装修款47211元及合同外增加工程款21800元。秀尔美容店的其他上诉理由不能成立，应予驳回。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：一、维持江苏省昆山市人民法院（2018）苏0583民初14815号民事判决第一、二、五项；二、撤销江苏省昆山市人民法院（2018）苏0583民初14815号民事判决第三、四、六项；三、昆山市玉山镇秀尔美容美发店于本判决生效后十日内支付昆山市云帆装饰设计工程有限公司装修款47210元；四、昆山市玉山镇秀尔美容美发店于本判决生效后十日内支付昆山市云帆装饰设计工程有限公司增加部分装修款21800元；五、驳回昆山市云帆装饰设计工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费5900元，减半收取2950元，由昆山市玉山镇秀尔美容美发店负担2417元，昆山市云帆装饰设计工程有限公司负担533元。反诉案件受理费1184元，由昆山市玉山镇秀尔美容美发店负担790元，昆山市云帆装饰设计工程有限公司负担394元。二审案件受理费5900元，由昆山市玉山镇秀尔美容美发店负担4834元，昆山市云帆装饰设计工程有限公司负担1066元。本判决为终审判决。审判长  沈维佳审判员  曾雪蓉审判员  沈军芳二〇一九年十月二十七日书记员  陆晓婷法律文书履行提示人民法院依法作出的生效法律文书，具有国家权威性和强制执行力，当事人应当依法自觉履行生效法律文书所确定的义务，否则人民法院将根据对方当事人的申请依法强制执行，被执行人将面临以下执行风险：一、被执行人未按执行通知履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对其名下财产采取查封、扣押、冻结、拍卖、变卖等强制执行措施，并有权对被执行人及其住所、经营场所进行搜查。二、被执行人未按生效法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息，未按生效法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。执行费用由被执行人承担。三、被执行人不履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对被执行人或者其法定代理人、有关单位的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员采取限制出境措施。四、被执行人拒绝报告、虚假报告财产的，人民法院有权根据情节轻重对被执行人或者其法定代理人、有关单位的主要负责人、直接责任人及实际控制人予以罚款、拘留。五、被执行人以暴力、威胁或者其他方法阻碍执行人员执行公务或者拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的，人民法院有权对被执行人或者其主要负责人、直接责任人员予以罚款、拘留，构成犯罪的，依法追究刑事责任。六、被执行人不履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对其采取限制消费措施。被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等座以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必须车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组一等以上座位等其他非生活和工作必须的消费行为。七、被执行人有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的，或者通过伪造证据、暴力、威胁等方法抗拒执行，以虚假诉讼、虚假仲裁或者隐匿、转移财产等方法规避执行的，人民法院有权将其纳入失信被执行人名单，通过报纸、广播、电视、网络、法院公告栏、电子显示屏、新闻发布会等方式向社会公布，并向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；向征信机构通报，由征信机构在其征信系统中记录。国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，人民法院有权将失信情况通报其所在单位和相关部门。国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，人民法院有权将失信情况通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。八、被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，或者与他人串通，通过虚假诉讼、虚假仲裁、虚假和解等方式妨害执行，致使判决、裁定无法执行的，以拒不执行判决、裁定罪依法追究刑事责任。