连云港市赣榆区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0707民初3652号原告：苏华建设集团有限公司，住所地江苏省溧阳市泓口路333号。法定代表人：宋小华，总经理。委托诉讼代理人:魏霞，江苏瑞里特律师事务所律师。被告：江苏鹏程化工有限公司，住所地连云港市赣榆区柘汪镇临港产业区发展大道68号。法定代表人：吴昌皂，总经理。原告苏华建设集团有限公司（以下简称苏华建设公司）与被告江苏鹏程化工有限公司（以下简称鹏程化工公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年4月8日立案受理，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。后因案情复杂转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告苏华建设公司的委托诉讼代理人魏霞到庭参加了诉讼。被告鹏程化工公司的法定代表人吴昌皂经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告苏华建设公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付工程款1933100元及自2016年10月31日起的同期银行贷款利息；2、确认原告对上述工程款及利息享有优先受偿权；3、返还投标保证金50000元；4、赔偿损失406200元；5、诉讼费、保全费、律师费等由被告承担。事实与理由：2015年11月30日，原、被告签订固定总价为58万元的《建设工程施工合同》，原告按约完成全部合同内容。2015年11月30日，原、被告签订固定总价为4708000元的《建设工程施工合同》，原告已按约完成，后因被告资金不到位暂停施工，但133万元土建部分全部完成。2016年4月8日，原、被告签订固定总价为348万元的《建设工程施工合同》，原告仅完成小部分，因被告无资金要求暂停施工。几年来，原告一直找被告要求支付工程款，但被告让原告一等再等。原告无奈特诉至法院，请求支持原告诉讼请求。被告鹏程化工公司未作答辩。本院经审理认定事实如下：江苏华能建设工程集团有限公司（以下简称华能建设公司）于2017年更名为苏华建设集团有限公司，并进行了工商变更登记。2015年11月30日，华能建设公司与被告鹏程化工公司签订《建设工程施工合同》，合同约定被告鹏程化工公司将其厂房精制区工程发包给华能建设公司施工，承包范围有：图纸范围内土建平面基础（宽12×26，按照厚400mm钢筋混凝土面层，厚20mm碎石垫层考虑，四周围堰高800mm）。钢结构操作平台制作安装（框架梁用20#槽钢，含平台板栏杆）。设备吊装安装（18台套）。工艺管道安装（含18台设备保温、管材、阀门、管件、法兰、螺丝螺母、支架材料），合计58万元。合同约定付款方式为：土建完成验收合格后付合同总价款的40%，总体竣工经有关部门验收合格后，付至合同价款的95%，余下5%作为质保金，待工程质保期（一年）满并扣除相关费用后一次性付清。该合同签订后，原告华能建设公司已按约完成施工内容，被告鹏程化工公司也已付清了工程款。2015年11月25日，华能建设公司与被告鹏程化工公司签订《建设工程施工合同》，约定被告鹏程化工公司将其厂房二期扩建工程发包给华能建设公司施工。承包范围有：设计图纸范围内土建、钢结构及维护结构全部内容。按原图纸报价含框架结构、檩条、及聚合釜操作平台、闪蒸釜操作平台、厂房长度增加两跨12米（含土建及钢结构），两堵钢防爆墙，车间地面为原土压实，压实系数0.92；15CM2-4碎石垫层，20CMC30砼地面。厂房承台为桩基础（桩径400，按图纸施工），原厂房混凝土地面破拆外运。包含所有预留、预埋（不含水、电、消防系统工程）。合同总价款4708000元，其中土建部分1330000元，钢结构部分33780000元，实行固定总价款。工程款（进度款）支付方式及时间：本工程预付款合同签订七日内拨付总价的（钢结构部分合同价款的）10%作为备料款，其余按分段拨付。其中：一、土建部分：1、条形基础完成拨付土建工程总价的（合同价款内的）35%；2、基础工程（不含厂房地面混凝土）全部完成并经有关部门验收合格后拨付至土建工程总价的（合同价款内的）65%；二、钢结构部分：1、厂房首层全部完成拨付钢结构工程总价的（合同价款内的）20%；2、厂房二层全部完成拨付钢结构工程总价的（合同价款内）20%；3、屋面板全部安装完成并验收合格后拨付钢结构工程总价的（合同价款的）20%并同时无息返还履约保证金；整个工程竣工并经有关部门验收合格后拨付至工程总价款的（合同价款）80%；经审计部门审计结束后付至审计总价的95%并同时无息返还项目经理保证金；余5%作为质量保证金，待工程质保期满后，相应余款全部付清【（自竣工之日起满一年付5%的50%，另保修金5%的50%款项（防水部分）按竣工交付之日第二年扣除相关费用后付清相应款项）】。2016年4月8日，被告鹏程化工公司将设备安装、工艺管道安装等工程发包给华能建设公司施工，双方签订《建设工程施工合同》，合同约定合同价款以工程量清单所列明细本工程招投标图纸包干价为3480000元。工程款（进度款）支付方式及时间：安装类为：人员机具进入现场10日内预付30%，安装进度完成至60%付至安装合同额的50%，工程安装完成交付资料前付至合同款的90%，待试车成功后10日付至决算款的95%，留5%作为质量保修金，自合同签订之日起一年后10日内付清。材料购买：合同签订后7日内预付30%材料款，发货前付至材料款的70%，安装资料支付前付至合同款的95%，留5%作为质量保修金，自合同签订之日起一年后10日内付清。厂房二期扩建工程及厂房二期扩建工程（设备管道安装）合同签订后，华能建设公司均按约施工，但由于被告鹏程化工公司未按约给付工程款致使工程停工。对于华能建设公司已完工部分工程价款，双方未进行结算。庭审中，原告苏华建设公司申请对已完工部分的工程造价进行鉴定。经江苏势起工程项目管理有限公司鉴定，厂房二期扩建工程土建部分为1170485.3元，钢结构部分为2690672.4元，合计3861157.7元；年产量16万吨聚丙烯项目二期工程安装部分为842711.1元，以上合计造价为4703868.8元。原告苏华建设公司支付鉴定费35000元。在施工过程中，被告鹏程化工公司已给付工程款2529900元，尚有2173968.8元未给付。另查明，原告苏华建设公司将其第一项诉讼请求变更为判令被告支付工程款2173968.8元；将其主张利息的起始时间变更为自起诉之日计算；撤回要求返还保证金50000元及赔偿损失406200元的诉讼请求。本院认为，原、被告于2015年11月30日及2016年4月8日签订的厂房二期扩建工程、厂房二期扩建工程（设备管道安装）施工合同，系双方真实意思表示，不违反法律及行政法规的强制性规定，合法有效。原告苏华建设公司按约施工，但由于被告鹏程化工公司的原因导致工程停工，对于原告苏华建设公司已完工部分的工程价款，被告鹏程化工公司应当给付。根据鉴定，原告苏华建设公司已完工的工程造价为4703868.8元，扣除被告鹏程化工公司已付工程款2529900元，被告鹏程化工公司还应向原告苏华建设公司支付工程款2173968.8元。如被告鹏程化工公司逾期不给付，原告苏华建设公司可申请对案涉工程依法拍卖，就拍卖的价款优先受偿。原告苏华建设公司主张对逾期付款利息也享有优先受偿权，不符合法律规定，对该请求，本院不予支持。综上所述，对原告苏华建设公司合法部分的诉讼请求，本院予以支持。依据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第二百六十九条第一款、第二百八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告江苏鹏程化工有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告苏华建设集团有限公司支付工程款2173968.8元及利息（利息自2019年4月8日起至实际给付之日止，按中国人民银行同期同档贷款基准利率计算）。如被告江苏鹏程化工有限公司逾期不支付，原告苏华建设集团有限公司可申请对案涉工程依法拍卖，建设工程价款就该工程拍卖的价款优先受偿。二、驳回原告苏华建设集团有限公司的其他诉讼请求。如果被告江苏鹏程化工有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费25653元，保全费5000元，鉴定费35000元，合计67114元，由原告苏华建设集团有限公司承担1461元，被告江苏鹏程化工有限公司承担64192元（该款项原告苏华建设集团有限公司已预交，被告江苏鹏程化工有限公司应于本判决生效后十日内给付原告苏华建设集团有限公司）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费25653元。江苏省连云港市中级人民法院开户行：江苏省连云港市农行苍梧支行营业部，账号：44×××94。审判长 姜 莉审判员 李秋红审判员 刘 彬二〇一九年十月二十一日书记员 杨 爽