河南省郑州市二七区人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0103民初17111号原告：许昌大成实业集团有限公司，住所地许昌市建设路226号。统一社会信用代码914110001742712655法定代表人：王永志，系该公司董事长。委托诉讼代理人：陈素丽，女，系该公司员工。委托诉讼代理人：岳凌，河南银基律师事务所律师。被告：河南亚星置业集团有限公司，住所地郑州市上街区许昌路西段。统一社会信用代码：914101067126274937法定代表人：高国安，系该公司董事长。委托诉讼代理人：赵小林，女，系该公司员工。委托诉讼代理人：李宁，男，系该公司员工。原告许昌大成实业集团有限公司（以下简称大成公司）与被告河南亚星置业集团有限公司（以下简称亚星公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告大成公司的委托诉讼代理人陈素丽、岳凌，被告亚星公司的委托诉讼代理人赵小林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付剩余工程款4204831.04元及利息（暂计至2018年7月31日）为748990.87元，此后至实际支付之日止的利息按照中国人民银行同期贷款利率计算；2.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：原告与被告分别于2013年5月15日和2013年7月12日签订了安置一、三、四、五地块和B7-1、B7-2地块的六份《热力工程安装施工合同》，原告依约履行合同。工程竣工后，原被告于2014年9月29日对原告所施工的热力安装工程进行决算，总价款为19976887.64元，被分批次共支付原告15772026.6元，被告尚欠原告工程款4204861.04元未付。原告每年都向被告主张权利，被告推拖不付，致使原告欠职工的工资至今无法结清。原告故诉至法院。被告辩称，一、原被告签订安置一、三、四、五和B7-1、B7-2地块的六份《热力工程安装施工合同》，其中，安置五及B7-1地块原告的施工内容为项目的热力一、二次分支管网及热交换站房的施工安装、调试、验收、并网及通暖。安置一、三、四及B7-2四地块原告的施工内容为项目的热力一次分支管网及热交换站房的施工安装、调试、验收、并网（包含二次网）及通暖。原告应负责六个项目热力工程达到向郑州市热力总公司移交后通暖的竣工条件，负责向郑州市热力总公司移交、验收、并网及通暖的竣工条件，负责向郑州市热力总公司移交、验收、并网及通暖并承担办理的相关费用。原告负责本工程竣工后3个月内办理完入网手续，如果未能按要求时间办理完成，被告将剩余款项不予支付作为违约补偿，如原告不能够通过郑州市热力公司验收和通暖，按工程总造价的20%作为违约金。二、六份合同对工程的工期均有明确约定，原告应负责工程竣工后3个月内办理完入网手续。但以上工程完工后，原告迟迟不能办理热力验收及入网手续，被告自行对六个项目进行申请热力验收及运行。直到2015年B7-1、B7-2（盛世悦都、郦都）项目才取得《试运行供热指令》，在试运行期间，郑州市热力总公司又多次下通知要求对工程进行整改。其他四个项目在2016年才经郑州市热力总公司验收，但经热力公司验收后，以上四个地块的热力工程也均需要整改。但原告作为以上热力工程项目的施工方，在明知以上地块需要整改的情况下却不参与整改，致使被告另寻第三方进行了六个项目的热力整改并主导完成了安置三、四、五及B7-1、B7-2地块向郑州市热力总公司的移交、验收、并网及通暖，至今安置一项目仍然未通暖。按照合同约定，原告严重违约，被告可以将剩余工程款扣留作为违约金不予支付。三、被告已经按照合同约定向原告支付合同价款15772026.6元，经双方2016年8月5日对账，原告已经确认承担零星的工程费用18397元。但后期因原告违约致使项目一直无法通暖，给被告造成了重大损失，其中整改费用等共计损失2660369元，以上费用共计2678766元。另外因为项目由原告承担供暖验收并网义务变更为被告自行承担供暖验收及并网义务，相应费用被告自己负担，被告共向热力公司缴纳热力保证金6002299元，按照年息10%计算，截止2018年12月31日原告应承担保证金利息1528931.6元，另外原告应承担整改过程中的违约金50000元。以上原告应承担费用共计4257697.6元，已经超过原告本案中诉讼请求的工程款本金数额。四、本案中，原告在合同履行中严重违约，延误被告开发的六个地块的热力验收及通暖，给被告造成了严重的损失，无论从合同约定还是从被告实际损失来看，被告均不应再向原告支付任何款项，故请求驳回原告的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：2013年5月15日，原告大成公司（承包方，乙方）与被告亚星公司（发包方，甲方）签订关于B7-1地块的《热力工程安装施工合同》（亚星盛世悦都项目），约定：施工内容为甲方建设项目的热力一、二次分支管网及热交换站房委托乙方负责施工安装、调试、验收、并网及通暖。乙方完成全部图纸设计范围内的工程内容，达到向郑州市热力总公司移交后通暖的竣工条件。乙方负责向郑州市热力总公司移交、验收、并网及通暖。本工程自合同签订之日起，二次网及交换站房施工总工期40天，一次网在热力主管网到位及具备施工条件时在20日内完成施工任务。如因不可抗拒或甲方责任或重大设计变更，影响按时竣工、验收时，由甲方项目部批准工期顺延。合同价款为2412239.87元一次性包死，不受材料市场价格影响。由乙方包工包料、包质量、保工期、包安全、包验收、包并网协议的办理的相关费用（注：与市政热力管网碰头费由甲方支付；移交热力公司托管费用依据热力公司政策甲乙双方共同协调，发生费用由甲方支付）。付款方式：付款节点一：合同生效、乙方热交换站设备进场，甲乙双方验收后合格后一周内，甲方向乙方付至设备合同价款的80%。付款节点二：热力工程二次网及热力交换站所有内容施工完毕，经甲乙双方验收合格后一周内，甲方向乙方支付二次网工程造价的50%。付款节点三：热力工程二次网及热交换站所有内容施工完毕，经甲乙双方验收合格后一周内，甲方向乙方支付工程总造价的80%。付款节点四：郑州市热力总公司验收合格并签订并网协议后，并将资料移交甲方验收后，甲方予以办理竣工结算，甲乙双方核准并签字确认结算价格后，乙方向甲方提供甲方财务部认可的全部等值发票后七个工作日内，甲方向乙方付至工程总造价款的95%，剩余5%作为质保金，待保修两个采暖期结束且无任何质量问题及热力公司接收管理后七个工作日内无息全额支付。如因乙方责任造成返工，则由乙方承担一切费用，如因甲方责任造成返工，则由甲方承担损失。乙方负责本工程竣工后3个月内办理入网手续。乙方如果未能按要求时间办理完成，甲方将剩余款项不予支付作为违约补偿给甲方。在违约责任中约定：乙方若未能按照合同约定的日期竣工和验收的，每逾期一天，应向甲方支付工程总价款千分之一的违约金；若因乙方原因影响甲方项目供暖，则乙方违约，乙方必须支付甲方总合同款20%的违约金。2013年6月26日，原被告签订《B7-1地块热交换站机组补充协议》，约定：原预算中计入的高低区热交换站机组价格经双方协商予以取消，按双方协商确认的价格上浮5%计入并随付款节点支付。双方确认的高低区热交换站机组上浮5%后总价为739845.75元一次性包死计入税前造价。2013年7月10日，原告大成公司（乙方，承包方）与被告亚星公司（甲方，发包方）签订关于B7-2地块的《热力工程安装施工合同》（亚星盛世郦都项目），约定：施工内容为甲方建设项目的热力一次分支管网及热交换站房委托乙方负责施工安装、调试、验收、并网（包含二次网）及通暖。二次网甲方另行分包，乙方负责向郑州市热力总公司移交、验收、并网及通暖（包含二次网）。本工程自合同签订之日起，热交换站施工总工期50天，一次网在热力主管网到位及具备施工条件时在20日内完成施工任务。如因不可抗拒或甲方责任或重大设计变更，影响按时竣工、验收时，由甲方项目部批准工期顺延。合同价款为1435518元一次性包死价（包含热交换机组的价格），不受材料市场价格影响。由乙方包工包料、包质量、包工期、包安全、包验收、包并网协议的办理的相关费用。二次网甲方另行分包，但竣工资料的统一整理、竣工验收、并网、通暖由乙方负责，由此发生的相关费用已包含在合同价款内，乙方不得收取任何费用。付款方式：付款节点一：合同生效、乙方热交换站设备进场，甲乙双方验收后合格后一周内，甲方向乙方付至设备合同价款的80%。付款节点二：热力交换站房所有内容施工完毕，经甲乙双方验收合格后一周内，甲方向乙方支付工程总造价（不包含热交换站设备）的80%。如乙方不能够通过郑州市热力公司验收和通暖，按工程总造价的20%作为违约金，甲方不予支付剩余的20%工程款，由甲方办理验收和通暖手续，乙方必须协助。付款节点三：郑州市热力总公司验收合格并签订并网协议后，并将资料移交甲方验收后，甲方予以办理竣工结算。甲乙双方核准并签字确认结算价格后，乙方向甲方提供甲方财务部认可的全部等值发票后七个工作日内，甲方向乙方付至工程总造价款的95%，剩余5%作为质保金，待保修两个采暖期结束且无任何质量问题及热力公司接收管理后七个工作日内无息全额支付。如因乙方责任造成返工，则由乙方承担一切费用，如因甲方责任造成返工，则由甲方承担损失。乙方负责本工程竣工后3个月内办理入网手续。乙方如果未能按要求时间办理完成，甲方将剩余款项不予支付作为违约补偿给甲方。在违约责任中约定：乙方若未能按照合同约定的日期竣工和验收的，每逾期一天，应向甲方支付工程总价款千分之一的违约金；若因乙方原因影响甲方项目供暖，则乙方违约，乙方必须支付甲方总合同款20%的违约金。合同还约定了其他事项。2013年6月26日，原被告签订《B7-2地块热交换机组补充协议》，约定热交换机组价格确定为：1.高低区热交换机组价格经甲乙双方协商，按双方协商确认的价格上浮5%计入并随付款节点支付。2.双方确认的高低区热交换机组上浮5%后总价为：949650.45元一次性包死计入税前造价……2013年7月10日，原告大成公司（乙方，承包方）与被告亚星公司（甲方，发包方）签订关于安置一地块的《热力工程安装施工合同》（黄岗寺城中村改造项目），约定施工内容为：甲方建设的热力一次分支管网及热交换站房委托乙方负责施工安装、调试、验收、并网（包含二次网）及通暖。二次网甲方另行分包，乙方负责向郑州市热力总公司移交、验收、并网及通暖（包含二次网）。合同价款为1285344元一次性包死（包含热交换机组的价格），不受材料市场价格影响。由乙方包工包料、包质量、包工期、包安全、包验收、包并网协议的办理的相关费用。二次网甲方另行分包，但竣工资料的统一整理、竣工验收、并网、通暖由乙方负责，由此发生的相关费用已包含在合同价款内，乙方不得收取任何费用。施工工期、付款方式同B7-2地块的《热力工程安装施工合同》合同约定。如因乙方责任造成返工，则由乙方承担一切费用，如因甲方责任造成返工，则由甲方承担损失。乙方负责本工程竣工后3个月内办理完入网手续。乙方如果未能按要求时间办理完成，甲方将剩余款项不予支付作为违约补偿给甲方。在违约责任中约定：乙方若未能按照合同约定的日期竣工和验收的，每逾期一天，应向甲方支付工程总价款千分之一的违约金；若因乙方原因影响甲方项目供暖，则乙方违约，乙方必须支付甲方总合同款20%的违约金。合同还约定了其他事项。2013年6月26日，原被告签订《安置一地块热交换机组补充协议》，约定热交换机组价格确定为：1.高低区热交换机组价格经甲乙双方协商，按双方协商确认的价格上浮5%计入并随付款节点支付。2.双方确认的高低区热交换机组上浮5%后总价为：1012385.85元一次性包死计入税前造价……2013年7月10日，原告大成公司（乙方，承包方）与被告亚星公司（甲方，发包方）签订关于安置三地块的《热力工程安装施工合同》（黄岗寺城中村改造项目），约定施工内容为：甲方建设的热力一次分支管网及热交换站房委托乙方负责施工安装、调试、验收、并网（包含二次网）及通暖。二次网甲方另行分包，乙方负责向郑州市热力总公司移交、验收、并网及通暖（包含二次网）。合同价款为1132667元一次性包死（包含热交换机组的价格），不受材料市场价格影响。由乙方包工包料、包质量、包工期、包安全、包验收、包并网协议的办理的相关费用。二次网甲方另行分包，但竣工资料的统一整理、竣工验收及通暖由乙方负责，由此发生的相关费用已包含在合同价款内，乙方不得收取任何费用。施工工期、付款方式同B7-2地块的《热力工程安装施工合同》合同约定。如因乙方责任造成返工，则由乙方承担一切费用，如因甲方责任造成返工，则由甲方承担损失。乙方负责本工程竣工后3个月内办理入网手续。乙方如果未能按要求时间办理完成，甲方将剩余款项不予支付作为违约补偿给甲方。在违约责任中约定：乙方若未能按照合同约定的日期竣工和验收的，每逾期一天，应向甲方支付工程总价款千分之一的违约金；若因乙方原因影响甲方项目供暖，则乙方违约，乙方必须支付甲方总合同款20%的违约金。合同还约定了其他事项。2013年6月26日，原被告签订《安置三地块热交换机组补充协议》，约定热交换机组价格确定为：1.高低区热交换机组价格经甲乙双方协商，按双方协商确认的价格上浮5%计入并随付款节点支付。2.双方确认的高低区热交换机组上浮5%后总价为：715695.75元一次性包死计入税前造价……2013年7月10日，原告大成公司（乙方，承包方）与被告亚星公司（甲方，发包方）签订关于安置四地块的《热力工程安装施工合同》（黄岗寺城中村改造项目），约定施工内容为：甲方建设的热力一次分支管网及热交换站房委托乙方负责施工安装、调试、验收、并网（包含二次网）及通暖。二次网甲方另行分包，乙方负责向郑州市热力总公司移交、验收、并网及通暖（包含二次网）。合同价款为1191488元一次性包死（包含热交换机组的价格），不受材料市场价格影响。由乙方包工包料、包质量、包工期、包安全、包验收、包并网协议的办理的相关费用。二次网甲方另行分包，但竣工资料的统一整理、竣工验收及通暖由乙方负责，由此发生的相关费用已包含在合同价款内，乙方不得收取任何费用。施工工期、付款方式同B7-2地块的《热力工程安装施工合同》合同约定。如因乙方责任造成返工，则由乙方承担一切费用，如因甲方责任造成返工，则由甲方承担损失。乙方负责本工程竣工后3个月内办理入网手续。乙方如果未能按要求时间办理完成，甲方将剩余款项不予支付作为违约补偿给甲方。在违约责任中约定：乙方若未能按照合同约定的日期竣工和验收的，每逾期一天，应向甲方支付工程总价款千分之一的违约金；若因乙方原因影响甲方项目供暖，则乙方违约，乙方必须支付甲方总合同款20%的违约金。合同还约定了其他事项。2013年6月26日，原被告签订《安置四地块热交换机组补充协议》，约定热交换机组价格确定为：1.高低区热交换机组价格经甲乙双方协商，按双方协商确认的价格上浮5%计入并随付款节点支付。2.双方确认的高低区热交换机组上浮5%后总价为：822591元一次性包死计入税前造价……2013年5月15日，原告大成公司（乙方，承包方）与被告亚星公司（甲方，发包方）签订关于安置五地块的《热力工程安装施工合同》（黄岗寺城中村改造项目），约定施工内容为：甲方建设的热力一、二次分支管网及热交换站房委托乙方负责施工安装、调试、验收、并网及通暖。乙方完成全部图纸设计范围内的工程内容，达到向郑州市热力总公司移交后通暖的竣工条件。乙方负责向郑州市热力总公司移交、验收、并网及通暖。合同价款为3188497.53元一次性包死，不受材料市场价格影响。由乙方包工包料、包质量、包工期、包安全、包验收、包并网协议的办理的相关费用（注：与市政热力管网碰头费由甲方支付；移交热力公司托管费用依据热力公司政策甲乙双方共同协调，发生费用由甲方支付）。施工工期、付款方式同B7-1地块的《热力工程安装施工合同》合同约定。如因乙方责任造成返工，则由乙方承担一切费用，如因甲方责任造成返工，则由甲方承担损失。乙方负责本工程竣工后3个月内办理入网手续。乙方如果未能按要求时间办理完成，甲方将剩余款项不予支付作为违约补偿给甲方。在违约责任中约定：乙方若未能按照合同约定的日期竣工和验收的，每逾期一天，应向甲方支付工程总价款千分之一的违约金；若因乙方原因影响甲方项目供暖，则乙方违约，乙方必须支付甲方总合同款20%的违约金。合同还约定了其他事项。2013年6月26日，原被告签订《安置五地块热交换机组补充协议》，约定：原预算中计入的高低区热交换机组价格经双方协商予以取消，按双方协商确认的价格上浮5%计入并随付款节点支付。双方确认的高低区热交换机组上浮5%后总价为976504.2元一次性包死计入税前造价。后大成公司对上述六地块进行热力施工，工程竣工后，大成公司未能办理热力入网手续。郑州市热力总公司（热力公司）曾就亚星公司盛世悦都、盛世郦都项目作出用户采暖设施检查整改通知单，要求对热力站、一二次网、室内系统等存在的问题进行整改，于2015年12月7日作出《试运行供热指令》、《用户供热工程并网验收单》，对亚星公司盛世悦都、盛世郦都并网供热，时间为2015-2017采暖期，试运行期为2年，为2015.12-2017.3采暖期。在2016年4月14日，热力公司作出《用户采暖设施试运行整改通知单》，就盛世悦都、盛世郦都项目存在的一、二次网“管道支架间距过大，管道有下沉现象，供热管道安装有补偿器，但未按照相应的固定支架”及室内系统“热力入口位置过高，泄水管未引入附近的排水设施，编号为2015-83号《用户采暖设施检查整改通知单》中未完成整改的问题”。2016年8、9月热力公司分别就工人路小区、兴华雅苑、嵩山路小区、兴华街小区项目即安置一三四五地块作出用户采暖设施检查整改通知单，要求对热力站、一次支网、二次网、室内系统等存在的问题进行整改。2016年7、8月，亚星公司分别就上述六个项目的热力验收整改问题召开会议并形成会议纪要。热力公司于2016年11月9日分别对兴华雅苑、嵩山路小区、兴华街小区作出用户供热工程并网验收意见书及供热指令，并提出相关要求。原被告就整改问题通过会议、工作联系单等形式进行沟通。2015年9月2日，被告作出通知，载明根据原被告于2015年8月21日召开的《郦都、悦都、安置区通暖专题会议》的会议精神，原告应于8月28日取得郦都、悦都项目的热力公司的验收手续审批，至9月2日热力手续审批未办理完成，对原告罚款50000元，罚款从剩余工程款中扣除。亚星公司与河南省增祥实业有限公司（以下简称增祥公司）于2016年5月7日就B7-1地块签订《热力二次网工程改造施工合同》，就B7-1地块盛世悦都1-6号楼去主楼热力单元入口装置的改造达成协议，合同暂定价19万元，工期2016年5月8日至2016年6月10日，增祥公司负责本工程热力二次网入口装置在2016年10月10日以前通过热力公司验收及移交热力公司。亚星公司与增祥公司于2016年8月27日就B7-1地块签订《热力工程改造施工合同》，就B7-1地块热力一次网、热交换站、二次网改造达成协议，合同暂定价18.5万元。工期2016年8月27日至2016年9月25日，增祥公司负责热力局部整改工程（一次网、二次网、热交换站）在2016年10月15日以前通过热力公司验收。亚星公司与增祥公司于2016年9月1日就安置一地块签订《热力工程改造施工合同》，就安置一地块热力一次管网、热交换站、热力单元装置改造达成协议，合同暂定价27.5万元，其中热力单元入口装置改造工程25.5万元，合同范围内热力一次网、热交换站、热力二次网改造2万元。工期2016年9月1日至2016年9月30日，增祥公司负责本工程热力一次管网、热交换站、热力单元装置改造工程在2016年10月15日以前通过热力公司验收，第二个采暖期前的10月15日前热交换站移交热力公司。亚星公司与增祥公司于2016年9月10日就安置三地块签订《热力工程改造施工合同》，就安置三地块热力一次管网、热交换站、热力二次网、热力单元装置及管道井热力入户集分水器改造达成协议，合同暂定价417690元，合同范围内管道集分水器改造工程228690元，合同范围内热力单元入口装置改造工程119000元，合同范围内一次网、热交换站、热力二次网改造工程70000元。工期2016年9月20日至2016年10月10日，增祥公司负责本工程热力一次管网、热交换站、热力二次网、热力单元装置及管道井热力入户集分水器改造工程在2016年10月25日以前通过热力公司验收，2017年10月15日前热交换站移交热力公司。亚星公司与增祥公司于2016年9月20日就安置四地块签订《热力工程改造施工合同》，就安置四地块热力一次管网、热交换站、热力二次网、热力单元装置改造达成协议，合同暂定价19.3万元，合同范围内热力单元入口装置改造工程136000元，合同范围内热力一次网、热交换站、热力二次网改造工程57000元。工期2016年9月20日至2016年10月10日，增祥公司负责本工程热力一次管网、热交换站、热力二次网、热力单元装置改造工程在2016年10月25日以前通过热力公司验收，2017年10月25日前热交换站移交热力公司。亚星公司与增祥公司于2016年9月20日就安置五地块签订《热力工程改造施工合同》，就安置五地块热力一次管网、热交换站、热力二次网、热力单元装置及管道井热力入户集分水器改造达成协议，合同暂定价83.8万元，合同范围内管道井集分水器改造工程416000元，热力单元入口装置改造工程272000元，热力一次网、热交换站、热力二次网改造工程150000元。工期2016年9月1日至2016年9月30日，增祥公司负责本工程热力一次管网、热交换站、热力二次网、热力单元装置及管道井热力入户集分水器改造工程在2016年10月15日以前通过热力公司验收，2017年10月15日前热交换站移交热力公司。亚星公司与增祥公司于2016年8月27日就B7-2地块签订《热力工程改造施工合同》，就B7-2地块热力改造工程（一次网、热交换站）达成协议，合同暂定价2.7万元。工期2016年8月27日至2016年9月15日，增祥公司负责本工程热力（一次网、热交换站）在2016年10月15日以前通过热力公司验收及热交换站移交热力公司。亚星公司与增祥公司于2016年11月2日就热交换站远程监控安装工程签订《热交换站远程监控安装合同》，就黄岗寺兴华街小区和嵩山路小区热交换站远程监控系统安装工程达成协议，合同暂定价11万元。工期2016年11月2日至2016年11月5日。以上合同暂计价款为2235690元。根据亚星公司提交的记账凭证，亚星公司已向增祥公司支付2260915元，亚星公司称仍欠付118994元质保金，大成公司应承担金额为2189144元。亚星公司与郑州德润市政工程有限公司（以下简称德润公司）签订《供热工程施工合同》（未显示签订日期），工程名称为一次网开口，工程地址黄岗寺嵩山路小区、兴华雅苑小区、兴华街小区，工程价款9万元。亚星公司与德润公司另签订《供热工程施工合同》，工程名称为一次网开口，工程地址亚星盛世悦都、盛世郦都，工程价款6万元。2014年6月30日，监理单位、本案原被告在上述安置一、安置三、安置四、安置五、B7-2地块的交工验收证书上签字盖章，载明的竣工日期为2014年6月30日；2014年6月30日，监理单位、本案被告在B7-1交工验收证书上签字盖章，载明的竣工日期为2014年7月3日，原告于2014年7月3日签字盖章。根据原被告2014年9月29日结算情况，安置一项目结算价2624523.86元，累计付款2153364元；安置三项目结算价2223293.42元，累计付款1865524元；安置四项目结算价2160764.14元，累计付款1834505元；安置五项目结算价5304480.06元，累计付款4509095元；郦都项目（B7-2）结算价3143148.91元，累计付款2589112.6元；悦都项目（B7-1）结算价4520677.25元，累计付款2817546元。以上暂定结算价共计19976887.64元，累计付款15769146.6元。2015年11月30日，亚星公司向热力公司支付悦都、郦都项目供热工程质量保证金2492001元，2016年10月31日支付安置三、四、五供热质保金3510298元。被告于2015年9月2日向原告作出罚款通知，载明：根据原被告于2015年8月21日召开的《郦都、悦都、安置区通暖专题会议》的会议精神，原告应于8月28日郦都、悦都项目取得热力公司验收手续审批，至9月2日热力验收手续审批未办理完成，根据会议精神，对原告罚款50000元，罚款从剩余工程款中扣除。被告称原告应承担的费用为：整改前应承担费用18397元，整改过程中应承担费用2660369元，热力保证金利息1528931.6元，热力整改违约金50000元，共计4257697.6元。原告称原告有条件承担费用为172243元，包括：安置一12007元、安置三10020元、安置四10186元、安置五14684元、B7-2为15338元、远程遥控费用110000元；被告和其他人应承担费用2913952.4元，包括安置一382420元、安置三481266元、安置四338679元、安置五802549元＋131010元、B7-1为175762元、单方下账整改前18397元，开口费150000元、二次冲洗配合费7368＋37650元、B7-1楼西北角维修费38507元、B7-1一次网增加费用7368.4元；以上费用共计3127169.4元。本院认为：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，原被告签订六份《热力工程安装施工合同》及相关补充协议，原告应按合同约定施工入网，被告应支付原告相应的工程款。根据原被告于2014年9月29日结算情况，工程款结算金额共计19976887.64元，被告已累计付款15769146.6元，所剩4207741.04元工程款未支付。根据原被告签订的《热力工程安装施工合同》及相关补充协议，双方形成的会议纪要，热力公司的整改通知、被告与增祥公司签订相关《热力工程改造施工合同》、原被告工作联系单及原告愿意有条件承担整改费用的情况等，原告所做工程未办理并网验收，存在需要整改问题，对由此产生的相关费用应予以相应扣除。原被告关于B7-1地块、安置五地块的《热力工程安装施工合同》包括热力一、二次分支管网及热交换站房委托乙方负责施工安装、调试、验收、并网及通暖，对由此产生的B7-1、安置五地块热力一次网、热交换站、二次网改造价款18.5万元、15万元，及B7-2地块一次网、热交换站热力改造工程27000元，共计36.2万元应予以扣除。对安置一、安置三、安置四地块的热力一次网、热交换站、热力二次网改造工程价款20000元、70000元、57000元，二次网虽另行分包，但竣工资料的统一整理、竣工验收及通暖由大成公司负责，故上述费用共计147000元，亦应予以扣除。对B7-1、安置一、安置三、安置四、安置五地块涉及的热力单元入口装置的改造费用19万元、25.5万元、119000元、136000元、272000元，及涉及安置三、安置五地块的管道集分水器改造工程228690元、416000元，共计1616690元，原告确实未按约定并网，热力验收需进行改造，对该费用原被告各承担50%及808345元，故应扣除808345元。原告认可远程遥控费用110000元，故应予以扣除。被告对原告作出通知，对原告罚款50000元，罚款从剩余工程款中扣除，原告确未按节点完成热力审批手续，对其主张本院予以支持。被告亚星公司与德润公司签订两份《供热工程施工合同》，工程均为一次网开口，工程价款共计15万元，根据原被告所签合同关于“与市政热力管网碰头费由甲方（即亚星公司）支付”的约定，被告要求原告承担该项费用，本院不予支持。被告要求原告支付供热质保金6002299元的利息1528931.6元，原被告对此并未作出约定，本院不予支持。综上，应扣除原告工程款为1427345元，罚款50000元，被告支付原告的工程款应为2730396.04元。原告要求被告支付工程款利息，原被告虽进行结算，但并未约定支付时间且存在需整改的情况，本院按中国人民银行同期贷款利率支持自原告主张权利之日2018年10月19日至实际支付之日止。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、第二十六条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告河南亚星置业集团有限公司于判决生效之日起十日内支付原告许昌大成实业集团有限公司工程款2730396.04元，并以2730396.04元为基数按中国人民银行同期贷款利率支付自2018年10月19日至实际支付之日止的利息；二、驳回原告许昌大成实业集团有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费46431元，原告许昌大成实业集团有限公司负担20840元，被告河南亚星置业集团有限公司负担25591元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本一式十二份，上诉于河南省郑州市中级人民法院。审 判 长  李 娇人民陪审员  阴彦平人民陪审员  张伟丽二〇一九年十月十六日书 记 员  丁翘年