河北省大名县人民法院民 事 判 决 书（2019）冀0425民初2914号原告（反诉被告）：大名县恒源化工有限责任公司。住所地：大名县红庙乡西宋庄村。法定代表人：郭友峰，该公司董事长。委托诉讼代理人：张献奇，该公司工程师。被告（反诉原告）：石家庄高新区金澜环保科技有限公司。住所地：石家庄高新区天山大街******房。法定代表人：王素霞，公司经理。委托诉讼代理人：门龙兴，泊头市古楼法律服务所法律工作者。原告大名县恒源化工有限责任公司（以下简称恒源公司）与被告石家庄高新区金澜环保科技有限公司（以下简称金澜公司）承揽合同纠纷一案，本院于2018年12月19日作出（2017）冀0425民初2145号民事判决。金澜公司不服该判决，向河北省邯郸市中级人民法院提起上诉。河北省邯郸市中级人民法院于2019年3月6日作出（2019）冀047民终2142号裁定，发回重审。本院依法另行组成合议庭，于2019年8月30日公开开庭进行了审理。原告大名县恒源化工有限责任公司委托诉讼代理人张献奇、被告石家庄高新区金澜环保科技有限公司委托诉讼代理人门龙兴均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。恒源公司（反诉被告）向本院提出诉讼请求：1.解除双方承揽合同；2.被告赔偿经济损失750000元；3.请求判令被告承担诉讼费用。事实与理由：原告系从事化工行业经营者。为环保验收需要，原、被告签订《脱硫塔购销合同》，原告从被告购买脱硫塔设备，并由被告负责设计、安装、调试，履行期限不迟于2017年5月5日，从而确保原告完成环保部门的验收。合同签订后，原告依约按时向被告支付设备采购与安装款550000元。而被告因临时更换工程师，不能按约完成合同义务，后原、被告经协商一致同意，除原告已付款项外，剩余款项待设备安装调试完成后支付。然迄今为止，被告仍未完成设备安装调试。期间，原告曾多次找到被告交涉此事未果。综上，被告行为构成严重违约，并给原告造成重大经济损失。故为维护原告自身合法权益。原告特向贵院起诉，望依法判决。金澜公司（反诉原告）向本院提出反诉请求：1、判令被反诉人按合同约定支付价款584000元，安装吊车费43200元；2、反诉费用由被告承担。答辩意见同反诉意见。恒源公司（反诉被告）辩称：1、因金澜公司的根本违约行为，原、被告签订的《脱硫塔购销合同》已达到法定解除条件，应予以解除；2、恒源公司不存在违约，金澜公司不具有先履行抗辩权，应依法驳回其诉讼请求；3、恒源公司主张经济损失合法合理，金澜公司应予承担。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：2017年3月14日，恒源公司和金澜公司签订《脱硫塔购销合同》，内容为：“甲方：河北恒源化工有限公司乙方：石家庄高新区金澜环保科技有限公司乙方：石家庄高新区金澜环保科技有限公司合同编号：JLHB-201703-06履行时间：2017年3月14日本合同目的能够满足该设备正常运转，技术质量符合项目所需的实际要求，双方为实现该合同为原则，经平等协商，达成如下约定：一、产品名称、型号、数量、价款：脱硫塔1套3台单价162万元总价162万元合计：壹佰陆拾贰万元整含17%增值税、运费乙方在施工过程中所需吊车均有甲方提供，乙方不承担吊车的相关费用。二、交货时间：合同预付款到帐50日内。三、货物质量要求、技术标准：按国家技术标准与设备技术协议要求制造及该项目的实际使用要求。四、交货地点、方式及费用负担：到达甲方厂内，费用由乙方负担。五、结算方式、时间及地点：合同签订后预付合同额40%,提货前付合同额30%验收合格后付合同额20%,质保10%（质保期一年）。六、违约责任：按《中华人民共和国合同法》承担相应责任。1、乙方延期交货，每延迟一天，须付给甲方合同总额0.1%的违约金（甲方原因除外）,违约金不超过合同总额的5%。七、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；如协商或调解不成的，向原告方所在地的人民法院提起诉讼。八、其它约定事项：1、本合同附件：与本合同具有相同的法律效力。本合同附件包括：购销合同附件脱硫塔技术参数、供货清单。2、若因发包方未按合同要求支付合同款，则工程工期顺延。3、质保期内发生非人为质保问题，乙方在接到甲方通知后24小时内派员工处理，由此产生的一切费用由乙方负担。如因使用方操作失误产生的问题，可由乙方派人处理，费用由甲方承担。4、若甲方提供乙方的原始数据或基础资料错误的，乙方有权对合同做出相应调整，若甲方不同意合同调整，乙方有权无责终止合同。5、若甲方提供乙方的原始数据和基础资料变更，造成乙方返工的：在设计阶段发生变更的，工程工期相应顺延：在设备制作过程中发生数据变更的，若需更换相应设备，相应的设备款由甲方承担，并签订补充合同在设备制作之前发生数据变更的，工程工期相应顺延，且甲方应支付乙方设计返工费。6、甲方未付全款时设备所有权归乙方所有。7、双方共同享有此项目的信息数据所有权。8、在施工过程中所有图纸归乙方所有，设计图纸由甲方确认后提供给业主方进行土建施工、施工完毕后，由乙方整理移交。9、双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件进行修改、复制或向第三人转让或用于本合同项且外的项目。如发生以上情况，泄密方应按守约方上年度营业额的30%向守约方支付违约金。10、乙方对因履行本合同制作生成的全部成果，包括但不限于各项成果、投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和技术等，所产生的著作权、商标权、专利权、商业秘密等知识产权归乙方所有。11、本合同自盖章之日起生效，合同一式贰份，双方各执壹份，合同传真件、扫描件和原件具有同等法律效应。甲方：河北恒源化工有限公司地址：河北大名县委托代表人：张献奇加盖大名县恒源化工有限责任公司合同专用章乙方：石家庄高新区金澜环保科技有限公司地址：石家庄高新区天山大街266号邮编：050000委托代表人：韩春明加盖石家庄高新区金澜环保科技有限公司合同专用章购销合同附件1。”。恒源公司向金澜公司支付550000元价款后，金澜公司2017年5月19日到恒源公司安装脱硫塔。因该脱硫塔投入生产后存在质量问题，恒源公司于2017年5月25日向金澜公司发通知函，要求金澜公司于2017年5月27日前到恒源公司协调后续处理事宜，逾期未回复的，视同金澜公司放弃该项目的一切权利，产生的一切法律后果和费用，由金澜公司承担。金澜公司于2017年5月27日向恒源公司发公函，金澜公司已于2017年5月19日将合同约定的脱硫塔安装完毕，但恒源公司至今未全部给付合同总金额40%的预付款，影响工程进程，且恒源公司拒不支付吊装费用，金澜公司要求恒源公司按合同付款，否则工程调试验收继续顺延。金澜公司于2017年6月27日向恒源公司发公函，再次要求恒源公司按合同规定付款。2017年5月25日、5月26日、5月27日恒源公司董事长郭友峰与金澜公司负责人周常源电话沟通，通话记录显示约定脱硫塔安装调试时间最迟为2017年5月5日，金澜公司同意恒源公司先付一部分钱，安装调试完成后再给剩余的钱。恒源公司于2017年8月2日向本院申请对向金澜公司购销的脱硫塔设备进行质量鉴定。上海华碧检测技术有限公司司法鉴定所2018年2月5日受理，鉴定费42000元，2018年5月9日至2018年6月15日进行鉴定，出具司法鉴定意见书，鉴定意见为："发现涉案脱硫塔设备中分离器存在无垂直于筒体的导流板的物证特征，不符合相关标准要求，不符合合同约定；发现涉案工艺水箱存在材料为聚乙烯的物证特征，不符合合同约定。发现涉案工艺水箱和生石灰粉仓存在总容积符合合同约定的物证特征。"2018年7月7日，恒源公司与山东省聊城市三阳环保产业有限公司签订《烟气CFB干法脱硫系统采购合同》，恒源公司购买烟气脱硫除尘设备系统一套，价款160万元。周常源作为石家庄高新区金澜公司在恒源公司脱硫塔施工中的技术人员，于2017年5月份在河北恒源化工有限公司脱硫塔安装中使用白喜奎吊车。2017年5月19日，周常源向白喜奎出具欠条，欠白喜明租赁吊车费用43200元，白喜明向法院起诉周常源索要该笔费用，大名县人民法院于2019年1月30日立案后，依周常源的申请追加金澜公司为共同被告，大名县人民法院于2019年4月2日作出（2019）冀0425民初433号民事判决书，判决金澜公司给付白喜奎吊车费43200元及自2019年1月30日起至偿清之日止按照年利率6%计算的逾期付款利息损失。本院认为，恒源公司和金澜公司签订《脱硫塔购销合同》，系双方的真实意思表示，合法有效，本院予以认可。双方在履行合同过程中，对脱硫塔的安装调试及支付款项产生争议。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第四款规定：有下列情形之一的，当事人可以解除合同：。“（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；。”，因恒源公司要求金澜公司对其安装的脱硫塔进行调试，金澜公司至今未进行调试，且经鉴定，脱硫塔存在质量问题，不符合合同约定的标准，致使脱硫塔无法正常投入使用，不能实现合同目的属根本违约，故本院解除恒源公司和金澜公司签订的《脱硫塔购销合同》。恒源公司要求金澜公司赔偿经济损失750000元，其中包含已支付的550000元货款。本院认为，金澜公司安装的脱硫塔质量不符合合同约定，无法投入使用，致使恒源公司又与山东省聊城市三阳环保产业有限公司签订《烟气CFB干法脱硫系统采购合同》，金澜公司应当承担相应的违约责任。金澜公司应当返还恒源公司给付的货款550000万元，并承担鉴定费42000元，恒源公司的其他损失，证据不足，本院不予支持。但恒源公司应当返还金澜公司的已拆除的脱硫塔设备。金澜公司反诉要求恒源公司按合同约定支付价款584000元。本院认为，恒源公司发函要求金澜公司于2017年5月27日前到恒源公司协商设备安装调试，金澜公司并未对脱硫塔进行调试，且经鉴定，金澜公司安装的脱硫塔质量不符合合同约定，金澜公司在履行合同过程中，存在重大违约行为，应承担相应的违约责任。根据《中华人民共和国合同法》第六十七条规定“当事人互负债务有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”金澜公司未对脱硫塔设备进行调试，且脱硫塔设备不符合合同约定，违约在先。原告恒源公司有权拒绝履行支付货款。金澜公司的该反诉请求，于法无据，本院不予支持。金澜公司要求恒源公司按合同约定支付安装吊车费43200元。本院认为，金澜公司已经大名县人民法院（2019）冀0425民初433号判决书判决向白喜奎履行吊车费43200元，故恒源公司应依合同约定向金澜公司返还该笔费用。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第四项、第一百零七条、第二百六十二条的规定，判决如下：一、解除原告（反诉被告）大名县恒源化工有限责任公司与被告（反诉原告）石家庄高新区金澜环保科技有限公司签订的《脱硫塔购销合同》；二、被告（反诉原告）石家庄高新区金澜环保科技有限公司于本判决书生效之日起十日内返还原告（反诉被告）大名县恒源化工有限责任公司货款550000元，并给付鉴定费42000元；三、原告（反诉被告）大名县恒源化工有限责任公司于本判决生效之日起十日内返还被告（反诉原告）石家庄高新区金澜环保科技有限公司垫付吊车费43200元；四、驳回原告（反诉被告）大名县恒源化工有限责任公司的其他诉讼请求。五、原告（反诉被告）大名县恒源化工有限责任公司返还被告（反诉原告）石家庄高新区金澜环保科技有限公司的已拆除的脱硫塔设备；六、驳回被告（反诉原告）石家庄高新区金澜环保科技有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费11300元，由原告（反诉被告）大名县恒源化工有限责任公司承担2381元，由被告（反诉原告）石家庄高新区金澜环保科技有限公司承担8919元。反诉费10072元，由被告（反诉原告）石家庄高新区金澜环保科技有限公司承担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省邯郸市中级人民法院。审 判 长  王高峰审 判 员  杨 佩人民陪审员  任奕浩二〇一九年十月十四日书 记 员  邢丹丹附相关法律条款：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第二百六十二条承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。