上海市闵行区人民法院民 事 判 决 书（2019）沪0112民初16638号原告(反诉被告)：上海诚舜建筑装饰工程有限公司。法定代表人：汪某，执行董事。被告(反诉原告)：叶菁菁。委托诉讼代理人：童某(系叶菁菁之丈夫)。原告上海诚舜建筑装饰工程有限公司(以下简称诚舜公司)与被告叶菁菁装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年5月4日立案受理。2019年6月11日，叶菁菁作为原告另案起诉诚舜公司，提出要求按每日人民币(币种下同)50元标准向其支付自2018年8月1日至判决生效之日止的逾期完工违约金等诉讼请求。本院依法将上述两案作为本反诉予以并案处理，由审判员陈春芳适用简易程序于2019年7月8日、同年7月24日公开开庭进行了审理。诚舜公司的法定代表人汪某，叶菁菁及其委托诉讼代理人童某到庭参加诉讼。审理中，双方当事人一致同意延长简易程序适用期间。本案现已审理终结。诚舜公司向本院提出本诉诉讼请求：1.判令叶菁菁支付工程款11,200元;2.判令叶菁菁支付逾期付款违约金暂计2,000元(按每日50元的标准计算至起诉之日)，要求按每日50元的标准计算至判决生效之日止。诉讼中，诚舜公司将上述第2项诉请金额变更为10,500元(暂计210天，每天50元)。同时增加要求叶菁菁支付停工窝工损失4,150元(总计83天、每天50元)之诉请。庭审中，诚舜公司又撤回上述增加要求叶菁菁支付停工窝工损失4,150元之诉请。事实与理由：2018年5月27日,叶菁菁通过“优某某”平台(运营主体为上海A信息技术有限公司)的推荐并经协商一致后，与诚舜公司签订《上海市家庭居室装饰装修施工合同》(附《上海诚舜国际装饰预算表》,约定由诚舜公司为叶菁菁指定的上海市闵行区XX村XXX号XXX室房屋进行装饰装修，工程总价为56,000元，工期为60天，自2018年7月23日开工。承包方式为包工包料，另约定叶菁菁未按合同约定时间付款的，每逾期一天，叶菁菁应赔偿给诚舜公司50元，工期顺延。现诚舜公司早已按约完成全部工程并经叶菁菁验收通过，叶菁菁也早已入住，但叶菁菁除直接向诚舜公司支付5,600元、指定“优某某”平台向诚舜公司累计支付39,200元外,尚结欠11,200元至今未支付。就前述欠款，诚舜公司曾多次向叶菁菁进行催讨，但叶菁菁多次推脱至“优某某”平台,“优某某”平台又推脱至叶菁菁。对此叶菁菁认为,“优某某”平台仅系其为了获得自身利益选择的第三方平台,该平台向诚舜公司进行付款也系受到叶菁菁的指定，并未免除叶菁菁的付款责任。鉴于此，诚舜公司认为，叶菁菁的违约行为已严重侵害了诚舜公司的合法权益,诚舜公司遂依法提起本案诉讼要求判如所请。针对本诉，叶菁菁辩称，对于诚舜公司的诉请1，认为支付工程尾款没有依据。(1)根据双方合同第五条约定，按照优某某付款。5月27日叶菁菁被邀请至诚舜公司的经营地址，装修合同范本由诚舜公司提供。诚舜公司亲笔写上付款方式是按优某某付款，当时优某某工作人员也在场，诚舜公司未提出异议。叶菁菁当场按照诚舜公司的要求将总价款10%支付给诚舜公司法定代表人的个人账户，按照诚舜公司的要求和合同要求约定将剩余90%的工程款支付至优某某账户。叶菁菁于双方签订合同当日，已经按照合同约定和诚舜公司的要求完成付款义务。(2)另根据合同法第49条规定，叶菁菁有理由相信优某某有权代诚舜公司收取装修款。(3)双方约定工期自6月1日开始，工期60天，诚舜公司并未按照合同约定如期竣工。叶菁菁向诚舜公司提出系争房屋内装修有多处问题，但是诚舜公司至今并未整改。2018年9月26日优某某仍能正常打款，所以优某某未能付清尾款的责任在于诚舜公司拖延工期导致。对于诚舜公司的诉请2，认为并无依据。(1)诚舜公司是优某某的合作商家，叶菁菁在2018年5月27日已经按照合同约定履行完工程款支付义务，对于后期优某某向诚舜公司支付工程款项，是其两者之间的债权债务关系，叶菁菁并未与优某某合作。(2)2018年11月24日，叶菁菁收到优某某短信通知，收尾阶段需要整改。叶菁菁通知诚舜公司整改，但是诚舜公司至今未予理会。综上，叶菁菁不同意诚舜公司的全部本诉诉讼请求，要求法院予以驳回。同时，叶菁菁当庭向本院提出如下反诉诉讼请求：1.判令诚舜公司按每日50元标准支付自2018年8月1日至判决生效之日止的逾期竣工违约金(暂计15,000元)；2.判令诚舜公司返还垫付的垃圾清运费200元及水管下水道疏通费用260元；3.判令诚舜公司返还基础工程施工管理费807.94元；4.判令诚舜公司整改工程待整改项并尽快交付。反诉事实和理由：2018年5月，优某某指定它的合作商家诚舜公司来叶菁菁处承接装修。2018年5月27日，双方签暑《上海市家庭居室装饰装修施工合同》，约定开工时间为2018年6月1日,工期为60天。但截止到今日，仍有多项问题未通过验收。期间，优某某已经多次责令诚舜公司尽快整改(叶菁菁也多次沟通)，但至今未进行处理。按照双方签署的合同第七条第2点规定，因乙方原因造成工程逾期交付的，每逾期一天，乙方应赔偿甲方50元，需要赔偿给叶菁菁(暂计)15,000元。在基础工程施工工程中，诚舜公司并未起到相应的管理作用，反而协同装修队要求叶菁菁认可装修存在问题，威胁并长期拖延工期。因此要求返还叶菁菁提交的基础工程管理费807.94元。叶菁菁为维护其合法权益,遂依法提起本案反诉诉请要求判如所请。针对反诉，诚舜公司辩称，(1)关于反诉诉请1，诚舜公司不予认可，大部分逾期竣工，是叶菁菁委托优某某付款逾期，导致工期顺延。但有部分是由诚舜公司的原因导致逾期，诚舜公司认可逾期竣工56天(自2018年8月5日至同年9月30日)。(2)关于反诉诉请2，返还垫付的垃圾清运费200元诚舜公司表示不清楚，对叶菁菁要求支付下水道疏通费用260元，认为与本案无关。综上，要求驳回叶菁菁的反诉诉请。为证实上述本诉诉请，诚舜公司向本院提供了如下证据材料：1.双方签订的《上海市家庭居室装饰装修施工合同》1份;2.案外人与优某某签订的保障合同1份;3.微信记录1组，以此证明整个施工过程进度，是叶菁菁委托优某某付款拖延，导致整个工期拖延。如果叶菁菁按照合同约定时间及时付款，工期就不会拖延。拖延支付的11,200元应当在2018年10月3日支付;4.叶菁菁支付宝付款凭证1份；5.叶菁菁向优某某支付50,400元的收据1份；6.叶菁菁支付5,600元收据1份；7.优某某APP截图1份。经庭审质证，叶菁菁对诚舜公司提供1、3、4-7证据的真实性均表示没有异议，但对证据3认为截图仅是部分，同时恰恰证明在10月份之后，诚舜公司还有很多装修项目没有完成。诚舜公司提出的是竣工款，但诚舜公司没有竣工。例如水电工作还未完成，所以叶菁菁不认可工程已经竣工。叶菁菁在11月24日还收到优某某发来的质量问题整改。对证据2的真实性和关联性不予认可，并认为与本案无关。叶菁菁为证明其本诉抗辩主张(暨反诉诉请主张)，向本院提供了如下证据材料：1.双方签订的《上海市家庭居室装饰装修施工合同》1份，以此证明该合同第五条约定，装修款支付方式为按优某某付款。7.1条约定叶菁菁有权要求对诚舜公司装修质量问题无偿修理、返工。每逾期一天赔偿50元。系争装修工程于2018年6月1日开工，工期为60天。2.银行流水、收据1组，以此证明叶菁菁已经按照合同约定及诚舜公司的要求支付完所有装修款项，叶菁菁无违约行为；5月27日叶菁菁通过支付宝向诚舜公司付款5,600元；5月27日叶菁菁支付优某某50,400元。3.优某某托管APP划款给诚舜公司的明细截图1份，以此证明2018年9月26日，优某某仍可以正常打款，是诚舜公司逾期交付导致没有收到尾款。4.装修工程预算单1份，以此证明诚舜公司的装修项目明细。5.收据、装修公司开工日期确认表、物业注意事项告知书以及装修公司设计师的微信聊天记录1组，以此证明开工日期为2018年6月1日。6.装修公司人员微信聊天截图1组，以此证明诚舜公司是优某某的合作商家。7.微信聊天记录及垫付疏通下水道收据1组，以此证明叶菁菁垫付的垃圾清理费200元及水管下水道疏通费260元。8.优某某短消息1份，以此证明诚舜公司因工程质量问题导致多次返工，造成工期拖延，与诚舜公司提出的工期不相符。9.图片、视频以及叶菁菁与诚舜公司的工作人员间的微信沟通记录1组，以此证明诚舜公司逾期交付房屋，一直存在质量问题，至今都未整改。10.租房证明、支付凭证及微信截图1组，以此证明诚舜公司逾期交房，导致叶菁菁在外租房产生费用。经庭审质证，诚舜公司对叶菁菁提供证据1、3、4的真实性均表示无异议；对证据2收据是付给第三方优某某的，不是付给诚舜公司的。5月27日收到叶菁菁支付的5,600元，但剩下的50,400是支付给优某某的，诚舜公司从优某某处拿到过4次共计39,200元钱款(其中2018年6月11日收到5,600元，2018年7月2日收到16,800元，2018年8月29日收到14,000元，2018年9月26日收到2,800元)。对证据5开工确认表认为是签合同当天签的，但事实上已作变更，是2018年6月5日实际开工。对证据6、7、8、9、10的真实性均表示无法确认。诚舜公司为证明其反诉抗辩主张，向本院提供了如下证据材料：1.微信聊天截图1组，以此证明2018年11月6日双方之间有微信往来，诚舜公司要求叶菁菁通过验收，叶菁菁回答说好的。从而证明2018年11月6日诚舜公司是要求叶菁菁竣工验收的，但叶菁菁至今未办理竣工。2.保障服务合同样本1份，以此证明在签装修合同当天，优某某是派人过来的，业主和优某某也签了合同。业主、装修公司和优某某三方是达成一致意见的。业主和优某某都是签服务合同的。经庭审质证，叶菁菁对诚舜公司提供证据1的真实性表示无异议，但认为诚舜公司是断章取义，故不同意诚舜公司的证明目的，认为验收是优某某做的。对证据2的真实性表示不认可，认为其从来没有见过这份合同。诚舜公司提供的上述证据及叶菁菁提供的反诉1-8证据均真实、合法，且能反映案件事实，具有证据效力，本院均予以确认。但叶菁菁提供的反诉证据9无法证明诚舜公司交付的房屋一直存在质量问题至今都未整改。叶菁菁提供的反诉证据10亦无法证明其证明目的。本院根据上述认定的证据，并结合双方当事人在庭审中的陈述，认定如下事实：2018年5月27日，诚舜公司(作为承包方，签约乙方)与叶菁菁(作为发包方，签约甲方)在案外人优某某(装修平台)的推荐下，订立了《上海市家庭居室装饰装修施工合同》1份，约定由甲方将位于上海市闵行区XX村XXX号XXX室(一房一厅一厨一卫一阳台)，套内施工面积为48平方米的住宅房委托乙方进行装饰装修施工，装饰施工内容：见附件一《装饰施工内容表》，承包方式为按报价施工，总价款为56,000元整。(1)工程款付款时间表：合同签订当日(对预算、设计方案认可)，支付合同总价的30%；水、电、管线隐蔽工程通过验收(施工过程中)，支付合同总价的35%；油漆工进场前(工期过半)，支付合同总价的30%；验收通过当天(竣工验收)，支付合同总价的5%；签订工程项目变更单时(增加工程项目)，支付合同总价的100%；(2)工程款付款双方协商约定：按优某某付款。乙方指派汪球亮为乙方驻工地代表，全权负责合同履约，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。如更换人员，乙方应及时通知甲方。由于甲方原因造成的施工中大量增加施工项目或变更施工内容、装饰材料及设备的，甲方应及时和乙方协商相应顺延工期。因乙方原告致使工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或者返工。经过修理或者返工后，造成逾期交付的，乙方应当承担违约责任。因乙方原因造成工程逾期交付的，每逾期一天，乙方给甲方50元。由于甲方原因造成延期开工或中途停工，乙方可以顺延工程竣工日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。每停工、窝工一天，甲方应赔偿给乙方50元。甲方如未按约定对隐蔽工程、竣工工程进行验收，乙方可以顺延工程竣工和交付日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。每逾期一天，甲方应赔偿给乙方50元。甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方应赔偿给乙方50元，工期顺延。工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自入住，由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。该合同第十条其它约定：1.基础工程质保2年；2.隐蔽工程质保10年；3.建材造假10倍赔付；4.预算造假2倍赔付。该合同还对双方的其他权利义务亦作了约定。上述合同签订当日，叶菁菁通过支付宝向诚舜公司支付首期装修款5,600元。另根据优某某装修托管APP平台的指定通过支付宝向上海A信息技术限公司(以下简称A公司)支付托管工程款合计50,400元。2018年6月，诚舜公司即按约进场装修并于2018年11月初施工完毕。期间，诚舜公司先后于2018年6月11日收到优某某平台的转款5,600元，于同年7月2日收到16,800元，于同年8月29日收到14,000元，于同年9月26日收到2,800元。上述4笔合计39,200元。2018年11月6日14：27，诚舜公司向@M(叶菁菁的微名)发送微信称：“@M竣工验收通过，请在优某某APP确认竣工款，谢谢”。叶菁菁回复：“好的”。2018年11月21日15：50，诚舜公司向叶菁菁发送微信称：“@M麻烦催优某某支付竣工款！近期听闻优某某可能会因经营原因而面临支付困难，为避免装修完毕后因付款原因与业主产生不必要的纠纷。业主速去优某某要款，若优某某届时无法将其支付的款项支付给装修公司的，由其自行向我司承担付款责任”。叶菁菁回复：“不会吧”。2018年11月24日，优某某客服中心向叶菁菁发送短信称，“尊敬的业主您好，因您家当前收尾验收阶段验收存在需要整改的问题，故友情提示您，待整改完毕后请及时联系优某某售后或监理人员预约二次上门验收复查，感谢您的配合”！现诚舜公司因叶菁菁至今仍尚欠11,200元工程款未付，遂成讼。另查明，根据叶菁菁提供的装饰装修工程开工日期确认表，记载：工程开工日期为2018年6月1日。本院认为，双方签订的《上海市家庭居室装饰装修施工合同》，系签约当事人的真实意思之表示，合法有效，应受法律保护。双方当事人均应信守并按约履行各自的义务。(一)关于本诉诉请1，本案的争议焦点在于：叶菁菁根据优某某装修托管APP的平台，已向A公司支付了托管工程款50,400元，而在涉案装修合同履行过程中，诚舜公司目前仅收到A公司支付的装修工程款39,200元，余款11,200元叶菁菁是否还应向诚舜公司承担付款义务？对此本院认为,首先，双方在签订《上海市家庭居室装饰装修施工合同》当日，叶菁菁向A公司一次性付清托管工程款50,400元，并向诚舜公司支付首期装修款5,600元。其次，根据叶菁菁提供的优某某装修托管APP平台资料，同时结合涉案装修施工合同双方对工程款付款约定“按优某某付款”的内容来看，A公司为业主的资金提供托管服务，并受业主委托协助业主与装修施工方进行沟通协调，A公司相当于业主的代理人地位，为业主提供各项服务，受业主指示进行付款。查诚舜公司于2018年11月6日向叶菁菁发送微信，称竣工验收通过，要求其在优某某APP确认竣工款，叶菁菁回复“好的”以及诚舜公司于2018年11月21日通过微信提示叶菁菁优某某可能会因经营原因而面临支付困难，为避免装修完毕后因付款原因与业主产生不必要的纠纷，要求叶菁菁速去优某某要款的情况下，叶菁菁仍怠于行使授权A公司付款的权利，造成诚舜公司目前因A公司处于解散清算程序而无法取得装修尾款的后果。因此，叶菁菁认为其已向A公司履行了付款义务即相当于向诚舜公司履行了付款义务之观点不能成立。现诚舜公司已经完成涉案所有装修工程，在其未收到A公司转付装修尾款的情况下，有权向叶菁菁主张支付该装修工程款，故本院对诚舜公司的此项本诉诉请予以支持。叶菁菁对剩余工程款11,200元可通过清算程序向A公司另行主张。(二)关于本诉诉请2，诚舜公司要求叶菁菁支付逾期付款违约金。考虑到叶菁菁毕竟于2018年5月27日已将托管工程款50,400元全部支付给了A公司，对此次诚舜公司未收到装修尾款11,200元主观上不存在拖欠不付的故意，因此，对诚舜公司的此项诉请，本院不予支持。(三)关于反诉诉请1，本案的争议焦点在于：诚舜公司是否存在逾期竣工的违约行为以及如何承担该违约责任？对此，叶菁菁认为，系争装修工程的开工日期为2018年6月1日，故装修工程的施工期限自2018年6月1日至2018年7月31日。现诚舜公司至今未能竣工，故要求诚舜公司按每日50元标准支付自2018年8月1日至判决生效之日止的逾期竣工违约金。但诚舜公司则认为，系争装修工程的实际开工日期已变更为2018年6月5日，则装修工程的施工期限自2018年6月5日至2018年8月4日。现诚舜公司于2018年9月30日已经竣工，故认可由于该公司的原因导致工程逾期竣工56天。对此本院认为，根据叶菁菁提供的工程开工日期确认表记载，涉案装修工程的开工日期为2018年6月1日。诚舜公司认为实际开工日期变更为2018年6月5日缺乏依据，本院不予采信。另根据装修施工合同约定的工期为60天。故涉案装修工程的施工期限自2018年6月1日至2018年7月31日。查本案中诚舜公司于2018年11月6日向叶菁菁发送了竣工验收通过，要求在优某某APP确认竣工款的微信，至少证明诚舜公司于该日已通过竣工验收，故对叶菁菁认为诚舜公司到今尚未通过竣工验收之反诉观点，本院不予采信。因此，诚舜公司需向叶菁菁承担自2018年8月1日至2018年11月6日按每日50元计算的逾期竣工违约金4,900元。(四)关于反诉诉请2，叶菁菁要求诚舜公司返还垫付的垃圾清运费200元及水管下水道疏通费用260元之反诉诉请。因该两笔费用叶菁菁在装修房屋过程中已经实际发生并已支付，叶菁菁要求诚舜公司返还，缺乏依据，本院不予支持。(五)关于反诉诉请3，叶菁菁以在基础工程施工工程中，诚舜公司并未起到相应的管理作用，反而协同装修队要求叶菁菁认可装修存在问题，并威胁长期拖延工期为由，要求诚舜公司返还基础工程管理费807.94元。因该笔费用亦系诚舜公司为叶菁菁装修房屋过程中已经实际发生的费用，叶菁菁要求返还，缺乏依据，本院不予支持。(六)关于反诉诉请4，叶菁菁要求诚舜公司整改工程待整改项并尽快交付之反诉诉请。该诉请的前提是双方对诚舜公司装修的工程存在的质量问题及需要进行整改的内容已经进行确认，但事实上对诚舜公司装修的工程是否存在质量问题，叶菁菁未在本案中明确提起反诉，故本院对叶菁菁的此项反诉诉请不予处理，叶菁菁可就涉案装修工程的质量问题另行主张。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条之规定，判决如下：一、叶菁菁于本判决生效之日起十日内支付上海诚舜建筑装饰工程有限公司装修工程款11,200元。二、上海诚舜建筑装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付叶菁菁逾期竣工违约金4,900元。三、驳回上海诚舜建筑装饰工程有限公司的其余本诉诉讼请求。四、驳回叶菁菁的其余反诉诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费130元，减半收取计65元，由上海诚舜建筑装饰工程有限公司负担15元，叶菁菁负担50元；反诉案件受理费206.70元(已减半收取)，由上海诚舜建筑装饰工程有限公司负担62.26元，叶菁菁负担144.44元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。审判员  陈春芳二〇一九年十月二十八日书记员  周 燕附：相关法律条文一、《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。二、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。