文书内容广东省韶关市武江区人民法院民 事 判 决 书（2018）粤0203民初1503号原告：广东电网有限责任公司韶关供电局。营业场所：韶关市武江区工业西路66号。负责人：吴亦竹。委托诉讼代理人：李婕，广东众同信律师事务所律师。委托诉讼代理人：黄飙，广东众同信律师事务所律师。被告：广州世贸建筑工程有限公司。住所：广州市白云区江高镇商华路****。法定代表人：姜安飞，董事长。原告广东电网有限责任公司韶关供电局（以下简称：韶关供电局）与被告广州世贸建筑工程有限公司（以下简称：世贸公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2018年7月6日立案并依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告韶关供电局的委托诉讼代理人李婕，被告世贸公司的法定代表人姜安飞到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告韶关供电局向本院提出诉讼请求：1、确认原、被告2015年3月16日签订的《韶关市区2015年新建配网（第一批）工程施工（浈江标段)》于2016年10月18日解除并依法结算。2、判令被告向原告支付工程延误赔偿金82872.99元（按未完工工程单项合同价×10%计算)；3、判令被告向原告支付因其违反工程进度计划扣罚款11627.77元（按合同总价款×l%计算)；4、判令被告赔偿因其工程延误导致原告设备超过使用期限的损失16506.83元；5、判令被告返还原告拆旧退料及领取的物资材料（详见清单)；6、判令被告向原告移交工程资料（详见清单)；7、本案的全部诉讼费、鉴定费用被告承担。庭审中，原告明确诉讼请求第七项鉴定费金额20500元并增加公证费15000元。事实与理由:2015年3月16日，原、被告签订《韶关市区2015年新建配网(第一批）工程施工（浈江标段)》。根据合同约定，原告将（1）十里亭站F13靖村线出线场#1杆至#5杆架空线路改建工程；（2）东郊站韶塘路F23线#37杆至#53杆线路改造工程；（3）十里亭站F13、F17线邬教塘段中低压线路改造工程；（4）东郊站韶塘路F23线#55杆至#69杆线路改造工程；（5）良村站F12、F14、F15、F21、F22线良村桥头段线路改造工程；（6）新增十里亭F17线黄岗村#2公用台变解决黄岗台区电压低工程；（7）新增东郊钟屋#2公用台变解决东郊钟屋公用台变低压工程共7个配电工程发包给被告进行施工，承包范围为【包工、部分包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工】。合同总价款为1162773.54元，施工工期为344天。被告应在合同同签订后30天内，向原告支付履约保证金5%（58138.68元），但是被告并未按合同约定向原告支付上述履约保证金。2015年3月28日，被告向原告递交《工程开工报审表》、《工程开工报告》，申请于2015年4月1日开工，原、被告及监理单位清远凯誉工程监理有限公司盖章同意原告申请，施工工期为2015年4月1日至2016年6月7日。被告提交《开工报告》后，被告未按时依约施工。为此，原告分别于2015年8月28日、2016年3月29日、4月20日、6月22日、7月26日、8月30日以及2017年1月4日多次发出《南方电网公司基建承包商违章处罚通知单》。但是被告在收到上述通知后，仍未按进度完成项目。2016年9月12日，由于被告未完工的5个项目处于停工状态，延期竣工己达100天，原告向被告发出《施工催促函》，要求其在7天内与原告协商解除合同等相关事宜。被告在履行合同过程中，按照其全部工程量领取了原告购置的设施、设备，现合同己解除，被告应当将其多领取的设施、设备返还给原告。被告在收到原告《施工催促函》后，被告于2016年10月18日书面同意“已完成项目于2016年10月30前完成结算工作，并开具发票。对未完成项目同意终止合同，于10月30日前对未完工项目的新旧材料的退料工作”。但是，被告并未按其书面承诺与原告办理解除合同的相关工作，原告在2016年11月18日约谈被告工作人员，要求被告履行完成新旧材料的退料工程，但是被告仍拒绝配合完成。2017年1月4日，原告以邮寄、微信、短信的方式等多种方式再次向被告发出《南方电网公司基建承包商违章处罚通知单》，督促其完成未完工项目（5个）的新旧材料的退料工作和该标段7个项目结算工作，但是被告均不予理睬。原告申请韶关市韶州公证处对于材料堆放点现状、施工场地现状、施工量进行了证据保全公证。另，原告向被告交付的部分设施、设备由于被告延误工期且拒绝归还的原因，导致设施、设备已超过了使用期限，该部分的损失也应当由被告予以承担。根据《韶关市区2015年新建配网（第一批）工程施工（浈江标段)》约定，由于被告延误工期及施工过程中未能按进度履行，被告应当按47.1条及60.10.11条的约定向原告支付违约金及罚款。综上所述，被告因其自身原因造成工期延误事实清楚，证据充分，己构成严重违约，并且由于被告的原因双方己无继续履行合同的可能，为维护原告的合法权益，特向贵院提起诉讼，望判如所请。被告世贸公司辩称，对原告的诉讼请求均无异议。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：经过招投标程序，2015年2月13日，世贸公司确定为韶关市区2015年新建配网（第一批）工程施工（浈江标段）的中标单位，中标价为116.277354万元。其中安全防护、文明施工措施费1.533248万元。2015年3月16日，韶关供电局与世贸公司签订《韶关市区2015年新建配网（第一批）工程施工（浈江标段）》，双方约定承包商项目经理：方正安。工期为433日历天。工程内容：本标段包括（1）十里亭站F13靖村线出线场#1杆至#5杆架空线路改建工程；（2）东郊站韶塘路F23线#37杆至#53杆线路改造工程；（3）十里亭站F13、F17线邬教堂段中低压线路改造工程；（4）东郊站韶塘路F23线#55杆至#69杆线路改造工程；（5）良村站F12、F14、F15、F21、F22线良村桥头段线路改造工程；（6）新增十里亭F17线黄岗村#2公用台变解决黄岗台区电压低工程；（7）新增东郊钟屋#2公用台变解决东郊钟屋公用台变低压工程。上述七项工程一一对应中标金额为47930.88元、193667.8元、269088.7元、473433.33元、64954.99元、67155.69元、46542.15元。因承包人原因造成合同工期延误的，每延误一天按该单项工程相应的合同价0.5%扣减，最高罚款不超过单项合同估价的10%。项目发包人并有权从应付给或将要付给承包人的款项中扣回该项赔偿费，此项支付或扣除不应解除承包人对完成该项工程的义务或合同规定的承包人的其他义务和责任。如延误合同工期达1个月，项目发包人除按上述原则要求承包人支付违约金外，有权终止合同。扣罚（以下扣罚属于单独的项目管理行为，与本条款外的合同条款其他违约责任可分别进行。以下扣罚累计最多不超过合同总额的1%）（1）承包人根据工程进展实际情况，及时更新信息系统数据，并保证数据质量，如发生承包人不配合完成信息系统填报的情况，每发生一次扣除合同总额的0.2%，最多可考核承包人合同总额的1%。（2）承包人根据中国南方电网有限责任公司基建管理相关规定，编制、执行三级进度计划，如发生工程进度失控，每发生一次扣除合同总额的0.2%，最多可考核承包人合同总额的1%。2016年6月，广东鹰科工程管理有限公司受韶关供电局委托出具《韶关市区2015年新建配网（第一批）工程施工（浈江标段）施工合同十里亭站F13、F17线邬教堂段中低压线路改造工程（竣工）结算审核报告》，审核结果为最终审定结算施工费218361.08元，审定甲供设备材料金额124718.41元，最终审定工程总造价343079.49元。广东鹰科工程管理有限公司受韶关供电局委托出具《韶关市区2015年新建配网（第一批）工程施工（浈江标段）施工合同良村站F12、F14、F15、F21、F22线良村桥头段线路改造工程（竣工）结算审核报告》，审核结果为最终审定结算施工费140479.63元，审定甲供设备材料金额246717.27元，最终审定工程总造价387196.9元。2015年8月28日、2016年3月29日、2016年4月20日、2016年6月22日、2016年7月26日、2016年8月30日、2017年1月4日，检查单位浈江局计划建设部均向世贸公司发出《南方电网公司基建承包商违章处罚通知单》，扣分情况分别为扣0.5分、0.2分、0.2分、0.5分、0.7分、0.5分、1分；签收情况分别为无签收显示、方正安签字确认、方正安签字确认、附页已电话及微信通知施工单位代表、无签收显示、附页已电话及微信通知施工单位代表、附页已电话及微信通知施工单位代表；除2017年1月4日扣分理由为未完成新旧材料退料工作，其他扣分理由均为工程进度滞后。2016年6月24日，韶关浈江供电局计划建设部发出《关于对广州世贸、湖南盈达公司扣分处罚的通报》，内容为“……对广州世贸建筑工程有限公司扣分处罚0.5分；……”。2018年9月26日，韶关供电局向本院申请对未完工工程造价进行鉴定。经本院依法摇珠选定广东至衡工程管理有限公司对进行上述鉴定。后，广东至衡工程管理有限公司作出《工程造价鉴定意见书》，鉴定报告显示东郊站韶塘路F23线#37杆至#53杆线路改造工程工程量清单合同价105969.54元、甲供设备材料款788511.01元，合计894480.55元；东郊站韶塘路F23线#55杆至#69杆线路改造工程甲供设备材料费407905.70元；十里亭站F13靖村线出线场#1杆至#5杆架空线路改建工程工程量清单合同价39271.21元、甲供设备材料款319206.92元，合计358478.13元；新增东郊钟屋#2公用台变解决东郊钟屋公用台变低压工程工程量清单合同价16216.8元、甲供设备材料款76216.78元，合计92433.58元；新增十里亭F17线黄岗村#2公用台变解决黄岗台区电压低工程工程量清单合同价36873.64元、甲供设备材料款68179.59元，合计105053.23元。2016年9月12日，韶关供电局向世贸公司发出《施工催促函》，内容为“广州世茂建筑工程有限公司：兹有我方和贵方签订的韶关市区2015年新建配网（第一批）工程施工(浈江标段)合同(合同编号:GDDW0620150102ZJ00022)一份，该标段是经广州公共资源交易中心招投标承包给贵方，于2015年3月17日签订。由于贵公司内部原因造成工期延误，截止2016年3月23日，该批次标段的7个项目完成竣工2个项目，剩余5个项目至今处于停工状态，已严重影响了工程进度，故特致函给贵方，贵方已经违反竣工日期并延期竣工100天，按照合同，甲方有权解除合同并追究连带责任，请贵公司在7日内到我方面谈协商相关事宜。特此函告。联系人：邓世琦，电话：138××******；胡统华，电话：138××******”。2016年10月18日，世贸公司对供电局发出的施工催促函回复“我公司已收到韶关供电局关于韶关市区2015年新建配网（第一批）工程（浈江标段）的施工催促函，我公司同意已完成项目于2016年10月30号前完成结算工作，并出具发票。对未完成项目同意终止合同，于10月30号前对未完工项目的新旧材料的退料工作”。2017年10月20日，广东省韶关市韶州公证处对本案未完工工程的施工现状及工程量测量的行为进行了证据保全公证。原告为此花费公证费15000元。庭审中，原告陈述被告系根据指示开工，指示开工日期为2015年4月1日，被告表示认可。原、被告确认原告已支付被告工程款383694.16元。原告陈述因于本案中申请鉴定，花费鉴定费20500元，并提交了鉴定费发票予以证实。原告主张的失效物资如下（单位：套）：            项目缩写              物资名称              规格型号              数量              单价              金额                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              10kV全冷缩户内终端头              3芯×300㎜2              14              516.24              7227.35                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              10kV全冷缩户内终端头              3芯×120㎜2              4              441.03              1764.1                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              10kV全冷缩户内终端头              3芯×120㎜2              10              382.05              3820.51                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              10kV全冷缩户内终端头              3芯×120㎜2              4              329.06              1316.24                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              10kV全冷缩户内终端头              3芯×120㎜2              4              441.03              1764.1                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              10kV全冷缩户内终端头              3芯×300㎜2              1              614.53              614.53                  合计                                                                      16506.83      原告主张被告应返还拆除物资（详见表1）、应退还物资（详见表2）、工程资料（详见表3），被告确认上述物资及资料均在被告处，且对原告要求返还的诉讼请求予以认可。表1（拆除物资）：            项目缩写              拆除物资名称              规格型号              数量              单位                  靖村线出线场#1杆至#6杆              10kV电力电缆，ZRC-YJV22-8.7/15kV -3×300mm2              10kV电力电缆，ZRC-YJV22-8.7/15kV -3×300mm2              25              米                  靖村线出线场#1杆至#6杆              10kV户外隔离开关 ，合成，630A                            3              台                  靖村线出线场#1杆至#6杆              10kV架空绝缘导线，JKLYJ-120              10kV架空绝缘导线，JKLYJ-120              240              米                  靖村线出线场#1杆至#6杆              避雷器                            1              组                  靖村线出线场#1杆至#6杆              瓷横担 SC-210                            12              支                  靖村线出线场#1杆至#6杆              针式瓷瓶              PS-15/5              6              只                  F13、F17线邬教塘段              10kV S11油浸式变压器，200kVA              S11-M.R-200              1              台                  F13、F17线邬教塘段              500V铝芯低压电线              BLVV-25              480              米                  F13、F17线邬教塘段              500V铝芯低压电线              BLVV-50              320              米                  F13、F17线邬教塘段              三相表箱                            9              台                  F13、F17线邬教塘段              单相表箱                            29              台                  F13、F17线邬教塘段              低压电容补偿箱                            1              台                  F13、F17线邬教塘段              低压计量CT              1000/5 0.2S级              1              组                  F13、F17线邬教塘段              高压熔断器              50A              1              组                  F13、F17线邬教塘段              低压出线刀闸                            2              组                  F13、F17线邬教塘段              低压避雷器                            2              组                  F13、F17线邬教塘段              500V铝芯低压电线              BLVV-95              2200              米                  F13、F17线邬教塘段              500V铝芯低压电线              BLVV-25              1180              米                  F13、F17线邬教塘段              锥形水泥杆，150mm×7m，c              锥形水泥杆，150mm×7m，c              28              根                  F13、F17线邬教塘段              500V铝芯低压电线              BLVV-95              640              米                  F12、F14、F15、F21、F22线良村桥头段              10kV架空绝缘导线，JKLYJ-120              10kV架空绝缘导线，JKLYJ-120              0.14              千米                  F12、F14、F15、F21、F22线良村桥头段              铁塔                            1              基                  F12、F14、F15、F21、F22线良村桥头段              10kV架空绝缘导线，JKLGYJ-50/8              10kV架空绝缘导线，JKLGYJ-50/8              0.264              千米      表2（应退还物资）：            项目名称              物资名称              规格型号              供应商              数量              单位              单价              金额                  F17线黄岗村#2              10kV架空绝缘导线，JKLYJ-120              10kV架空绝缘导线，JKLYJ-120（T接处材料）              广州南洋电缆有限公司              0.06              千米              7,964.05              477.84                  F17线黄岗村#2              500V铝芯低压电线，（双塑）BLVV-95              500V铝芯低压电线，（双塑）BLVV-95              深圳市大为集团有限公司              0.08              千米              6,358.97              508.72                  F17线黄岗村#2              500V铝芯低压电线，（双塑）BLVV-25              500V铝芯低压电线，（双塑）BLVV-25              深圳市大为集团有限公司              0.192              千米              1,991.45              382.36                  F17线黄岗村#2              500V铝芯低压电线，（双塑）BLVV-150              500V铝芯低压电线，（双塑）BLVV-150              深圳市大为集团有限公司              0.026              千米              9,632.48              655.01                  F17线黄岗村#2              10kV架空绝缘导线，JKLYJ-120              10kV架空绝缘导线，JKLYJ-120              广州南洋电缆有限公司              0.025              千米              8,888.89              222.22                  F17线黄岗村#2              锥形水泥杆，190mm×10m，g              锥形水泥杆，190mm×10m，g              河源市电力线路器材厂              1              根              897.44              897.44                  F17线黄岗村#2              锥形水泥杆，150mm×7m，c              锥形水泥杆，150mm×7m，c              河源市电力线路器材厂              2              根              384.62              769.23                  F17线黄岗村#2              U型挂环，U-25              U型挂环，U-25              江苏华厦电力成套设备有限公司              3              个              49.15              147.44                  F17线黄岗村#2              UT型线夹（可调式），NUT-2              UT型线夹（可调式），NUT-2              江苏华厦电力成套设备有限公司              3              个              33.16              99.49                  F17线黄岗村#2              延长环（环体整锻PH型），PH-10              延长环（环体整锻PH型），PH-10              江苏华厦电力成套设备有限公司              3              套              11.79              35.38                  F17线黄岗村#2              楔型线夹，NE-2              楔型线夹，NE-2              江苏华厦电力成套设备有限公司              3              个              18.80              56.41                  F17线黄岗村#2              35mm压接式铜铝过渡线耳                             江苏华厦电力成套设备有限公司              3              个              4.96              180                  F17线黄岗村#2              拉线棒              LB-20×3100，20×3100              清远新中发五金电器有限公司              3              条              60.00              180                  F17线黄岗村#2              拉线抱箍              φ160              清远新中发五金电器有限公司              3              个              17.53              52.59                  东郊钟屋#2              镀锌街码，四位                             江苏华厦电力成套设备有限公司              2              个              33.33              66.67                  东郊钟屋#2              UT型线夹（可调式），NUT-2              UT型线夹（可调式），NUT-2              江苏华厦电力成套设备有限公司              1              个              33.16              33.16                  东郊钟屋#2              U型挂环，U-25              U型挂环，U-25              江苏华厦电力成套设备有限公司              1              个              49.15              49.15                  东郊钟屋#2              挂板，Z-7              挂板，Z-7              江苏华厦电力成套设备有限公司              2              个              10.09              20.17                  东郊钟屋#2              拉棒，LB18-3100，φ18×3100                             清远新中发五金电器有限公司              1              套              47.93              47.93                  F13靖村线出线场#1杆至#5杆              10kV电力电缆，ZRC-YJV22-8.7/15kV -3×300mm2              10kV电力电缆，ZRC-YJV22-8.7/15kV -3×300mm2              昆明电缆集团股份有限公司              0.0598              千米              471794.87              28213.33                  F13靖村线出线场#1杆至#5杆              500V铜芯低压电线，（双塑）BVV-25              500V铜芯低压电线，（双塑）BVV-25              重庆泰山电缆有限公司              0.016              千米              12,470.09              199.52                  F13靖村线出线场#1杆至#5杆              架空型故障指示器              架空型故障指示器              北京水木源华电气股份有限公司              6              台              427.35              2,564.10                  F13靖村线出线场#1杆至#5杆              铜端子，DT-25                             江苏华厦电力成套设备有限公司              4              套              4.19              16.75                  F13、F17线邬教塘段              10kV S11油浸式变压器，100kVA              S11-M.R-200              广东华力通变压器有限公司              1              台              50889.82              595.41                  F13、F17线邬教塘段              EX-1低压轴式绝缘子                             中材江西电瓷电气有限公司              512              只              1.71              875.21                  F13、F17线邬教塘段              500V铝芯低压电线，（双塑）BLVV-70                             广东德源亨电缆实业有限公司              0.424              千米              4,216.24              1787.69                  F13、F17线邬教塘段              钢绞线，（镀锌）GJ-50mm2                             广东吉青电缆实业有限公司              0.042              吨              7,341.88              308.34                  F13、F17线邬教塘段              部分预应力锥形水泥杆，150mm×8米×C                             广东强裕电力器材有限公司              2              根              487.18              974.36                  F13、F17线邬教塘段              部分预应力锥形水泥杆，150mm×7米×C                             广东强裕电力器材有限公司              3              根              405.98              1,217.95                  F12、F14、F15、F21、F22线良村桥头段              10kV电力电缆，ZRC-YJV22-8.7/15kV -3×300mm2              10kV电力电缆，ZRC-YJV22-8.7/15kV -3×300mm2              昆明电缆集团股份有限公司              0.048              千米              471794.87              22,646.15                  F12、F14、F15、F21、F22线良村桥头段              钢绞线，（镀锌）GJ-70mm2                             广东吉青电缆实业有限公司              0.05              吨              7,341.88              367.09                  F12、F14、F15、F21、F22线良村桥头段              架空裸导线通用连接装置              JKT/C-(50/6-120/25)              广州番禺电缆集团有限公司              18              套              145.30              2,615.39                  F12、F14、F15、F21、F22线良村桥头段              10kV架空绝缘导线，JKLGYJ-50/8              10kV架空绝缘导线，JKLGYJ-50/8              广州南洋电缆有限公司              0.015              千米              5,547.01              83.21                  F12、F14、F15、F21、F22线良村桥头段              10kV架空绝缘导线，JKLYJ-70              10kV架空绝缘导线，JKLYJ-70              广州南洋电缆有限公司              0.015              千米              6,170.94              92.56                  F12、F14、F15、F21、F22线良村桥头段              铜铝端子，DTL-70                             江苏华厦电力成套设备有限公司              6              套              6.67              40                  F12、F14、F15、F21、F22线良村桥头段              耐张线夹（楔型），NEJ10-70              耐张线夹（楔型），NEJ10-70              江苏华厦电力成套设备有限公司              6              套              20.51              123.08                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              10kV户外隔离开关 ，合成，630A                             广东东捷实业有限公司              3              台              512.82              1,538.47                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              真空断路器进线柜（630），真空环网柜              柜体型号规格需与原有柜体相匹配              北京双杰电气股份有限公司              1              面              28,717.95              28,717.95                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              电缆沟轻型混凝土盖板，1150mm（长）x300mm（宽）x100mm（厚）带钢包边的盖板                             佛冈龙清电力器材有限公司              87              块              358.97              31,230.77                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              锥形水泥杆，190mm×12m，g              锥形水泥杆，190mm×12m，g              佛冈龙清电力器材有限公司              1              根              1,051.28              1,051.28                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              10kV电力电缆，ZRC-YJV22-8.7/15kV -3×120mm2              10kV电力电缆，ZRC-YJV22-8.7/15kV -3×120mm2              海南威特电气集团有限公司              0.875              千米              214853.85              187997.12                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              10kV电力电缆，ZRC-YJV22-8.7/15kV -3×300mm2              10kV电力电缆，ZRC-YJV22-8.7/15kV -3×300mm2              海南威特电气集团有限公司              1.39              千米              483919.66              672648.33                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              钢绞线，（镀锌）GJ-70mm2                             广东吉青电缆实业有限公司              0.02              吨              7,341.88              146.84                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              500V铜芯低压电线，（双塑）BVV-25              500V铜芯低压电线，（双塑）BVV-25              重庆泰山电缆有限公司              0.024              千米              12,470.09              299.28                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              500V铜芯低压电线，（双塑）BVV-25              500V铜芯低压电线，（双塑）BVV-25              重庆泰山电缆有限公司              0.045              千米              12,470.09              561.15                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              架空裸导线通用连接装置              JKT/C-(50/6-120/25)              广州番禺电缆集团有限公司              12              套              145.30              1,743.59                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              瓷横担 SC-210                             萍乡市第二高压电瓷厂              26              支              17.09              444.44                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              针式瓷瓶              PS-15/5              萍乡市第二高压电瓷厂              6              只              29.91              179.49                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              悬式绝缘子，XP-70                             萍乡市第二高压电瓷厂              8              只              32.48              259.83                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              10kV全冷缩户内终端头，3芯×300mm2              10kV全冷缩户内终端头，3芯×300mm2              深圳市沃尔核材股份有限公司              14              套              516.24              7,227.35                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              10kV冷缩中间头，3×120mm2              10kV冷缩中间头，3×120mm2              深圳市沃尔核材股份有限公司              1              套              1,312.82              1,312.82                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              10kV全冷缩户外终端头，3芯×120mm2              10kV全冷缩户外终端头，3芯×120mm2              深圳市沃尔核材股份有限公司              4              套              441.03              1,764.10                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              10kV全冷缩户内终端头，3芯×120mm2              10kV全冷缩户内终端头，3芯×120mm2              深圳市沃尔核材股份有限公司              10              套              382.05              3,820.51                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              10kV架空绝缘导线，JKLYJ-120              10kV架空绝缘导线，JKLYJ-120              广州南洋电缆有限公司              0.03              千米              8,888.89              266.67                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              10kV架空绝缘导线，JKLYJ/Q-50              10kV架空绝缘导线，JKLYJ/Q-50              广州南洋电缆有限公司              0.04              千米              4,247.86              169.91                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              25mm压接式铜线耳                             江苏华厦电力成套设备有限公司              48              个              4.19              201.03                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              延长环（环体整锻PH型），PH-10              延长环（环体整锻PH型），PH-10              江苏华厦电力成套设备有限公司              2              套              11.79              23.59                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              球头挂环，QP-10              球头挂环，QP-10              江苏华厦电力成套设备有限公司              2              套              7.52              15.04                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              碗头挂板，WS-10              碗头挂板，WS-10              江苏华厦电力成套设备有限公司              2              套              18.80              37.61                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              碗头挂板，W-7B              碗头挂板，W-7B              江苏华厦电力成套设备有限公司              3              套              12.65              37.95                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              UT型线夹（可调式），NUT-2              UT型线夹（可调式），NUT-2              江苏华厦电力成套设备有限公司              2              个              33.16              66.32                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              120mm压接式铜线耳                             江苏华厦电力成套设备有限公司              42              个              16.75              703.59                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              球头挂环，QP-7              球头挂环，QP-7              江苏华厦电力成套设备有限公司              3              套              5.90              17.69                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              耐张线夹（楔型），NEJ10-120              耐张线夹（楔型），NEJ10-120              江苏华厦电力成套设备有限公司              3              套              29.91              89.74                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              铜连接管，GT-G-120                             江苏华厦电力成套设备有限公司              3              套              12.39              37.18                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              楔型线夹，NX-2              楔型线夹，NX-2              江苏华厦电力成套设备有限公司              6              个              23.76              142.56                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              挂板，Z-7              挂板，Z-7              江苏华厦电力成套设备有限公司              3              个              10.09              30.26                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              U型挂环，U-21              U型挂环，U-21              江苏华厦电力成套设备有限公司              1              个              30.34              30.34                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              150mm压接式铜线耳                             江苏华厦电力成套设备有限公司              20              个              21.79              435.9                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              铜铝过渡带电活动线夹(含带电三角环），DFX-10/200                             江苏华厦电力成套设备有限公司              6              套              119.66              717.95                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              U型挂环，U-30              U型挂环，U-30              江苏华厦电力成套设备有限公司              1              个              55.56              55.56                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              50mm压接式铜铝过渡线耳                             江苏华厦电力成套设备有限公司              12              个              5.81              69.74                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              电缆型故障指示器              电缆型故障指示器              长园深瑞继保自动化有限公司              20              套              1,025.64              20,512.82                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              显示面板              电缆型故障指示器显示面板              长园深瑞继保自动化有限公司              20              块              341.88              6,837.61                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              10kV配电型避雷器，复合外套，5WS-17/50，III级防污              10kV配电型避雷器，复合外套，5WS-17/50，III级防污              西安西电避雷器有限责任公司              12              只              79.49              953.85                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              拉线棒              LB-20×3100，20×3100              清远新中发五金电器有限公司              1              条              60.00              60                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              抱箍              φ240              清远新中发五金电器有限公司              0.5              套              22.26              11.13                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              抱箍              φ210              清远新中发五金电器有限公司              1              套              20.67              20.67                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              抱箍              φ300              清远新中发五金电器有限公司              2              套              25.80              51.61                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              抱箍              φ270              清远新中发五金电器有限公司              2              套              24.00              48                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              双合抱箍              -50×6×Ф210              清远新中发五金电器有限公司              2              付              17.47              34.94                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              双合抱箍              -50×6×Ф280              清远新中发五金电器有限公司              2              付              20.93              41.86                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              抱箍              Φ220              清远新中发五金电器有限公司              2              套              21.07              42.14                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              双合抱箍              -50×6×Ф260              清远新中发五金电器有限公司              2              付              20.00              40                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              双合抱箍              -50×6×Ф220              清远新中发五金电器有限公司              2              付              18.00              36                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              双合抱箍              -50×6×Ф240              清远新中发五金电器有限公司              2              付              19.00              38                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              双合抱箍              -50×6×Ф300              清远新中发五金电器有限公司              2              付              22.26              44.53                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              抱箍              φ250              清远新中发五金电器有限公司              2              套              22.80              45.61                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              抱箍              Φ80              清远新中发五金电器有限公司              4              套              2.67              10.67                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              横担              D单回终端杆（包含抱箍、横担、M垫铁、耐张联板和螺栓）              清远新中发五金电器有限公司              59              公斤              6.67              393.33                  韶塘路F23线#55杆至#69杆              横担                             清远新中发五金电器有限公司              119.5              公斤              6.67              796.67                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              10kV户外隔离开关 ，合成，630A                             广东东捷实业有限公司              6              台              512.82              3,076.92                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              10kV全冷缩户内终端头，3芯×120mm2              10kV全冷缩户内终端头，3芯×120mm2              深圳市沃尔核材股份有限公司              4              套              329.06              1,316.24                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              电缆沟轻型混凝土盖板，1150mm（长）x300mm（宽）x100mm（厚）带钢包边的盖板                             中山市众力高荷载建材有限公司              7              块              358.97              2,512.82                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              电缆沟轻型混凝土盖板，1150mm（长）x300mm（宽）x100mm（厚）带钢包边的盖板                             佛冈龙清电力器材有限公司              7              块              358.97              2,512.82                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              10kV电力电缆，ZRC-YJV22-8.7/15kV -3×120mm2              10kV电力电缆，ZRC-YJV22-8.7/15kV -3×120mm2              海南威特电气集团有限公司              0.357              千米              214853.85              76702.82                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              10kV电力电缆，ZRC-YJV22-8.7/15kV -3×300mm2              10kV电力电缆，ZRC-YJV22-8.7/15kV -3×300mm2              海南威特电气集团有限公司              0.122              千米              483919.66              59038.20                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              钢绞线，（镀锌）GJ-70mm2                             广东吉青电缆实业有限公司              0.02              吨              7,341.88              146.84                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              500V铜芯低压电线，（双塑）BVV-25              500V铜芯低压电线，（双塑）BVV-25              重庆泰山电缆有限公司              0.06              千米              12,470.09              748.21                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              HDPE管,PE80，Φ160mm×8mm              HDPE管,PE80，Φ160mm×8mm              杭州鑫璐实业有限公司              90              米              58.97              5,307.69                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              HDPE直通, Φ75              HDPE直通, Φ75              杭州鑫璐实业有限公司              6              个              2.56              15.38                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              HDPE管枕，适合外径Φ75mm              HDPE管枕，适合外径Φ75mm              杭州鑫璐实业有限公司              15              个              1.71              25.64                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              HDPE管塞, 适合外径Φ75              HDPE管塞, 适合外径Φ75              杭州鑫璐实业有限公司              4              个              1.71              6.84                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              HDPE管,PE100，Φ75mm×4mm              HDPE管,PE100，Φ75mm×4mm              杭州鑫璐实业有限公司              30              米              12.82              384.62                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              HDPE管塞, 适合外径Φ160                             杭州鑫璐实业有限公司              10              个              5.98              59.83                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              HDPE直通, Φ160，长度≥27CM                             杭州鑫璐实业有限公司              8              个              12.82              102.56                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              HDPE管枕，适合外径Φ160mm              HDPE管枕，适合外径Φ160mm              杭州鑫璐实业有限公司              30              个              6.84              205.13                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              架空裸导线通用连接装置              JKT/C-(50/6-120/25)              广州番禺电缆集团有限公司              24              套              145.30              3,487.18                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              瓷横担 SC-210                             萍乡市第二高压电瓷厂              29              支              17.09              495.73                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              针式瓷瓶              PS-15/5              萍乡市第二高压电瓷厂              3              只              29.91              89.74                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              悬式绝缘子，XP-70                             萍乡市第二高压电瓷厂              8              只              32.48              259.83                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              10kV全冷缩户外终端头，3芯×120mm2              10kV全冷缩户外终端头，3芯×120mm2              深圳市沃尔核材股份有限公司              4              套              441.03              1,764.10                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              10kV全冷缩户外终端头，3芯×300mm2              10kV全冷缩户外终端头，3芯×300mm2              深圳市沃尔核材股份有限公司              1              套              614.53              614.53                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              10kV架空绝缘导线，JKLYJ/Q-50              10kV架空绝缘导线，JKLYJ/Q-50              广州南洋电缆有限公司              0.02              千米              4,247.86              84.96                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              10kV架空绝缘导线，JKLYJ-120              10kV架空绝缘导线，JKLYJ-120              广州南洋电缆有限公司              0.11              千米              8,888.89              977.78                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              球头挂环，QP-7              球头挂环，QP-7              江苏华厦电力成套设备有限公司              3              套              5.90              17.69                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              150mm压接式铜铝过渡线耳                             江苏华厦电力成套设备有限公司              18              个              10.00              180                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              铜铝过渡带电活动线夹(含带电三角环），DFX-10/200                             江苏华厦电力成套设备有限公司              3              套              119.66              358.97                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              挂板，Z-7              挂板，Z-7              江苏华厦电力成套设备有限公司              3              个              10.09              30.26                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              25mm压接式铜线耳                             江苏华厦电力成套设备有限公司              49              个              4.19              205.21                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              50mm压接式铜铝过渡线耳                             江苏华厦电力成套设备有限公司              6              个              5.81              34.87                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              延长环（环体整锻PH型），PH-10              延长环（环体整锻PH型），PH-10              江苏华厦电力成套设备有限公司              2              套              11.79              23.59                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              UT型线夹（可调式），NUT-2              UT型线夹（可调式），NUT-2              江苏华厦电力成套设备有限公司              2              个              33.16              66.32                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              耐张线夹（楔型），NEJ10-120              耐张线夹（楔型），NEJ10-120              江苏华厦电力成套设备有限公司              3              套              29.91              89.74                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              楔型线夹，NX-2              楔型线夹，NX-2              江苏华厦电力成套设备有限公司              6              个              23.76              142.56                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              U型挂环，U-21              U型挂环，U-21              江苏华厦电力成套设备有限公司              1              个              30.34              30.34                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              120mm压接式铜线耳                             江苏华厦电力成套设备有限公司              39              个              16.75              653.33                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              U型挂环，U-30              U型挂环，U-30              江苏华厦电力成套设备有限公司              1              个              55.56              55.56                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              碗头挂板，W-7B              碗头挂板，W-7B              江苏华厦电力成套设备有限公司              3              套              12.65              37.95                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              碗头挂板，WS-10              碗头挂板，WS-10              江苏华厦电力成套设备有限公司              2              套              18.80              37.61                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              球头挂环，QP-10              球头挂环，QP-10              江苏华厦电力成套设备有限公司              2              套              7.52              15.04                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              显示面板              电缆型故障指示器显示面板              长园深瑞继保自动化有限公司              12              块              341.88              4,102.56                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              电缆型故障指示器                             长园深瑞继保自动化有限公司              1              套              1,025.64              1,025.64                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              10kV配电型避雷器，复合外套，5WS-17/50，III级防污              10kV配电型避雷器，复合外套，5WS-17/50，III级防污              西安西电避雷器有限责任公司              14              只              79.49              1,112.82                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              拉线棒              LB-20×3100，20×3100              清远新中发五金电器有限公司              1              条              60.00              60                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              双合抱箍              -50×6×Ф280              清远新中发五金电器有限公司              1              付              20.93              20.93                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              双合抱箍              -50×6×Ф240              清远新中发五金电器有限公司              1              付              19.00              19                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              双合抱箍              -50×6×Ф220              清远新中发五金电器有限公司              1              付              18.00              18                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              抱箍              Φ220              清远新中发五金电器有限公司              1              套              21.07              21.07                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              双合抱箍              -50×6×Ф260              清远新中发五金电器有限公司              1              付              20.00              20                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              双合抱箍              -50×6×Ф210              清远新中发五金电器有限公司              1              付              17.47              17.47                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              双合抱箍              -50×6×Ф300              清远新中发五金电器有限公司              1              付              22.26              22.26                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              抱箍              φ300              清远新中发五金电器有限公司              2              套              25.80              51.61                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              抱箍              φ270              清远新中发五金电器有限公司              2              套              24.00              48                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              抱箍              φ250              清远新中发五金电器有限公司              2              套              22.80              45.61                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              抱箍              Φ80              清远新中发五金电器有限公司              4              套              2.67              10.67                  韶塘路F23线#37杆至#53杆              横担                             清远新中发五金电器有限公司              270              公斤              6.67              1,800.00      表3（工程资料）：            项目阶段              序号              资料名称                                招投标、合同、协议              1              投标文件（设计、监理、施工）                  2              中标通知书（设计、监理、施工）                  3              施工单位合同、补充协议（含安全、廉洁协议）                  4              施工单位分包合同、补充协议                  档案              1              档案工作计划                  2              档案技术交底记录                  项目开工              开工审查              1              工程开工报告及报审表                  2              施工组织设计及报审文件                  3              施工图会审纪要及签到表                  4              工程施工现场四方勘查表                  5              施工质量验收及评定项目划分报审表及附件                  6              施工作业指导书报审表（附选用淸单）                  7              工程安健环管理策划报审表及附件（工程安全、职业健康 和环境管理策划书）                  8              工程建设强制性条文实施计划报审表及附件                  9              安全技术交底资料                  10              主要施工机械/工器具/试验设备进场报审及附件                  11              主要测量计量器具/试验设备检验报审表及附件                  12              工程材料/构配件/设备进场使用报审材料                  项目过程              施工管理              1              工程停/复工申请表                  2              项目施工风险评估及审批表                  3              施工方案及报审材料                  4              项目应急预案备案表及附件                  5              专项/重要施工方案及报审表                  6              线路复测记录及报审表                  7              人员资格报审表及附件                  8              安全文明施工检查评价标准表式                  9              工程建设标准强准性条文执行情况报审表及强制性条文 检查记录表                  10              试验/供货单位资质报审表及附件                  11              土建交付电气交接验收申请表                  12              见证取样送检记录表、试品/试件试验报告报验表、试品/ 试件试验报告单                  13              设备厂家资料（出厂试验记录、合格证）                  14              现场工程量变更签证表                  15              青苗赔偿协议、照片、记录                  物资管理              1              工程物资入库单                  2              工程物资领料单                  3              工程物资出库单                  4              工程物资退料单                  5              结余工程物资入库资料                  6              拆旧设备回收与处置资料（工程拆旧物资清单）                  质量验评              1              分项工程质量验收记录表单                  2              分部工程质量验收记录表单                  3              单位工程质量验收记录表单                  4              隐蔽工程验收记录或签证记录                  竣工验收              启动方案、报验              1              启动方案（新线路工程）                  2              中间验收                  3              工程验收消缺记录表                  4              工程质量监督检查资料（《质量监督整改通知单》、《质量监督整改回复单》）                  5              工程竣工报验单(含工程量明细表）                  总验、电子化移交              1              竣工验收报告                  2              施工单位总结                  3              电子化移交材料（两图一表）                  工程结算              结算              1              工程结算书                  2              结算审核报告（含定案表）                  竣工图              竣工图纸              1              竣工图及相关管线综合平面图                  2              竣工图                  档案移交                            1              工程档案移交书、移交清单                  2              档案验收材料                  3              项目建设过程形成的重要照片录音录像材料                  4              单机版、电子版      本院认为：本案系建设工程合同纠纷，韶关供电局与世贸公司签订的《韶关市区2015年新建配网（第一批）工程施工（浈江标段）》是双方当事人真实意思表示，内容没有违反法律、行政法规的禁止性规定，也没有损害国家、集体或第三人的利益，合法有效，对合同双方当事人均有约束力，原、被告均应按合同约定全面履行。一、关于原告要求确认与被告世贸公司于2015年3月16日签订的《韶关市区2015年新建配网（第一批）工程施工（浈江标段）》于2016年10月18日解除及结算的问题。根据《中华人民共和国合同法》第九十三条第二款：“当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。”的规定，《韶关市区2015年新建配网（第一批）工程施工（浈江标段）》约定“如延误合同工期达1个月，项目发包人有权终止合同”，2016年9月12日，韶关供电局向世贸公司发出施工催促函时明确“贵方已经违反竣工日期并延期竣工100天，按照合同，甲方有权解除合同”，韶关供电局作出了解除合同的意思表示。根据《中华人民共和国合同法》第九十六条：“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。”的规定，世贸公司于2016年10月18日回复明确韶关供电局“对未完成项目同意终止合同”，世贸公司收到了韶关供电局解除合同的意思表示，且明确同意解除合同，故本院确认原、被告2015年3月16日签订的《韶关市区2015年新建配网（第一批）工程施工（浈江标段）》于2016年10月18日解除。世贸公司对韶关供电局提交证据均无异议，即表明对广东鹰科工程管理有限公司出具的《韶关市区2015年新建配网（第一批）工程施工（浈江标段）施工合同十里亭站F13、F17线邬教堂段中低压线路改造工程（竣工）结算审核报告》、《韶关市区2015年新建配网（第一批）工程施工（浈江标段）施工合同良村站F12、F14、F15、F21、F22线良村桥头段线路改造工程（竣工）结算审核报告》均予以认可，故对于结算审核报告确定的施工费218361.08元、140479.63元，共计358840.71元，本院予以确认。其他工程价格，根据广东至衡工程管理有限公司作出的《工程造价鉴定意见书》，原告应支付给被告的工程款金额为198331.19元。被告认为甲供材料款中包含乙供材料，未能提交证据证实，故本院不予采信。扣除原告已支付工程款项383694.16元，原告仍应支付被告工程款173477.74元。二、对于原告主张的工程延误赔偿金82872.99元的问题。原、被告签订的《韶关市区2015年新建配网（第一批）工程施工（浈江标段）》约定“因承包人原因造成合同工期延误的，每延误一天按该单项工程相应的合同价0.5%扣减，最高罚款不超过单项合同估价的10%”，原、被告确认开工日期为2015年4月1日，根据合同约定工期433天，竣工日期应为2016年6月7日，至双方于2016年10月18日解除合同止，被告仍有十里亭站F13靖村线出线场#1杆至#5杆架空线路改建工程、东郊站韶塘路F23线#37杆至#53杆线路改造工程、东郊站韶塘路F23线#55杆至#69杆线路改造工程、新增十里亭F17线黄岗村#2公用台变解决黄岗台区电压低工程、新增东郊钟屋#2公用台变解决东郊钟屋公用台变低压工程五项工程未能完工，上述五项未完工工程中标金额分别为47930.88元、193667.8元、473433.33元、67155.69元、46542.15元，共计828729.85元。韶关供电局向世贸公司发出《施工催促函》载明“截止2016年3月23日，剩余5个项目至今处于停工状态，已严重影响了工程进度”，世贸公司回复时未对此提出异议，故对于原告陈述因被告原因而延误工期本院予以采信。综上，原告要求被告支付延误工期工程总价款828729.85元的10%即82872.99元作为工程延误赔偿金的主张，本院予以支持。三、原告主张被告支付违反工程进度计划扣罚款11627.77元的问题。原、被告确认双方合同于2016年10月18日解除，故对2017年1月4日的《南方电网公司基建承包商违章处罚通知单》本院不予认可。从其他《南方电网公司基建承包商违章处罚通知单》及《关于对广州世贸、湖南盈达公司扣分处罚的通报》可知，因被告工程进度原因，被告累计扣分已超过1分。原、被告签订的《韶关市区2015年新建配网（第一批）工程施工（浈江标段）》约定“扣罚（以下扣罚属于单独的项目管理行为，与本条款外的合同条款其他违约责任可分别进行。以下扣罚累计最多不超过合同总额的1%）（1）承包人根据工程进展实际情况，及时更新信息系统数据，并保证数据质量，如发生承包人不配合完成信息系统填报的情况，每发生一次扣除合同总额的0.2%，最多可考核承包人合同总额的1%。（2）承包人根据中国南方电网有限责任公司基建管理相关规定，编制、执行三级进度计划，如发生工程进度失控，每发生一次扣除合同总额的0.2%，最多可考核承包人合同总额的1%。”，故原告主张被告支付合同总额的1%即合同价（中标价）116.277354万元的1%，11627.7元作为违反工程进度计划的罚款，本院予以支持。四、原告主张被告支付因工程延误导致原告设备超过使用期限的损失及返还物资的问题。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”的规定，原、被告2015年3月16日签订的《韶关市区2015年新建配网（第一批）工程施工（浈江标段）》于2016年10月18日解除，因被告未能及时归还物资导致设备超过使用期限造成损失16506.83元，应由被告承担。合同解除后，被告因合同而取得的物资亦应归还给原告，故被告应将拆除物资、应退还物资、工程资料交还给原告。原告因被告未完工工程申请工程造价鉴定花费鉴定费20500元，被告未能按期完工导致该鉴定的产生，费用应由被告负担。对于原告申请广东省韶关市韶州公证处对未完工工程的施工现状及工程量测量的行为进行证据保全公证花费的公证费15000元，系为未完工工程造价鉴定保存证据，亦因被告未能按期完工而产生费用，应由被告负担。原告应支付给被告工程款173477.74元，扣除被告应赔偿原告的各项损失，原告还应支付被告工程款26970.22元。因被告未在本案中主张权利，故该费用由原、被告自行协商解决，本院不予处理。综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条、第九十六条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十五条、第二百六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条的规定，判决如下：一、被告广州世贸建筑工程有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告广东电网有限责任公司韶关供电局返还拆除物资（详见审理查明部分表1）、应退还物资（详见审理查明部分表2）、工程资料（详见审理查明部分表3）；二、驳回原告广东电网有限责任公司韶关供电局的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3230.15元，减半收取计1615.08元，由被告广州世贸建筑工程有限公司负担。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省韶关市中级人民法院。审判员  秦晓芳二〇一九年十月九日书记员  曹梦颖