江苏省盐城市大丰区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0982民初427号原告（反诉被告）：无锡鼎阁装饰装潢有限公司，统一社会信用代码91320211591180006W，住所地无锡市滨湖区月秀花园6-79。法定代表人：朱加云，该公司总经理。委托诉讼代理人：张露琪，江苏姚竹平律师事务所律师。被告（反诉原告）：唐明松，男，汉族。委托诉讼代理人：冯汉林，盐城市大丰区白驹法律服务所法律工作者。原告（反诉被告）无锡鼎阁装饰装潢有限公司（以下简称鼎阁公司）与被告（反诉原告）唐明松装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年1月14日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）鼎阁公司的法定代表人朱加云及委托诉讼代理人张露琪，被告（反诉原告）唐明松及其委托诉讼代理人冯汉林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。本诉原告鼎阁公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告给付违约金15820元、工程款5000元、格力3P风管机6450元，合计27270元，并承付该款自起诉之日起至实际履行之日止按年利率6%计算的利息；2、判令被告给付原告原告因装潢增项而产生的水电材料差价1800元、客餐厅吊顶材料差价1200元及人工工资500元、房间吊顶3000元及电工人工加材料1500元、防水4620元、卫生间陶粒填埋加钢筋加人工1000元、南阳台改造开门洞及封落水管、贴砖1500元，合计15120元，并承付该款自起诉之日起至实际履行之日止按年利率6%计算的利息；3、判令被告给付原告安装格力3P风管机而产生的铜管费560元、人工费190元，合计750元，并承付该款自起诉之日起至实际履行之日止按年利率6%计算的利息；4、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2018年3月29日，原、被告双方签订了装潢装修施工合同，约定原告为被告购买的碧水豪庭32#204室的房屋进行包工、包部分材料的装饰装潢，合同总价为158200元，合同生效时给付2万元，瓦工贴砖工程完工付2万元，木工基础工程完工付2万元，油漆工完工付2万元，卫浴安装好3万元。移门安装好18200元，余款1万元，工程验收后三个月付清，另送格力3P风管机一台（价值6450元）。现施工已经结束，双方对施工工程款无法达成一致意见。根据双方合同约定，被告在未与原告沟通的情况下，私自购买合同约定的包料项目，导致合同内容发生变化，即擅自变更了合同内容，其已构成违约。另合同中约定赠送格力3P风管机一台是在包工包料的基础上给予的优惠。现原告仅收到被告55000元费用，成本都没有收到，更无利润可言。因被告违约导致了原告的损失。综上，请求支持原告的诉讼请求。本诉被告唐明松辩称，原、被告于2018年3月29日签订了包工包部分材料，包含家具制作，主材代购在内的施工合同属实。合同签订后，原告在施工过程中违背了施工合同的约定，更改材料，同时，就施工合同约定的项目，原告并没有进行装修施工。在装修过程中，是原告原因导致双方之间没有按照原施工合同约定进行实际施工，反而造成了被告的严重损失，原告的诉讼请求不能成立，请求予以驳回。关于原告主张的违约金及工程款，也没有事实和法律依据。被告已与原告结清了工程款且多支付了原告所施工工程的装修款，不存在尚欠5000元未支付的情形。格力3P风管机系原告额外赠送的，其所谓的增加的工程量及铜管也是原告自行单方面制作。综上，请求驳回原告鼎阁公司的诉讼请求。反诉原告唐明松向本院提出反诉请求：1、判令鼎阁公司按照合同约定更换不符合合同约定的电线管、线盒、下水排水管、吊顶用潮木方等并恢复原状，并承担因此造成的一切损失；2、判令鼎阁公司赔偿唐明松自2018年8月30日起至工程验收合格之日止按每日55元计算的工程延期损失费15820元；3、判令鼎阁公司退还多支付的装修款6653元；4、判令鼎阁公司退还合同预算书中没有施工的项目价款8220.5元；5、反诉费用由鼎阁公司承担。事实和理由：2018年3月29日，我与鼎阁公司签订了装潢装修施工合同一份，约定鼎阁公司为我碧水豪庭32#204室的房屋进行包工装潢，同时就合同的权利义务进行了约定。但在合同履行过程中，鼎阁公司违反合同约定，私自更换原合同约定的材料品牌，以次充好，无故拖延工程期限，给我造成了严重的损失，直至诉讼之日尚未完工。综上，请求支持唐明松的诉讼请求。反诉被告鼎阁公司辩称，关于唐明松主张的电线管，合同中约定的系公元牌，后按照唐明松的要求，我们更换成了价格是公元牌两倍的伟星牌。开关盒、排水管，合同上约定的也是公元牌，也是按照唐明松的要求改成了伟星牌。客餐厅吊顶石膏板合同约定是兔宝宝牌，按照唐明松的要求改成了泰山派，并且所有吊顶其全部私自让木工用了双层石膏板，价格是原吊顶预算价的两倍。根据合同约定，房间顶上约定的是石膏线走边，但按照唐明松的要求也全部换成了吊顶。按照合同约定，防水的面积为卫生间41平方，南阳台2平方，共43平方，但唐明松要求厨房、南阳台、北阳台、卫生间、墙面全部做到底，即120平方，增加了77平方，没有进行结算。卫生间下层按照唐明松的要求全部做了两倍防水，陶粒填埋上面用钢筋扎成10公分见方的盒子。南阳台东隔壁开门洞一个，封管道、平台贴砖，这些都是合同之外增加的项目。按照2018年3月29日双方签订的施工合同约定，合同生效时，唐明松应该支付2万元，水电基础完工支付2万元，瓦工贴砖完工付2万元，瓦工贴砖完工后，唐明松只给付了5000元，原告法定代表人多次与唐明松沟通，让其先给付装潢款，再进行下一步施工，但唐明松只愿意给5000元，是唐明松违约在先，才导致工期延长。综上，请求驳回唐明松的反诉请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了施工合同、报价表、聊天记录、照片等证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。当事人对证据本身的真实性未提出异议，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：鼎阁公司提交的：格力3p风管机销售发票，证明格力空调价格为6450元、铜管费为560元，人工费为190元，合计为7200元。唐明松对此提出异议，因该销售发票上未对鼎阁公司陈述的相关费用进行记载，故本院对该证据的关联性依法不予认定。唐明松提交的电话录音，证明鼎阁公司存在违约行为，且违约在先。鼎阁公司对此提出异议，鉴于上述电话录音记载的内容并未明确记载鼎阁公司确有违约在先的行为，故对该证据的关联性本院依法不予认定。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年3月29日，唐明松（甲方）与鼎阁公司（乙方）签订了《无锡鼎阁装饰装潢有限公司施工合同》一份，载明：“一、工程概况：1、工程地点：碧水豪庭32#204室。2、工程内容及做法：详见双方确认的工程预算表、施工图和工程内容及做法一览表。3、承包方式：双方商定采取下列第2种承包方式：包工、包部分材料。4、工程期限及保修期：工程期限150天。自2018年3月29日起至2018年8月29日止。保修期六个月。自工程竣工经甲方验收合格，双方签字之日起计算。5、合同价款及付款方式：A、本合同总价为158200元。合同生效时，甲方支付20000元，其余价款根据施工进度计划分期支付；水电基础工程完工付20000元。瓦工贴砖工程完工付20000元。木工基础工程完工付20000元。油漆工完工付20000元。卫浴安装好30000元。移门安装好18200元。余款10000元，工程验收后三个月付清甲方支付工程款，乙方应开具统一发票（或正式收据）。二、材料、设备的供应：1、甲方提供的材料、设备：本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按施工进度计划及时供应到现场。甲方提供的材料抵现场后，经乙方验收签字，并由乙方负责保管，由于保管不当造成损失的，由乙方负责赔偿。2、乙方采购的材料、设备：凡乙方采购的材料、设备必须与报价单中注明的品牌、型号、质量、计算标准相符，经甲方验收签字认可后再行使用。乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异应禁止使用，如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。三、施工前准备细则：1、甲方：（1）开工前，甲方会同乙方进行现场交底，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。（2）向乙方免费提供施工需用的水、电等必备设施。（3）施工中使用公用部位操作，由甲方负责协调邻里关系，保证乙方正常施工。（4）如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。（5）协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。（6）甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，需征得乙方同意并应支付赶工费，待签订工期变更协议、确定赶工费后再行赶工。（7）甲方对工程质量、进度进行监督检查，办理分项验收、变更、竣工验收手续。2、乙方：（1）组织施工图纸或工艺质量说明的现场交底，拟定施工方案，进度计划，交甲方审定并签字认可。（2）工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。（3）乙方委派朱加云为驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，协调由乙方负责的各项事宜。……五、工程施工变更：1、工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期，所引起增减费用，可在工程结束时，一并结算。2、凡私自与工人商定更改施工内容或私自支付人工工资所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方还应赔偿。六、工程质量、验收及结算：1、工程质量按《建筑装饰施工工艺及质量验收规范》以及施工：图纸、工艺质量说明、设计变更的内容为合格标准依据。2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。3、工程竣工验收，乙方应通知甲方竣工验收。甲方自接到验收通知3日内组织验收，验收合格办理移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。4、工程竣工结算，乙方应提交工程结算单及有关资料给甲方，甲方自接到上述资料5天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在3天内结清尾款。七、违约责任：1、甲方责任：（1）未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料以及由甲方引起的其他原因等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、误工的实际损失。每停工或误工一天，甲方支付乙方工程总造价的1‰。（2）由于甲方提供的材料、设备质量问题或规格差异，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用的而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期书顺延。（3）工程未经验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任。（4）甲方未按合同的约定付款，每逾期一天，按逾期未付款的1‰支付违约金。（5）甲方未办理任何手续，要求乙方拆改原有建筑结构及设备管线，乙方有权拒绝施工。2、乙方责任：（1）工程质量不符合合同规定，甲方有权要求限期无偿修理或返工，造成损失由乙方负责。（2）由于乙方原因逾期施工，每逾期一天，乙方按甲方已累计付款额的1‰支付违约金。（3）乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场陈设和其他物品，如有损坏，应视情况予以赔偿。（4）未经甲方同意，擅自拆改原有建筑结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由乙方负责。3、本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则违约方将付给对方工程预算总造价10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。……十、其他约定：送：格力3匹风管机一台；阳台电动晾衣架一个（友邦或奥普）；施工过程中如有增减另行计算。”唐明松在该施工合同末尾甲方处签名，无锡鼎阁装饰装潢有限公司大丰分公司在乙方处盖章并由其负责人朱加云签名。另，上述施工合同所附报价表载明：一、人工费合计19585；二、材料费合计（拆建工程、隐蔽工程、定制商品数量按实结算，其他项目协议变更）28762；三、管理费总价×5%（不满1500元，按1500元计算）0；合计（一）+（二）+（三）48347，家具制作16874，总计65220，主材代购97253，合同价162473。备注部分载明：1、施工过程中施工人员的出入证费用由装潢公司承担，物业的所有装修押金均有业主承担。垃圾清运费，公司负责垃圾装袋及搬运小区内指定地方（不出小区，出小区由业主负责）。2、凡是施工中所牵扯到的零星工具及辅材原则上一律由本公司购买，凡是现场工人要求业主购买的材料一律拒绝，特此公告，否则一律不予报销所买费用。3、本预算中的敲墙指非混凝土墙体，混凝土墙体甲方需根据物业要求自理，我公司不破坏任何混凝土承重结构，工程中所有外墙及室内混凝土墙打洞由业主按照物业要求自理，室内砖墙管线开洞由本公司负责不另计费。鼎阁公司在该报价表下方盖章处加注“合同价158200.00”。施工合同所附预算书载明：一、门厅+客厅+餐厅+过道：铺地砖水泥砂浆垫层：40㎡，找平层厚度2-3㎝，辅材单价15，黄沙、水泥，材料价格600，人工单价10，人工合价400，项目总价1000；铺地砖900*900：40㎡，损耗5%，业主自购或公司推荐900*900、45元/平，辅材单价20，黄沙、水泥、环保型建筑胶水（填缝剂由瓷砖供货方提供），材料价格800，人工单价45，人工合价1800，项目总价2600；石膏板吊顶（双层）：20㎡，主材单价120，木龙骨+泰山石膏板+自攻螺丝+部分细木工板，辅材单价25，嵌缝膏、胶水、干壁钉、水泥，材料价格2900，人工单价35，人工合价700，项目总价3600；走边顶（双层）：30m，主材单价90，木龙骨+泰山石膏板+自攻螺丝+部分细木工板，辅材单价25，嵌缝膏、胶水、干壁钉、水泥，材料价格3450，人工单价35，人工合价1050，项目总价4500；窗帘盒：4m，主材单价80，级细木工板+石膏板+饰面板，辅材单价15，胶水/钉子等，材料价格380，人工单价20，人工合价80，项目总价460；瓷砖踢脚线：38m，损耗5%，业主自购或公司推荐，辅材单价5，黄沙、水泥、环保型建筑胶水，材料价格190，人工单价10，人工合价380，项目总价570；顶面批嵌砂光（批腻子）：40㎡，主材单价7，滑石粉、石膏粉、熟胶粉、环保型建筑胶水、白胶、拉法基纸绷带、砂皮、砂架、船用刷、批刀等，辅材单价3，二度批嵌砂光（弹线、垂直），材料价格400，人工单价7，人工合价280，项目总价680；顶面涂料（滚涂）：40㎡，主材单价7，多乐士家丽安7元/平（超易洗9元/平，金装五合一12元/平，立邦美得丽7元/平，立邦时时利4元/平（三种颜色以上每色加一百），辅材单价3，羊毛刷、毛笔、滚筒等（滚涂一底二面、喷涂人工另加3元/平方，涂料损耗为20%）超过3种颜色增加100元/色，材料价格400，人工单价7，人工合价280，项目总价680；墙面批嵌砂光（批腻子）：109㎡，主材单价7，滑石粉、石膏粉、熟胶粉、环保型建筑胶水、白胶、拉法基纸绷带、砂皮、砂架、船用刷、批刀等，辅材单价3，二度批嵌砂光（弹线、垂直），材料价格1090，人工单价7，人工合价763，项目总价1853；墙面贴网格布：109㎡，主材单价7，网格布，材料价格763，人工单价5，人工合价545，项目总价1308；安装门槛：1.2m，辅材单价10，材料价格12，人工单价30，人工合价36，项目总价48；合计材料价格10985，人工合价6314，项目总价17299。二、主卧：石膏板吊顶：1间，主材单价750，木龙骨+泰山石膏板+自攻螺丝+部分细木工板，辅材单价50，嵌缝膏、胶水、干壁钉、水泥，材料价格800，人工单价200，人工合价200，项目总价1000；电工：1间，主材单价400，人工+材料，材料价格400，人工单价100，人工合价100，项目总价500；窗帘盒：3.5m，主材单价80，级细木工板+石膏板+饰面板，辅材单价15，胶水/钉子等，材料价格332.5，人工单价20，人工合价70，项目总价402.5；顶面批嵌砂光（批腻子）：17㎡，主材单价7，滑石粉、石膏粉、熟胶粉、环保型建筑胶水、白胶、拉法基纸绷带、砂皮、砂架、船用刷、批刀等，辅材单价3，二度批嵌砂光（弹线、垂直），材料价格170，人工单价7，人工合价119，项目总价289；顶面涂料（滚涂）：17㎡，主材单价7，多乐士家丽安7元/平（超易洗9元/平，金装五合一12元/平，立邦美得丽7元/平，立邦时时利4元/平（三种颜色以上每色加一百），辅材单价3，羊毛刷、毛笔、滚筒等（滚涂一底二面、喷涂人工另加3元/平方，涂料损耗为20%）超过3种颜色增加100元/色，材料价格170，人工单价7，人工合价119，项目总价289；墙面批嵌砂光（批腻子）：54㎡，主材单价7，滑石粉、石膏粉、熟胶粉、环保型建筑胶水、白胶、拉法基纸绷带、砂皮、砂架、船用刷、批刀等，辅材单价3，二度批嵌砂光（弹线、垂直），材料价格540，人工单价7，人工合价378，项目总价918；墙面贴网格布：54㎡，主材单价7，网格布，材料价格378，人工单价5，人工合价270，项目总价648；复合地板地面找平：17㎡，找平层厚度4-5㎝（溜光、粉平），辅材单价25，黄沙、水泥，材料价格425，人工单价20，人工合价340，项目总价765；窗台大理石：2m，辅材单价15，白水泥、硅胶，材料价格29.4，人工单价30，人工合价58.8，项目总价88.2；安装门槛：1m，辅材单价10，材料价格10，人工单价30，人工合价30，项目总价40；合计材料价格3255，人工合价1685，项目总价4940。三、次卧：石膏板吊顶：1间，主材单价750，木龙骨+泰山石膏板+自攻螺丝+部分细木工板，辅材单价50，嵌缝膏、胶水、干壁钉、水泥，材料价格800，人工单价200，人工合价200，项目总价1000；电工：1间，主材单价400，人工+材料，材料价格400，人工单价100，人工合价100，项目总价500；窗帘盒：3.1m，主材单价80，级细木工板+石膏板+饰面板，辅材单价15，胶水/钉子等，材料价格294.5，人工单价20，人工合价62，项目总价356.5；顶面批嵌砂光（批腻子）：16㎡，主材单价7，滑石粉、石膏粉、熟胶粉、环保型建筑胶水、白胶、拉法基纸绷带、砂皮、砂架、船用刷、批刀等，辅材单价3，二度批嵌砂光（弹线、垂直），材料价格160，人工单价7，人工合价112，项目总价272；顶面涂料（滚涂）：16㎡，主材单价7，多乐士家丽安7元/平（超易洗9元/平，金装五合一12元/平，立邦美得丽7元/平，立邦时时利4元/平（三种颜色以上每色加一百），辅材单价3，羊毛刷、毛笔、滚筒等（滚涂一底二面、喷涂人工另加3元/平方，涂料损耗为20%）超过3种颜色增加100元/色，材料价格160，人工单价7，人工合价112，项目总价272；墙面批嵌砂光（批腻子）：51㎡，主材单价7，滑石粉、石膏粉、熟胶粉、环保型建筑胶水、白胶、拉法基纸绷带、砂皮、砂架、船用刷、批刀等，辅材单价3，二度批嵌砂光（弹线、垂直），材料价格510，人工单价7，人工合价357，项目总价867；墙面贴网格布：51㎡，主材单价7，网格布，材料价格357，人工单价5，人工合价255，项目总价6128；复合地板地面找平：16㎡，找平层厚度4-5㎝（溜光、粉平），辅材单价25，黄沙、水泥，材料价格400，人工单价20，人工合价320，项目总价720；窗台大理石：2m，辅材单价15，白水泥、硅胶，材料价格29.25，人工单价30，人工合价58.5，项目总价87.75；安装门槛：1m，辅材单价10，材料价格10，人工单价30，人工合价30，项目总价40；合计材料价格3121，人工合价1607，项目总价4727。四、客卧：石膏板吊顶（双层）：1间，主材单价750，木龙骨+泰山石膏板+自攻螺丝+部分细木工板，辅材单价50，嵌缝膏、胶水、干壁钉、水泥，材料价格800，人工单价200，人工合价200，项目总价1000；电工：1间，主材单价400，人工+材料，材料价格400，人工单价100，人工合价100，项目总价500；窗帘盒：2.6m，主材单价80，级细木工板+石膏板+饰面板，辅材单价15，胶水/钉子等，材料价格247，人工单价20，人工合价52，项目总价299；顶面批嵌砂光（批腻子）：11㎡，主材单价7，滑石粉、石膏粉、熟胶粉、环保型建筑胶水、白胶、拉法基纸绷带、砂皮、砂架、船用刷、批刀等，辅材单价3，二度批嵌砂光（弹线、垂直），材料价格110，人工单价7，人工合价77，项目总价87；顶面涂料（滚涂）：11㎡，主材单价7，多乐士家丽安7元/平（超易洗9元/平，金装五合一12元/平，立邦美得丽7元/平，立邦时时利4元/平（三种颜色以上每色加一百），辅材单价3，羊毛刷、毛笔、滚筒等（滚涂一底二面、喷涂人工另加3元/平方，涂料损耗为20%）超过3种颜色增加100元/色，材料价格110，人工单价7，人工合价77，项目总价187；墙面批嵌砂光（批腻子）：40㎡，主材单价7，滑石粉、石膏粉、熟胶粉、环保型建筑胶水、白胶、拉法基纸绷带、砂皮、砂架、船用刷、批刀等，辅材单价3，二度批嵌砂光（弹线、垂直），材料价格400，人工单价7，人工合价280，项目总价680；墙面贴网格布：40㎡，主材单价7，网格布，材料价格280，人工单价5，人工合价200，项目总价480；复合地板地面找平：11㎡，找平层厚度4-5㎝（溜光、粉平），辅材单价25，黄沙、水泥，材料价格275，人工单价20，人工合价220，项目总价495；窗台大理石：1.7m，辅材单价15，白水泥、硅胶，材料价格24.75，人工单价30，人工合价49.5，项目总价74.25；安装门槛：1m，辅材单价10，材料价格10，人工单价30，人工合价30，项目总价40；合计材料价格2657，人工合价1286，项目总价3942。五、厨房：铺地砖水泥砂浆垫层：6.2㎡，找平层厚度2-3㎝，辅材单价15，黄沙、水泥，材料价格93，人工单价10，人工合价62，项目总价155；铺地砖900*900：6.2㎡，损耗5%，业主自购或公司推荐900*90045元/平，辅材单价20，黄沙、水泥、环保型建筑胶水，材料价格124，人工单价45，人工合价279，项目总价403；铺墙砖（300*600）：27㎡，损耗5%，业主自购或公司推荐300*60035元/平，辅材单价20，黄沙、水泥、环保型建筑胶水，材料价格530，人工单价35，人工合价927.5，项目总价1457.5；防水处理：35㎡，主材单价40，德高，辅材单价5，材料价格1575，人工单价15，人工合价525，项目总价2100；安装门槛：1.6m，辅材单价10，材料价格16，人工单价30，人工合价48，项目总价64；管道封闭（40㎝宽以内）：1根，辅材单价120，红砖、水泥、黄沙，材料价格120，人工单价100，人工合价100，项目总价220；合计材料价格2458，人工合价1942，项目总价4400。六、主卫生间+次卫生间：铺地砖水泥砂浆垫层：9.8㎡，找平层厚度2-3㎝，辅材单价15，黄沙、水泥，材料价格147，人工单价10，人工合价98，项目总价245；铺地砖300*300：9.8㎡，损耗5%，业主自购或公司推荐300*30035元/平，辅材单价20，黄沙、水泥、环保型建筑胶水，材料价格196，人工单价35，人工合价343，项目总价539；铺墙砖（300*600）：45㎡，损耗5%，业主自购或公司推荐300*60035元/平，辅材单价20，黄沙、水泥、环保型建筑胶水，材料价格896，人工单价35，人工合价1568，项目总价2464；防水处理：60㎡，主材单价40，德高，辅材单价5，材料价格2700，人工单价15，人工合价900，项目总价3600；安装门槛：2m，辅材单价10，材料价格20，人工单价30，人工合价60，项目总价80；大理石挡水条：3.4m，辅材单价15，材料价格51，人工单价30，人工合价102，项目总价153；填充：2间，主材单价400，陶粒、红砖、钢筋等，材料价格800，人工单价100，人工合价200，项目总价1000；管道封闭（40㎝宽以内）：2根，辅材单价120，红砖、水泥、黄沙，材料价格240，人工单价100，人工合价200，项目总价440；合计材料价格5050，人工合价3471，项目总价8521。七、南阳台+北阳台+外阳台：铺地砖水泥砂浆垫层：16㎡，找平层厚度2-3㎝，辅材单价15，黄沙、水泥，材料价格243，人工单价10，人工合价162，项目总价405；铺地砖900*900：16㎡，损耗5%，业主自购或公司推荐900*90045元/平，辅材单价20，黄沙、水泥、环保型建筑胶水，材料价格324，人工单价45，人工合价729，项目总价1053；铺墙砖（300*600）：35㎡，损耗5%，业主自购或公司推荐300*60035元/平，辅材单价20，黄沙、水泥、环保型建筑胶水，材料价格706，人工单价35，人工合价1235.5，项目总价1941.5；防水处理：25㎡，主材单价40，德高，辅材单价5，材料价格1125，人工单价15，人工合价375，项目总价1500；管道封闭（40㎝宽以内）：2根，辅材单价120，红砖、水泥、黄沙，材料价格240，人工单价100，人工合价200，项目总价440；窗帘盒：7m，主材单价80，级细木工板+石膏板+饰面板，辅材单价15，胶水/钉子等，材料价格665，人工单价20，人工合价140，项目总价805；窗台大理石：7.1m，辅材单价15，白水泥、硅胶，材料价格106.5，人工单价30，人工合价213，项目总价319.5；安装门槛（长0.7-1m）：5块，辅材单价10，材料价格50，人工单价30，人工合价150，项目总价200；合计材料价格3460，人工合价3205，项目总价6664。八、强弱电及水电工程（按实结算）：排塑料电线管：200m，主材单价2.65，伟星，辅材单价0.8，接头等，材料价格690，人工单价2，人工合价400，项目总价1090；线路排放-4平方电线：60m，主材单价5，远东，辅材单价1，柜机空调、电烤箱、电热水器用、弹簧、穿线钢丝、不含打槽和恢复、按实结算，材料价格360，人工单价0.8，人工合价320，项目总价420；线路排放-1.5平方，400m，主材单价1.5，辅材单价0.8，弹簧、穿线钢丝、不含打槽和恢复、按实结算，材料价格920，人工单价0.8，人工合价320，项目总价1240；线路排放-2.5平方，350m，主材单价2.5，辅材单价0.8，弹簧、穿线钢丝、不含打槽和恢复、按实结算，材料价格1155，人工单价0.8，人工合价280，项目总价1435；线路排放-网络线，60m，主材单价3，辅材单价0.8，弹簧、穿线钢丝、不含打槽和恢复、按实结算，材料价格228，人工单价0.8，人工合价48，项目总价276；线路排放-视频线，60m，主材单价5，辅材单价1，弹簧、穿线钢丝、不含打槽和恢复、按实结算，材料价格360，人工单价1，人工合价60，项目总价420；强电箱接线整理：1项，辅材单价10，原模块、箱子利用，材料价格10，人工单价70，人工合价70，项目总价80；弱电箱接线整理：1项，辅材单价10，原模块、箱子利用，材料价格10，人工单价50，人工合价50，项目总价60；暗盒：90只，主材单价3.5，伟星，辅材单价1，开槽、固定、砂浆恢复（混凝土暗合人工5元/个），材料价格405，人工单价3，人工合价270，项目总价675；安装开关插座：1.5项，三房乘1.5倍；四房及复式乘2.5倍；连体别墅乘3倍，其他另计，辅材单价40，螺丝、胶布（按实结算），材料价格60，人工单价180，人工合价270，项目总价330；网络插座：4只，业主自购，辅材单价2，螺丝、胶布，材料价格8，人工单价30，人供合价120，项目总价128；安装灯具（三房两厅），1项，复式、背书、水晶灯另计；辅材单价50，钉子胶布等，材料价格50，人工单价210，人工合价210，项目总价260；砖墙开槽：50m，开槽及用水泥封闭强弱电线管，辅材单价3，钻头等（按实结算、隐蔽工程验收时确认数量、1-2根算一根槽/3-4根算2根槽、5根以上算3根槽），材料价格150，人工单价8，人工合价400，项目总价550；混凝土墙开槽：70m，开槽及用水泥封闭强弱电线管，辅材单价3，钻头等（按实结算、隐蔽工程验收时确认数量、1-2根算一根槽/3-4根算2根槽、5根以上算3根槽），材料价格280，人工单价15，人工合价1050，项目总价1330；PVC排水管改造（伟星）：1项，主材单价180，PVC管及配件、胶水、不含打槽（一厨一卫一阳台，其他另计），辅材单价10，胶水、人工、不含打槽，材料价格190，人工单价100，人工合价100，项目总价290；水管：90m，主材单价19.5，伟星，辅材单价5，（按实结算），材料价格2205，人工单价20，人工合价1800，项目总价4005；合计材料价格7081，人工合价5508，项目总价12589。九、土建工程：拆除墙面4㎡,60元/平（混凝土结构另计），辅材单价10（如物业指定敲墙队，费用另计），材料价格40，人工单价60，人工合价240，项目总价280；敲墙后修粉：10m，辅材单价5，水泥黄沙等，材料价格50，人工单价50，人工合价500，项目总价550；粉线槽：35m，辅材单价5，水泥黄沙等，材料价格175，人工单价20，人工合价700，项目总价875；南阳台开门洞：1只，人工单价300，人工合价300，项目总价300；专业机器开洞：15只，机钻用具，混凝土墙除外，按实结算，人工单价20，人工合价300，项目总价300；新砌双墙+粉墙：3㎡，主材单价120，红砖（按实结算、隐蔽工程验收时确认数量），辅材单价30，水泥、黄沙，材料价格450，人工单价20，人工合价60，项目总价510；合计材料价格715，人工合价2100，项目总价2815。十、其他工程：垃圾清运费：1项，室内清理打包并送到小区内物业指定地点（人工二房350元，三房450元，四房及复式500元，别墅另议），辅材单价100，垃圾袋，材料价格100，人工单价350，人工合价350，项目总价450；材料搬运费：130㎡，主材单价3.5，材料搬运费按3.5元/平方（施工面积）底层和有电梯按楼层收费，若无电梯，每一层增加1元/平方，板材/水泥黄沙等（不含大件易碎品马桶、浴缸、瓷砖、地板），材料价格455，项目总价455；合计材料价格39336，人工合价27466，项目总价66802。另，其他约定部分载明：1、本预算单价为闭口价。隐蔽工程、拆除工程、定制商品为按实结算项目。2、给客户的优惠均以书面形式体现在合同中，任何人以口头形式承诺都不算数。3、本工程中的材料均为代购，开发票时只开人工费发票，税率3.41%，开多少算多少，按实结算。4、若电脑自动计算有误，双方按实际价格结算。5、木制产品具有一定色差，属于正常范围，敬请甲方注意。6、煤气管、天然气管道由燃气公司负责安装。7、施工过程中施工项目发生变更时，不论甲方要求或乙方施工需要均需先确认后施工（包括施工内容、报价、施工周期。）8、本工程项目两年，终身维修，客户自购产品一律不在保修范围之内。10、本预算约定铺地砖人工按实结算300*30028元/平，600*60030元/平，800*80035元/平，100*100小方砖50元/平，复杂拼花另计。11、本预算约定铺墙砖人工按实结算300*45028元/平，300*60030元/平，100*100小方砖50元/平马赛克60元/平，复杂拼花另计。12、在签订施工合同后，预算范围内项目不允许私自减项，否则取消所有优惠，变更内容在第三笔工程款结算。13、工程中如牵涉到大面积找平、混凝土浇灌等土建项目、工期由甲乙双方协议延长。14、数量为空的项目为施工中可能会用到项目，客户可以根据需要选择。上述施工合同签订后，鼎阁公司即按约进行了施工，并为唐明松安装了格力风管机，但有部分工程未按预算书所附明细载明的品牌或作法进行安装或施工，唐明松向鼎阁公司支付了5.5万元工程款后，双方就鼎阁公司的应施工工程是否已施工完毕、鼎阁公司的应得工程款数额及违约责任承担等产生争议，2019年1月14日，鼎阁公司向本院提起诉讼，审理中，唐明松向本院提起反诉。审理中，鼎阁公司向本院提交了鉴定申请，请求对其为唐明松施工的大丰区碧水豪庭32#204室所装潢的项目造价进行鉴定，但未支付鉴定费用。本院认为，原、被告在协商一致的基础上签订了施工合同，该合同不违反法律、法规的禁止性规定，应为合法有效，原、被告双方均应按照合同约定履行各自的义务。鼎阁公司主张因唐明松未按约向其支付工程款，存在违约行为，应向其支付违约金15820元，唐明松对此提出异议，因双方签订的施工合同并未明确约定支付进度款的各具体工序完工时间，鼎阁公司亦未能就各工序完工时间提供充分证据证明，故本院对鼎阁公司的该项诉请依法不予支持。鼎阁公司主张唐明松向其支付合同约定未付的工程款5000元，唐明松对此提出异议，因原、被告之间在合同履行过程中对实际施工的范围及材料的提供等进行了变更，双方对工程款的总额并未达成一致意见，且经本院释明后，鼎阁公司虽向本院提交了鉴定申请，但未支付鉴定费用，以致鉴定不能，依照相关规定，应承担举证不能的法律后果，故本院对鼎阁公司的该项诉请依法不予支持。鼎阁公司主张唐明松向其支付格力3P风管机费用6450元、安装格力3P风管机而产生的铜管费560元、人工费190元，唐明松对此提出异议，因原、被告之间未就格力风管机的返还具体条件及履行等达成一致意见，且未就格力风管机的实际价值及安装费用数额等达成一致意见，鼎阁公司亦未能就相关风管机的价值及安装费用等已经法定机构确定提供充分证据证实，故本院对鼎阁公司的该项诉请依法不予支持。鼎阁公司主张唐明松向其支付因装潢增项而产生的水电材料差价1800元、客餐厅吊顶材料差价1200元及人工工资500元、房间吊顶3000元及电工人工加材料1500元、防水4620元、卫生间陶粒填埋加钢筋加人工1000元、南阳台改造开门洞及封落水管、贴砖1500元，唐明松对此提出异议，因鼎阁公司经本院释明后未就相关的工程造价提供充分证据证实，且原、被告之间未能就此达成一致意见，故本院对鼎阁公司的上述诉请依法不予支持。唐明松主张鼎阁公司更换不符合合同约定的电线管、线盒、下水排水管等并恢复原状，并承担因此造成的一切损失，鼎阁公司对此提出异议，根据双方签订的施工合同载明的“凡乙方（鼎阁公司）采购的材料、设备必须与报价单中注明的品牌、型号、质量、计算标准相符，经甲方（唐明松）验收签字认可后再行使用。乙方（鼎阁公司）采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异应禁止使用，如已使用，对工程造成的损失由乙方（鼎阁公司）负责”及“甲方（唐明松）对工程质量、进度进行监督检查，办理分项验收、变更、竣工验收手续”等内容，应当认定鼎阁公司应当按照合同及其附件载明的品牌采购装修过程中应由其采购的相关材料，如不符合质量要求或规格有差异应禁止使用，如已使用，对工程造成的损失应由鼎阁公司承担赔偿责任，唐明松亦应承担对工程质量、进度进行监督检查的责任，但在鼎阁公司施工过程中，将相关的线管、线盒、下水管的品牌由约定的公元品牌变更为伟星品牌，且作为隐蔽工程已施工完毕，唐明松在审理过程中未能提供充分证据证明其在对工程进度、质量进行监督检查过程中已对鼎阁公司提出异议或制止鼎阁公司进行施工，亦未提供充分证据证明鼎阁公司所使用的伟星品牌产品与公元品牌产品之间存在明显质量不符合要求或规格有明显差异的情形，且未能就鼎阁公司使用伟星品牌产品后对其造成了一定的损害以及损失的数额提供充分证据证明，故本院对唐明松的该项诉请依法不予支持。唐明松主张鼎阁公司更换吊顶用潮木方，根据鼎阁公司的陈述，潮木方其已在唐明松提出异议后予以更换，不再使用，唐明松亦未能就鼎阁公司仍使用该潮木方进行了吊顶施工提供充分证据证明，故本院对唐明松的该项诉请依法不予支持。唐明松主张鼎阁公司赔偿其自2018年8月30日起至工程验收合格之日止按每日55元计算的工程延期损失费15820元，鼎阁公司对此提出异议，因原、被告双方在施工合同履行过程中，实际对施工的范围、内容等进行了变更，存在增加及变更工程量的情形，唐明松未能就工程延期的责任在鼎阁公司的具体期限提供充分证据证明，故本院对唐明松的该项诉请依法不予支持。唐明松主张鼎阁公司退还其多支付的装修款6653元及退还合同预算书中没有施工的项目价款8220.5元，因双方在施工合同履行过程中存在实际变更的情形，虽有未施工的项目，但亦有增加施工的项目，或需按实结算的项目，经本院释明后，唐明松亦表示不申请鉴定，依照相关规定，应承担举证不能的后果，故本院对唐明松的上述诉请依法不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十四条的规定，判决如下：一、驳回本诉原告无锡鼎阁装饰装潢有限公司的诉讼请求。二、驳回反诉原告唐明松的诉讼请求。本诉案件受理费1257元，由无锡鼎阁装饰装潢有限公司负担；反诉案件受理费284元，由唐明松负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并提出副本7份，上诉于江苏省盐城市中级人民法院。审 判 长  朱剑媚人民陪审员  徐瑞娟人民陪审员  张 琴二〇一九年十月二十一日书 记 员  朱爱云附录法律条文1、《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。2、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十四条当事人对工程造价、质量、修复费用等专门性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应当向负有举证责任的当事人释明。当事人经释明未申请鉴定，虽申请鉴定但未支付鉴定费用或者拒不提供相关材料的，应当承担举证不能的法律后果。一审诉讼中负有举证责任的当事人未申请鉴定，虽申请鉴定但未支付鉴定费用或者拒不提供相关材料，二审诉讼中申请鉴定，人民法院认为确有必要的，应当依照民事诉讼法第一百七十条第一款第三项的规定处理。