宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院民事判决书（2019）宁0302民初3465号原告：宁夏维航自控设备科技有限公司。住所地：宁夏回族自治区吴忠市金积工业园区伊利东路。法定代表人：金某，系该公司经理。委托诉讼代理人：王某1，广东商达（福田）律师事务所律师。特别授权。被告：宁夏永力工贸有限公司。住所地：宁夏回族自治区吴忠市利通区上桥创业园区。法定代表人：王某2，系该公司执行董事。被告：王某2，住宁夏回族自治区吴忠市。原告宁夏维航自控设备科技有限公司诉被告宁夏永力工贸有限公司、王某2建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年5月8日立案受理后，依法由审判员易宇阳适用简易程序公开开庭进行了审理。原告宁夏维航自控设备科技有限公司委托诉讼代理人王某1到庭参加了诉讼，被告宁夏永力工贸有限公司，王某2未到庭参加诉讼，本院依法缺席进行了审理。现本案已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令解除原被告之间《幕墙门窗制作安装承包合同》；2.判令被告向原告退还预付工程款22734元；3.判令诉讼费由被告承担。事实与理由：2018年4月23日，原告与被告签订《幕墙门窗制作安装承包合同》，约定：被告承包原告位于吴忠市××区内吴忠仪表配套产业项目1号办公楼的幕墙窗（23256元）、肯德基门（15664元）、不锈钢门制作安装（2304元），合同总价款41224元（含税），被告须于2018年6月1日前全部完工。原告须于合同签订日、主框工程完工日、完工验收后分别向被告支付20000元、10000元、11224元。协议签订后：原告于2018年4月25日、7月20日根据被告的申请分别向被告支付20000元、10000元，被告实施完成了幕墙立柱和横梁（框架）工程。自2018年5月起，被告抛弃工地中止施工。原告多方联系被告，被告以无资金为由拒绝履行合同。无奈之下，为维持施工秩序、避免损失扩大，原告于2018年9月25日与案外单位吴忠市利悦门业有限公司签订《合同书》，由该公司继续实施涉案项目，并于2018年10月上旬全部完工。原告认为，根据《合同法》第94条第（四）项，被告上述中止施工、抛弃公司、经通知拒绝履行义务的行为，属于“在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务”之规定，请求判令解除案涉合同。根据《合同法》第九十七条之规定，请求判令被告向原告退还预付工程款22734元（约定价款23256元-已施工部分价款7266元）。另，被告王某2系被告宁夏永力工贸有限公司的唯一股东，在其不能证明公司财产独立于股东个人财产的情形下，应当对公司债务承担连带责任。综上，原告为维护自身合法权益，特提起诉讼，请求人民法院依法判决。被告宁夏永力工贸有限公司、王某2未到庭，亦未向法庭提交书面答辩材料及证据材料。原告为证实其诉讼请求，向本院提交证据如下：证据一、1.原、被告之间签订的《幕墙门窗制作安装承包合同》原件一份；2.中国银行国内支付业务回单打印件2份，证明被告承包原告位于吴忠市××区吴忠仪表配套产业项目1号办公楼的幕墙窗、肯德基门、不锈钢门的制作安装，总价款为41224元，同时约定被告须于2018年6月1日前全部完工，原告依约分两次向被告预付工程款30000元，被告实施完成了幕墙立柱和横梁框架工程，自合同签订后，被告抛弃工地，中止施工；证据二、被告与吴忠市利悦门业有限公司签订的合同书原件一份、被告向吴忠市利悦门业有限公司中国银行国内支付回单打印件4份、宁夏增值税专用发票复印件一份，证明被告抛弃工地后，原告为了避免损失扩大，被迫与案外单位吴忠市利悦门业有限公司就涉案项目签订了继续施工协议，该公司依约完成了相关项目的施工，原告向其支付了全部的工程款项；证据一、二同时证明，被告完成的已施工部分价款约为7226元，因此，被告须向原告返还预收的工程款22734元。原告提交的证据真实、合法且与本案具有关联性，本院予以确认并在卷佐证。本院经审理认定事实如下：2018年4月23日，原告与被告宁夏永力工贸有限公司签订《幕墙、门窗制作安装承包合同》，该合同约定：被告宁夏永力工贸有限公司承包原告位于吴忠市××区吴忠仪表配套产业项目1号办公楼的幕墙窗（施工面积38.76平方米，单价600元/平方米，总价23256元）、肯德基门（施工面积19.58平方米，单价800元/平方米，总价15664元）、不锈钢门制作安装（施工面积5.76平方米，单价400元/平方米，总价2304元），合同总价款41224元（含税）。被告宁夏永力工贸有限公司须于2018年6月1日前全部完工，原告须于合同签订日、主框工程完工日、完工验收后分别向被告支付20000元、10000元、11224元。本案合同签订后，原告于2018年4月25日、7月20日分别向被告宁夏永力工贸有限公司支付20000元、10000元，但被告宁夏永力工贸有限公司仅实施完成了幕墙立柱和横梁（框架）工程。2018年5月起，被告离开工地中止施工，原告多方联系被告未果。2018年9月，原告与吴忠市利悦门业有限公司签订《合同书》，由该公司继续施工并完成涉案项目，该项目于2018年10月完成。工程完工后，原告给吴忠市利悦门业有限公司支付了41800元，其中应当由被告宁夏永力工贸有限公司完成的玻璃幕墙项目，原告给吴忠市利悦门业有限公司的付款金额为15990元。现原告诉至法院。另查明，被告宁夏永力工贸有限公司系一人有限责任公司，唯一股东为被告王某2。本院认为，原告宁夏维航自控设备科技有限公司与被告宁夏永力工贸有限公司签订的《幕墙、门窗制作安装承包合同》，是双方当事人的真实意思表示，且不违反法律规定，合法有效，本院予以确认。本案合同对双方当事人均具有法律约束力，各方应当按照合同履行义务。本案合同签订后，原告在约定的时间内给被告宁夏永力工贸有限公司付款30000元，但被告宁夏永力工贸有限公司仅实施完成了部分施工工程便离开工地中止施工，原告多次联系被告未果。为防止扩大损失，原告于2019年9月将涉案工程交付案外人吴忠市利悦门业有限公司继续完成并无不当。被告宁夏永力工贸有限公司离开工地中止施工的行为，符合合同法第九十四条第（二）项的构成要件，故对原告要求解除双方之间签订的《幕墙、门窗制作安装承包合同》的诉讼请求，本院依法予以支持。依据庭审中查明的事实，《幕墙、门窗制作安装承包合同》约定的幕墙窗总价为23256元，案外人吴忠市利悦门业有限公司对上述剩余工程进行施工，造价为15990元。上述差额7266元（23256元-15990元），系被告宁夏永力工贸有限公司完成的工程量。因原告已付被告宁夏永力工贸有限公司30000元，扣除其已完成的部分，差额22734元（30000元-7266元），应当由被告宁夏永力工贸有限公司向原告予以返还。被告宁夏永力工贸有限公司系一人有限责任公司，唯一股东为被告王某2，因其未提交相应证据证明股东个人财产独立于公司财产。故原告要求被告王某2应对本案债务承担连带清偿责任的诉讼请求，符合法律规定。被告宁夏永力工贸有限公司、王某2经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院可依据原告提交的证据及查明的事实依法缺席判决。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条、第九十七条、《中华人民共和国公司法》第六十三条、《最高人民法院》第三十条的规定，判决如下：一、解除原告宁夏维航自控设备科技有限公司与被告宁夏永力工贸有限公司于2018年4月23日签订的《幕墙、门窗制作安装承包合同》；二、被告宁夏永力工贸有限公司返还原告宁夏维航自控设备科技有限公司22734元，限被告宁夏永力工贸有限公司于本判决生效后十五日内付清；三、被告王某2对上述第（二）项承担连带清偿责任。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费368元，减半收取184元，由被告宁夏永力工贸有限公司、王某2负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人代表人的人数提交副本，上诉于宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院。审判员 易宇阳 二○一九年七月二十九日书记员 文 卉法律法规释明：《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。《中华人民共和国公司法》第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。《最高人民法院》第三十条原告经传票传，无正当理由拒不到庭或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理；被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭或者未经法庭许可中途退庭的，人民法院可以根据原告的诉讼请求及双方已经提交给法庭的证据材料缺席判决。按撤诉处理或者缺席判决的，人民法院可以按照当事人自己提供的送达地址将裁判文书送达给未到庭的当事人。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。备注：有执行内容的判决书、裁定书、调解书、当事人申请执行的，须持生效的裁判文书和该案的诉讼费结算票据及申请执行书向本院立案庭办理执行立案手续。