安徽省含山县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖0522民初2134号 原告：周茂兵（反诉被告），男，1981年2月9日出生，汉族，淮南市人，个体经营户，,住安徽省淮南市田家庵区。 委托诉讼代理人：袁同元，安徽省淮南市田家庵区舜耕法律服务所法律工作者。 被告：贾宏文（反诉原告），男，1974年10月8日出生，汉族，住含山县阳光世纪城**。 委托诉讼代理人：王裕彬，安徽联君律师事务所律师。 原告周茂斌与被告贾宏文承揽合同纠纷一案，于2019年8月5日向本院提起诉讼，本院受理后，依法适用简易程序进行审理，被告贾宏文对原告周茂斌提起反诉，本院经审查决定予以合并审理，于2019年8月19日公开开庭进行审理。原告周茂斌及其委托诉讼代理人袁同元、被告贾宏文及其委托诉讼代理人王裕彬到庭参加诉讼。本案现已审理完毕。 周茂斌诉讼请求：1、判令贾宏文支付钢结构安装工程欠款55000元，支付违约金14500元，合计69500元；2、由贾宏文承担本案的诉讼费用。事实和理由：周茂斌是个体经营户，贾宏文是个体建筑老板。贾宏文在安徽乾坤建设工程有限公司（以下简称“乾坤建设公司”）分包了马鞍山市康辉纸箱纸品有限公司（以下简称“康辉纸品公司”）的部分建设工程，之后又将分包工程的钢结构安装工程转包给周茂斌，为此，周茂斌、贾宏文双方于2014年5月20日签定了《钢结构工程安装合同》。合同约定，安装工程造价29万元（一次性包死价），按进度付款。根据合同约定，周茂斌组织施工于2014年9月份完工；完工后贾宏文未完全履行付款义务，尚欠周茂斌工程款55000元（包括工资和质保金）。 贾宏文辩称：周茂斌的诉请没有事实和法律依据，应当依法驳回周茂斌的诉请，并提出反诉。 贾宏文（反诉）诉讼请求：1、判令周茂斌支付贾宏文罚金73000元及违约金14500元；2、判令由周茂斌承担诉讼费用。事实与理由：涉案合同约定工期为2014年2月21日至2014年7月10日计45天，非不可抗力导致延误工期的按每日1000元向发包方支付罚金；同时任何一方违约须赔付守约方合同总金额5%违约金；周茂斌承包涉案工程完成时间拖至2014年9月20日。 周茂斌为证明自己的主张，向法庭提供如下证据： 证据一、周茂兵居民身份证复印件一张，证明：周茂斌诉讼主体资格。 证据二、《钢结构工程安装合同》，证明：1、涉案工程价款29万元〔一次性包死价〕；2、质量要求：“甲方及有关部门进行中间结构验收，验收合格后方可进行下一道工序”；周茂斌在钢结构工程施工中严格规范，中间结构验收合格，也通过有关部门的总验收；3、该合同约定违约责任：一方违约须赔付守约方合同总金额5%的违约金，贾宏文不按期付款，应承担违约金14500元；4、该合同约定：甲方因材料供应不及时，导致乙方工期及人力资源停滞，甲方应给予乙方相应的经济补偿（工期顺延）。贾宏文拖延了工期，应承担延误工期的停工损失，工期顺延；5、合同约定质保金一年内付清，贾宏文在2015年9月应付清质保金，但至今未付。2015年至2016年两年内，周茂斌维修三次，已履行了维修义务；2017年贾宏文自行维修，没有通知周茂斌，同时两年保修期已超过。 证据三、钢结构送货清单20张，证明：1、周茂斌向贾宏文领取安装钢结构材料情况；2、贾宏文不能按时提供材料，导致周茂斌停工待料，最后领料单时间为2014年8月7日，2014年9月5日贾宏文发屋外瓦并现场压瓦，致使9月份才完成钢结构工程安装。 证据四、程晋峰手机信息6张，证明：周茂兵委托程晋峰多次去向贾宏文索要工程欠款无果；为减少花费改以信息的形式索要欠款，最后一次信息为2018年12月14日。 证据五、康辉纸品公司招聘信息及该公司正常生产的照片16张，证明：该公司招聘人员、正常生产，周茂斌所安装的钢结构无质量问题。 证据六、程晋峰出庭证言，证明：程晋峰是周茂斌涉案工程代班，该工程结束后维修过三次，2017年、2018年没有被通知过维修，即使通知因质保期两年过了也不会来；对贾宏文所欠工程款，程晋峰来含山要过一次贾宏文没有给，之后2107年至2018年通过微信向其索要，一拖再拖未给，并出示自己的手机微信。 贾宏文对周茂斌举证质证意见： 对证据一：身份证三性没有异议。 对证据二：《钢结构工程安装合同》真实性也没有异议，但是证明目的有异议，认为该份证据仅能证明周茂斌、贾宏文之间的承揽关系以及工程造价的约定，并不能证明周茂斌所述其他内容。 对证据三：20张钢结构送货清单三性均有异议。出库单没有贾宏文的签字确认；出库单仅有两张盖有公章，其他18张未见公章；无法达到周茂斌的证明目的。 对证据四：下载的程晋峰手机信息6张，三性均有异议，即使信息内容是真实的，也未反映是哪个工程款，没有具体工程款数额。 对证据五：康辉纸品公司招聘信息及该公司正常生产的照片16张关联性有异议，与本案无关。 对证据六：程晋峰与周茂斌具有利害关系，所作证言对周有利不应采信；质保期根据马鞍山市建委相关规定为三年。 贾宏文为证明自己的反诉主张，向法庭提供如下证据： 证据一：康辉纸品公司与乾坤建设公司签订的协议书一份以及康辉纸品公司出具的证明一份，证明：因钢结构安装质量问题导致维修三次共花费8500元整，同时被扣除房屋维修费28000元。 证据二：塔岗人民法庭的调查笔录一份（复印件），证明：1、2014年8月份因为安装工程延期，包括人员技术不到位发生的争执，周茂斌将工程转包给程晋峰继续施工；2、根据周茂斌提供的合同，约定工期已经严重超期。 周茂斌对贾宏文举证的质证意见： 对证据一：康辉纸品公司与乾坤建设公司签订的协议书一份以及康辉纸品公司出具的证明一份三性均有异议：1、周茂斌不知道乾坤建设公司，只和贾宏文发生承揽关系。2、2017年贾宏文维修三次，即使是真的过了质保期同时没有通知周茂斌，贾宏文单方行为与周茂斌无关。3、厂房里面漏水可以通过自攻钉上打防水胶来解决，花不了多少钱，方法也很简单；车间地坪损坏与周茂斌无关。4、康辉纸品公司证明没有出具人签名，违反证据规则，应认定为无效。 对证据二：含山县塔岗人民法庭的调查笔录一份（复印件），内容无法证明涉案工程转包给程晋峰，工期延误是因为贾宏文未按期提供材料。 经本院组织周茂斌、贾宏文双方举证、质证，本院对双方没有异议的证据及证明事实予以认定，并记录在卷；对有异议的证据及证明事实作如下分析认定：一、关于周茂斌举证钢结构送货清单20张，其中最后领料单时间为2014年9月5日，本院认为，合同约定承揽安装材料由贾宏文提供，周茂斌提供的鸿路钢构构建出库清单系原始制式一式多联清单，符合证据三性条件，能够客观反映贾宏文提供部分材料时间在2014年8月7日，但仅有该证据并不能充分证明贾宏文迟延提供材料。二、关于周茂斌举证程晋峰手机信息纸质内容6张，经本院审查，结合程晋峰出庭证言、下载信息的手机等，能够证明信息内容来源于程晋峰手机，最后一次与贾宏文信息联系时间为2018年12月14日，内容为程晋峰多次向贾宏文索要工程款，贾宏文作出多种再等等的回应解释，该证据真实性、合法性、关联性，本院予以认定，能够证明周茂斌一直在通过涉案工程代班程晋峰主张权利。三、关于周茂斌举证的康辉纸品公司招聘信息及该公司正常生产的16张照片，经本院审查能够印证康辉纸品公司现已使用涉案厂房。四、关于贾宏文举证的康辉纸品公司与乾坤建设公司签订的协议书，经本院核实，2017年康辉纸品公司因涉案工程屋面渗水，在通知乾坤建设公司、贾宏文之后，委托他人三次对屋面渗水及因渗水导致地面损坏部分进行维修，支出维修费25000元；2018年1月15日贾宏文为了提前支取质保金，与康辉纸品公司签订了《房屋质量保证金提前支付协议》，康辉纸品公司实际扣除贾宏文维修费8500元，同时扣除往后两年的房屋（包括办公楼、涉案厂房）维修费28000元。五、关于贾宏文举证的康辉纸品公司出具的证明，经本院核实，出具证明的企业负责人不予签名，不同意出具该证据，本院不予认定。六、关于贾宏文举证含山县塔岗人民法庭对周茂斌的调查笔录（复印件）。本院审查认为，该份证据复印于本院档案材料，内容真实、合法，但其内容只能证明2014年8月份贾宏文与周茂斌发生语言冲突，后期安装工程由周茂斌的工地代班程晋峰负责，不能够证明涉案工程转包给了程晋峰。 根据上述分析，结合庭审中当事人陈述，综合认定如下事实： 2014年贾宏文作为实际施工人承包康辉纸品公司办公楼及生产厂房工程。2014年5月20日贾宏文作为甲方将承包工程中钢结构厂房安装工作交由乙方周茂斌承揽，并与周茂斌签订一份《钢结构工程安装合同》，合同约定：工期，自2014年5月21日至2014年7月10日。质量标准，乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定；主构件安装完成后，应通知甲方及有关部门进行中间结构验收，验收合格方可进入下一道工序。工程造价：工程面积11272㎡，工程造价为29万元（一次包死价）。工程款结算方式：按照工程进度付款……，竣工验收合格后五日内付14500元，占总造价5%，剩余29000元，作为质保金一年内付清。双方责任：甲方责任……，甲方因材料供应不及时，导致乙方工期及人力资源停滞，甲方应给予乙方相应的经济补偿（工期顺延）；乙方责任……非人力不可抗拒的自然因素无故延误工期的，每日向甲方支付1000元罚金；……甲方将构件交付乙方，乙方负责卸车并将构件码放整齐有序，双方进行清点核对并在出库单上签字；在保修期内，乙方接到维修通知后24小时内必须到达现场维修，维修费用由乙方承担。违约责任：任何一方违约，须赔付守约方合同总金额5%违约金。 合同签订后，贾宏文与安徽鸿路钢结构（集团）有限公司区域业务代理人尹永四联系，组织提供安装材料，周茂斌组织施工。2014年9月20日涉案工程竣工。竣工后，周茂斌即离开施工现场，双方没有就涉案工程最后组织验收，也没有就所欠工程款及工程逾期提出意见，竣工一年之后，周茂斌本人或通过涉案工程代班程晋峰于2018年12月14日前一直在向贾宏文主张未付的涉案工程款及质保金，贾宏文一拖再拖付款时间，始终没有给付。周茂斌经计算贾宏文尚欠安装费25000元、质保金30000元，合计55000元，贾宏文对此数额没有异议。 关于涉案工程维修问题。工程竣工后二年内，周茂斌接贾宏文通知对涉案厂房渗水维修过，两年之后发生渗漏，周茂斌认为不在两年维修期内不予维修，实际维修由康辉纸品公司自行委托他人维修。2018年1月15日康辉纸品公司在贾宏文提供的质保金中实际扣除了维修费8500元。对工程（包括涉案工程和办公楼）竣工验收后五年余下质保期内的维修义务，贾宏文与康辉纸品公司协议在贾宏文交付的质保金中一次性扣除28000元，今后贾宏文不再承担保修责任。 本院认为，根据《中华人民共和国合同法》第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。”贾宏文与周茂斌签订涉案厂房安装工程合同，基于平等、自愿，不违反法律规定，应当合法有效。《中华人民共和国合同法》第二百五十一条规定：“承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。”本案争议的焦点：1、周茂斌逾期完成安装工程原因及双方违约责任问题；2、涉案安装工程维修期限及维修费承担问题。关于安装工程逾期原因，周茂斌认为系贾宏文迟延提供安装材料所致，贾宏文抗辩安装材料系根据周茂斌施工进度安排的，周茂斌对贾宏文的抗辩未能作出合理解释或提供相反证据予以反驳；综上分析，工程逾期原因在周茂斌，周茂斌应当承担合同约定的违约责任。关于双方违约责任，《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”《中华人民共和国合同法》第一百二十条规定：“当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。”贾宏文未按照涉案合同约定支付周茂斌安装费及质保金，应当承担合同总金额5%违约金；周茂斌未在合同约定的期限内完成安装约定任务，应当承担合同总金额5%违约金。关于贾宏文要求周茂斌按照涉案合同约定按1000元/天承担工程逾期罚金诉请，因罚金具有惩罚性，属于违反法律规定的特定情形，故本院对此诉请不予支持。关于涉案安装工程维修期限及维修费承担，涉案双方对维修期限未作约定，根据《建设工程质量管理条例》第四十条规定：“在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(三)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(四)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。”《建设工程质量管理条例》第四十一条规定：“建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。”周茂斌应当在安装工程竣工验收后五年内对屋面渗水等承担维修义务。涉案工程屋面出现渗水后，贾宏文虽无证据证明通知周茂斌维修，但周茂斌、代班程晋峰陈述因竣工超过两年即使通知了也不会去维修，导致发生8500元维修费用在贾宏文质保金中扣除，对此在保修期限内的维修费用应当由周茂斌承担，鉴于周茂斌已承担合同约定的违约金，该8500元应包含在已承担的违约金内不再另扣除。至于贾宏文与康辉纸品公司协议的后期保修费28000元，该费尚未实际发生，同时协议未经周茂斌认可，周茂斌可以不承担该费用。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百一十四条、第一百二十条、第二百五十一条，《建设工程质量管理条例》第四十条、第四十一条之规定，判决如下： 一、贾宏文于本判决生效后五日内给付周茂斌安装工程款、质保金共计55000元； 二、周茂斌、贾宏文分别给付对方违约金14500元，相互抵消； 三、驳回贾宏文其它诉请。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费770元，反诉费994元，合计1764元；由周茂斌负担165元，由贾宏文负担1599元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于安徽省马鞍山市中级人民法院。 审判员  胡成全 二〇一九年十月十八日 书记员  张悦晗