安徽省芜湖市弋江区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）皖0203民初3990号 原告：芜湖天弋能源科技有限公司，住所地芜湖市弋江区高新区**中小企业创业园**厂房**，统一社会信用代码91340200395935280C。 法定代表人：陶广，总经理。 委托代理人：周守春，安徽国伦律师事务所律师。 委托代理人：张运杰，安徽国伦律师事务所律师。 被告：安徽瑞锦电力技术有限公司，，住所地安徽省芜湖市经济技术开发区银湖春天**统一社会信用代码913402005845579011。 法定代表人：金炎，总经理。 委托代理人：王玲，安徽徽仁律师事务所律师。 委托代理人：叶昌年，该单位员工。 原告芜湖天弋能源科技有限公司诉被告安徽瑞锦电力技术有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年10月22日受理后，依法组成合议庭，于2018年11月28日公开开庭进行了审理。原告芜湖天弋能源科技有限公司委托代理人周守春、张运杰、被告安徽瑞锦电力技术有限公司委托代理人王玲、叶昌年到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告芜湖天弋能源科技有限公司诉称：2016年被告承建原告二期电房工程，双方签定了《芜湖天弋能源二期电房工程施工合同》，合同约定：施工总工期为45日历天，计划开工日期为2016年8月17日，实际开工日期以甲方签认的中标通知书为准；总工期每延误一天，则被告按10000元每天向原告支付违约金。按照约定，被告应当于开工后（2016年8月17日）的45内即2016年10月1日完成全部工程施工，但是被告直至2016年11月27日才完成全部工程施工，造成工程严重逾期。且被告提供的设备与技术协议约定的品牌不符，使用价格低廉的产品，严重违反合同约定，应当赔偿原告设备不符差价损失并按照合同约定承担设备总价值20%的罚款。综上，原告认为被告延期完工应当承担逾期完工的违约责任，使用不符合合同约定的设备应当赔偿原告差价损失及相应罚款。为维护自身的合法权益，原告依法诉请判令被告立即支付原告工程工期延误违约金57万元、被告立即支付原告设备差价及罚款158万元等。 被告安徽瑞锦电力技术有限公司辩称：一、原告诉请要求答辩人赔偿其设备差价及罚款无事实和法律依据。二、原告全面履行合同约定的义务，案涉工程验收合格并已投入使用，答辩人不存在工期逾期的事实。答辩人认为，原告通过向答辩人邀标，根据答辩人提供的投标文件以及项目清单确定答辩人为中标单位，且同时确定了工程总价款，视为明确认可答辩人提供的案涉工程所需设备的品牌，原告仍然以其邀标时提供的技术规范书中可选择的品牌认为答辩人提供的设备品牌不符显然违背客观事实。根据案涉工程即5个电房的《工程项目验收报告》中载明的内容，答辩人严格履行完毕所有合同义务，案涉工程经验收合格并早已投入使用。原告逾期支付工程款的行为已构成违约，应立即向答辩人支付余下未支付的工程款。原告诉请要求答辩人支付工期逾期违约金以及设备差价和赔偿金无事实和法律依据，恳请法庭依法予以驳回。 经审理查明：2016年8月16日，原告芜湖天弋能源科技有限公司向被告安徽瑞锦电力技术有限公司出具《中标通知书》，该通知书载明：安徽瑞锦电力技术有限公司：你单位在芜湖天弋能源科技有限公司锂电池项目二期电房工程招标中，被确定为中标单位。中标价为：1338万元(含五个电房）。接此通知后，请在3日内与芜湖天弋能源科技有限公司商签合同。为此，被告（施工单位、乙方）与原告（建设单位、甲方）于2016年9月1日签订了《芜湖天弋能源二期电房工程施工合同》一份，该合同载明：工程名称：芜湖天弋能源二期电房工程；工程地点：芜湖市高新开发区内，珩琅山路南侧（高铁南站此侧）；工程内容：五座10kV电房；变压器及高、低压配电柜的安装、调试；高、低压电缆，桥架敷设等（1#、2#、3#、4#、6#配电房）;具体施工范围详见经甲方确认的施工图纸及甲乙双方确1认的预算书；承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全文明生产，包验收合格；施工总工期：45日历天（具备送电条件），因甲方原因影响工程无法施工，工期顺延；计划开工日：2016年8月17日，实际开工日以甲方签认的中标通知书为准；工期违约金：(1)由乙方原因造成的总工期每延误一天，则乙方每天按10000免/天向甲方支付违约金；如甲方要求在约定的工期内加快进度提前完成施工，则乙方每提前一天，甲方向乙方支付5000元/天奖励金)(2)乙方延误的总工期超过20天，甲方有权选择解除合同，并另行安排其他施工单位进行施工。甲方将根据乙方己完成的合格的工程量对应价款的70%结算支付，乙方应无条件接受。工程总价款：人民币壹仟叁佰叁拾万元整（Y1330万元）；本工程依据江苏新纪元电力勘察设计院设计的电房图纸及甲乙双方确认的预算书固定总价包干。本工程结算按照上述价款一次性包干，除下列情况外均不予调整：(1)施工现场发生变更或更改导致工程量增减；(2)各专业交叉管道让道产生的工程量增减；乙方供应的主要材料价执行合同预算价内主材价，合同预算价清单报价以外主要材料价格由乙方在使用前10天进行报价审核，甲方核定。若乙方不能接受甲方所核价格，则由甲方直接供应。乙方应在工程竣工验收合格后30天内,向甲方申请办理结并附上竣工验收报告等资料；工程款的支付：1)工程开工后一周内预付工程总造价30%作为工程备料款；2)在主设备到现场外观验收合格后，10日内支付工程总造价的30%;3)安装、调试、验收、送电合格后，30日内支付工程总造价的30%;4)余款竣工验收合格满一年后付清；5)在支付每一笔款项前，乙方必须向甲方提供相应款项的11%值税专用发票。甲方有权随时抽检乙方施工中所用的材料，一旦发现乙方施工中偷换材料之行为，甲方有权进行制止，并按偷换材料的该批次入场总金额的100%对乙方进行罚款；双方责任：甲方责任：1、按工程管理程序和合同约定及时向乙方支付工程款；……3、组织工程竣工验收；乙方责任：乙方应在工程竣工后及时向甲方提交本工程竣工资料，包括竣工图纸、技术资料和文件，且乙方应确保以上所提交的资料真实、完整；竣工后维修：保修期为竣工验收合格后两年等。合同签订后，原告进行了施工。2016年9月8日，原告出具《工程款支付报审》表，该表载明：我公司已于2016年8月18日工程开工，建设单位应在2016年8月25日前支付工程备料款共计3990000元。同日，被告在该表上签署了“同意按合同约定支付3990000元”的意见。2016年10月8日，原告出具《工程款支付报审》表，该表载明：我方已完成了1#电房、2#电房、3#电房、1楼仓库、食堂电房全部电气设备的进货，并已全部设备基本安装完工工作，建设单位应在2016年10月12日前支付工程款共计3990000元，请予以审核。被告于2016年10月11日在该表上签署了“符合合同支付条件，同意支付”的意见。2016年11月27日，被告接收了原告承包的工程。后被告对涉案工程进行了验收，但验收报告上均注明“工程材料品牌与发包要求一致、完工工期符合PO要求”，在验收材料上未注明被告使用的设备有异。现原告以被告延期完工、使用不符合约定的设备为由，依法诉至本院。 另查明：2016年8月8日，被告将工程设备明细及报价书发送给了原告。被告承包的被告二期电房工程所需的部分框架工程（即供电设备附着的建筑物，应由原告提供）于2016年8月28日完工。 上述事实，有证据原告提交的芜湖天弋能源二期电房工程施工合同》复印件、《天弋能源10KV变电所及车间高低压柜技术规范书》复印件、工程移交单复印件、工程项目验收报告复印件、被告提交的2016年8月2日的邮件截屏、2016年8月8日邮件截屏，附件是工程报价汇总和分项工程量清单复印件、2016年8月9日邮件截屏，附件、中标通知书复印件、工程款支付报审表复印件、单位子单位工程质量竣工验收记录复印件及原被告的陈述等证据在卷为证，且上述证据均经庭审举证、质证，可以采信。 本院认为：当事人对自己提出的主张应提交相应的证据。本案的原告要求被告支付工程工期延误违约金，并提交了相关证据（工程移交单复印件等），但该证据系原告接收工程的时间，并非被告完工的时间，被告提交的证据载明2016年10月8日“已全部设备基本安装完工工作”，该时间比约定的总工期较晚，但被告安装设备的附着工程于2016年8月28日才完工，该部分的工程在被告的实际开工日之后完工，应会对被告的安装工作有一定的影响，且原告提交的的证据（验收报告）中载明：完工工期符合PO要求，故本院对实际完工是否逾期及如逾期是否是被告的责任无法确定，故对原告的该项请求不予支持。原告要求被告赔偿设备差价损失，并提交了相关证据，但原告提交的证据（验收报告）中载明：工程材料品牌与发包要求一致，验收时，原告也未提出被告所供设备与约定不符，故原告的该项请求无相应的事实依据，本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国民法通则》第一百零八条、《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 驳回原告芜湖天弋能源科技有限公司的诉讼请求。 案件受理费24000元，由原告负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省芜湖市中级人民法院。 审 判 长  韩先明 人民陪审员  黄扬眉 人民陪审员  张 蕾 二〇一九年十月二十四日 书 记 员  刘 莹 附适用法律条款（规定）： 《中华人民共和国民法通则》第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。 《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。