四川省成都市锦江区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0104民初4763号 原告：成都壹乐优品电子商务有限公司。住所地：成都市金牛区金泉街道淳风路****附**。 法定代表人：张林，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：瞿璐佳，四川顶泰律师事务所律师。 被告：成都锐美云商网络科技有限公司。住所地。住所地：成都市锦江区三圣街驸马社区联合****附**iv> 法定代表人：屠开风，该公司经理。 被告：屠开风，男，1985年9月13日出生，汉族，住陕西省汉中市宁强县。 原告成都壹乐优品电子商务有限公司（以下简称优品电子公司）诉被告成都锐美云商网络科技有限公司（以下简称锐美科技公司）合同纠纷一案，本院于2019年4月8日立案受理后，优品电子公司申请追加屠开风为本案共同被告，并变更诉讼请求，本院经审查后依法予以准许，并适用简易程序于2019年5月22日公开开庭进行了审理。原告优品电子公司的法定代表人张林、委托诉讼代理人瞿璐佳，被告锐美科技公司的法定代表人即本案另一被告屠开风到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 优品电子公司向本院提出诉讼请求：1.解除优品电子公司与锐美科技公司于2018年9月3日签订的《网站建设合同》（合同编号：2018-0030）、于2019年1月9日签订的《网站建设合同》（合同编号：2018-0017）；2.屠开风、锐美科技公司连带返还优品电子公司前期款42,258元，并支付优品电子公司违约金19,637.4元；3.本案律师费8,000元，由优品电子公司、屠开风承担；4.本案诉讼费由优品电子公司、屠开风承担。 事实和理由：优品电子公司与锐美科技公司于2018年9月3日签订《网站建设合同》，约定优品电子公司委托锐美科技公司进行网站一期开发建设，优品电子公司于当天按约支付预付款6,400元。后双方又于2019年1月9日签订《网站建设合同》，约定对网站进行二期开发建设，同时对一期工程作进一步约定，即锐美科技公司应在1月15日前完成一期工程的开发，并且在2月28日前完成二期工程的开发，优品电子公司按约支付预付款35,858元，履行了合同义务。但锐美科技公司到期未能按约完成开发工作，经多次催告仍不履行，致使优品电子公司创业项目受阻，损失甚重。后锐美科技公司承诺总退还优品电子公司前期款42,258元，却迟迟不予退还。为维护优品电子公司的合法权益，依据相关法律法规的规定，特向法院起诉，请求判如所请。 锐美科技公司、屠开风辩称，屠开风不是本案适格诉讼主体，因合同是优品电子公司与锐美科技公司签订的，锐美科技公司才是适格诉讼主体。2018-0030号《网站建设合同》签订之前，双方有协商网站的功能等，因优品电子公司有增加功能的需求，所以导致该合同周期有所延长。关于2018-0017《网站建设合同》，双方曾口头达成一致开发意见，待锐美科技公司开发完成后即2019年2月28日左右，优品电子公司有变更需求，导致开发时间拖延，耽误了部分时间，按照合同约定锐美科技公司是能够完成的。对于优品电子公司诉请解除合同，锐美科技公司并未收到任何解除合同的通知，合同中约定若优品电子公司提出项目暂停超过21个工作日的，锐美科技公司是不应该退还款项的。若优品电子公司坚持解除合同，退还的金额并非优品电子公司起诉的金额，具体金额由法院判决认定。优品电子公司要求的违约金计算有误，2018-0030号《网站建设合同》约定按16,000元的30%计算违约金，2018-0017号《网站建设合同》没有约定违约金。在合同履行期间锐美科技公司垫付了部分费用5,655元，该费用应该退还给锐美科技公司。优品电子公司主张的律师费8,000元，由法院依法认定。 本院经审理认定事实如下：2018年9月3日，优品电子公司与锐美科技公司签订《网站建设合同》，约定优品电子公司委托锐美科技公司设计和制作电脑网站，内容包括电脑和微信，价格16,000元，约定网站采用纯源码开发，后期更新升级均不影响。2018年9月4日前向锐美科技公司支付6,400元，收款后开始制作。分三期付款，二期付款在网站上线后支付，尾款在上线后两个月使用正常后支付。新增功能和功能变动由优品电子公司书面提出，双方共同确认，需要增加费用的，双方另行协商。锐美科技公司制作完网站后，提供临时路径供优品电子公司测试验收，并向优品电子公司提出书面验收通知（验收时间为5个工作日内，若优品电子公司不给予确认或不提供修改意见，则视为验收合格）。优品电子公司指派项目负责人为张林，锐美科技公司指派项目负责人为屠开风。因优品电子公司需求变更或者脱离了合同约定或超出了当前项目制作技术标准，致使无法完成项目，则锐美科技公司不承担任何损失，并有权终止合同并不退还已收款项。在项目制作期间，优品电子公司提出项目暂停，当项目暂停实际超过21个工作日时，锐美科技公司有权终止合同并不退还已收款项。任何一方在履行中采用欺诈、胁迫、无理取闹或者暴力手段，另一方可以解除本合同并有权要求对方赔偿损失。任意一方欲提前解除本合同，应提前通知对方。优品电子公司无故提前解除合同，无权要求锐美科技公司返还相关费用，锐美科技公司无故解除合同的，应退还优品电子公司网页制作预付款。任何一方不按合同履行义务的视为违约，违约方应支付守约方本合同确定的合同总价30%的违约金。2018年10月9日，锐美科技公司将“商家页面、网站方案、粉丝管理、平台介入”等文档发送给优品电子公司，优品电子公司收到后又于2018年12月28日将“底部搜索、底部新品展示、商品收藏、退款售后”等电子文档发送给锐美科技公司，要求挨着一个一个做。后优品电子公司收到锐美科技公司制作的网页类产品，但存在设计与初衷不符，网页不能打开等缺陷。 2019年1月9日，优品电子公司与锐美科技公司又签订《网站建设合同》，约定优品电子公司委托锐美科技公司设计和制作网页二期功能开发，约定制作服务总价为49,458元，并约定一期工程在15号之前完成，不超过15号。二期功能在2019年1月30日前完成，其他功能在2019年2月30日前完成。优品电子公司应于2019年1月9日前向锐美科技公司支付35,858元。二期开发费用的预付款为29,458元，加一期工程二期款6,400元。锐美科技公司制作完网站后，提供临时路径供优品电子公司测试验收，并向优品电子公司提出书面验收通知（验收时间为5个工作日内，若优品电子公司不给予确认或不提供修改意见，则视为验收合格）。开发完成后保证2019年1月30日至2020年1月30日项目正常运作不受任何影响。锐美科技公司技术的优势毁约，严重影响优品电子公司项目发展甚至停止运行或项目失败等重大损失，毁约责任锐美科技公司以一期合同二期合同的开发费用的双倍作为毁约赔偿，毁约赔偿不包含已付开发费用。2019年3月27日，优品电子公司向四川顶泰律师事务所支付法律服务费8,000元。 同时查明，2018年9月3日，张林通过微信向屠开风转款6,400元；2019年1月9日，张林通过微信向屠开风转款20,000元；2019年1月9日，张林通过支付宝向屠开风转款5,858元；2019年1月10日，张林通过微信向屠开风转款10,000元。 张林与屠开风曾通过网络聊天工具进行聊天，内容摘录如下：2018年8月31日，张林询问屠开风开发一个B2B类型的网站需要多少时间完工，屠开风回复需要一个半月到两个月时间。张林回复想边做边用节省时间，投放出去。屠开风回复可以。2018年11月7日，屠开风告知张林，预计加上星期天大概在下周以内全部可以弄完，支付耽误了很多时间，一直测试不到功能。2018年11月13日，张林回复屠开风“上回那个就相当于打水漂了，17号一定要完工，网站后期还有很多药开发升级的功能要实现”。2018年11月17日，屠开风告知张林，文件还没有全部上完，确实没有时间来做测试，因为功能做完还要做调整。2018年10月24日，张林发送要求制作排序机制与系统设置，屠开风回复称这样工期会加到至少半个月以上了，这样做非常的复杂。张林回复“股份技术7%帮我计划分，到时候签订股份合同”。屠开风回复“到了第二期这个技术不能满足，还需要招聘更牛的才行，股份就按你说的没有问题”。2019年2月1日，张林告知屠开风最晚28号完成，超过28日视为违约赔偿。屠开风回复“恩，肯定”。2019年2月28日，张林发送“要的结果到现在还没有完成”。屠开风回复“加紧搞完”。张林发送“给我个商家支付宝二维码，我转给你，你看要多少钱”。屠开风回复“上次一共是35858里面包含开始的6400加这次的29458，还有20000整”。张林回复“还需要等多久”。屠开风回复“今天晚上我们把保证金的支付弄完然后推手，商家注册链接的地方弄正常”。后张林问屠开风多久退钱，屠开风回复称退不了。 另查明，优品电子公司法定代表人为张林，锐美科技公司法定代表人为屠开风，其出资比例为100%。 以上事实，有优品电子公司提交的优品电子公司营业执照及法人身份证复印件、锐美科技公司工商查询信息及股东信息、《网站建设合同》2份、转账记录截图（支付宝、微信）、QQ聊天记录截图、网站设计方案及细节内容、微信聊天记录截图、律师费发票，锐美科技公司提交《网站建设合同》2份、微信聊天记录截图、系统设计方案等证据以及当事人的当庭陈述在案为证。 锐美科技公司提交的费用截图，费用性质不明确，不能证明与本案有关，本院不予采纳。 本院认为，优品电子公司与锐美科技公司签订的《网站建设合同》是当事人真实意思表示，协议内容不违反法律法规的强制性规定，合法有效，双方均应按约履行各自合同义务。在锐美科技公司将制作产品交予优品电子公司后，优品电子公司认为产品设计不符合预期之时，其依然选择与锐美科技公司另行签订第二份《网站建设合同》，并转账付款35,858元，备注包含一期工程二期费用6,400元，屠开风在回复总款项时对该金额也予以确认，显示双方就产品的二期开发另行达成合意之时，也对第一份《网站建设合同》的履行达成新的意见，并确认最终结算金额为12,800元。故双方于2018年9月3日签订的《网站建设合同》已履行完毕而终止，无解除之必要。优品电子公司已向锐美科技公司支付的产品服务费12,800元，也不应退还。 双方于2019年1月9日签订第二份《网站建设合同》的目的是二期功能开发，但具体如何开发，双方未以书面的形式予以固定，而是通过网络聊天工具边沟通边制作，致使制作周期延长。双方签订上述合同时，明确约定了产品的最终完成时间，锐美科技公司在优品电子公司提出新的或者更细致的设计要求时，未能明确告知优品电子公司，产品制作周期需要延长，而一再承诺会在约定时间完成制作，导致优品电子公司对产品的上线出现错误期待，违反了《网站建设合同》的约定，应承担相应违约责任。电子网页类产品具有很强的时效性，锐美科技公司未能在约定期限完成产品制作，合同目已不能实现，优品电子公司有权要求解除第二份《网站建设合同》，并有权要求锐美科技公司退还已支付的29,458元。双方签订的第二份《网站建设合同》未约定违约方应承担合同总价30%的违约金，优品电子公司要求锐美科技公司支付违约金19,637.4元，无事实依据，本院不予支持。优品电子公司主张其支付四川顶泰律师事务所的律师费8,000元由锐美科技公司承担，因该费用是否系因本案诉讼而产生，无相应证据证明，对优品电子公司的该项主张，本院亦不支持。 关于屠开风责任承担。根据《中华人民共和国公司法》第六十三条的规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。因屠开风系锐美科技公司的唯一股东，其以个人名义收取锐美科技公司的业务款项，未举证证明该款项已入公司账户并开具相应收据、发票，不能证明其财产独立于公司财产，依法应认定屠开风对锐美科技公司的上述债务承担连带清偿责任。 综上所述，优品电子公司的诉讼请求，本院部分予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条第四项、第九十七条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条(法律条文全文附后)之规定，判决如下： 一、解除原告成都壹乐优品电子商务有限公司与被告成都锐美云商网络科技有限公司于2019年1月9日签订的《网站建设合同》； 二、被告成都锐美云商网络科技有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内退还原告成都壹乐优品电子商务有限公司款项29,458元； 三、被告屠开风对被告成都锐美云商网络科技有限公司的上述债务承担连带清偿责任； 四、驳回原告成都壹乐优品电子商务有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取824元，由原告成都壹乐优品电子商务有限公司承担224元，由被告成都锐美云商网络科技有限公司、屠开风承担600元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审判员  徐俊杰 二〇一九年十月八日 书记员  王渭雨 附：本判决所适用法律条文全文 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 《中华人民共和国公司法》 第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。