包头市青山区人民法院民 事 判 决 书（2020）内0204民初613号原告：沙砾体育发展（上海）有限公司，住所地上海市闵行区。法定代表人：陈奕滨。委托诉讼代理人：周琦，上海至合律师事务所律师。被告：内蒙古华梦体育文化服务有限公司。法定代表人：陈**，该公司执行董事。委托诉讼代理人：杨燚，北京市天元律师事务所律师。委托诉讼代理人：李昀锴，北京市天元律师事务所律师。原告沙砾体育发展（上海）有限公司(以下简称沙砾体育公司)与被告内蒙古华梦体育文化服务有限公司（以下简称华梦体育公司）承揽合同纠纷一案，于2019年8月20日诉至呼和浩特市赛罕区人民法院。被告华梦体育公司认为本案实为建设工程合同纠纷并提出管辖权异议。赛罕区人民法院作出（2019）内0105民初7386号民事裁定，将本案移送本院处理。本院于2020年2月20日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告沙砾体育公司提起诉讼保全，申请对被告华梦体育公司的财产进行保全。原告沙砾体育公司交纳保全费5000元。原告沙砾体育公司的委托诉讼代理人周琦，被告华梦体育公司的委托诉讼代理人杨燚到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告沙砾体育公司向本院提出诉讼请求：１.判令被告支付原告欠款1129186元；2.判令被告支付原告违约金1129186元。事实和理由：原告与被告于2017年8月11日、2017年10月23日、2017年11月1日、2018年4月19日分别签订合同编号为AA00083SCF销售合同和AA00083SCF-1增补合同1、AA00083SCF-2增补合同2、AA00083SCF-3增补合同3。其中主合同约定价款2232000元，之后增补合同应被告要求增加项目量而产生价款113125元、17686元、14305元，合同价款共计2368116元。主合同约定被告在2017年8月31日前支付合同总金额的50%，余款50%的支付方式为：整体工程竣工验收合格3天内由被告支付原告合同总金额的40%，另10%工程款作为质保金于质保期满1年后支付。被告在收到原告提交的验收申请报告5个工作日逾期不验收或不提出整改意见的，视为验收合格。增补合同2约定主合同验收支付尾款时一并支付。2018年4月7日，原告向被告提交验收申请报告，被告回复安排予以验收，但始终未予验收。综上，2018年4月13日原告工程应视为验收合格。2018年4月16日起被告逾期支付主合同金额的40%即889200元与增补合同2款项17686元。2018年4月14日被告逾期支付合同尾款10%即222300元。另原、被告对主合同尾款40%延迟支付的滞纳金做出了约定，如被告无理由逾期支付尾款，被告将按照应付款金额的0.1%每天支付滞纳金给原告。逾期超过35天，被告将按照合同总金额的1%每天支付滞纳金给原告。因违约金金额大于合同总金额，故原告酌情调整为与欠款金额相同。原告在智能（魔力）足球训练设备辅助设施交付并投入使用后，多次向被告要求按照合同约定支付价款，被告以种种理由拖延，给原告造成很大的经济损失。被告的行为严重违反了诚实信用原则，侵害了原告的合法权益，特原告诉至法院。被告华梦体育公司辩称，1.本案案由为建设工程合同纠纷，而不是承揽合同纠纷。无论从主合同内容，还是项目工程的建设实质，都是建设工程。2.答辩人与被答辩人签订销售合同，就智能（魔力）足球训练设备辅助设施委托被答辩人完成工程建设，此工程采取固定计价方式，约定合同总价2223000元，付款方式为：定金100000元在销售合同签订后24小时内支付，预付款1011500元在2017年8月31日前支付，40%的尾款在竣工验收后3日内支付，10%质保金在质保期满1年后支付。对于竣工验收，销售合同专用条款第5-1条约定，答辩人应在接到被答辩人验收申请报告后3日内组织验收，并在验收后5个工作日内，给予认可或提出整改意见，被答辩人应按要求整改，并承担由自身原因造成修改的费用。2017年8月28日，答辩人与包头市青山区教育局签订《智能（魔力）足球训练设备辅助设施》采购合同，由答辩人负责智能（魔力）足球训练设备辅助设施项目的建设工程施工事项，合同约定价款为2471765元。合同签订后，包头市青山区教育局支付50%合同款作为预付款。工程审计决算后5日内支付其余的40%价款，尾款10%的质保金在质保期满1年后支付。施工过程中因工程内容增加，答辩人与被答辩人又分别签订了3份补充协议，对应工程价款分别为113125元、17686元、14305元。后因答辩人人员调动和离职，2018年3月起，本项目答辩人没有人员与被答辩人对接。为完成项目，答辩人委托答辩人的股东动吧斯博体育文化（北京）有限公司委派其工作人员继续与被答辩人对接，完成后续工作。2018年7月30日，被答辩人向答辩人正式提出验收申请，答辩人在2020年8月3日也向被答辩人正式提出项目中空调需要整改。空调需要整改的原因出现在项目设计上。本工程项目由被答辩人负责设计，被答辩人没有考虑到包头冬天寒冷的气候，选用水机制热空调，在严冬水机空调只要不在通电运转状态，循环水就会冻住结冰而无法循环制热，由此导致工程屋内因冬季没有供暖而冷如冰窖。包头地区应该使用风机制热才能避免上述问题。为此，包头市青山区教育局对此项目不予验收合格，要求整改。被答辩人提出增加2台2**中央空调风冷机组的整改方案，由此需增加费用188423元，被答辩人要求答辩人承担一半金额。答辩人认为销售合同专用条款第5-1条约定了整改所需费用应由被答辩人承担以及答辩人认为工程造价过高，要求进行工程造价核算。答辩人认为被答辩人拒绝整改，工程并未竣工验收，支付40%的尾款条件还未成就，答辩人无需支付。鉴于答辩人不存在逾期支付问题，也就无需支付滞纳金。此工程及配套的足球训练项目设备都未投入使用，不存在视为验收。3.答辩人未举证证明取得案涉工程的建筑施工企业资质，因此销售合同应认定为无效。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷司法解释（一）》第三条，对于建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，发包人无需支付工程款。鉴于被答辩人没有施工资质，也没有进行项目验收，答辩人无法确定工程质量，因此申请对工程质量进行司法鉴定。综上，请求依法驳回被答辩人的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。原告（乙方）与被告（甲方）于2017年8月11日签订合同编号为AA00083SCF销售合同。该合同约定，项目名称为智能（魔力）足球训练设备辅助设施采购项目，项目内容对设备名称和规格型号及主要技术参数进行约定，具体包括装配式建筑、外墙彩钢、外墙玻璃、充气机、空调等；合同工期总计15天，合同价款2223000元含17%增值税，装配式建筑质量保修期为1年，自甲方签署工程竣工验收单开始计算，篷房抗风10级；合同采用固定计价方式；双方签订合同后，甲方24小时内向乙方支付定金100000元，乙方收到定金后即开始装配式建筑（结构框架）的生产，甲方在2017年8月31日前支付1011500元至乙方账户，乙方收款后开始外墙和门窗、屋面材料的生产，并对装配式建筑进行安装，于9月15日先完成装备式建筑的整体安装（包括框架、屋顶、门窗系统）。甲方在整体工程竣工验收后3天内支付总金额的40%即889200元至乙方账户，如甲方无合理理由逾期支付尾款，按照合同总金额的0.01%每天支付滞纳金给乙方，逾期超过35天，甲方按照合同总金额的1%每天支付滞纳金给乙方直至支付尾款，质保金222300元于质保期满1年后甲方向乙方支付；工程完工，甲方在接到乙方验收申请报告后3天内组织验收，并在验收后5个工作日内给予认可或提出整改意见，乙方按要求整改并承担由自身原因造成修改的费用。甲方在收到乙方送交的验收申请报告后5个工作日逾期不验收或者不提出整改意见，视为验收合格。工程未经验收，甲方提前使用，一切后果由甲方负责。该合同对装配式建筑约定了铝合金框架的尺寸、型材标准，钢部件及屋顶篷布的标准和要求。被告于合同签订当日支付原告100000元，于2017年8月31日支付原告1011500元。在上述合同履行过程中，原告（乙方）、被告（甲方）又分别于2017年10月23日、2017年11月1日、2018年4月19日就智能（魔力）足球训练设备辅助设施采购项目进行补充，签订合同编号为AA00083SCF-1、AA00083SCF-2、AA00083SCF-3销售合同。AA00083SCF-1合同的项目名称为Mutiflexp7plus(连廊)、室内地坪、空调外机基础，合同价款113125元，工期10天；甲方在合同签订后向乙方支付工程款113125元，乙方在收到甲方支付的工程款后开始生产连廊部分，并在10日内完成连廊的安装和室内地坪及空调室外机地坪的工程。被告于2017年10月10日支付原告33396元，于2017年10月14日支付原告79729元。AA00083SCF-2合同的项目名称为空调基础、空调排水管及新增电缆线等，合同价款17686元，乙方在合同签订后开始采购材料及施工，并在10日内完成合同内容，甲方在双方签订的主合同验收后支付尾款时，一并支付本合同的全部款项。AA00083SCF-3合同的项目名称为增加PVC数量、自流平，合同价款14305元，甲方在合同签订后向乙方支付工程款，乙方在收到甲方支付的工程款后开始采购材料及施工，并在10日内完成合同内容。被告于2018年5月2日支付原告14305元。3份补充合同中的质量保修条款和竣工验收条款，与主合同一致。原、被告均认可，双方均没有建筑施工资质，案涉合同的设计图由原告负责，合同中仅约定空调为中央空调，未对中央空调的制冷系统进行约定。原告为案涉项目安装的中央空调制冷系统为水冷式。原告陈述，原告于2018年4月7日就双方之间签订的合同内容全部履行完毕，并于同日向被告发送竣工验收申请报告；于2018年4月8日在项目微信群中通知被告验收，被告的法定代表人也回复被告的公司人员负责跟进、验收；于2018年7月30日通过邮件向被告表明项目已经在2018年4月7日完工，要求被告在收到验收申请报告的5日内盖章并回传；2018年9月12日再次向被告发函，催收项目款项。综上，被告未依约在5个工作日内提出整改意见，按照合同约定，应视为在2018年4月13日案涉合同内容已经验收合格。原告提交，1.验收申请报告。该报告的主要内容为，沙砾体育公司按照智能（魔力）足球训练设备辅助设施采购项目的要求，篷房及装修内容于2018年4月7日全部安装完毕。现于2018年4月7日全部移交给华梦体育公司，供其运营使用。2018年4月7日。原告没有提交该报告通过邮递送达或电子邮件送达的证据。2.2018年4月8日的微信记录。该记录显示沙砾体育公司的人员向华梦体育公司的法定代表人陈**发送信息，“沙砾施工全部结束，节后可以安排验收”，“陈总，上午（2018年4月8日）给您发了邮件，请您注意查收并回复。”回复内容为，@×××负责跟进验收。原告没有提交该微信记录的原始载体。3.电子邮件。该电子邮件载明，发件人:daniel.l，时间:2018年7月30日下午6:07，收件人:starcy.chen@dongbadongba.com，主题:验收申请报告。内容为：魏总，您好。动吧包头足球训练房项目于今年4月7日已全部完工。附件是验收申请报告，烦请您确认签收并于5个工作日内盖章回传。4.包头动吧足球训练馆项目情况说明-20180912。该情况说明主要内容为沙砾体育于2018年4月4日完成主体合同及追加合同全部内容，并以微信、邮件、验收申请单形式通知甲方验收，内容如下：Re：转发动吧追加邮件-草稿，发件人:daniel.l，收件人：starcy.chen@dongbadongba.Com，内容为：陈总,您好.上次我们赵总发给您追加的邮件，实际上是装修分包商的直接报价，我们一分钱利润没加直接报给您的。为了保证尽快完工，我们已经给供应商做了追加变更确认。还请您能理解，尽快确认追加。另外4月4日动吧项目我司工程已全部完工，请您确认个时间可否尽快验收，有需要我司人员做好准备随时赶往现场。5.催收函。内容为，“华梦体育（北京动吧）并未组织验收，也未提出整改意见，按合同约定，华梦体育应于2018年4月支付沙砾体育项目主体合同加上3个追加合同的全部应付尾款（不包括质保金），华梦体育（北京动吧）未按照合同履约，拖欠沙砾体育50%应付款至今日，另外据现场分包商告知，此馆已在使用，动吧人员也在微信中提到当地学校在使用此训练馆，按合同法使用即默认验收。华梦体育（北京动吧）此项目应付款金额为（含质保金222300元）1129186元。因华梦体育（北京动吧）未按照合同及时支付尾款，导致沙砾体育无法支付此项目装修分包商应付款……请华梦体育（北京动吧）本月内支付全部应付款906886元。”沙砾体育公司。2018年9月12日。庭审中，原告对上述证据进行说明，情况说明中的电子邮件，原告于2018年4月8日发送给被告的官方邮址，与微信记录中谈及的邮件同一。原告当庭进行了演示，根据合同中载明的被告法定代表人的电话，通过微信手机添加该号码显示的页面与原告微信截图中的名称及电子邮箱中收件人的名称一致。被告质证，1.对验收报告、微信记录的真实性不认可，提出验收报告是word的打印页，没有送达记录；微信记录没有提交原始载体；2.对2018年7月30日的电子邮件认可，并提出被告于2018年8月3日对该邮件进行了回复；3.对情况说明的真实性不认可，认为该证据中的电子邮件是截图，且未经公证。即使此邮件内容为真，没有显示邮件的发出时间；4.对催收函不认可，提出无法证明该催收函是通过电子邮件还是邮递方式送达给被告。被告提交1.公证书2份。第一份公证书进入starcy.chen@dongbadongba.Com（陈**）邮箱账号并提取电子邮件。邮件内容为，1.包头动吧项目-空调追加变更方案。发件人daniel.l，发件时间2018年5月21日下午2:14，附件3个(动吧空调新示意图)。主文为：陈总、魏总您好。陈总，魏总和我说验收和您联系。我们已按合同履约完工一个半月。如果说空调冷热问题，我们和贵司合同中没有写水机还是风机，而且目前是可以实现制冷制热，就贵司提出验收是教育局通不过，我们从动吧的角度考虑，提出增加风机，双方各承担一半费用，请本周内务必告知此项目如何推进验收。……关于中央空调，合同中体现的是中央空调，后期变更追加在原水冷机组上增加部件改为冷暖机。目前水冷中央空调可以实现双制冷制热。我们按合同履约，按道理4月份完工后就应该给我们验收。我们请暖通供应商出了方案，增加2台2**中央空调风冷机组，内部增加8个落地末端，冬天可以使用风机制热，夏天使用原有的水冷机组，增加的费用是188423元。为了验收，沙砾对于这部分费用愿意和贵司承担一半，94211.5元。如果贵司有做中央空调的供应资源，方案也可以满足校方验收要求，价格低于此价格，也可以由贵司来安排暖通供应商增加风机组，费用各承担一半。附件：动吧空调新示意图和包头动吧改造空调方案。2.回复包头动吧项目-空调追加变更方案。发件人李崇daniel.l，时间2018年5月22日晚上7:12，收件人魏魏、starcy.chen。主文为：魏总，你好。烦请贵司尽快和教育局沟通，然后告知如何推进，毕竟我们已按合同完工。及魏魏于2018年5月22日19:03:13发送给daniel.l、starcy.chen的电子邮件，主题Re包头动吧项目-空调追加变更方案。主文：关于沟通的问题，为什么要跟范科长那边说要多送空调？只提关于空调进行整改，满足冬天可以使用的要求不好么？关于动吧与教育局对接，可以再试着去跟教育局那边商谈。关于付款，即便经过沟通，方案教育局能够接受，从整改到验收，再到手续报批，也需要一定时间，月底之前肯定无法支付费用。关于设备拆除，设备拆除就不用想验收和结款了。3.Re:Re:Re:包头动吧项目-空调追加变更方案。发件人陈**，时间2018年6月20日下午5:40，收件人daniel.l、魏魏。内容为对Daniel催问验收事宜的回复。及发件人为daniel.l，时间2018年6月20日下午1:18，收件人陈**、魏魏的电子邮件，内容为催问验收事宜。4.陈**于2018年6月20日下午5:40发送给daniel.l、魏魏的电子邮件，内容为对Daniel催问验收事宜的回复。及daniel.l于时间2018年6月12日下午3:52发送给starcy.chen、魏魏的电子邮件。内容为：陈**总，您好。这个项目完工两个多月了，按合同完工后就应该马上验收，即使有问题也应该告知如何整改。对于教育局提出的空调问题，我们也提供了方案和报价，也承诺愿意承担新增空调一半的费用，但贵公司迟迟没有反馈……另外如果说空调问题，是否把其他区域先验收，其他部分钱付了。请这两天尽快给予回复。魏总，您好。项目已完工2个多月了，请问您和教育局协商的进度如何？附件方案是否得到教育局认可，何时可以开工，何时可以验收，请给一个时间计划。如果说空调的问题，是否可以先将除空调外的内容先进行验收并付款。5.Re:Re验收申请报告。发件人同济，时间2018年9月6日12:18，收件人魏魏。内容为：请尽快给出解决方案。既然魏总说当地环境无法正常使用，是你们无法保证不断电，这是立项时规划考虑不周造成，不能一直放置。在2018年8月3日18：34：07魏魏写道，贵方提供的中央空调，当地环境无法正常合理使用，请整改完成后提交验收报告。及daniel.l于时间2018年7月30日下午06:07发送给starcy.chen、weiwei的验收申请报告（内容同原告提交的同日电子邮件）。第二份公证书对魏魏手机中的微信聊天记录进行保全。保全证据是微信号×××与青山区教育局基建科周进红的微信聊天记录。主要内容为，2018年11月13日，×××问：周科长，请问整改说明的文件出了吗？周进红发送魔力足球房子（1）.docx文档。该文档主要内容为，《魔力足球房子（足球发球机）无法验收说明》，魔力房子足球房子在9月份修理后使用发现有以下问题：1.发球机收球轨道系统……2.足球机内足球升降系统……3.发球机东侧……4.发球机配备的软件……5.发球机场地草坪……6.发球机和平台缝隙……7.发球机内部空调夏天不能制冷（夏天在35度），尤其冬天不能制热（冬天在-20度左右），学生无法训练，设备形同虚设。青山区教育局2018年11月18日。被告对该组证据进行说明，《魔力足球房子（足球发球机）无法验收说明》中1-6项与本案无关，第7项说明了空调有问题，所以青山区教育局未对该项目进行验收。2.《包头青山教育局体育设备采购智能（魔力）足球训练设备辅助设施》合同和支付凭证。合同主要内容为2017年8月28日，包头市青山区教育局与华梦体育公司签订该合同，约定华梦体育公司负责包头市青山区教育局的智能（魔力）足球训练设备辅助设施采购项目。支付凭证的内容为青山区教育局支付华梦体育公司款项。拟证明案涉合同是基于其与青山区教育局签订的合同而签订。被告对该合同还陈述，该合同是其通过招投标方式签订的。3.微信截图。内容为周进红发送的关于魔力足球房不能使用的函。该函主要内容为，魔力足球房2018年4月竣工后，发球机设备合同8960000元，房子配套设施合同2471765元。按照青山区财政规定，工程决算审计未完成，最多付款不能超过50%，目前已支付1230000元。发球机使用短期内就出现隐患，2018年9月份修理后仍然存在很多问题，不能正常使用。中央空调一直不能正常使用，造成学生冬季无法训练。2010年4月9日。附件：《魔力足球房存在的问题》，1.中央空调一直不能正常使用；……8.足球外罩房地面密封不严，雨季到来，造成雨水倒灌。被告陈述，空调与足球外罩房地面密封属于与原告合同约定的内容。4.项目对接委托说明。该说明主要内容为：因人员调动和离职，青山区教育局智能魔力足球辅助设施项目，我公司没有人员能与沙砾体育公司对接，为完成项目，我公司委托公司的股东动吧斯博体育文化（北京）有限公司委派其工作人员继续与沙砾体育公司对接，完成项目后续工作，时间2018年3月5日。原告质证，1.对2份公证书的真实性无异议，但认为与本案不具有关联性。第一份公证书可以证明，原告自2018年5月起就与被告沟通案涉项目竣工验收事宜并催促被告验收。此外被告提出的中央空调问题，原告也提出整改方案，并要求被告与项目招标方即青山区教育沟通确认，但被告未验收。第二份公证书可以证明由于被告负责的其他足球设施问题导致青山区教育局未验收案涉项目；2.对其他证据的真实不予认可。其中关于魔力足球训练房不能正常使用的函可以证明案涉项目已实际投入使用。原、被告均认可上述电子邮件中的daniel.l李崇是原告方人员，×××是魏魏，被告方人员。本院认为,本案争议的焦点有三。一是本案的性质是承揽合同纠纷还是建设工程合同纠纷。二是原告申请对项目进行验收的时间及项目是否实际使用。三是空调安装与地区环境气候不适应的责任。关于合同的性质。根据原、被告在智能（魔力）足球训练设备辅助设施采购项目合同中的约定，原告的主要义务是，为青山区教育局智能（魔力）足球训练项目搭建篷房及安装空调等部分设施，合同对篷房主要部件的规格、型号及技术参数进行特别约定，且在主合同及附件合同中约定，原告收到被告部分工程款后开始部件的生产和安装。另被告也陈述，其通过招投标方式与青山区教育局签订《智能（魔力）足球训练设备辅助设施采购项目》合同，并就该合同中的部分内容与原告签订案涉合同。在项目招投标中没有要求建筑资质,被告也没有建筑资质。故本院认为，本案更符合承揽合同的特征，本案案由为承揽合同纠纷。关于原告申请项目验收时间及项目是否实际使用。原告陈述其于2018年4月7日或4月8日向被告提出对项目进行验收的申请。原告虽提交验收申请报告，但没有提交相应的向被告送达方式的证据，故对该验收报告本院不予采信。原告提交的微信截图，没有提交原始载体，本院对其真实性不予认可。原告虽补充提交与其提交的情况说明中所附电子邮件内容相同的电子邮件，且进行了公证，但公证证据保全的邮箱并不是该电子邮件发件人李崇的邮箱，故本院不予采信。在被告提交的第一份公证书中有2018年5月21日，原告方人员李崇发给被告方的空调追加变更方案。在该方案中，原告提到“贵司提出验收是教育局那边通不过”，由此可知原告至迟于2018年5月21日向被告提出了项目验收申请，但由于空调及非原告因素的其他项目问题，未能通过验收。关于项目是否实际使用。在被告提交的第二份公证书中，青山区教育局2018年11月18日作出的魔力足球房子无法验收说明中写到“魔力房子足球房子在9月份修理后使用发现有以下问题”，由此可知，案涉项目至迟于2018年11月18日已经实际使用。三是空调安装与地区环境气候不适应的责任。原、被告在合同中约定空调为中央空调，未对空调的制冷系统进行明确约定，但被告作为篷房及空调的实际安装人，应当具有专业的判断和审慎义务，现因其在内蒙古包头市冬季寒冷的环境中使用水冷式空调导致冬天不能制热，原告应当承担相应的责任。青山区教育局和被告要求原告就案涉项目的空调进行整改，具有事实依据。原告在2018年5月21日，就空调问题提出整改方案和报价，被告对该方案和报价未给原告明确的反馈。庭审中，原告提出可以先放弃空调的数额，请求被告支付其他项目拖欠的费用。综上，原、被告签订的销售合同及其附件合同，合法有效，双方均应当按照合同约定履行各自的义务。原告按照约定完成了合同约定的项目，但其安装的空调不符合使用地的气候实际，导致空调冬天不能制热，应当承担进行整改的义务，并承担整改费用。原告对空调问题于2018年5月21日向被告提交了整改方案，被告对整改方案未进行反馈，导致整改不能进行。且从被告提交的证据能够认定，案涉项目至迟于2018年11月18日交付青山区教育局并实际使用，至今已过质保期。故本案应当从公平原则出发，不能因为验收的不进行而导致原告不能实现合同利益。综合被告根据合同约定应付款和实际支付原告款的数额，扣除原告在空调整改方案中的报价188423元，被告应当支付原告940763元。庭审中被告提出对质量进行鉴定的申请，因为案涉项目已经实际使用，不予准许。原告请求的违约金过高，本院依法进行调整，调整为940763元的30%即282228.9元。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条，第一百零七条，第二百五十一条，第二百六十二条，第二百六十三条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条规定，判决如下：一、被告内蒙古华梦体育文化服务有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告沙砾体育发展（上海）有限公司欠款940763元；二、被告内蒙古华梦体育文化服务有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告沙砾体育发展（上海）有限公司违约金282228.9元。。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费24870元，减半收取计算12435元，原告沙砾体育发展（上海）有限公司负担4531.54元，被告华梦体育公司负担7903.46元。保全费5000元，由被告华梦体育公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于包头市中级人民法院。审判员  马嘉彦二〇二〇年五月二十日书记员  荆 璐附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。第二百六十二条承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。