广东省佛冈县人民法院民 事 判 决 书（2020）粤1821民初859号原告：徐志锋，男，1972年6月10日出生，汉族，住广东省佛冈县*****************，身份证号码：441************016。委托诉讼代理人：邓培珍，女，1965年11月6日出生，汉族，住广东省佛冈县***************，身份证号码：440************04X。被告：佛冈县佳达服装有限公司，住所地：广东省佛冈县**********，统一社会信用代码：914**********253XU。法定代表人：刘某1。委托诉讼代理人：黄志荣，广东金联律师事务所律师。原告徐志锋与被告佛冈县佳达服装有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院于2020年4月2日立案后，依法适用简易程序，于2020年4月30日公开开庭进行了审理。原告徐志锋的委托诉讼代理人邓培珍、被告佛冈县佳达服装有限公司的委托诉讼代理人黄志荣到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告徐志锋向本院提出诉讼请求：1、要求判决被告向原告支付从2018年9月1日至2019年12月31日止共487天，延期交楼违约金共36212元；2、自2018年9月1日起按中国人民银行同期贷款利率计算违约金的利息至付清之日止；3、要求判决本案受理费用由被告承担。事实和理由：2016年12月30日原、被告双方签订了商品房买卖合同（预售），原告向被告购买位于广东省佛冈县********************商品房，总金额743575元。原告已依约给清房款给被告，在购房合同第十一条第一款第（1）项又约定，被告逾期交楼的违约责任是每逾期一天，被告向原告支付全部房价款万分之一的违约金，2018年12月份，被告通知原告收楼，2019年1月3日，原告依书面通知时间到达现场验房，原告发现被告交楼的标准与双方签订的购房合同不符，被告并没有依合同第九条第2条提供《房屋测绘报告》，和合同第十条的第4条开通燃气，原告当场拒绝收楼，之后被告从未通过电话或书信等任何方式通知原告收楼，由于原告认为被告未提供达到国家规定的和双方合同约定的交楼条件，原告至今一直拒绝收楼。现要求法院判决被告支付：1、从2018年9月1日至2019年12月31日止违约金，共36212元；2、本案的受理费。原告故向佛冈县人民法院提起民事诉讼，请求法院支持原告的诉讼请求。被告佛冈县佳达服装有限公司辩称，对于原告当场增加的诉讼请求第二项，我方不需要新的答辩期。一、实际交楼时间是2019年1月1日。答辩人在2018年12月20日取得包括案涉商品房在内金尊大厦整体的竣工验收备案证明文件后，旋即通知包括本案原告在内的全体业主在2019年1月1日办理有关收楼手续。必须明确指出的是，在目前办理竣工验收手续的相关规定里，房屋测绘报告、室内燃气管道的敷设及室内燃气管道与城市燃气管网之间的配套设施是必不可少的硬件条件，如果没有房屋测绘报告、没有完善室内燃气管道的敷设及室内燃气管道与城市燃气管网之间的配套设施的话，相关单位肯定不可能办理竣工验收，这不仅是目前相关规定的要求，也是众所周知的事实。包括案涉商品房在内金尊大厦整体已于2018年12月20日通过了竣工验收的事实就足以证明，原告诉称答辩人没有提供《房屋测绘报告》明显与事实不符。有关开通燃气的问题，答辩人在自身能力范围内能做且仅能做到的是室内燃气管道的敷设及完善室内燃气管道与城市燃气管网之间的配套设施，使之达到符合开通燃气的条件（包括案涉商品房在内金尊大厦整体在竣工验收前已经具备了符合开通燃气的条件。有关该方面的证据正在收集中，稍后提交）。但能否正常使用燃气属于城市基础设施完善的问题（据答辩人所知，城市基础设施完善因“创文创卫”期间不得施工的规定而长时间延误)，属于不能归责于答辩人的客观问题。综上，原告未按时在2019年1月1日办理收楼手续导致的所谓延期属于原告自行处理其权利的行为，与被告无关。二、延期四个月（2018年8月31日至2019年1月1日期间）交楼的主要原因是因为案涉商品房在建筑施工过程中，按县委、县政府“创文创卫”不得施工的规定而停止施工超过四个月所致（有关证据正在收集中，稍后提交），属于依法不可归责于被告的不可抗力，依法无需被告承担违约责任。且“创文创卫”期间不得施工在佛冈县范围内属于众所周知的事实，因此无需被告就此发出通知。三、原告主张的违约金利息没有法律依据。综上所述，应当依法驳回原告的所有诉求。原告徐志锋为支持其主张，向本院提交了如下证据：1、《商品房买卖合同（预售）》；2、《拒收楼律师函》、EMS快递单复印件；3、企业机读档案登记资料；4、原告身份证复印件；4、首付收款收据复印件；6、农业银行借款凭证复印件；7、购买商品房完税证明复印件。被告佛冈县佳达服装有限公司向本院提供了如下证据：1、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》；2、《工程竣工联合验收表》。原、被告提供的上述证据来源合法，内容真实，与本案相关联，本院予以采信，并作为定案依据。结合上列采信的证据及庭审笔录，本院认定事实如下：被告佛冈县佳达服装有限公司是金尊大厦的开发商，于1996年12月17日注册成立。2016年12月30日，原告徐志锋（买受人）与被告佛冈县佳达服装有限公司（出卖人）签订了《商品房买卖合同（预售）》（合同编号：201*********087，约定：“1、买受人向出卖人购买佛冈县*******************房，房屋面积129.17平方米，总房价为743575元。付款方式及期限（第七条）：买受人采取公积金贷款，买受人应当于2016年12月31日前支付首期房价款人民币343575元，余款400000元申请贷款支付。2、逾期支付房款的，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之一的违约金；逾期交房的，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金。3、商品房交付条件约定为：该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件；该商品房已取得房屋测绘报告。4、商品房相关设施设备交付条件约定为：供水、排水配套设备齐全，并与城市公共供水、排水管网连接；供电纳入城市供电网络并正式供电...燃气完成室内燃气管道的敷设并与城市燃气管网连接，保证燃气供应。*、出卖人应当在2018年8月31日前向买受人交付该商品房......。”涉案商品房买卖合同签订后，原告依约向被告支付了全部购房款743575元。被告于2018年12月20日完成工程竣工验收备案手续后，通知原告在内的全体业主在2019年1月1日-3日办理收房手续。原告以被告虽然取得建设工程竣工验收备案证明文件，但未提供《房屋测绘报告》而且房屋相关设施设备未达到合同第十条约定的交付条件为由拒绝收楼，并委托广州金鹏律师事务所于2019年1月30日向被告发出《律师函》维权，但双方仍未取得一致意见。现涉案房屋的燃气设施已完成了管道铺设，并于2019年12月29日开通了燃气供应。本院认为：本案系商品房预售合同纠纷。原告徐志锋（买受人）与被告佛冈县佳达服装有限公司（出卖人）签订的《商品房买卖合同（预售）》，是双方当事人真实意思表示，内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，受法律保护，对双方当事人均具有约束力，双方均应当依约履行。原、被告签订的《商品房买卖合同（预售）》第九条：“该商品房交付时应当符合：1、该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件；2、该商品房已取得房屋测绘报告。”第十条：“1、交付时供水、排水配套设施齐全，并与城市公共供水、排水管网连接......4、交付时完成室内燃气管道的铺设，并与城市燃气管网连接，保证燃气供应。”涉案房屋虽然在2018年12月20日取得了《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》，但燃气直到2019年12月29日才能正常供应，被告未能在2018年8月31日将符合合同约定的交付条件的商品房交付给原告显属违约，应该按照合同约定承担违约责任。《商品房买卖合同（预售）》第十二条第一款第二项约定“出卖人逾期交房，买受人要求继续履行合同的，出卖人按日向买受人支付全部房款万分之一的违约金计算至房屋达到交付条件后将书面通知送达给买受人之日止。”现原告主张违约金从2018年9月1日起至2019年12月31日止，共487天，违约金共36212元（743575×0.01%×487），事实依据充分，本院依法予以支持。对于原告要求被告从2018年9月1日起按照银行贷款利率支付拖欠违约金利息没有合同依据，本院不予支持。对于被告主张因创文创卫的不可抗力的原因导致延期交楼，应顺延四个月的期限的抗辩意见，被告至今仍未提供关于创文创卫期间不得施工的证据证明可以顺延交楼期限的事实，因此，被告的该辩称意见，理由依据不足，本院不予采信。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条第一款和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告佛冈县佳达服装有限公司应于本判决生效之日起十日内支付逾期交房违约金36212元给原告徐志锋；二、驳回原告徐志锋的其他诉讼请求。案件受理费706元，减半收取计353元，由被告佛冈县佳达服装有限公司负担，原告徐志锋预交的受理费，可以在本判决生效后向本院申请退回353元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省清远市中级人民法院。本判决生效后，如果被告在上述期限内不自觉履行，原告可以在履行期限届满后最迟二年内向本院申请强制执行。审判员  蓝茂荣二〇二〇年五月八日书记员  吴丽仪附佛冈县人民法院标的款和保证金账号：1、户名：佛冈县人民法院账号：447***********051开户银行：中国农业银行股份有限公司佛冈石城支行附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。