文书内容广东省佛山市南海区人民法院民 事 判 决 书（2017）粤0605民初15559号原告：广东洋艺建设有限公司，住所地：佛山市南海区大沥镇盐步平地乡泗沥经济社XXX号铺，统一社会信用代码X。法定代表人：刘洪春，该公司总经理。委托诉讼代理人：刘希，广东中天鼎盛律师事务所律师。委托诉讼代理人：潘焯华，广东中天鼎盛律师事务所律师。被告：佛山亿能置业有限公司，住所地：佛山市南海区桂城街道桂澜北路XXX室，统一社会信用代码XXX。法定代表人：FRANKMA（马飞虹）。委托诉讼代理人：伍子森，广东群豪律师事务所律师。委托诉讼代理人：孙志芬，广东群豪律师事务所律师。原告广东洋艺建设有限公司与被告佛山亿能置业有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年10月10日立案后，被告在答辩期内提出管辖权异议，本院经审查后作出（2017）粤0605民初15559号民事裁定书，驳回被告佛山亿能置业有限公司的管辖权异议，被告不服提起上诉，佛山市中级人民法院经审查后作出（2017）粤06民辖终1979号民事裁定书，驳回被告上诉，维持原裁定，管辖权异议处理期间依法不计入审理期限。后本院依法适用简易程序于2020年4月13日公开开庭审理了本案。原告广东洋艺建设有限公司的委托诉讼代理人刘希、潘焯华，被告佛山亿能置业有限公司的委托诉讼代理人孙志芬到庭参加诉讼。诉讼中，根据原告申请，本院委托司法鉴定，鉴定期间依法不计入审理期限。诉讼中，当事人申请庭外和解，相应期间依法不计入审理期限。本案现已审理终结。原告广东洋艺建设有限公司向本院提出诉讼请求：1．被告立即向原告支付工程款5740377.83元及违约金（按月利率2%计算，自2017年1月23日起至实际付款之日止）；2.被告承担本案诉讼费。事实和理由：原告与被告存在装饰装修合同关系。原告承包了被告位于佛山市南海区装修工程。双方签订了《工程施工合同》，约定工期自2015年10月10日至2015年12月10日，工程总价暂定3423056.97元。付款方式为合同签订当天被告向原告支付定金50万元；被告按每月原告所完成工程总量产值金额的90%给予支付；该工程全部完工后，被告支付至工程合同总造价90%给予原告；工程竣工并办理结算后30天被告付至该工程总造价的95%；余额5%作为合同质量保修金，质量保修期为壹年。如被告不按时支付工程进度款原告有权相应后延工期并追讨应得的工程进度款，同时每延期付款一天，被告须按所拖延工程进度款的千分之二向原告支付违约金，以此类推。双方同时约定发生争议时，任何一方向项目所在地人民法院提起诉讼，本案涉及项目所在地位于佛山市南海区。合同签订后，原告按被告的要求入场装修，但被告一直未能依约支付工程款。在完成涉案诉讼工程的75%工程量后，原告暂时停工以追讨被告应付款项，但被告不仅未付款且未经原告同意将剩余工程交由第三方施工完成。该工程现已竣工，亿能国际广场也于2017年1月23日开业，至今被告仍未向原告支付相应的工程款，原告多次催促被告付款，均被拒绝。综上，原告认为被告延期支付工程款已构成违约，应按双方约定支付违约金，因被告每月均未如期足额付款，难以计算每月拖延工程进度款的违约金，如严格按照合同计算过于复杂，且按每月6%计算违约金过高，故原告出于公平合理考虑，主张违约金以欠款金额为本金，自愿降低为每月2%自竣工之日计算至实际付款之日止。原告就与被告之间的装饰装修合同纠纷一并起诉的还有（2017）粤0605民初15527、15560号两案，在诉讼过程中，原告发现三宗案件属于同一工程项目，存在密切关联，因被告在此前付款时未明确区分付款指向的合同对象，且被告对双方全部工程项目的造价均不予认可，为明晰双方权利义务，原告申请撤回对（2017）粤0605民初15527、15560号两案的起诉，就工程欠款一并主张权利，故起诉。被告佛山亿能置业有限公司辩称，一、关于工程款结算问题，因为原告原因，造成工程未能完工，无法验收结算。合同签订后，原告没有依约进行施工，没有做好施工记录，在施工过程中弄虚作假，提供不具有出厂合格证的不符合要求的产品材料进行施工，又违反安全操作规范，造成人员伤亡的安全事故等原因，造成工程停工无法继续，至今未能结算。二、关于工程款的支付数额问题，被告已向原告支付了2156万元工程款，已经是多付了，原告应退付给被告。原告承接了案涉亿能国际广场的5个装修工程，双方签订了五份合同，合同总价为17667816.06元，双方还约定了结算价75%计算，但因原告原因，案涉工程未能结算。施工期间，被告多次向原告付款，以便工程能更好更快完工，也更好地出租出售。后据统计，被告已付款达33560000元，原告仅退付1200万元，已实收工程款2156万元。而案涉工程至今未能结算，其余多收款也未退付，被告将保留相关权利。三、案涉工程款付款条件实则并没有成就，原告没有向被告提供结算资料，也没有经双方确认的结算结果。按照双方合同中的约定，全部工程验收合格后一星期内，原告应向被告提供完整的结算资料，结算结果经双方确认后才进行付款，而且是按结算价75%进行结算付款。四、原告没有依约向被告开具发票，提供不合格产品装修施工，又违反安全操作规范，给被告造成重大损失，在原告未开具发票，未赔偿被告前，被告有权行使抗辩。时至今日，原告仅向被告开具300万元的发票，仍欠被告大量发票。造成被告在税务中无法进行成本抵扣，暂估算损失约有数百万元。同时，在装修施工中，原告没有依约使用合格产品，也没有遵循安全操作规范，造成人员伤亡的安全责任事故，致使被告卷入纠纷。综上，原告的诉请没有事实和法律依据，请求法院驳回其全部诉讼请求。诉讼中，原告举证如下：1.原告营业执照复印件、被告工商信息打印件各1份，用以证明原、被告诉讼主体资格；2.亿能国际装修工程结算书原件1份，用以证明原告为被告位于佛山市南海区内装修，整个装修工程共分为五个部分，分别为楼间雨棚与跨客城（1层与2层部分）装修；天耀绿畅国际优品超市装修；五楼瑜伽馆、美容院装修；四楼清华大学五道口金融学院及培训室装修；跨客城（三、四层公共部分）装修，现经原告核算整个装修工程款共16740377.83元；3.亿能国际工地收款明细表复印件1份，用以证明被告已向原告支付工程款1100万元，至今仍拖欠工程款5740377.83元。经核实，原告仅收取工程款1000万元；4.工程施工合同（金融学院及培训室）、工程预算书、单位工程费汇总表、分部工程汇总表、工程量清单计价表原件各1份，用以证明原、被告双方存在合法的装饰装修合同关系。合同中约定金融学院及培训室的工程总造价暂为3423056.97元，被告应在工程竣工后并办理结算后30天内支付工程总造价95%，余额5%作为质量保修金。被告延期支付工程进度款的，每延期付款一天，被告须按所拖延工程进度款的千分之二支付违约金。原告在完成涉诉工程的75%工作量后，暂停施工以追索被告应付的工程款，但被告不仅未付款还未经原告同意将剩余工程交由第三方施工完成，被告的行为已构成违约，因合同约定的计算违约金的方式过于复杂和过高，因此原告自愿将违约金降低为每月2%，自竣工之日起计算至实际付款之日；5.工程结算书（金融学院及培训室）、装修工程结算汇总表原件各1份，用以证明经原告核算金融学院及培训室装修工程款共2567292.72元；6.工程施工合同（跨客城三、四层公共部分）、工程预算书、单位工程费汇总表、工程量清单计价表原件各1份，用以证明原、被告双方存在合法的装饰装修合同关系。合同中约定跨客城（三、四层公共部分）的工程总造价暂为3529001.78元，被告应在工程竣工后并办理结算后30天内支付工程总造价95%，余额5%作为质量保修金。被告延期支付工程进度款的，每延期付款一天，被告须按所拖延工程进度款的千分之二支付违约金。原告在完成涉诉工程的50%工作量后，暂停施工以追索被告应付的工程款，但被告不仅未付款还未经原告同意将剩余工程交由第三方施工完成，被告的行为已构成违约，因合同约定的计算违约金的方式过于复杂和过高，因此原告自愿将违约金降低为每月2%，自竣工之日起计算至实际付款之日；7.工程结算书（跨客城三、四层公共部分）、装修工程结算汇总表原件各1份，用以证明经原告核算跨客城（三、四层公共部分）装修工程款共1764500.89元；8.施工合同（五楼瑜伽馆、美容院）、工程预算书、单位工程费汇总表、工程量清单计价表原件各1份，用以证明原、被告双方存在合法的装饰装修合同关系。合同中约定五楼瑜伽馆、美容院的工程总造价暂为1556308.64元，被告应在工程竣工并办理结算后30天内支付工程总造价95%，余额5%作为质量保修金，工程竣工后，原告将场地移交给甲方后，甲方如不能按期支付工程余款，甲方每天须按所拖延工程余款的千分之一向乙方支付违约金。被告逾期支付工程款的行为已构成违约，因合同约定的计算违约金的方式过于复杂和过高，因此原告自愿将违约金降低为每月2%，自竣工之日起计算至实际付款之日；9.工作联系函、工程签证单原件各1份，用以证明五楼瑜伽馆、美容院增加工程的工程款共130400.56元；10.装修工程结算汇总表（五楼瑜伽馆、美容院）原件1份，用以证明经原告核算五楼瑜伽馆、美容院装修工程款共1686709.2元；11.工程施工合同（天耀绿畅国际优品超市室内装修）、工程预算书、单位工程费汇总表、工程量清单计价表原件各1份，用以证明原、被告双方存在合法的装饰装修合同关系。合同中约定天耀绿畅国际优品超市室内装修的工程总造价暂为1268296.44元，被告应在工程竣工并办理结算后30天内支付工程总造价95%，余额5%作为质量保修金,工程竣工后，原告将场地移交给甲方后，甲方如不能按期支付工程余款，甲方每天须按所拖延工程余款的千分之一向乙方支付违约金。被告逾期支付工程款的行为已构成违约，因合同约定的计算违约金的方式过于复杂和过高，因此原告自愿将违约金降低为每月2%，自竣工之日起计算至实际付款之日；12.工作联系函、工程签证单原件各1份，用以证明天耀绿畅国际优品超市室内装修增加工程的工程款共140376.7元；13.工程结算书（天耀绿畅国际优品超市室内装修）、装修工程结算汇总表原件各1份，用以证明经原告核算天耀绿畅国际优品超市室内装修工程款共1408673.14元；14.施工合同（楼间雨棚与跨客城）、工程预算书、单位工程费汇总表、工程量清单计价表原件各1份，用以证明原、被告双方存在合法的装饰装修合同关系。合同中约定楼间雨棚与跨客城的工程总造价暂为7686790.25元，被告应工程竣工并办理结算后30天内支付工程总造价95%，余额5%作为质量保修金,工程竣工后，原告将场地移交给甲方后，甲方如不能按期支付工程余款，甲方每天须按所拖延工程余款的千分之一向乙方支付违约金。被告逾期支付工程款的行为已构成违约，因合同约定的计算违约金的方式过于复杂和过高，因此原告自愿将违约金降低为每月2%，自竣工之日起计算至实际付款之日；15.工作联系函、工程签证单原件各1份，用以证明楼间雨棚与跨客城增加工程的工程款共1626411.63元；16.工程结算书（楼间雨棚与跨客城）、装修工程结算汇总表原件各1份，用以证明经原告核算楼间雨棚与跨客城工程款共9313201.88元；17.工作联系函（2016年5月16日）原件1份，用以证明被告确认原告于2016年1月已完成《亿能国际广场楼宇间雨棚》、《亿能国际广场跨客城2层部分装修》、《亿能国际广场二层天耀绿畅国际优品超市室内装修》、《亿能国际广场五楼瑜伽馆装修》中的工程项目，即案涉工程中《亿能国际主楼二层天耀绿畅国际优品超市室内装饰施工合同》、《亿能国际五楼瑜伽馆、美容馆装饰工程施工合同》和《亿能国际广场楼间雨棚与跨客城（1层与2层部分）装修工程合同》三项均已全部施工完毕；18.收款委托书原件4份、转账交易回单原件7份（其中张树人2份、张某5份），用以证明在合同履行过程中，原告收取被告工程款的同时，还应被告要求提供账户协助转账过桥，其中根据被告要求将1000万元支付给广东正道联合影业有限公司，60万元支付给张树人，96万元支付给张某，这几笔款项均不属于原告收取的工程款，原告实收工程款为1000万元；19.建筑业企业资质证书复印件1份。诉讼中，被告举证如下：1.用款申请表（50万元）、中国银行对公客户付款通知单、收据；用款申请表（150万元）、中国银行对公客户付款通知单；用款申请表（70万元）、中国银行对公客户付款通知单；用款申请表（250万元）、客户回单，用款申请表（40万元）、中国银行对公客户付款通知单，用款申请表（100万元）、中国银行对公客户付款通知单；用款申请表（50万元）、中国银行对公客户付款通知单，用款申请表（52万元）、中国银行对公客户付款通知单，用款申请表（20万元）、中国银行对公客户付款通知单，用款申请表（18万元）、中国银行对公客户付款通知单，中国银行结算业务申请书（1200万元）、结算业务申请书，用款申请表（30万元）、中国银行对公客户付款通知单，中国银行结算业务申请书（1200万元）、客户回单，收据（200万元）、结算业务申请书（1200万元）、中国银行结算业务申请表，记账联（300万元）原件各1份，用以证明被告已向原告支付3356万元，扣除退还的1200万元，洋艺公司已收款2156万元；2.（2016）粤06民终7671号民事判决书打印件1份、玻璃质量技术鉴定报告原件1份，用以证明原告在对被告雨棚玻璃施工时使用不合格的玻璃，违反了合同约定；3.关于广东洋艺建设有限公司承接佛山亿能置业有限公司装修工程有关情况的证言、关于广东洋艺建设有限公司承接佛山亿能置业有限公司装修工程的情况说明原件各1份，用以证明原告承接亿能国际广场装修工程是案外人张某、吴秀东介绍，原告与被告及案外人张某、吴秀东有约定，亿能国际广场的楼间雨棚与跨客城（1层与2层部分）装修工程结算价应减少200万元，其他装修工程安装结算价的75%进行结算，同时被告多次要求原告提供产品合格证明文件，但原告未能够提供，并多次要求进行现场清点。诉讼中，根据被告申请，本院依法准许证人张某出庭作证。诉讼中，本院依据原告申请依法委托鉴定，佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司出具《工程造价咨询报告书》原件1份。经庭审质证、辩证，被告对原告提供的证据1、3、4、6、8、9、11、12、14、15、17、18、19真实性无异议，原告对被告提供的证据1-2真实性无异议，本院对上述证据的真实性均予以确认；对原告提供的证据2、5、7、10、13、16，该证据均为原告单方制作，未经被告认可，本院对其证明力不予确认；对被告提供的证据3中的情况说明，该证据为吴秀东的证人证言，吴秀东未出庭作证且其证言中所涉及的内容无其他证据予以佐证，本院对其证明力不予确认；对被告提供的证据3中的证言及证人张某的证人证言，证人张某与被告存在利害关系，其书面证言中关于下浮的幅度与当庭的陈述不相符，证言所涉及的内容无其他证据予以佐证，本院对其证明力不予确认；《工程造价咨询报告书》是本院依据法定程序依法委托有资质的鉴定机构所出具，本院对其真实性均予以确认，对有争议的内容，本院结合案件事实予以综合认定。本院经审理认定事实如下：原告广东洋艺建设有限公司（承包方）与被告佛山亿能置业有限公司（发包方）签订《工程施工合同》（以下简称涉讼合同一），约定：工程名称为亿能国际主楼四楼清华大学五道口金融学院及培训室装修工程，工程地点位于佛山市南海区桂澜北路2号亿能国际广场；承包方式为乙方以包工包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包临时设施、包质量验收合格等方式进行承包；承包范围为清华大学五道口金融学院及培训室强弱电、给排水、木工，油漆、泥水工程等室内装修工程；补充承包范围具体以甲方提供的设计施工图、设计变更，增加工程签证、工程量签证单、预算报价书为准；自2015年10月10日开工，至2015年12月10日完工，总工期60天（具体开工日期以甲方发出开工通知进场之日起计算；竣工日期按甲方提供图纸变更及现场条件，以实际竣工日期为准）；工程总造价3423056.97元（此价包含了6%的税金）；承包单价详见附件甲乙双方确认的预算书，如甲方另增加施工工程或图纸设计变更，双方另行协商，由乙方报价甲方确认；若有深化设计造成选材的品牌、型号、规格的变化，双方另行协商选材的单价；合同签订后当天内，甲方向乙方支付合同定金500000元，甲方每按每月乙方所完成工程量产值金额的90%给予支付；该工程全部完工后，甲方支付至工程合同总造价90%给予乙方，工程竣工并办理结算后30天内甲方付至工程总造价的95%，余额5%作为合同质量保修金，质量保修期为壹年；在乙方正常履行合同时，甲方不按时支付工程进度款，乙方有权相应后延工期并追讨应得的工程进度款，同时每延期付款一天，甲方须按所拖延工程进度款的千分之二向乙方支付违约金，以此类推；若延期超过15天的，则乙方有权终止合同，甲方必须在接到乙方终止合同的书面通知后向乙方支付工程的全部工程款；乙方提交的增加、变更、联系函、邮件等甲方须在三天内审核完，如甲方未按协议签证确认，造成工期的顺延由甲方负责，乙方提交的增加、变更、联系函、邮件甲方三天内没回复的，当甲方认可；工程竣工后，乙方将场地移交给甲方后，甲方如不能按期支付工程余款，甲方每天须按所拖欠工程余款的千分之一向乙方支付违约金，以此类推。双方并约定其他权利义务。原、被告就清华大学五道口金融学院及培训室装修工程签订了《工程预算书》，预算总价3423056.97元，该预算书包含四楼金融学院弱电安装工程项目，金额为37756元。原告广东洋艺建设有限公司（承包方）与被告佛山亿能置业有限公司（发包方）签订《工程施工合同》（以下简称涉讼合同二），约定：工程名称为亿能国际跨客城（三、四层公共部分）装修，工程地点位于佛山市南海区桂澜北路2号亿能国际广场；承包方式为乙方以包工包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包临时设施、包质量验收合格等方式进行承包；承包范围为亿能国际广场三、四层公共通道的部分装修；补充承包范围具体以甲方提供的10月份前的设计施工图、设计变更，增加工程签证、工程量签证单、预算报价书为准；自2015年10月30日开工，至2016年1月30日完工，总工期90天（具体开工日期以甲方发出开工通知进场之日起计算；竣工日期按甲方提供图纸变更及现场条件，以实际竣工日期为准）；工程总造价3529001.78元（此价包含了6%的税金）；承包单价详见附件甲乙双方确认的预算书，如甲方另增加施工工程或图纸设计变更，双方另行协商，由乙方报价甲方确认；若有深化设计造成选材的品牌、型号、规格的变化，双方另行协商选材的单价；合同签订后当天内，甲方向乙方支付合同定金500000元，甲方每按每月乙方所完成工程量产值金额的90%给予支付；该工程全部完工后，甲方支付至工程合同总造价90%给予乙方，工程竣工并办理结算后30天内甲方付至工程总造价的95%，余额5%作为合同质量保修金，质量保修期为壹年；在乙方正常履行合同时，甲方不按时支付工程进度款，乙方有权相应后延工期并追讨应得的工程进度款，同时每延期付款一天，甲方须按所拖延工程进度款的千分之二向乙方支付违约金，以此类推；若延期超过15天的，则乙方有权终止合同，甲方必须在接到乙方终止合同的书面通知后向乙方支付工程的全部工程款；乙方提交的增加、变更、联系函、邮件等甲方须在三天内审核完，如甲方未按协议签证确认，造成工期的顺延由甲方负责，乙方提交的增加、变更、联系函、邮件甲方三天内没回复的，当甲方认可；工程竣工后，乙方将场地移交给甲方后，甲方如不能按期支付工程余款，甲方每天须按所拖欠工程余款的千分之一向乙方支付违约金，以此类推。双方并约定其他权利义务。原、被告就亿能国际广场三、四楼公共部分装修工程签订了《工程预算书》，预算总价3529001.78元。原告广东洋艺建设有限公司（承包方）与被告佛山亿能置业有限公司（发包方）签订《工程施工合同》（以下简称涉讼合同三），约定：工程名称为亿能国际五楼瑜伽馆、美容院装修工程，工程地点位于佛山市南海区桂澜北路2号亿能国际广场；承包方式为乙方以包工包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包临时设施、包质量验收合格等方式进行承包；承包范围为亿能国际五楼瑜伽馆、美容院的强电工程、给排水工程、木工、油漆、泥工工程等室内装修工程；补充承包范围具体以甲方提供的设计施工图、设计变更，增加工程签证、工程量签证单、预算报价书为准；自2015年9月15日开工，至2015年11月14日完工，总工期60天（具体开工日期以甲方发出开工通知进场之日起计算；竣工日期按甲方提供图纸变更及现场条件，以实际竣工日期为准）；工程总造价1556308.64元（此价包含了6%的税金）；承包单价详见附件甲乙双方确认的预算书，如甲方另增加施工工程或图纸设计变更，双方另行协商，由乙方报价甲方确认；若有深化设计造成选材的品牌、型号、规格的变化，双方另行协商选材的单价；合同签订后当天内，甲方向乙方支付合同定金500000元，甲方每按每月乙方所完成工程量产值金额的90%给予支付；该工程全部完工后，甲方支付至工程合同总造价90%给予乙方，工程竣工并办理结算后30天内甲方付至工程总造价的95%，余额5%作为合同质量保修金，质量保修期为壹年；在乙方正常履行合同时，甲方不按时支付工程进度款，乙方有权相应后延工期并追讨应得的工程进度款，同时每延期付款一天，甲方须按所拖延工程进度款的千分之二向乙方支付违约金，以此类推；若延期超过15天的，则乙方有权终止合同，甲方必须在接到乙方终止合同的书面通知后向乙方支付工程的全部工程款；乙方提交的增加、变更、联系函、邮件等甲方须在三天内审核完，如甲方未按协议签证确认，造成工期的顺延由甲方负责，乙方提交的增加、变更、联系函、邮件甲方三天内没回复的，当甲方认可；工程竣工后，乙方将场地移交给甲方后，甲方如不能按期支付工程余款，甲方每天须按所拖欠工程余款的千分之一向乙方支付违约金，以此类推。双方并约定其他权利义务。原、被告就亿能国际五楼瑜伽馆、美容院装修工程签订了《工程预算书》，预算总价1556308.64元，该预算表不包含五楼美容院弱电安装工程。原告广东洋艺建设有限公司（承包方）与被告佛山亿能置业有限公司（发包方）签订《工程施工合同》（以下简称涉讼合同四），约定：工程名称为亿能国际主楼二层天耀绿畅国际优品超市室内装修，工程地点位于佛山市南海区桂澜北路2号亿能国际广场；承包方式为乙方以包工包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包临时设施、包质量验收合格等方式进行承包；承包范围为亿能国际广场二层天耀绿畅国际优品超市的水电、泥水、木工、弱电等室内装修工程；补充承包范围具体以甲方提供的设计施工图、设计变更，增加工程签证、工程量签证单、预算报价书为准；自2015年9月15日开工，至2015年11月15日完工，总工期60天（具体开工日期以甲方发出开工通知进场之日起计算；竣工日期按甲方提供图纸变更及现场条件，以实际竣工日期为准）；工程总造价1268296.44元（此价包含了6%的税金）；承包单价详见附件甲乙双方确认的预算书，如甲方另增加施工工程或图纸设计变更，双方另行协商，由乙方报价甲方确认；若有深化设计造成选材的品牌、型号、规格的变化，双方另行协商选材的单价；合同签订后当天内，甲方向乙方支付合同定金500000元，甲方每按每月乙方所完成工程量产值金额的90%给予支付；该工程全部完工后，甲方支付至工程合同总造价90%给予乙方，工程竣工并办理结算后30天内甲方付至工程总造价的95%，余额5%作为合同质量保修金，质量保修期为壹年；在乙方正常履行合同时，甲方不按时支付工程进度款，乙方有权相应后延工期并追讨应得的工程进度款，同时每延期付款一天，甲方须按所拖延工程进度款的千分之二向乙方支付违约金，以此类推；若延期超过15天的，则乙方有权终止合同，甲方必须在接到乙方终止合同的书面通知后向乙方支付工程的全部工程款；乙方提交的增加、变更、联系函、邮件等甲方须在三天内审核完，如甲方未按协议签证确认，造成工期的顺延由甲方负责，乙方提交的增加、变更、联系函、邮件甲方三天内没回复的，当甲方认可；工程竣工后，乙方将场地移交给甲方后，甲方如不能按期支付工程余款，甲方每天须按所拖欠工程余款的千分之一向乙方支付违约金，以此类推。双方并约定其他权利义务。原、被告就亿能国际优品超市室内装修工程签订了《工程预算书》，预算总价1268296.44元，该预算表包含优品超市弱电安装，金额为42271元。原告广东洋艺建设有限公司（承包方）与被告佛山亿能置业有限公司（发包方）签订《工程施工合同》（以下简称涉讼合同五），约定：工程名称为亿能国际广场楼间雨棚与跨客城（1层与2层部分）装修，工程地点位于佛山市南海区桂澜北路2号亿能国际广场；承包方式为乙方以包工包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包临时设施、包质量验收合格等方式进行承包；承包范围为亿能国际广场两座塔楼之间的雨棚、两座塔楼1层与2层的部分装修；补充承包范围具体以甲方提供的设计施工图、设计变更，增加工程签证、工程量签证单、预算报价书为准；自2015年8月17日开工，至2015年10月30日完工，总工期73天（具体开工日期以甲方发出开工通知进场之日起计算；竣工日期按甲方提供图纸变更及现场条件，以实际竣工日期为准）；工程总造价7686790.25元（此价包含了6%的税金）；承包单价详见附件甲乙双方确认的预算书，如甲方另增加施工工程或图纸设计变更，双方另行协商，由乙方报价甲方确认；若有深化设计造成选材的品牌、型号、规格的变化，双方另行协商选材的单价；合同签订后当天内，甲方向乙方支付合同定金1000000元，甲方每按每月乙方所完成工程量产值金额的90%给予支付；该工程全部完工后，甲方支付至工程合同总造价90%给予乙方，工程竣工并办理结算后30天内甲方付至工程总造价的95%，余额5%作为合同质量保修金，质量保修期为壹年；在乙方正常履行合同时，甲方不按时支付工程进度款，乙方有权相应后延工期并追讨应得的工程进度款，同时每延期付款一天，甲方须按所拖延工程进度款的千分之二向乙方支付违约金，以此类推；若延期超过15天的，则乙方有权终止合同，甲方必须在接到乙方终止合同的书面通知后向乙方支付工程的全部工程款；乙方提交的增加、变更、联系函、邮件等甲方须在三天内审核完，如甲方未按协议签证确认，造成工期的顺延由甲方负责，乙方提交的增加、变更、联系函、邮件甲方三天内没回复的，当甲方认可；工程竣工后，乙方将场地移交给甲方后，甲方如不能按期支付工程余款，甲方每天须按所拖欠工程余款的千分之一向乙方支付违约金，以此类推。双方并约定其他权利义务。原、被告就亿能国际广场跨客城（商场）室内装修工程签订了《工程预算书》，预算总价7251688.91元。2016年5月16日，被告向原告发出《佛山亿能置业有限公司监理部工作联络函》，该函写明原告自2015年8月以来陆续所承建的《亿能国际广场楼宇间雨棚与跨客城（1层与2层部分）装修》、《亿能国际广场二层天耀绿畅国际优品超市室内装修》、《亿能国际跨客城（三、四层公共部分）装修》、《亿能国际五楼瑜伽馆、美容院装修工程》、《亿能国际主楼四楼清华大学五道口金融学院室内装修》、《亿能国际主楼四楼培训学校室内装修》工程，直至2016年1月初步完成《亿能国际广场楼宇间雨棚》及《亿能国际广场跨客城2层部分装修》、《亿能国际广场二层天耀绿畅国际优品超市室内装修》、《亿能国际五楼瑜伽馆装修工程》，以上工程完成后，被告不断催促原告提供已完成项目的竣工图纸以供被告验收，原告至今无法提供，也未作出任何通知让被告对工程进行验收，其余未完成项目也于2016年3月初全面停工，被告决定就原告所做所有工程按现状整体验收、审计结算。现被告要求原告必须在2016年5月23日12:00前提供所有上述工程的工程竣工图纸、竣工验收文件、各项目施工材料的出厂证明、合格证、质检报告交于被告监理部，并于2016年5月23日开始组织被告监理部、亿能大厦物管中心及相应项目的业主代表对所做工程进行现场验收，并在6月4日前完成验收，若原告未提供验收资料及未到现场验收并未按规定时间验收完成，被告则按原告违约处理，并按装修场地建筑面积收取场地滞纳金（滞纳金按亿能国际广场场地租赁费计算）。诉讼中，根据原告的申请，本院依法委托佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司对亿能国际广场装修工程[包括：1.亿能国际主楼4楼清华大学五道口金融学院及培训室装修工程，2.亿能国际主楼2层天耀绿畅优品超市室内装修，3.亿能国际5楼瑜伽馆、美容院装修工程，4.亿能国际跨客城（三、四层公共部分）装修，5.亿能国际广场楼间雨棚及跨客城（1层与2层部分）装修]的造价进行鉴定，后佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司出具《工程造价咨询报告书》，该报告书写明：1.亿能国际广场装修工程，无争议部分金额为8123687.73元（无争议部分包括原合同部分和签证部分，签证无争议部分的工程价格是按含税报价95%结算）；2.争议部分，原告意见金额为10297775.03元；被告意见金额为3887382.02元（原、被告争议部分金额具体明细如下表所示）。原告支付鉴定费100000元。            序号              工程名称              原告意见金额（元）              被告意见金额（元）              备注                  原合同部分              签证部分              原合同部分              签证部分                                 一              亿能国际广场楼间雨棚及跨客城（1层与2层部分）装修              4016173.95              1141560.75              2199258.26              947210.37                                 1              一层室内装修工程              1975236.53                             1028654.79                                              2              一层室内水电安装工程              72908.67                            —                                              3              二层室内装修工程              1461750.32                            928677.23                                              4              二层室内水电安装工程              64485                            —                                              5              钢结构雨棚工程              —                            —                                              A              工程直接费              3574380.52                            1957332.02                                              B              项目管理费3%              107231.42                            58719.96                                              C              规费1%              35743.81                            19573.32                                              D              措施费（含搬运费）2%              71487.61                            39146.64                                              F              税金（6%）              227330.6                            124486.32                                              二              亿能国际主楼二层天耀绿畅国际优品超市室内装修              286677.43              132197.04              117862.6              125587.19                                1              亿能国际主楼二层装修              261447.13                            103715.34                                              2              亿能国际主楼二层安装              9003.27                            7475.79                                              3              税金（6%）              16227.02                            6671.47                                              三              亿能国际五楼瑜伽馆、美容院装修工程              249063.51              96065.47              17113.65              79397.43                                 1              瑜伽馆装修工程              12613.33                            —                                              2              美容院装修              157183.08                            15231.08                                              3              水电安装              51869.22                                  —                            瑜伽馆：3438.17元，美容院：48431.05                  A              工程直接费              221665.63                            15231.08                                              B              项目管理费3%              6649.97                            456.93                                              C              规费1%              2216.66                            152.31                                              D              措施费（含搬运费）2%              4433.31                            304.62                                              F              税金（6%）              14097.93                            968.7                                              四              亿能国际主楼四楼清华大学五道口金融学院及培训室装修工程              441347.77              —              13764.1              —                                1              四层金融学院装修及安装工程              271459.3              —              13764.1              —                                2              四层培训室室内装修及安装工程              169888.47              —              —              —                                五              亿能国际跨客城（三、四层公共部分）装修              3087037.11              —              387138.42              —                                1              亿能国际跨客城（三、四层公共部分）装修-装修              2380047.72              —              297118.86              —                                2              亿能国际跨客城（三、四层公共部分）装修-安装              532251.44              —              68106.06              —                                3              税金（6%）              174737.95              —              21913.5              —                                六              甲方同意但签名的签证单              —              86180              —              —              被告认可，但不清楚由原告完成还是其他施工单位完成                  七              剩余材料浪费汇总              761472               —              现场无法查看      对于签证争议部分，原、被告的争议为：1.就亿能国际广场楼间雨棚与跨客城（1层与2层部分）装修—签证争议部分，（1）编号为20151028-001的《工作联系函》载明亿能国际一、二楼消防卷帘主线、应急照明、紧急疏散、安全出口指示灯安装工程需要增加费用161866.86元，原告在该《工作联系函》盖章，被告在该联系函建设单位意见处写明含税总造价优惠5%，按95%结算并加盖被告监理部印章；原告主张该部分增加工程按153773.51元（161866.86元×95%）结算，被告认为原告有部分工程未施工、工程量有减少，故被告认为就该部分增加工程结算价应为90427.95元；（2）编号为20151116-003的《工作签证单》载明亿能国际原首层天花因机电施工使原告施工的天花达不到原天花标高，原告作出Φ10mm镀锌圆钢做加固替代转换层，图纸的首层天花与原玻璃墙体不详，由原告自制图纸，四楼至五楼雨棚钢结构以下楼层的玻璃、不锈钢扶手按甲方要求由原告负责调和保护，三项需要增加费用57637.95元（19793.6元+29972.6元+7871.75元），含税工程造价61096.23元（57637.95元+57637.95元×6%），原告在该《工程签证单》上盖章，被告在甲方领导意见处写明量确定，价另商并加盖被告监理部印章；原告主张该部分增加工程量按61096.23元结算，被告认为原告施工无12mm白色生态板，故该部分工程量的含税造价应为29325.27元（按含税造价95%结算）；（3）编号为20151209-001的《工作签证单》（工程名称：亿能国际跨客城商场装修工程）载明亿能国际跨客城商铺增加灯盘，需要增加费用129200元（97920元+31280元），含税总造价136952元（129200元+129200元×6%），原告在该《工程签证单》上盖章，被告在建设单位意见处写明同意，以实际工程95%结算，价另商并加盖被告监理部印章；原告主张该部分增加工程按130104.4元（136952元×95%）结算，被告认为实际增加灯盘为279套，该部分工程造价为112381.2元（按含税价95%结算）；（4）原、被告均确认编号为20151209-001的《工作签证单》（工程名称：亿能国际跨客城商场装修工程）与20151209-002的《工作签证单》重复，原告确认《工程造价咨询报告书》中亿能国际广场楼间雨棚与跨客城（1层与2层部分）装修—签证争议部分第10项[即编号为20151209-001的《工程签证单》（项目名称为：亿能国际美容院设计变更增加工程）]不属于雨棚与跨客城（1层与2层部分）的工程量，该43875.09元属于美容院项目的增加工程；（5）除上述所列的4点签证争议外，原告主张就《工程造价咨询报告书》中亿能国际广场楼间雨棚与跨客城（1层与2层部分）装修—签证争议部分均按含税造价结算；被告则主张均按含税造价的95%结算。2.就亿能国际主楼二层天耀绿畅国际优品超市室内装修—签证争议部分，原告主张均按含税造价结算，被告则主张均按含税造价95%结算。3.就亿能国际五楼瑜伽馆、美容院装修工程—签证争议部分，（1）编号为20151020-004的《工作联系函》载明亿能国际五楼瑜伽馆中的增加工程按甲方要求由原告负责施工，需要增加直接工程费7512元，含税总造价7962.72元，原告在该联系函中盖章，被告在建设单位意见处写明含税总造价优惠5%，按95%结算并加盖被告监理部印章；原告主张该部分工程按7564.58元（7962.72元×95%），被告认为报价中消防门未实施，应扣减其报价3000元及税费6%，按含税报价95%结算，该部分工程的结算价应为4384.58元；（2）编号为20151216-001的《工程签证单》载明项目名称为亿能国际跨客城商场装修工程，事由（原因）载明亿能国际跨客城增加大堂吊灯，按甲方要求由原告施工，需要增加费用9000元，含税工程造价9540元；原告在该签证单上盖章，被告在该签证单的建设单位意见处写明确定量，价另商并加盖被告监理部印章。该《工程签证单》所载明金额在《工程造价咨询报告书》中的亿能国际广场楼间雨棚与跨客城（1层与2层部分）装修—签证部分及《工程造价咨询报告书》中亿能国际五楼瑜伽馆、美容院装修工程—签证争议部分均有涉及，在雨棚与跨客城（1层与2层部分）装修—签证部分，原告主张按9540元结算，被告的意见为按含税报价95%结算，金额为9063元（9540元×95%）；在亿能国际五楼瑜伽馆、美容院装修工程—签证争议部分，原告主张按9540元结算，被告认为该报价未实施。（3）编号为20151209-001的《工程签证单》（项目名称为：亿能国际美容院设计变更增加工程）载明亿能国际美容院按甲方要求的设计变更增加工程由原告负责施工，需要增加费用41391.6元，含税总造价43875.09元，原告在该签证单上盖章，被告在该签证单建设单位意见处写明量确认，价另商并加盖被告监理部印章。原告主张该部分工程按43875.09元结算，被告认为该工程未实施。《工程造价咨询报告书》将该部分签证工程列入了亿能国际广场楼间雨棚与跨客城（1层与2层部分）装修—签证争议部分，在亿能国际五楼瑜伽馆、美容院装修工程—签证争议部分未再列入该部分工程量。4.被告同意未签名的签证单86180元；该部分签证单包括了优品超市弱电安装工程42271元、四楼金融学院弱电安装工程37756元、五楼美容院弱电安装工程22523元。另查明，原告具有建筑装修装饰工程专业承包贰级资质。再查明，本院于2017年9月29日立案受理佛山亿能置业有限公司与广东洋艺建设有限公司建设工程施工合同纠纷一案[案号：（2017）粤0605民初15345号]，2019年7月19日，本院作出（2017）粤0605民初15345号民事判决书，判决：一、广东洋艺建设有限公司应于判决发生法律效力之日起十日内赔偿更换夹胶玻璃费用300000元予佛山亿能置业有限公司；二、广东洋艺建设有限公司应于判决发生法律效力之日起十日内开具发票金额为7000000元的工程款发票予佛山亿能置业有限公司。2017年10月10日，原告提起诉讼。诉讼中，原、被告均确认被告实际已向原告支付工程款10000000元。原告陈述其在2016年4月份左右退场，退场时雨棚与跨客城一二层部分、主楼二层天耀绿畅国际优品超市、五楼瑜伽馆及美容院均已完工，金融学院及培训室（完成75%）、跨客城三四层公共部分（完成50%）未完工，其承包的上述工程现被告已投入使用；被告陈述原告停工后，被告有委托施工队对原告承包工程的部分进行施工，还有部分是租户承租租赁物后另行请人施工的，原告停工退场时，雨棚与跨客城一二层部分、主楼二层天耀绿畅国际优品超市、五楼瑜伽馆及美容院仅完成80%，金融学院及培训室完成30%，跨客城公共部分完成10%。本院认为，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。原告具备相应的建筑工程施工资质，原、被告签订的五份涉讼合同是双方真实意思表示，其内容没有违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效。原告停工退场时，其所承包的部分工程虽尚未完工，但被告已将未完成工程另行装修且已投入使用，故被告应计算付相应工程款给原告，被告主张付款条件未成就的抗辩无事实和法律依据，本院依法不予采纳。关于工程款的数额，本院分析如下：1.经鉴定，工程量无争议部分金额为8123687.73元，本院对此予以确认并确定被告应向原告支付该部分工程款8123687.73元。2.对于争议部分（原合同部分），（1）被告于2016年5月16日发出的《工作联络函》中写明直至2016年1月初步完成《亿能国际广场楼宇间雨棚》及《亿能国际广场跨客城2层部分装修》、《亿能国际广场二层天耀绿畅国际优品超市室内装修》、《亿能国际广场五楼瑜伽馆装修》，以上工程完工后，被告不断催促原告提供已完成项目的竣工图纸以供被告验收。从该《工作联络函》可知，原告确已完成上述工程并达到了可以进行验收条件的，现被告并未提供证据证明原、被告有就上述工程签证减少或变更工程量且被告亦未提供其另行请人施工的依据，故本院就上述工程以原告的意见金额作为工程结算金额。经核算，Ⅰ就亿能国际广场楼宇间雨棚及跨客城2层部分装修，被告需向原告支付工程款1709383.56元[（1461750.32元+64485元）+（1461750.32元+64485元）×（项目管理费3%+规费1%+措施费含搬运费2%+税金6%）]；Ⅱ就天耀绿畅国际优品超市，被告需向原告支付工程款286677.43元；Ⅲ就五楼瑜伽馆，被告需向原告支付工程款17977.68元[（12613.33元+3438.17元）+（12613.33元+3438.17元）×（项目管理费3%+规费1%+措施费含搬运费2%+税金6%）]。以上合计2014038.67元（1709383.56元+286677.43元+17977.68元）。（2）原、被告均确认亿能国际主楼4楼金融学院及培训室装修工程、亿能国际跨客城（三、四层公共部分）装修未完工，现原告作为施工方，其在工程未完工的情况下未提供证据证明其退场时的施工进度及工程完成情况应自行承担不利后果，故本院对上述工程以被告的意见金额作为工程结算金额。经核算，Ⅰ就金融学院及培训室装修工程，被告应向原告支付工程款13764.1元；Ⅱ就亿能国际跨客城（三、四层公共部分）装修工程，被告应向原告支付工程款387138.42元。以上合计400902.52元（13764.1元+387138.42元）。（3）被告于2016年5月16日发出的《工作联络函》中并未认可亿能国际广场跨客城1层部分装修、亿能国际五楼美容院装修工程已完工，原告作为施工方既未提供证据证明其已完成上述工程的施工，又未提供证据证明其退场时的施工进度及工程完成情况，应自行承担不利后果，故本院对上述工程以被告的意见金额作为工程结算金额。经核算，Ⅰ就亿能国际广场跨客城1层部分装修，被告应向原告支付工程款1152093.36元[1028654.79元+1028654.79元×（项目管理费3%+规费1%+措施费含搬运费2%+税金6%）]，Ⅱ就亿能国际五楼美容院装修工程，被告应向原告支付工程款17058.81元[15231.08元+15231.08元×（项目管理费3%+规费1%+措施费含搬运费2%+税金6%）]。以上合计1169152.17元（1152093.36元+17058.81元）。综上，就争议部分（原合同部分），被告需向原告支付工程款3584093.36元（2014038.67元+400902.52元+1169152.17元）。3.对于争议部分（签证部分），（1）就亿能国际主楼二层天耀绿畅国际优品超市室内装修，原告主张按含税报价结算，被告主张按含税报价95%结算。现原、被告在签证单中就该部分签证工程结算价虽未协商一致，但因原、被告在施工过程中对于签证无争议部分的工程价格均是按含税报价95%结算，部分原、被告对工程量有争议的签证亦有载明按含税报价95%结算，故本院参照原、被告关于签证结算价格的交易惯例，酌定天耀绿畅国际优品超市室内装修—签证争议部分的结算价格按照含税报价95%结算，即就该部分工程按被告意见金额计价，被告应向原告支付工程款125587.19元。（2）就亿能国际广场楼间雨棚与跨客城（1层与2层部分），Ⅰ编号为20151028-001的《工作联系函》载明签证增加工程的含税造价为161866.86元、编号为20151116-003的《工作签证单》载明签证增加工程的含税造价为61096.23元、编号为20151209-001的《工作签证单》载明签证增加工程的含税造价为136952元，现被告未提供证据证明其后双方有就工程量再次签证减少或变更，故本院对被告主张该联系函和签证单所载明的工程量存在减少的主张不予采信，并确定20151028-001的《工作联系函》签证增加工程造价为161866.86元（含税）、编号为20151116-003的《工作签证单》签证增加工程造价为61096.23元（含税）、编号为20151209-001的《工作签证单》签证增加工程造价为136952元（含税）；Ⅱ原告确认《工程造价咨询报告书》中亿能国际广场楼间雨棚与跨客城（1层与2层部分）装修—签证争议部分第10项不属于雨棚与跨客城（1层与2层部分）的工程量，故亿能国际广场楼间雨棚与跨客城（1层与2层部分）装修—签证争议部分应当扣减该部分工程造价。对于签证工程的结算价，如前所述，本院参照双方的交易惯例，酌定结算价按含税造价95%计算。经核算，就亿能国际广场楼间雨棚与跨客城（1层与2层部分）装修—签证部分，被告应向原告支付工程款1056995.28元[（947210.37元-90427.95元—29325.27元-112381.2元）+153773.51元+（61096.23元×95%）+130104.4元]。（3）就亿能国际五楼瑜伽馆、美容院装修工程—签证争议部分，Ⅰ20151020-004的《工作联系函》载明签证增加工程的含税造价为7962.72元，现被告未提供证据证明其后双方有就工程量再次签证减少或变更，故本院对被告主张该联系函所载明的工程量存在减少的主张不予采信，并确定20151020-004的《工作联系函》签证增加工程造价为7962.72元（含税）；Ⅱ编号为20151216-001的《工程签证单》载明的项目名称为亿能国际跨客城商场装修工程，其并非亿能国际五楼瑜伽馆、美容院装修工程的签证工程量，且在《工程造价咨询报告书》中的亿能国际广场楼间雨棚与跨客城（1层与2层部分）装修—签证部分该部分签证工程量已经计算，故在亿能国际五楼瑜伽馆、美容院装修工程中不应当再计算该部分签证工程量；Ⅲ编号为20151209-001的《工程签证单》（项目名称为：亿能国际美容院涉及变更增加工程）载明签证增加工程造价为43875.09元（含税），被告未提供证据证明其后双方有就工程量再次签证减少、变更或取消该工程，故本院对被告认为该签证工程未实施的抗辩依法不予采纳。现因《工程造价咨询报告书》中的亿能国际五楼瑜伽馆、美容院装修工程—签证争议部分未列明该签证工程，亿能国际广场楼间雨棚与跨客城（1层与2层部分）装修—签证争议部分亦已剔除该部分工程，故在亿能国际五楼瑜伽馆、美容院装修工程—签证工程部分应增加该部分工程造价。对于签证工程的结算价，如前所述，本院参照双方的交易惯例，酌定结算价按含税造价95%计算。经核算，就亿能国际五楼瑜伽馆、美容院装修工程—签证部分，被告应向原告支付工程款124258.77元[（79397.43元-4384.58元）+7564.58元+（43875.09元×95%）]。综上，就争议部分（签证部分），被告需向原告支付工程款1306841.24元（125587.19元+1056995.28元+124258.77）。4.关于被告同意未签名的签证单，（1）关于优品超市弱电安装项目，因被告于2016年5月16日发出的《工作联络函》中写明《亿能国际广场二层天耀绿畅国际优品超市室内装修》工程已完成，且涉讼合同四的《工程预算书》亦有弱电项目的预算金额，现该部分工程已完成，被告亦未提供证据证明该部分是由案外人施工完成，故被告应向原告支付该部分工程款42271元；（2）关于四楼金融学院弱电安装工程，涉讼合同一的《工程预算书》中虽有该部分工程预算，但原、被告均确认原告就金融学院并未完工即退场，原告作为施工方未提供证据证明该部分由其施工完成，故本院对原告要求被告支付该部分工程款37756元的诉请依法不予支持；（3）关于五楼美容院弱电安装项目，涉讼合同三的《工程预算书》不包含该部分工程预算，被告向原告发出的《工作联络函》中未确认美容院装修项目在原告提供退场时已完成，且原、被告亦未签证确认该部分工程量，故本院对原告要求被告支付该部分工程款22523元的诉请依法不予支持。综上，就被告同意未签名的签证单，被告需向原告支付工程款42271元。5.关于剩余材料浪费，鉴定现场并不存在原告主张的剩余材料，且原告亦未提供证据证明其已采购该部分材料，故本院对原告要求被告支付剩余材料浪费款761472元的诉请依法不予支持。综上所述，就原告向被告所承包的装修工程，被告共需向原告支付工程款13056893.33元（8123687.73元+3584093.36元+1306841.24元+42271元），现被告已向原告支付100000000元，故被告尚需向原告支付工程款3056893.33元（13056893.33元-100000000元），原告诉请超出核定部分，本院依法不予支持。被告主张按合同价75%结算的抗辩无事实依据，本院依法不予采纳。五份涉讼合同虽均约定被告不按时支付工程进度款，每延期付款一天，须按所拖延工程进度款的千分之二向原告支付违约金，但原告并未提供其每月完成工程量产值金额及相应的进度款申请表，未有证据显示被告拖欠原告工程进度款的金额及期间，且原告所承包的工程并未全部完工，双方亦未对工程进行结算，故原告要求从2017年1月23日起按月利率2%的标准计算违约金无事实和法律依据，本院依法不予支持。因被告逾期支付工程款给原告，应向原告支付该工程款产生的法定孳息，即被告应以3056893.33元为本金从原告起诉之日（2017年10月10日）起至2019年8月19日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计付利息273464.58元予原告；两被告还应以3056893.33元为本金从2019年8月20日起至实际付清欠款之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付利息予原告。原告诉请超出核定部分，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条，《中华人民共和国建筑法》第二十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、第十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下：一、被告佛山亿能置业有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付工程款3056893.33元予原告广东洋艺建设有限公司；二、被告佛山亿能置业有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付利息273464.58元予原告广东洋艺建设有限公司；三、被告佛山亿能置业有限公司应以3056893.33元为本金从2019年8月20日起至实际付清欠款之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付利息予原告广东洋艺建设有限公司，本项随上列第一项清；四、驳回原告广东洋艺建设有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案适用简易程序结案，案件受理费减半收取计29246.12元，财产保全费5000元，合共34246.12元（原告已预交），由原告广东洋艺建设有限公司负担12525.12元，被告佛山亿能置业有限公司负担21721元。被告佛山亿能置业有限公司应于本判决发生法律效力之日起向本院交纳21721元，逾期交纳的，本院依法强制执行。对原告广东洋艺建设有限公司多预交的诉讼费用21721元，在本判决发生法律效力后经原告书面申请,本院退还予原告广东洋艺建设有限公司。鉴定费100000元（原告已预交），由原告广东洋艺建设有限公司负担46000元，被告佛山亿能置业有限公司负担54000元。被告佛山亿能置业有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内迳付54000元予原告广东洋艺建设有限公司，本院不另收退。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审判员  赵燕二〇二〇年五月二十二日法官助理车惠青书记员邓洁婷