广东省佛山市高明区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0608民初800号原告（反诉被告）：严海安，男，1986年8月28日出生，汉族，住广东省佛山市高明区×××××××××××，公民身份号码440××××××××××××。委托诉讼代理人：潘国琼，广东高泰律师事务所律师。委托诉讼代理人：夏梓豪，广东高泰律师事务所实习律师。被告（反诉原告）：佛山市盈合装饰设计工程有限公司，住所地佛山市南海区××××××××合生君景湾帝浩庭1栋109铺，统一社会信用代码914××××××××××××104。法定代表人：谢某1。原告（反诉被告）严海安诉被告（反诉原告）佛山市盈合装饰设计工程有限公司（以下简称盈合公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年2月20日立案受理后，依法适用简易程序于2020年3月19日公开开庭进行审理，原告（反诉被告）严海安及其委托诉讼代理人潘国琼、被告（反诉原告）盈合公司的法定代表人谢某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）严海安本诉提出诉讼请求：1.确认严海安与盈合公司于2018年3月28日签订的《盈合创展装饰施工合同书》已于2019年11月2日解除；2.盈合公司向严海安支付违约金84600元；3.本案诉讼费用由盈合公司承担。事实和理由：2018年3月28日，严海安与盈合公司签订《盈合创展装饰施工合同书》，约定严海安委托盈合公司对佛山市高明区×××××××××××××的房屋进行装修，装修工程造价预算为120300元。合同书第一条第4项约定了工期105天，管理处规定不允许装修的时间除外，工期从严海安收取盈合公司工程部开工通知书的第二日开始计算。第六条第1项约定，如果因为盈合公司原因而延误完工，按200元/日罚款支付给严海安，直至工费扣完为止。因严海安原因而延误工程完工，每延误一日，以200元/日作为误工费支付给盈合公司。涉案装修工程于2018年4月4日取得所在物业管理公司出具的《室内装修施工许可证》，盈合公司即开始装修。按照约定105天工期，盈合公司本应于2018年9月5日前完成全部装修，但盈合公司却迟迟未能完工。2019年8月7日，因盈合公司迟迟未能完工，严海安发出《催告函》，要求盈合公司在2019年8月12日完成装修工程。盈合公司于2019年8月8日收取函件后仅进行了部分装修。2019年10月15日，严海安再次发出催告函，盈合公司收取后未进行任何装修。2019年10月26日，严海安发出《合同解除函》，通知解除双方签署的《室内装饰装修合同》。盈合公司于2019年11月2日收取该函件。综上，盈合公司应自2018年9月6日起按200元/日的罚款支付至2019年11月2日，共计84600元。被告（反诉原告）盈合公司针对本诉辩称，双方的合同合法有效，并未解除。合同书第五条第7项约定，严海安应在合同规定的期限内支付工程款，如未按合同支付工程款，盈合公司有权采取措施。工程验收后，严海安未结清尾款时不得使用该房屋，且盈合公司不负责保修。合同签订后，盈合公司按合同约定如期推进工期。但严海安未按时履行付款义务，未按合同约定的付款时间支付工程款，经多次催要却置若罔闻。因装修利润不大，同时需要支付工人工资、供应商的材料费用，故严海安未能如约支付合同款的情况下，盈合公司迫不得已暂停了装修的进行。案涉工程拖延是由于严海安不遵守合同的付款约定，导致盈合公司无法继续开展工作，严海安为此承担全部责任。严海安诉请的违约金显失公平，工程拖延是严海安造成的，盈合公司不需要承担违约责任。案涉合同造价预算为120300元，因严海安不按合同约定付款，且不断变更工程对接人，施工过程配合不及时，导致工程停滞无法如期完工。严海安要求盈合公司支付高额违约金显失公平。严海安无视自己违约行为，起诉要求盈合公司支付违约金是滥用诉权。严海安的违约行为一目了然，盈合公司本着客户至上的原则一再忍让，希望顺利完成工程。但严海安滥用诉权起诉，违背合同的诚信原则，浪费司法资源。严海安没有按时支付工程款，违反合同约定。被告（反诉原告）盈合公司提出反诉请求：1.严海安向盈合公司支付违约金108660元（擅自解除合同24060元、工期延迟84600元）；2.严海安支付工程尾款4500元；3.严海安违约（不按时付款）导致的工期延迟产生的材料费3000元、窝工费3000元、管理费上涨损失24060元，共30060元；4.严海安负担所有诉讼费用。事实和理由：双方签订《施工合同书》，约定盈合公司以半包形式为严海安装修佛山市高明区××××××××××××的房屋，装修预算120300元。合同第九条约定，合同生效后，擅自解除合同方应支付合同总金额的20%作为违约金给对方，并承担对方履行合同产生的费用，故盈合公司要求严海安支付合同总价的20%即24060元的违约金。合同第六条第1项约定了迟延完工的违约责任，严海安在施工过程中不断变更工程对接人，配合材料时间经常不及时，工期延迟的责任在严海安，根据严海安诉状中违约金计算时间，严海安应向盈合公司支付违约金84600元。合同书第五条第5项约定，余下5%的工程款4500元，在盈合公司完工交付严海安验收合格后一星期内付清。根据佛山市住建局局属事业单位佛山市××××××××××政务专题计价依据管理价格信息，佛山市2018年和2019年材料的综合单价，结合盈合公司项目预算书及因严海安违约导致延迟工期产生的不必要的损失30060元。严海安针对反诉辩称，盈合公司存在严重迟延履行合同的行为，已构成违约，严海安解除合同的行为合法有效。且已取得盈合公司认可，不需要承担任何违约责任。根据合同第一条第4款的约定，物业管理批准后次日即2018年4月5日起算工期，扣除不允许装修的时间，工程应于2018年9月6日完工。直至2019年8月份，距离合同约定的完工时间已超过一年，盈合公司仍未完成装修。严海安于2019年8月7日发函要求盈合公司于2019年8月12日完成装修，但至2019年10月15日仍未完工。此后严海安再次发催告函，但盈合公司未进行任何施工。严海安无奈于2019年10月26日发出合同解除函。因盈合公司拒收，严海安于2019年10月31日通过微信方式向盈合公司的法定代表人谢某1发出合同解除函。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十六条的规定，严海安有权解除合同，案涉合同已于2019年10月31日解除。合同解除后，严海安委托他人完成装修已得到盈合公司同意，即盈合公司对解除合同是认可的。严海安不存在擅自解除合同的情形，盈合公司要求严海安承担违约责任无任何依据。盈合公司要求严海安支付工程尾款无合同依据。盈合公司未完工交房，所完成的工程无法验收合格，未满足合同约定的尾款支付条件。盈合公司要求严海安支付材料费、窝工费和管理费无合同和法律依据。材料费和管理费已包括在合同总价款中，严海安已支付完毕。即使存在窝工费和材料费上涨损失，也是盈合公司未及时安排采购和拖延施工导致，应由盈合公司自行承担不利后果。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：严海安举证的证据：1.装修明细清单、收据各1份。盈合公司对该组证据不予认可，但未能提供证据予以反驳，该装修清单和收据可以相互印证，结合盈合公司确认案涉房屋部分未完工的事实，本院对严海安举证的上述证据予以采信。本院经审理认定事实如下：2018年3月28日，严海安与盈合公司签订《施工合同书》，约定盈合公司为严海安装修位于佛山市高明区×××××××的案涉房屋。合同约定如下（摘录）：1.工期105天，管理处规定的不允许装修的时间除外。在物业管理批准后，严海安收取盈合公司开工通知书第二日起开始计算。2.工程造价预算120300元，工程结算以实际完成工程量现场实量进行。3.严海安在合同签订后支付工程预算的5%给盈合公司，在工程开工前支付第一期工程款即工程预算的25%，第一期工程项目为拆墙、砌墙、水电布置、地面墙面防水、地砖瓷片铺贴工程；第一期工程完工后严海安支付第二期工程款即工程预算的30%，第二期工程项目为天花、柜子、木工类工程；第二期工程完工后，严海安支付第三期工程款即工程预算的35%，同时盈合公司编制《盈合创展装饰工程结算表》，严海安据此表多退少补，交纳工程结算表总额的95%，第三期工程为木制品油漆、扇灰、石膏线安装、ICI、五金安装、洁具安装、灯具安装工程；余下工程款5%在盈合公司完工交房严海安验收合格后一星期内付清；严海安应在合同规定期限内支付工程款，严海安未按合同支付工程款，盈合公司有权采取措施，工程验收后，严海安未结清尾款不得使用房屋，且盈合公司不负责保修。4.如因盈合公司原因迟延完工，按200元/日罚款支付给严海安，直至工费扣完为止，因严海安原因延迟工程完工，每延迟一日，以200元/日作为误工费支付给盈合公司。5.施工过程中因工程质量问题、双方意见不一造成停工，均不按误工或延迟工期论处。6.施工中，如因严海安原因要求重新返工或变更施工内容而返工，严海安需承担施工费用，自动顺延工期，如因盈合公司的原因造成返工，由盈合公司承担各项费用，工期不变。7.合同生效后，擅自解除合同，解除方应按合同总金额的20%作为违约金赔付给对方，并承担对方履行合同产生的费用。8.合同附件的基础工程项目预算表和户外平台工程项目预算表中均列明预算中不包含家私电器、瓷砖、木地板、橱柜、灯具、洁具、大理石、全屋门、衣柜门、五金、地漏、窗帘、空调等，以及预算或图纸中标注的“业主自购”的材料或“业主自理”的项目。双方合同中还对质量要求、材料供应、工程验收、其他事项、合同的变更和终止等作出约定。2018年4月4日，樵顺家园物业服务中心对严海安的4座301房出具室内装修许可证。2017年10月6日，盈合公司出具收据确认收到严海安的装修定金5000元。2018年4月11日，盈合公司出具收据确认收到严海安的第一期工程款18000元。2018年4月13日，盈合公司出具收据确认收到严海安的第一期工程款18090元。2018年7月12日，盈合公司出具收据确认收到严海安的第二期工程款20000元。2018年7月23日，盈合公司出具收据确认收到严海安的第二期工程款20000元。盈合公司出具收据确认收到严海安的工程款15000元，并注明“李清代收，补开收据”。2019年2月27日，盈合公司出具收据确认收到严海安的工程款24227元，并注明“含4650元+1000+700增加项”。2019年8月29日，严海安通过微信向盈合公司法定代表人谢某1支付1500元。2019年8月7日，严海安向盈合公司发出《催告函》，认为盈合公司超出约定的装修工期一年多仍未完成装修构成严重拖延，要求盈合公司在2019年8月12日完成以下装修：1.安装厨房铝扣天花；2.安装两个卫生间的铝扣天花；3.完成户外花池的底部贴砖；4.调整主卫的地面坑距，并完成马桶安装；5.根据严海安提供的筒灯口径要求调整部分天花筒灯的开孔口径；6.清理干净装修垃圾。2019年10月15日，严海安向盈合公司发出《催告函（二）》，就樵顺家园4栋301房，列明未完成工程为：1.天花筒灯开孔后出现裂缝，需对裂缝进行修补；2.电线安装混乱，无法正常装灯，需对布线进行调整；3.部分筒灯还未布线，需布线；4.卫生间浴霸、厨房凉霸、厨房灯、卫生间排气扇等的开关插座未安装，总开关也未安装，需安装；5.需调整主卫的地面坑距，并完成马桶安装。要求盈合公司收到函件后五日内完成上述未完成的工程。2019年10月26日，严海安向盈合公司发出《合同解除函》，称因盈合公司不断拖延工期，严海安已发两次函件要求盈合公司尽快完成装修工程，但至今未完成，且2019年10月15日发函后盈合公司未进行任何装修工作。盈合公司构成严重违约，严海安要求解除双方所签订的《室内装饰装修合同》。该《合同解除函》于2019年11月2日退件给严海安。2020年1月6日，严海安与盈合公司的法定代表人谢某1的微信聊天中，严海安发送佛山市高明区雅丰装饰工程部出具的收据照片给谢某1。谢某1让严海安与李清沟通。严海安回复中称：“还有之前的尾款，6000元，扣除之前弄了一项卫生间吊顶。给你转了1500的款。那尾款就是剩下4500”。2020年1月3日，佛山市高明区雅丰装饰工程部出具收据确认收取××××房严海安家装修款3250元。严海安主张其中包括：扇灰修补850元、天花线路检测、主电箱线路整改350元、主卫马桶整改150元、全屋开关插座安装（含户外）200元、户外棚线路及灯安装800元、垃圾清运费500元、主卫铝扣天花降低400元。庭审中，严海安与盈合公司确认案涉工程工期起算时间为2018年4月5日。本院认为，本案是装饰装修合同纠纷。严海安与盈合公司签订的《施工合同书》，内容没有违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。关于严海安要求解除《施工合同书》的诉讼请求。严海安向盈合公司发出解除合同通知书的时间为2019年10月26日，根据2019年10月15日严海安发出的催告函（二），其列明的当时未完工内容为修补天花裂缝、调整布线、筒灯布线、安装电器的开关插座、调整马桶坑距等内容，因上述除了安装电器开关插座、筒灯布线属于未完工部分，其他均为对已完工部分进行修复或调整等收尾工程，盈合公司已经完成了案涉房屋装修的大部分的合同义务，严海安也已委托第三方对上述未完工部分工程进行了施工，案涉房屋已经完成了装修，严海安以盈合公司拒绝履行合同主要义务为由要求解除双方的施工合同书，依据不足。盈合公司亦不同意严海安要求解除合同的诉讼请求，故对严海安要求解除合同的诉讼请求，本院予以驳回。关于严海安要求盈合公司支付逾期完工违约金84600元的诉讼请求。虽然盈合公司未能在双方约定的工程期限内完成施工，但是根据双方的合同约定，施工的进行也需要严海安提供部分建材，且施工中存在双方的沟通问题，严海安提供的证据不足以证实2019年8月之前的施工迟延是由于盈合公司的原因导致的，而2019年8月7日之后，盈合公司已经履行了大部分的合同义务，双方对工程中是否存在质量问题及如何修复存在争议，严海安要求盈合公司支付逾期完工违约金84600元，依据不足，本院不予支持。关于盈合公司要求严海安支付违约金108660元的反诉请求。盈合公司未能提供证据证实2019年8月之前的施工迟延是由于严海安的原因所致，2019年8月7日之后双方对是否存在质量问题及如何修复存在争议，对盈合公司要求严海安支付逾期违约金84600元的反诉请求，本院不予支持。因对严海安要求解除合同的诉讼请求，本院未予以支持，盈合公司要求严海安支付解除合同违约金24060元的反诉请求，本院不予支持。关于盈合公司要求严海安支付工程尾款4500元的反诉请求。庭审中，严海安与盈合公司确认严海安欠付工程款4500元。根据严海安提供的清单，佛山市高明区雅丰装饰工程部施工中的全屋开关插座安装（含户外）200元、户外棚线路及灯安装800元、垃圾清运费500元应属盈合公司合同约定施工范围但未完成部分，对未完工部分工程款1500元应从应付工程款中予以扣减，严海安未能提供证据证实其他的修复和变更部分系因盈合公司原因导致，盈合公司亦不认可，对其他的修复、修改费用本案中不作为工程款予以扣减。则严海安应支付给盈合公司的工程款为3000元。盈合公司诉求超出部分，依据不足，本院不予支持。关于盈合公司要求严海安赔偿损失30060元的反诉请求。盈合公司未能提供证据证实2019年8月7日之前的施工迟延是由于严海安的过错导致，且提供的证据不足以证实盈合公司存在30060元的损失，对盈合公司要求严海安赔偿损失30060元的反诉请求，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条、第九十四条、第一百零七条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、驳回原告（反诉被告）严海安的全部诉讼请求；二、原告（反诉被告）严海安于本判决发生法律效力之日起十日内向被告（反诉原告）佛山市盈合装饰设计工程有限公司支付工程款3000元；三、驳回被告（反诉原告）佛山市盈合装饰设计工程有限公司的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行确定的给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉受理费4374元，减半收取2187元（严海安已预交），由原告（反诉被告）严海安负担。反诉受理费1582元（佛山市盈合装饰设计工程有限公司已预交），由被告（反诉原告）佛山市盈合装饰设计工程有限公司负担1549元，由原告（反诉被告）严海安负担25元。原告（反诉被告）严海安负担的反诉费于支付第二判项确定的款项时一并支付给被告（反诉原告）佛山市盈合装饰设计工程有限公司，本院不作另行收退。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审 判 员 娄鸿瑾二〇二〇年五月二十八日法官助理 赵宇晴书 记 员 林玲欣