福建省莆田市荔城区人民法院 民 事 判 决 书 (2020)闽0304民初190号 原告：福建鼎特电梯有限公司，住所地福建省福州市台江区宁化街道祥坂街**（原上浦路南侧）富力中心A座3层03商务办公。统一社会信用代码91350103660396960F。 法定代表人骆建华，总经理。 委托诉讼代理人：何龙，福建通享律师事务所执业律师。委托权限特别代理。 委托诉讼代理人：邹秀娟，福建通享律师事务所实习律师。委托权限特别代理。 被告：新日发展（莆田）有限公司，，住所地福建省莆田市荔城区西天尾镇后卓村少林北街**统一社会信用代码91350300784520994R。 法定代表人许高寿，董事长。 委托诉讼代理人：陈斌，福建绩学律师事务所执业律师。委托权限一般代理。 原告福建鼎特电梯有限公司（以下简称“鼎特电梯公司”）与被告新日发展（莆田）有限公司（以下简称“新日发展公司”）因买卖合同纠纷一案，本院于2020年1月2日立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理，原告鼎特电梯公司的委托诉讼代理人何龙、邹秀娟，被告新日发展公司的委托诉讼代理人陈斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 鼎特电梯公司向本院提出诉讼请求：1.新日发展公司支付电梯工程款589446元及违约金29472元（未支付工程款589446元的5%）及资金占用利息（以589446元为基数，自2015年12月30日至实际付款日，按照年利率6%计算，暂计至2019年12月30日为141467元）；2.新日发展公司承担本案律师费17200元。事实与理由：双方签订《设备运输安装合同》一份，约定鼎特电梯公司销售20台电梯给新日发展公司，工程总价款为1964820元，并负责电梯安装，电梯安装地点在福建省莆田市荔城区新日财富广场。合同签订后，鼎特电梯公司严格按照合同及国家标准施工，并通过政府有关部门的验收，向新日发展公司交付电梯和移交相关文件，及开具了增值税专用发票。然而，新日发展公司仅支付工程款1375374元，尚欠鼎特电梯公司工程款589446元未支付。按照《电梯销售合同》11.0条违约责任的约定，由于新日发展公司拒绝支付电梯款，存在明显的违约，应当以销售合同总金额1375374元为基数，按未支付工程的5%支付违约金，并且支付本案律师费。 新日发展公司辩称，1、根据合同约定鼎特电梯公司行为已经构成违约：合同约定安装工期只有90天，应当在2014年3月前完成安装任务，但是鼎特电梯公司用了将近三年的时间才安装完成，已构成违约，应当向新日发展公司支付5%的违约金，还应赔偿经济损失。2、本案付款条件尚未成就：鼎特电梯公司在2017年4月13日才向新日发展公司移交电梯，严重超过合同约定的施工期限，且根据合同第四条的约定，应当所有的电梯都要取得合格证并且交付新日发展公司才满足付款条件，而本案中截至今日鼎特电梯公司才通过调取的方式向法庭提供检验报告，也尚未取得电梯登记证，鼎特电梯公司应当完整提供涉案合同20部电梯的登记证才能付款。应当驳回鼎特电梯公司的诉讼请求。 经审理查明：2013年4月15日左右，鼎特电梯公司（乙方）与新日发展公司（甲方）就“新日·财富广场项目签订《设备运输安装合同》一份，该合同主要约定：1、合同工期90天。2、合同总价款1964820元。3、付款条件，乙方安装完毕30天取得合格证，但甲方必需满足取证的条件；甲方应当在合同签订后三天内支付给乙方相当于合同总价30%的定金（第一次付款）589446元；甲方应当在双方确定的安装开始日前10天支付给乙方相当于合同总价款的40%安装款（第二次付款）；甲方应当在当地质量技术监督部门验收合格之日后10天内，支付给乙方相当于合同总价款30%的安装款（第三次付款），但是第三次付款最迟不得晚于安装开始后的6个月（该6个月不包括完全由于乙方原因而造成的延误时间），乙方在收到甲方第三次付款后正式向甲方交付设备。4、违约和赔偿：除不可抗力原因外，如果甲方未能按本合同规定支付款项，或乙方未能按合同规定完成设备安装，应向对方支付违约金，违约金最高不得超过延误部分合同金额的5%。5、争议的解决：所有因本合同产生或与本合同有关的争议应由双方通过友好协商解决，如果无法协商解决，该争议应通过诉讼解决，诉讼费用（包括但不限于律师费用）由败诉方承担，本条款在合同终止后仍然有效。6、甲方应完成的工作：甲方应根据通力电梯有限公司提供的并经双方确认的规格配置所要求的设备布置图执行，并应符合国家和地方的行业法规和条例，具体要求为：土建结构、安装设工支付、其他工程（电梯）。7、乙方应完成的工作：工程准备、安装施工、工程竣工，工程竣工后向甲方移交通过国家和地方检测部门以及乙方内检的优质设备和相关的证书随机文件和设备安全准运证。 合同签订后，新日发展公司依约于2013年4月27日前向鼎特电梯公司支付总价款30%定金即589446元，于2013年12月3日前支付总价款40%安装款即785928元。但是，鼎特电梯公司陆续于2014年10月16日安装验收合格6部，于2015年12月31日安装验收合格13部，于2017年1月20日安装验收合格1部。2017年4月13日，鼎特电梯公司与新日发展公司及项目物业管理单位三方订立会议纪要，约定涉案楼盘电梯于2017年4月底完成安装整改到位，物业方接收管理并确保电梯正常运行。现涉案20部电梯已全部投入使用。因新日发展公司未支付合同价款余款589446元，致诉讼。 鼎特电梯公司为实现涉案合同价款余款，于2019年12月13日与福建通亨律师事务所签订《委托代理合同》一份，委托何龙律师参加诉讼本案，并支付律师费17200元。 认定上述事实，有经双方庭审举证、质证的设备运输安装合同、电梯监督检验报告、电梯使用标志、会议纪要、委托代理合同、增值税专用发票、电子回单复印件各一份在案为据，结合庭审双方陈述，本院予以确认。 本院认为，涉案《设备运输安装合同》是各方当事人的真实意思表示，合法有效，本院予以确认。新日发展公司依约支付70%的合同价款，已履行合同约定的付款义务，鼎特电梯公司应按合同约定的工期90天履行安装电梯并验收合格的义务，但鼎特电梯公司陆续自2014年10月至2017年1月才完成施工义务，至2017年4月才完成整改，鼎特电梯公司在施工工期上已构成违约，根据“违约金最高不得超过延误部分合同金额的5%”的约定，鼎特电梯公司应承担违约金589446元×5%=29472元。现涉案20部电梯已全部投入使用，鼎特电梯公司诉求支付合同价款余款589446元，于法有据，但应抵扣应承担的违约金29472元，即新日发展公司应当支付合同价款589446-29472=559974元。因鼎特电梯公司违约，其诉求违约金、资金占用费、支付律师费，均缺乏事实依据，本院不予支持。鼎特电梯公司合理的请求部分予以支持，不合理的请求部分予以驳回。新日发展公司抗辩有理的部分予以采纳，无理部分不予采纳。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下： 一、新日发展（莆田）有限公司应在本判决生效之日起十日内向福建鼎特电梯有限公司支付电梯工程款559974元； 二、驳回福建鼎特电梯有限公司的其他诉讼请求。 如果新日发展（莆田）有限公司未按本判决指定的期间履行给付义务的，其应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费11576元，由福建鼎特电梯有限公司负担2176元，由新日发展（莆田）有限公司负担9400元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省莆田市中级人民法院。 审 判 长  连森妹 人民陪审员  林德豪 人民陪审员  郑黎霞 二〇二〇年五月十三日 书 记 员  蔡晓芬 附相关法条： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。