宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院   民事判决书   （2020）宁0105民初826号   原告：许某，现住宁夏回族自治区银川市。   委托诉讼代理人：赵某，北京市中银（银川）律师事务所律师。   被告：程某，现住宁夏回族自治区银川市。   原告许某与被告程某承揽合同纠纷一案，本院于2020年4月2日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告许某委托诉讼代理人赵某，被告程某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   原告许某向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告装修未付余款36000元；2、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2019年2月26日，原、被告协商，原告给被告装修富雅名居14-1-202室房屋一套，工程总价款75000元，被告要求贷款装修，原告没有贷款方案，只答应被告可以垫付几千元，后达成口头装修协议，装修进行中，被告拖延工程款一个月后才支付20000元，原告将地砖、木门、柜子等项目施工结束后要求被告给付工程款，被告以资金紧张为由拖延至2019年6月22日才支付20000元，后被告要求原告工程全部结束后才支付剩余工程款，并一直拖延时间，原告要求被告再支付20000元才能进行施工，被告一直拖延到2019年8月15日把房门钥匙更换，不准原告进入房屋施工，也没有和原告商议，故原告诉至法院，请求判如所请。   被告程某辩称，对装修总价款75000元没有异议，现已支付5万元，其中2019年3月中旬在小区门口给原告支付了10000元现金，当时没有跟原告做手续，之后2019年4月28日用微信支付20000元，2019年6月22日用微信支付20000元。原告承诺在5月份交工，但是到了9月份也没有完工，原告在给我装修过程中光要钱不干活，最后活没有干完，电视墙没有装，卫生间约定的是除了浴霸以外被告全部负责装修完，厨房的柜子也没有装完，只装了一个外框，卧室的柜子和鞋柜都没有做，电脑桌也没有按要求做，原告施工的质量不合格导致返修、返工，最后我实在等不及了才更换的钥匙，剩下的工程又重新找人干的，为了完善后续工程我又支出了2万多元，减掉上述费用，现在就不欠原告的钱。   根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：   原告系从事家装的个体从业人员。原、被告经人介绍于2019年2月份，达成口头承揽协议，约定由原告对被告位于××区房屋进行装修，双方约定包工包料装修金额为75000元，在装修过程中被告支付原告装修款共计50000元，后双方就装修款支付，装修进度不断发生争议，2019年8月16日被告未通知原告将房屋钥匙更换，导致原告无法继续施工，被告更换钥匙后重新找工人对未完工部分进行了施工。因此被告未支付原告剩余装修款，原告遂诉至本院，请求判如所请。   另查明，庭审中原告自认除卫生间外均已施工完毕，卫生间的装修款为2450元。   本院认为，原告为被告房屋进行装修，双方之间形成承揽合同关系。原告完成工作后，被告应当依约支付报酬。本案焦点一：被告已支付原告装修款的金额认定。被告称曾给原告支付过三笔装修款共计5万元，其中现金支付过10000元，2019年4月28日微信支付20000元，2019年6月22日微信支付20000元，原告对现金支付10000元不予认可。本院认为，根据2019年6月22日前原被告的微信聊天记录，原告称“你该准备点钱了，都干到这个程度了，才给拿三万块钱”、“我也没有说不给你干，我也是先干活再给你要钱，没有说先要钱再干活对吧？第一次拿一万，我把瓦工进行完了，第二次拿两万我把墙面都进行完了，完全是干的活超过了你拿的钱”、“你也没有给我拿钱啊，一共给了三万块钱”可以证实原告在2019年6月22日前收取了原告装修款3万元，加上之后收取的2万元，共计收取了原告装修款为5万元。本案焦点二：关于电视墙是否包括在装修范围，是否应该核减该笔费用。被告辩称，原告在装修过程中没有对电视墙具体施工，应将该部分费用予以核减。本院认为，通过双方微信聊天记录，原告称“你要是七万的话，电视墙就不能用石材了，那个板材也不能用最好的牌子，而且七万我还一点利润都没有”，之后原告曾询问被告“电视墙咋说了？”，被告回复“3600不加板，就那么停下了”，可以证实电视墙应该包含在75000元的装修范围内，后双方协商电视墙被告自行负责，原告理应核减电视墙的费用。通过双方聊天记录，70000元电视墙不能用石材，后双方确定的价格为75000元，电视墙理应用石材的，被告对原告装修电视墙3600不加板有异议，后双方协商由被告自行安装电视墙，被告提供的票据花费5000元，鉴于双方在协商过程中始终没有明确电视墙的具体金额，本院酌情认定电视墙按4300元核减。本案焦点三：卫生间未完工部分如何核减费用。庭审中原告自认卫生间未完成装修。被告辩称，原告装修时承诺卫生间整体报价2万多元，原告在装修过程中卫生间未按约定装修完，应按其实际支出核减或者按原告的报价核减。本院认为，原告在与被告微信沟通装修过程中已告知被告马桶450元，浴室柜660元，花洒280元，洗菜盆也就一两百，而被告并没有提出异议，故该笔费用应按原告报价核减。关于卫生间推拉门双方未就具体型号、品牌、价格进行约定，后双方因装修周期、付款等原因发生纠纷，原告采购推拉门单价每平米150元，共计5平米，价格为750元，被告更换了钥匙导致原告无法安装，后被告自行购买香槟金80平面推拉门，单价每平米1110元（双钢化、磨砂玻璃），庭审中被告未提供证据证实该推拉门的总费用，按原告自认5平米计算，被告支出费用5550元，实际多支出4800元，造成该部分费用增加的主要原因为被告在未与原告协商的情况下更换钥匙所导致，故其应承担60%的责任，原告应承担40%的责任，即原告承担1920元，故卫生间核减金额应为原告自认金额2450元扣除推拉门750元，加上其应承担的1920元，为3620元。另外被告辩称厨房的柜子、卧室的柜子、鞋柜等没有做完，未完工部分装修费应予以核减的意见，本院认为，被告在未与原告协商的情况下将房门钥匙更换，庭审中其也未提交证据证实上述工程属于原告装修范围且被告未完工，故对该辩解意见，不予采纳。被告辩称原告装修存在质量问题其找人维修的费用应予以扣除，本院认为，双方在聊天时原告承诺对质量问题负责保修，而被告在更换钥匙后单方进行维修，由此产生的费用应由其自行承担，故对其辩解意见，本院不予采纳。原告述称在装修过程中因被告增加了一款石材故装修金额总价为76000元，庭审中原告亦未提交证据，被告对此不予认可，本院不予采纳。综上，被告应支付原告的装修款为17080元（75000元-50000元-4300元-3620元）。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第二百五十一条、第二百六十三条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下：   一、被告程某于本判决生效之日起十五日内支付原告许某装修款17080元；   二、驳回原告许某的其他诉讼请求。   如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费700元，减半收取350元，由被告程某负担166元，原告许某负担184元。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。   审判员 唐玉龙     二〇二〇年五月二十九日   书记员 王霜娟   附：本案适用的相关法律条文：   《中华人民共和国合同法》   第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。   当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。   第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。   第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。   第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。   承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。   第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。   《中华人民共和国民事诉讼法》   第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。   第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。   前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。   第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。   《最高人民法院关于适用的解释》   第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。   在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。