四川省泸州市江阳区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0502民初3976号 原告：泸州天地井然房地产开发有限公司，住所地泸州市江阳区江阳西路******，统一社会信用代码91510502560743400J。 法定代表人：柯猛，董事长。 委托诉讼代理人：赵剑徽，四川国梁律师事务所律师。 委托诉讼代理人：朱松林，四川国梁律师事务所律师。 被告：四川省泸州龙马建筑工程有限公司，住所地四川省泸州市龙马潭区回龙湾**蓝天商城****，统一社会信用代码915105042047387875。 法定代表人：毛羽丰。 委托诉讼代理人：陈臻，四川康乾律师事务所律师。 委托诉讼代理人：杨晋，四川康乾律师事务所律师。 原告泸州天地井然房地产开发有限公司（以下简称“天地井然公司”）诉被告四川省泸州龙马建筑工程有限公司（以下简称“龙马建司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告天地井然公司的法定代表人柯猛、委托诉讼代理人赵剑徽，被告龙马建司的委托诉讼代理人陈臻、杨晋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告天地井然公司向本院提出诉讼请求：1、依法判决被告承担给原告造成的经济损失453121.8元，即“天地名都”小区孙华、易世莲等10位住户主张的延迟办证违约金应由被告承担（详见附件：10位住户违约金清单）；2、本案诉讼费、保全费由被告承担。事实与理由：原被告双方于2011年9月26日签订《建设工程施工合同》，原告将开发的“天地名都”住宅小区9#楼、11#楼发包给被告承建施工。工程于2014年4月25日竣工验收后，被告未按合同约定向原告提供完整的竣工图和相应档案资料四套，经原告多次催促被告移交上述资料，被告故意拒不移交，造成原告在工程竣工后3年之久不能为商品房购买人办理不动产权证。原告经诉讼和申请执行，泸州市中级人民法院根据生效的判决督促被告移交了部分资料，原告于2018年完成了相关商品房的产权转移登记。由于被告恶意迟延交付竣工图和相关档案资料的违约行为导致原告针对10户购房户逾期办证违约产生违约金453121.8元，该违约金损失应当由被告承担。原告为维护自己的合法权益，诉至法院请求判如所请。 被告龙马建司辩称：1、在原、被告双方因工程款结算及竣工图和相应档案资料四套交付的诉讼中，原告已经就针对购房户迟延办证违约金向被告提出了反诉请求，一审法院作出了明确答复，现原告再次提起诉讼，属于一事不再理；2、原、被告诉讼期间属于合同履行中止期间，应属不可逆因素，属于合同的免责范围；3、办理房屋不动产登记需要11项手续，属于被告的义务只是其中一项，而其他10项原告应当履行的义务至今尚有多项未履行，不能证明原告对购房业主的办证违约系被告造成；4、迟延办证属于原告与购房业主之间的合同约定，对被告没有约束力；5、原告并未实际履行对购房业主迟延办证违约金的支付，实际损失并未发生；6、原告没有证据证明无法办证是由于被告没有交付资料引起的。综上，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。 经审理查明：原告天地井然公司开发位于泸州市江阳区项目，将其中9＃、11＃楼发包给被告龙马建司承建，双方于2011年9月26日签订了9＃、11＃楼《建设工程施工合同》。合同约定“发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任”；合同专用条款第九条“32.1承包人提供竣工图的约定：竣工验收后7日内提供完整的竣工图和相应档案资料肆套”；通用条款第33条竣工结算“33.1款约定：工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算”；通用条款第33.3“发包人（原告）收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任”……。双方还对工程款支付时间及违约责任等其他事项进行了约定。 合同签订后，9#、11#楼于2012年7月3日取得《建设工程施工许可证》，2014年4月25日进行了综合竣工验收，其间，天地井然公司陆续向龙马建司支付工程款700万元。龙马建司向天地井然公司交付竣工结算资料，因资料不齐，原告向被告出具《关于补齐竣工结算资料的催交函》，要求被告在7日内补齐资料。之后，由于原、被告双方因工程造价、工程款支付以及竣工档案资料交付等问题诉至泸州市中级人民法院，2017年8月26日经两省法院判决：天地井然公司在判决生效后十日内给付龙马建司尚欠工程款本金2315741元及以该款为本金从2014年3月20日起至付清之日止按中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率计算的利息损失……；龙马建司在判决生效十日内向天地井然公司交付完整的竣工图和档案资料肆套……。 上述判决生效后，原、被告双方均未履行判决书确定的义务。履行期限届满后，双方根据生效判决书确定的内容向泸州市中级人民法院申请强制执行。 “天地名都”购房业主因不能如期办理产权证及获得违约金，向相关政府部门信访、上访。2018年1月，为加快解决“天地名都”建设项目房屋权属登记遗留问题，切实维护群众切身利益，市政府、市群工局主持召开处置“天地名都”项目遗留问题推进会，对项目存在的开发公司未提交竣工验收资料导致无法组织竣工验收，擅自收取并占用维修基金、办证契税以及欠税款和土地出让金滞纳金等问题进行了梳理并督促相关部门加紧办理。为尽快解决“天地名都”购房业主的办证问题，经泸州市中级人民法院执行，龙马建司于2018年3月26日将9#、11#楼完整的竣工图和档案资料四套交付天地井然公司。关于龙马建司申请天地井然公司支付工程款执行案，截止目前，天地井然公司应支付龙马建司工程款本息拟定以门市、车位等作抵偿，泸州市中级人民法院正在执行中。 案外人“天地名都”9#、11#楼购房户孙华等十户业主于2018年先后诉至法院，以天地井然公司未按照《商品房买卖合同》约定迟延办理权属证书，要求支付迟延办证违约金。经法院判决，天地井然公司应当支付上述十户业主迟延办证违约金共计453121.8元。2020年4月2日，原告按照生效判决确定的义务向购房户孙华支付逾期办证违约金50087元，该案执行完毕。其余九件案目前正在执行中，天地井然公司尚未实际履行。由于天地井然公司认为给业主造成迟延办证系龙马建司未如约向原告交付竣工图和档案资料，导致原告不能按期为购房户办理权属证书的违约行为所致，遂提起诉讼。 上述事实有原、被告双方陈述及向本院提交的《建筑工程施工合同》、泸州市中级人民法院和四川省高级人民法院《民事判决书》、《执行申请书》、《收条》、“天地名都”业主起诉办证违约的本院十份《民事判决书》、《建筑工程竣工验收备案书》、泸州市中级人民法院《执行笔录》、泸州市不动产中心《关于提交房屋初始登记所需资料的通知》、《办理不动产登记的流程》等证据佐证，足以认定。 本院认为：《中华人民共和国合同法》第四十四条规定“依法成立的合同，自成立时生效”。原、被告双方在自愿基础上签订的《建筑工程施工合同》未违反法律法规的强制性规定，应属有效合同，双方应当遵循诚实守信的原则自觉履行合同确定的义务。在合同履行过程中，双方因竣工图、档案资料交付以及工程款支付等分歧诉至法院，经泸州市中级人民法院和四川省高级人民法院判决，判决书已经生效并已经就竣工图、档案资料的交付履行完毕，其事实清楚，证据确凿充分。因天地井然公司认为，导致原告不能按期为购房户办理权属证书的违约行为系龙马建司未如约向原告交付竣工图和档案资料所致，要求龙马建司赔偿天地井然公司应支付十户业主迟延办证的违约金，引起讼争。双方因原告的该项主张是否属一事不再理；原告针对业主的迟延办证行为是否系被告未按约交付竣工图、档案资料所致；原告所主张的损失是否实际发生等问题发生争议。 （一）、关于“一事不再理”的问题。在原、被告双方因工程造价、工程款支付以及竣工档案资料交付等问题诉至泸州市中级人民法院的诉讼中，原告确以被告迟延交付档案资料违约向本案被告龙马建司提起反诉，但未主张赔偿逾期办证违约的损失，故本案原告的诉请，不属一事不再理，对被告龙马建司关于“一事不再理”的抗辩主张本院不予支持。 （二）、关于原告针对业主的迟延办证行为是否系被告未按约交付竣工图、档案资料所致？本院认为：首先，虽然在原、被告双方签订的《建筑工程施工合同》中并无原告天地井然公司付清所欠工程款及利息后再由被告龙马建司交付完整的竣工图和档案资料之约定，被告龙马建司不享有先履行的抗辩权。但在通常的《建设工程施工合同》实际履行中，支付工程款是发包人（原告）的主要合同义务，施工方（被告）在有理由相信发包方（原告）存在迟延支付工程款的情形下，持有竣工图和档案资料拒绝交付，以对抗发包方（原告）未支付所欠工程款的行为，尚属情理之中，且根据两审法院的判决结果，原告向被告支付工程款和被告向原告交付完整的竣工图和档案资料属于同时履行的情形，被告龙马建司具有要求原告天地井然公司同时履行的抗辩权，在双方均未履行的前提下，原告天地井然公司针对购房户逾期办证违约不应归责于被告龙马建司一方；其次，办理建设工程竣工验收备案和商品房所有权转移登记需要多项手续和资料。《不动产登记暂行条例实施细则》第三十五条规定“申请国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记的，应当提交以下材料：（一）不动产权属证书或者土地权属来源材料；（二）建设工程符合规划的材料；（三）房屋已经竣工的材料；（四）房地产调查或者测绘报告；（五）相关税费缴纳凭证；（六）其他必要材料。”第三十八条规定“申请国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记的，应当根据不同情况，提交以下材料：（一）不动产权属证书；（二）买卖、互换、赠与合同；（三）继承或者受遗赠的材料；（四）分割、合并协议；（五）人民法院或者仲裁委员会生效的法律文书；（六）有批准权的人民政府或者主管部门的批准文件；（七）相关税费缴纳凭证；（八）其他必要材料。不动产买卖合同依法应当备案的，申请人登记时须提交经备案的买卖合同。”《不动产登记操作规范》（试行）载明“9.1.3申请材料申请国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记，提交的材料包括：1……4建设工程符合规划的材料；5房屋已经竣工的材料；6房地产调查或者测绘报告……相关税费缴纳凭证；……9.3转移登记……9.3.3申请材料……材料包括：……7依法需要补交土地出让价款、缴纳税费的，应当提交土地出让价款缴纳凭证、税费缴纳凭证；……”由此可知，申请办理国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记和转移登记时，除须提交竣工资料外，还需提交完税凭证、缴清土地出让款等。任何一项不具备，均可导致不能办理国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记和转移登记的后果。而原告提交的证据材料《关于解决“天地名都”项目房屋权属登记信访问题的工作方案》中载明“……三、存在问题（一）省高院已对施工单位起诉建设单位（开发公司）支付工程款案件终审裁决：一是建设单位向施工方支付工程款；二是施工单位提交竣工验收备案需要提交的相关资料。市中院正在执行中……（三）开发公司擅自收取并占用维修基金、办证的契税款。（四）欠税款和土地出让金滞纳金……”该工作方案的落款时间为2018年1月26日。通过原告提交的证据材料《关于解决“天地名都”项目房屋权属登记信访问题的工作方案》可知，被告应当向原告交付的竣工图和施工资料仅属其中一部分，原告也未能完备除被告应当交付的竣工图和档案资料以外的其他全部手续、资料。故本院对原告关于被告不移交图纸资料的行为是造成原告办证违约的根本原因，也是唯一原因的诉称不予采信。再次，原被告签订的《建筑工程施工合同》中虽约定被告应向原告交付竣工资料和档案四套，但未约定被告未履行上述义务时应当支付违约金或违约金的计算方式、标准。综上，原告的诉请缺乏事实依据及法律依据，故本院对原告请求判令被告承担购房户逾期办证违约金的诉讼请求不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款和《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 驳回原告泸州天地井然房地产开发有限公司的诉讼请求。 本案案件受理费本院减半收取4048元、保全费2870元，共计6918元，由原告泸州天地井然房地产开发有限公司承担。 如不服本判决,可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，上诉于四川省泸州市中级人民法院。 审判员 王 兰 二〇二〇年五月二十五日 书记员 刘俊麟