宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院   民事判决书   （2020）宁0105民初415号   原告：吴某1，住宁夏回族自治区银川市。   被告：吴某2，住宁夏回族自治区银川市。   原告吴某1与被告吴某2承揽合同纠纷一案，本院于2020年1月10日立案后，依法适用普通程序，于2020年3月24日公开开庭进行了审理。本案当事人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   吴某1向本院提出诉讼请求：1.解除原、被告签订的《装饰装修工程施工合同》；2.判令被告支付装修款8100元、违约金2520元，共计10620元；3.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2019年4月20日，吴某1、吴某2签订《装饰装修工程施工合同》，约定吴某1以包工包料的方式为吴某2所有的位于银川市××区室的位于银川市××区（复式楼）进行装修，工程造价为16800元。吴某1施工内容为吊顶、刮腻子、喷漆（不含乳胶漆）。该合同还约定了工程工期、双方的义务、违约责任等内容。合同签订后，吴某1即组织工人进行了吊顶、刮腻子。在吴某1施工过程中，由于吴某2定制的柜子、门、窗套、大理石等没有及时安装，导致吴某1未能按时完工。2019年6月15日，吴某2房屋顶层彩钢房漏水（因该房屋系复式楼，顶楼系吴某2自己搭建的彩钢板），吴某2便和吴某1发生争执，吴某2将吴某1装修吊顶顶部砸破，后又以彩钢房漏水系吴某1原因导致为由报警至银川市西夏区贺兰山西路派出所。在民警执法过程中，吴某2明确告知吴某1终止装修合同，并将房屋钥匙收回，导致房屋收尾工作无法完成。吴某2先后仅支付吴某1装修款8700元。吴某1认为，在其施工过程中，吴某2的违约行为导致双方签订的合同无法继续履行，故其提起诉讼，请求判如所请。   吴某2辩称，其不应承担违约责任，吴某1陈述“报警请其离场并单方面终止合同”实属混淆事实，本案实际情况系吴某1不按照合同约定履行自己的职责，提前索要进度款未果，自行单方面终止合同。吴某1在施工过程中，自合同签订之日起至今，始终没有提供设计施工图纸和效果图，同时也没有在每一次材料进场时通知其到现场查验材料是否合格，且吴某1非标准化施工，导致前期安装成品出现问题。吴某1私自下调吊顶高度，导致吴某2定制的衣柜和鞋柜等家具无法按照原设计安装，吴某1刮腻子肆意施工，刮完腻子后墙面存在明显的高低不平。2019年6月15日，吴某2为查清屋顶漏雨原因要求吴某1予以配合，但吴某1一口咬定漏雨与其无关拒绝配合离场，吴某2遂报警处理并决定收回钥匙暂停装修。2019年7月，吴某2在餐馆碰到吴某1，当即表示要求继续履行合同。2019年12月初，吴某2电话联系吴某1沟通装修事宜，要求吴某1在解决装修存在的问题后再依据合同付款，但双方多次沟通未果。吴某2认为，本案诉讼系吴某1意欲终止合同，吴某2并没有终止合同的意思表示，吴某1的起诉缺乏事实和法律依据，其请求法院依法驳回吴某1的全部诉讼请求。   当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：   吴某1向法庭提交《装饰装修工程施工合同》1份，拟证明其为吴某2的房屋装修投入了18000元，吴某2仅支付其8700元，下剩人工工资7000元一直未支付。吴某2对该证据的真实性没有异议，认为吴某1施工存在大量问题，在其解决存在问题后，其可以按照约定的付款进度支付装修费。吴某2向法庭提交照片14张、房屋装修现存问题汇总1份、《装饰装修工程施工合同》1份，拟证明吴某1未按照合同约定的标准施工，其装修并未达到第二次付款条件。吴某1认为，吴某2拍摄的照片中所反映存在的问题均系施工过程中的正常存在，其施工并未全部完成，后期需要打磨、喷漆、修补，其正常施工过程中，吴某2定制的家具未及时安装导致其后期工作无法完成，后来吴某2拿走了房屋钥匙，其无法继续施工；吴某2提交的房屋装修现存问题汇总中厨房门洞、11楼的玄关、阁楼卫生间泥工、卫生间瓷砖问题均未在合同中约定，与其无关，吊顶系吴某1按照正常尺寸制作，汇总表中提及的11楼吊顶不锈钢造型吴某1没办法购买要求吴某2提供，但其亦未提供，故未制作；吴某1对合同无异议，认为其已完成合同约定工程量的80%，吴某2拿走了钥匙，导致其无法处理后续装修项目。   本院认定：吴某1与吴某2均提交的《装饰装修工程施工合同》符合证据的真实性、合法性、关联性，本院对该合同载明的内容予以采信；吴某2提交的照片，能够反映出涉案房屋装修情况的现状，本院对该照片反映的装修情况予以采信；吴某2提交的房屋装修现存问题汇总，系其单方制作的书面材料，本院不予采信。   根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：   2019年4月20日，吴某2（发包方、甲方）与吴某1（承包方、乙方）签订《装饰装修工程施工合同》，约定由吴某1以包工、包料的方式承包吴某2位于银川市××区（复式楼）的装饰装修工程，工程造价为16800元（若变更施工内容、变更材料，工程造价按实结算），工程有效期限为50天，开工日期2019年4月20日，竣工日期2019年6月10日。合同约定乙方设计施工图纸及预算，施工图纸及预算双方签字后生效。合同第八条工程验收和保修第8.1款约定双方在施工过程中分下列三阶段对工程质量进行验收：（1）门框制作，楼梯洞封边及周边的造型处理工程的验收；（2）吊顶（含走廊吊顶）、木作家具造型（阁楼吊顶材料为铝合金或PVC；但是必须为上下平面一致）等基础验收；（3）电视墙面石膏线及玄关墙面和卫生间的门框等泥工项目工程验收；（4）竣工验收，乙方应提前二天通知甲方参加各阶段验收合格后应填写工程验收单。合同第九条工程款支付方式第9.1款约定，合同签订时，甲方向乙方支付工程总款的30%即5040元，吊顶及墙面造型基础完毕时，支付工程总款的40%即6720元，验收通过后，支付工程总款的20%即3360元，交付使用后6个月内支付下剩工程总款的10%即1680元。合同第十条违约责任条款第10.1款约定合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因任何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价15%的违约金，若因此造成损失的，违约方应予以赔偿。合同第十一条附则载明合同附件《装饰装修工程报价表》、《装饰装修工程设计图纸》为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。合同第十三条其它约定条款13.1款约定合同签订后，当一方提出解除合同，须向另一方支付总额8%的违约金，且由此造成的损失，违约方应予以赔偿。吴某2、吴某1在该合同中并未注明涉案房屋明确的装修项目及工作量，根据双方的陈述及合同所反映的情况，可以确定双方约定的装修项目有：吊顶、刮腻子、喷漆（免费赠送项目）、门洞制作、电视墙面石膏线，但双方对吊顶的具体范围陈述不一致。   合同签订后，吴某2按照合同约定向吴某1支付装修款5040元。吴某1开始在涉案房屋进行装修。2019年6月5日，吴某2向吴某1支付装修款3700元。2019年6月15日，因涉案房屋阳光房屋顶漏雨，在查找漏雨原因时，吴某2与吴某1发生争吵，后吴某2报警要求吴某1离场，并收走了吴某1装修用的钥匙。吴某1陈述其离场时吊顶项目已完成，刮腻子项目（刮腻子两遍）大部分已完成，仅剩打磨工序，未完成部分为被遮挡地方，石膏线除因定制家具不能贴的范围外其均已贴完。吴某2陈述吴某1有部分吊顶未完成，所刮腻子大面积区域高低不平，有三个门洞均未制作。   2019年7月，吴某2、吴某1在积香居餐厅相遇，吴某2询问吴某1是否继续装修，吴某1表示同意，但因吴某2未向吴某1交接钥匙及装修款支付问题，双方不了了之。2019年12月，吴某2电话约吴某1见面商量装修事宜，因装修款支付问题及吴某2未向吴某1交接钥匙，涉案房屋装修仍旧搁置。后吴某1向本院提起本诉，认为2019年6月15日吴某2报警时称终止合同，收走钥匙，涉案合同无法继续履行，故请求解除双方签订的《装饰装修工程施工合同》，吴某2认为双方签订的《装饰装修工程施工合同》并未解除，且其不同意解除合同，认为吴某1只要能解决其所列举的房屋装修现存问题，合同即可以继续履行。本案经本院主持调解，双方就合同继续履行始终无法达成一致意见。   本院认为，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工程成果，定作人给付报酬的合同。吴某1与吴某2系承揽合同关系。本案中，因双方于2019年6月15日发生争执，吴某2收回了吴某1装修用房屋钥匙，后双方虽仍有磋商，但均因无法达成一致意见而未果。现吴某1主张解除双方签订的《装饰装修工程施工合同》，吴某2虽不同意解除合同，但双方对继续履行合同无法达成一致意见，涉案合同目的已无法实现，故本院对双方签订的《装饰装修工程施工合同》依法予以解除。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案中，吴某1、吴某2对合同解除均负有一定的过错，双方在《装饰装修工程施工合同》中并未明确约定装修项目及工作量，且双方对已完成工作量各执一词，根据双方陈述及合同可以确定的装修项目，结合本案案情，对吴某1主张吴某2支付装修款的诉讼请求，本院酌定由吴某2向吴某1支付3500元为宜，对吴某1主张的违约金，本院不予支持。   综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第二百六十二条、第二百六十三条规定，判决如下：   一、解除吴某1、吴某2于2019年4月20日签订的《装饰装修工程施工合同》；   二、吴某2于本判决生效之日起五日内向吴某1支付装修款3500元；   三、驳回吴某1的其他诉讼请求。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费66元，由吴某1负担44元，吴某2负担22元。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。   审  判  长 王  小  佳   审  判  员 薛  敬  阔   人民 陪 审员 柳  发  蓉     二〇二〇年五月二十九日   （法官  助理 程  建  红   书  记  员 程建红（兼）   附本案适用的相关法律条文：   《中华人民共和国合同法》第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：   （一）因不可抗力致使不能实现合同目的；   （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；   （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；   （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；   （五）法律规定的其他情形。   第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。   第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。   第二百六十二条承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。   第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。   《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。   前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。   第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。   第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。