河南省洛阳市西工区人民法院民 事 判 决 书（2018）豫0303民初889号原告（反诉被告）：洛阳城燃新能源热力有限公司，住所地洛阳市西工区九都路付****509、510。法定代表人：邓丽华，该公司董事长兼总经理。委托诉讼代理人：姚灼（该公司工作人员），男，住河南省三门峡市湖滨区。委托诉讼代理人：刘胜春，河南向群律师事务所执业律师。被告（反诉原告）：河南融展建设工程有限公司，，住所地孟津县桂花大道**法定代表人：陈海旺，该公司总经理。委托诉讼代理人：李孟祖，河南中冶律师事务所执业律师。委托诉讼代理人：邢新权，河南中冶律师事务所执业律师。原告洛阳城燃新能源热力有限公司（以下简称城燃公司）与被告孟津县建筑公司（以下简称建筑公司）合同纠纷一案，本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。诉讼中，建筑公司向本院提出反诉请求，依法合并审理。城燃公司的委托诉讼代理人姚灼、刘胜春，融展公司的委托诉讼代理人李孟祖到庭参加诉讼。在诉讼过程中，建筑公司的企业名称变更为河南融展建设工程有限公司（以下简称融展公司）。本案现已审理终结。城燃公司向本院提出诉讼请求：1.判决融展公司支付合同违约金350000元；2.判决赔偿城燃公司各项经济损失320000元；3.融展公司承担本案诉讼费。事实和理由：城燃公司与融展公司签订的《供热项目合作开发合同》约定了合作项目内容、工程施工工期等内容。合同签订后，融展公司并未如期完工，城燃公司多次发函给融展公司，截止2018年1月2日工程均未完工，已严重违约。城燃公司已按合同约定超额支付了工程价款，但融展公司于2017年11月29日、30日组织劳务人员到城燃公司讨要工资，并聚众在城燃公司楼下挂白色条幅；融展公司于2018年1月2日擅自停工，并组织人员到市委西院强行关闭正在供热的总阀门并将总阀门焊死，导致市委西院25幢楼停止供热。城燃公司无奈于当日向融展公司发函通知解除合同。综上，因融展公司拖延工期，严重违约，给城燃公司造成停工、减免及少收安装费与供暖费，并向第三方赔偿违约金等损失共计670000元，故诉至法院。融展公司辩称，1、城燃公司未经招投标与融展公司签订合同，违反《中华人民共和国招投标法》和国务院批准的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》；此外，城燃公司提供的格式合同中仅约定了该公司的权利未约定义务，显失公正，属无效合同。2、施工过程中，下雨共计26天，在此期间无法进行热力管道焊接工作，属于合同约定的“极端天气”情形，融展公司不构成违约，应顺延工期至2017年11月8日；城燃公司也同意将工期顺延至2017年10月31日，而非诉状中的2017年10月9日。3、施工过程中，城燃公司交给融展公司两份环保文件，要求在文件规定的期间内停止施工，属于合同约定的“政府有关部门限制施工等不可抗力”的情形，融展公司不构成违约，城燃公司应顺延工期17天。4、合同约定，由甲方向乙方提供施工图纸和施工技术说明资料。施工过程中，城燃公司共向融展公司提供了三套图纸和工程施工技术要求，最后一次提供在2017年10月30日。融展公司每次在接到新图纸和工程施工技术说明资料后，均要进行返工重做，但是均未顺延工期，故城燃公司不断变更图纸和工程施工技术要求，导致工期迟延，应从工期中扣除返工重做的日期。5、城燃公司提供的图纸和工程施工技术要求不合理，部分业主要求城燃公司修改方案，后经社区协调并与城燃公司、施工队及业主协商返工重做，为此耽误工期17天。6、城燃公司强行提供高价暖气片，供货时间从2017年9月30日至同年12月16日，造成施工严重迟延，应顺延工期至2017年12月26日，融展公司不应承担责任，城燃公司还应赔偿由此给融展公司造成的经济损失。7、部分劳务人员自发讨要工资是因城燃公司拖欠工程款造成的，系行使正当权利，不构成侵权，故城燃公司要求赔偿经济损失没有事实根据和法律依据，应予驳回。综上，融展公司诚信地履行了合同，但非因融展公司原因，导致工期不断迟延，迟延原因一方面是出现了合同约定的情形，另一方面是城燃公司的原因导致，给融展公司也造成了巨大的经济损失。融展公司向本院提出反诉请求：1.依法撤销融展公司与城燃公司2017年8月15日签订的《供热项目合作开发合同》；2.城燃公司支付融展公司工程价款（市府西院）1165000元及因违约迟延支付所产生的利息，利息计算以所欠工程款为基数，从2017年12月14日（实际供暖日）至付清工程款之日止（利息截止起诉日计算为15484元）；3.赔偿融展公司因天气原因、业主阻工、图纸变更、材料拖延而误工给融展公司造成的各项损失158059.70元；4.赔偿融展公司可得利益损失427500元。事实和理由：《供热项目合作开发合同》约定了合作项目内容、工程施工工期，以及城燃公司有权收取违约金的情形。融展公司诚信地履行合同义务，但因出现下雨和政府政策导致耽误43天。工程迟延后，融展公司仍加班加点，最终在2017年12月14日正常通暖。施工过程中，因城燃公司的过错给融展公司增加了许多额外支出或给融展公司造成巨大损失，包括：1.城燃公司拒不支付工程款导致融展公司资金短缺，融展公司自行筹款，为此产生了债务利息；2.城燃公司数次变更施工图纸和工程施工技术要求，让融展公司将已完成的工作返工重做；3.城燃公司强行插手材料采购，导致材料供应过分迟延，造成工程严重迟滞，给融展公司造成巨大经济损失；4.施工期间阴雨天居多，且因政府环保政策而引起的停工，融展公司为此支付了大量的人工工资和其它支出，该不可抗力引起的合同损失应由双方共同分担。城燃公司对融展公司的反诉辩称，1、双方签订的是合作开发合同，并非建设工程施工合同，各自有相应的权利和义务，城燃公司承担了机站建设和设备购买，只将部分外管网和室内暖气管道安装任务分给融展公司，不存在招投标的问题，即使招投标也应由融展公司负责，故合同不因未招投标而无效。融展公司的反诉理由不能成立。2、虽是格式合同，但经双方协商在平等互利条件下签订，权利义务对等，合作项目合法，不存在合同无效或可撤销的情形。3、合同约定融展公司包工包料，仅约定了商品品牌，没有强制购买哪个厂家的产品。4、融展公司构成违约应当承担违约责任。合同明确约定了工期，融展公司至12月底仍未完工，不存在天雨26天，政府部门限制施工是从2017年11月15日起，天气和政府部门限制施工的理由不能成立。5、城燃公司没有变更图纸，也未提供两份图纸。6、城燃公司已依约分期足额支付工程款，融展公司为了达到重新提高工程价款的目的，指使工人到城燃公司及劳动部门多次闹事，在城燃公司同意每平方涨3元的情况下，融展公司仍不同意并组织工人上访。在城燃公司要求解除合同、进入工地时，融展公司组织人员阻挠破坏，公安机关对有关人员进行了处罚。综上，双方签订的合同有效，融展公司违约，其反诉请求及事实理由均不能成立，应驳回融展公司反诉请求。本院经审理认定事实如下：2017年8月5日，融展公司向城燃公司出具《法人授权委托书》，授权田进刚为融展公司代理人，代表公司进行洛阳市委西院（行署路4号院、行署路8号院、涧东路23号院、涧东路27号院等）供暖工程（站房以西）项目的合同洽谈等事项。同年8月15日，城燃公司（甲方）与融展公司（乙方）签订《供热项目合作开发合同》，约定合作项目名称为市委西院（行署路4号院、行署路8号院、涧东路23号院、涧东路27号院等）供暖工程（站房以西）；项目内容为机站至庭院管网、庭院管网安装、楼道间立管及入户装置安装、室内供暖系统安装，合同中列明图纸全部内容均由乙方负责完成；乙方要提供相应工程建设资质证，承包方式为包工、包料、包质量、包工期、包安全、包资料、包所有为工程施工质量合格所发生的措施费用、包协调、包交验竣工、包文明施工、包环境保护等包干方式，全面负责该合同范围内的全部工作内容；工程全部材料均由乙方购买，除钢材外其他材料应按甲方指定厂家购买，乙方所购钢材指定为天津生产；乙方确保工程项目质量，甲方提供工程所需施工图一套及施工技术说明资料，乙方应严格按照设计要求、规范标准以及甲方根据质量管理要求发出的指令组织施工，随时接受甲方和业主的监督、检查、检验，并按甲方要求返工、修改，并承担由自身原因导致返工、修改的费用，如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部损失；乙方在施工过程中任何变更需征得甲方书面同意；室外管网及室内采暖设施安装费造价75元/平方米（含税），最终结算面积按乙方实际安装室内采暖户建筑面积总合进行结算，所有楼道立管均需开口，未对接安装用户用堵帽封堵，包工包料，一次性包定；工程施工期限为签订合同三日内乙方必须将开工前文件资料交由甲方审核，项目施工工期预计为50自然天，逾期一天乙方向甲方交5%滞纳金，2017年8月17日起至2017年10月5日，完成供暖项目具体按甲方要求工程内容完成；合作结算及支付方式：1.甲方按公司规定的工程结算时间节点按工程施工进度支付乙方工程款，乙方施工完毕经验收合格后，甲方按每年实际收到安装户的室内建筑面积支付乙方工程款，直至工程款项付清为止，2.乙方总工程款的5%为质保金，在三个供暖期质保期满后，不出现质量问题（经政府相关部门验收）一次性付给乙方，若有质量问题或者其他导致政府相关部门验收不合格的问题，由乙方负责并予以整改，经甲方组织相关部门全部验收合格后支付质保金；工程验收及质保期限：1.乙方现场施工完毕后自检，具备验收条件后通知甲方，甲方接到通知后3个工作日内组织验收，2.甲方负责工程质量及技术方面验收，乙方配合甲方验收，乙方提供的工程必须经监理方及有关管理部门验收合格后方算验收合格，乙方配合甲方向监管单位提出验收申请并负责验收通过，3.工程质保期为3个采暖季，因质量问题而给甲方或第三方造成的人员伤害及一切经济损失，由乙方承担，4.乙方对所施工工程质量终身负责；工程质量达不到施工图纸所要求的标准，乙方应在合理期限内无条件拆除返工和重新施工、修理，并减少工程价款、赔偿损失等；乙方由于非自然力影响，未按工期要求完成工程项目，应每天按3000元支付违约金，超过施工期限三天未完成项目，甲方有权解除该合同，乙方承担由此造成的损失，甲方有权找第三方施工，乙方不得阻挡第三方进入现场施工；停工三天以上合同自动解除；除由于极端天气，政府部门限制施工等不可抗力的原因影响，乙方不能按合同规定的工程施工期限按期完工，或由于乙方原因擅自停工的，甲方有权收取违约金，若由于乙方原因施工工期推迟超过15天以上，除收取违约金外，甲方还可以单方面无条件终止本合同的执行，乙方应全额退还甲方向乙方已拨付的全部款项。该合同还对项目技术与质量要求、安全约定、双方权利与义务等其他事项进行约定。合同签订后，融展公司组织工人进入场地施工。后城燃公司向融展公司发送责任书，主要内容：合同签订后由于近几个月雨水较多，经决定对合同期限延期至10月31日。同年11月底，部分施工工人前往城燃公司要求支付工资，并拉扯白色条幅。2017年12月中下旬开始市委西院分批次供暖，12月20日，融展公司向城燃公司出具《承诺书》，主要内容：市府西院供暖工程融展公司已完成95%的工程任务，现在13栋楼已经供暖，城燃公司工程部及监理单位对融展公司所完成的工程量正在进行检查核实，融展公司现要求城燃公司按照合同立即支付工程款项，用于支付工程工资及部分材料的购买，加快进度完成该工程，为此融展公司承诺公司工程款到位后融展公司7个工作日内完成全部工程，如逾期未完成承担由此造成的损失。田进刚、王金生、庹明忠在该承诺书尾部签字。同年12月22日，融展公司向城燃公司提交工程进度款支付申请表，并在该表及附件现场工程量核量单中列明已完工的工程量以及因无钱买材料的部分工程在工程款到位后七个工作日完成。城燃公司工程部工作人员在核量单中记载：“经工程部现场确认，室内暖气片安装仅1/3合格，尚有1/3须返工整改，另外1/3业主不在家无法确认。外管网保温完成90%，现有8号院1#9#、3#、10#、气象局5#因楼前平管和楼道立管未完成等原因未供暖。”2018年1月2日，融展公司的施工人员将行署路4号院供热站区间蝶阀阀门关闭后焊死，后城燃公司为抢险支出人工费1180元。当日，城燃公司向融展公司发出《解除合同通知书》，主要内容为双方签订的洛阳市市委西院《供热项目合作开发合同》约定项目施工工期预计为2017年8月21日至2017年10月9日，城燃公司于2017年12月2日向融展公司发出工作联系函，要求在12月11日前全部完工，可至今市委西院仍未完工；城燃公司已经按照合同约定超额支付工程价款，可2017年11月29日、30日不明真相的劳务人员到城燃公司讨要“工资”，并在30日聚众在城燃公司楼下挂白色条幅，声称讨要血汗钱，造成了极大的负面影响；同时因工期严重超期，造成市委西院无法如期供暖，热用户提出赔偿；九都路8号院的施工人员擅自停止施工，并到市委西院非法关闭正在供热的总阀门，导致市委西院停止供热，造成恶劣社会影响；基于以上情况，城燃公司根据《供热项目合作开发合同》约定决定即日起解除双方签订的《供热项目合作开发合同》，同时将依法追究融展公司应承担的法律责任，解除合同通知书送达之日起生效。融展公司于次日收到该通知书。同年2月8日，因融展公司施工问题导致市府西院8号院文联7号楼2单元402用户供暖期间跑水致损，由城燃公司先行垫付赔偿款2000元，城燃公司就此问题于2017年12月21日向融展公司下发工作联系单。同年2月13日，经西工区劳动监察大队调解，建筑公司（甲方）、城燃公司（乙方）与董照锋（丙方）、朱可柯（丁方）签订《调解协议》，约定：甲乙双方合作建设九都路8号院、13号院、武装部家属院、市委西院（行署路）西侧供暖工程，四方自愿达成如下协议：……二、乙方是合作单位，为了工人能够回家过年，自愿先行支付6.2万元，此款将来在结算时折抵甲方工程款；三、丙方保证元甲方8、13号院未完工程由丙方负责继续施工，保证工程工期和工程质量符合乙方要求，乙方保证将丙方施工的工程款直接支付给丙方……。城燃公司就案涉工程支付农民工工资31000元。同年3月12日，融展公司出具《情况说明》，主要内容：融展公司负责市府西院西段室外管网及室内安装工程全部施工完毕并已供暖，部分零星工程由朱可柯班组施工员王金生负责完成施工；除城燃公司购买材料82米Φ50的无缝钢管(用于行署路八号院1单元和2单元)及王金生等人工工资19200元由城燃公司代为支付，其他材料及工程量均为融展公司购买和完成；城燃公司所购买材料及所支付的施工费用融展公司均已承认。3月29日，城燃公司组织相关人员对案涉工程进行质量验收，并填写《工程质量验收表》，记载了存在的问题，庹明忠、朱可柯在施工单位一栏填写意见，对部分工程质量不合格进行确认。同年4月16日，因融展公司施工期间将行署路8号院路灯地埋线挖断，后市委西院综合治理办公室出具情况说明，说明重新架线费用，城燃公司为此支付6232元。现城燃公司以融展公司拖延工期、严重违约导致城燃公司产生各项损失为由诉至本院，请求判如所请。同时，融展公司以城燃公司拖延支付工程款且多次变更施工图纸及技术要求等行为对融展公司造成损失为由提出反诉，请求支持反诉请求。诉讼中，城燃公司与融展公司均认可城燃公司向融展公司已支付工程款共计1394520元，其中不包含城燃公司支付的农民工工资31000元，此外，融展公司同意在工程总价款中扣除后续朱可柯施工价款。诉讼中，城燃公司及融展公司向本院提出鉴定申请。城燃公司申请事项如下：1.对市委西院（行署路4号院和8号院、涧东路23号院和27号院）供热项目合作开发合同中融展公司已施工工程质量是否达到合格标准进行司法鉴定；2.若不合格，返工整改连工带料费用数额进行鉴定；3.对因工期延误、施工质量不合格给城燃公司造成的直接损失及即得利益损失数额进行鉴定。融展公司申请事项如下：1.对市委西院（行署路4号院和8号院、涧东路23号院和27号院）合同已完成工程的工程价款进行鉴定；2.对图纸变更、工程施工技术要求变更、材料拖延、管道纠纷和水电燃气延迟所增加的人工费、误工费、材料费进行鉴定。经本院委托，鉴定过程及结果如下：1.河南新衡达工程管理有限公司于2018年10月30日出具《工程造价司法鉴定工作联系函》，主要内容：受法院委托，该公司为建筑公司与城燃公司合同纠纷案件做工程造价鉴定工作，因鉴定所需资料（如竣工图纸）不全，此项工作无法进行，特申请退回此次司法鉴定的委托。2.洛阳天诚工程造价咨询事务所有限公司接受委托后要求补充提交能够反映现场施工情况的竣工图纸等资料以及如何进行返工、重做、维修的设计图纸。2019年10月8日，洛阳天诚工程造价咨询事务所有限公司作出洛天诚工程造价司鉴[2019]建价鉴字第008号《工程造价司法鉴定意见书》，显示已安装户数为299户，智能锁闭阀市场价为26.4元，定额耗量合计603.98，合价15945.07元，鉴定意见为市府西院室外管网按实际施工工程量计算，内管网按照已安装室内面积及合同约定单价75.00元/㎡计算，再按已安装面积占总面积的比例扣减室内造价中含的外管网造价，经计算，市府西院合同已完成工程的工程价款鉴定结果为3126837.85元。该鉴定意见书中特别事项说明部分主要内容：（1）城燃公司提出的融展公司未完工项目，因未提交详细资料，该鉴定结果暂未考虑；（2）城燃公司提出的发放智能锁闭阀价款，由双方在结算工程款时以实际使用情况自行结算。融展公司为此次鉴定支付鉴定费32930元。2020年5月20日，洛阳天诚工程造价咨询事务所有限公司出具《关于“合同纠纷”司法鉴定的退卷说明》，主要内容：对城燃公司补充图纸与河南省建筑工程质量检验测试中心站有限公司检测报告进行对照，因检测报告是抽检，故与图纸不能一一对应，新补充图纸材料中保温重做部分各规格钢管对应数量与原鉴定图纸计算工程量不符，现做退卷处理。3.2019年7月2日，河南省建筑工程质量检验测试中心站有限公司作出S04类2019年第737号《检测报告》，检测结论：行署路4号院、8号院室外供暖管道安装、楼道供暖立管安装、室内供暖管道安装工程质量不符合相关验收规范和设计文件的要求。城燃公司为此次鉴定支付鉴定费25000元。城燃公司为证明合同解除后剩余工程系城燃公司重新组织人员进行施工，并支付材料费、人工费188920.37元，提交了说明、明细表、网银转账凭证、发票、协议、劳务支出领报表、出库单、供热工程施工合同、协议、收条等证据。融展公司对上述证据不发表意见，认为2017年12月14日已开始供暖，不存在收尾工程。城燃公司为证明支付了垃圾清运费提交了领条，该领条由杨恒伟于2018年1月8日出具，主要内容为清理融展公司施工产生的垃圾支付1300元。融展公司对该领条有异议，认为融展公司施工时垃圾已清理。城燃公司为证明案涉工程该公司提供智能锁闭阀252个提交了领取登记，融展公司对领取登记真实性无异议，但称仅领取169个。融展公司为证明因天气、环境污染防治、图纸变更等原因增加施工难度且延误工期，提交气象资料、工程签证单、监理通知回复单、证明、责任书、文件等证据。其中洛阳市西工区行署路居民委员会于2018年3月10日出具证明主要内容：业主认为施工图纸楼道安装设计不合理、室内暖气片数量与住户实际取暖面积不符、热力管道占用楼道公共区域造成业主出行不便，部分业主要求修改方案，后经社区领导协调并与城燃公司、施工队及业主协调，耽误工期17天。城燃公司对社区居民委员会出具的证明真实性有异议。融展公司为证明城燃公司多次变更工程施工技术要求导致融展公司多次返工重做延误工期，提交了工程施工技术要求三份，其中两份注明“9.18”、“10.30新”，最后一份注“已完工的施工工序按原施工方案执行，新开工的施工项目按此工程施工技术要求执行”。城燃公司对证据真实性无异议，但认为并没有变更设计图纸，而是对图纸施工技术进一步要求。本院认为，城燃公司与融展公司签订的《供热项目合作开发合同》系双方真实意思表示，并已实际履行。在合同履行过程中，城燃公司以融展公司工期严重超期导致热用户提出赔偿、工人讨要工资造成不良影响，以及施工人员擅自停工等为由向融展公司发出《解除合同通知书》，后提起本案诉讼。关于城燃公司要求融展公司支付违约金的主张，结合本案中城燃公司及融展公司提交的证据可知，在融展公司施工期间，因雨天较多、环境污染防治、施工技术要求变更等原因，以及融展公司施工不合格而返工等自身原因，导致融展公司未能在2017年12月11日完工，综合以上因素，除不可抗力原因外，双方在合同履行过程中均存在过错，故城燃公司主张的违约金不予支持。关于城燃公司要求融展公司赔偿各项损失的主张，城燃公司明确本案的各项损失包括少收采暖工程建设安装费、采暖费损失、耗气量增加损失、修电缆路灯损失、名誉损失、垃圾清运费、漏水损失赔偿费、焊接阀门抢修费。其中关于修电缆路灯损失6232元、垃圾清运费1300元、漏水损失赔偿费2000元及抢修费1180元为合理损失，予以支持；关于少收采暖工程建设安装费、采暖费、耗气量增加的损失，因工程未能按期完工存在多种原因，且城燃公司提供的证据不足以证明采暖工程建设安装费及采暖费损失，故该部分主张不予支持；关于名誉损失，与本案不属于同一法律关系，且依据不足，不予支持。关于城燃公司要求在反诉中对工程质量一并解决的主张，虽然河南省建筑工程质量检验测试中心站有限公司经本院委托就案涉工程质量作出《检测报告》，检测结论为案涉工程质量不符合相关验收规范和设计文件的要求，但就返工、整改连工带料价款问题，洛阳天诚工程造价咨询事务所有限公司出具退卷说明，且结合现有证据无法认定案涉工程质量不合格部分返修、重做的价款，故城燃公司可待证据完备后另行主张。关于融展公司反诉要求撤销与城燃公司签订《供热项目合作开发合同》的主张，应当以行为发生时即合同签订时的客观情况进行判断。合同签订后，双方均已部分履行，而诉讼中，融展公司未能举证证明存在可撤销之情形，故对该主张不予支持。关于融展公司反诉要求城燃公司支付剩余工程款及迟延付款利息的主张，合同签订后，融展公司组织工人施工，至2018年1月2日，大部分工程已施工完毕，且案涉管网已试暖并投入使用，故城燃公司应当向融展公司支付工程款。诉讼中，经本院委托，洛阳天诚工程造价咨询事务所有限公司作出鉴定意见，案涉工程价款为3126837.85元。关于智能锁闭阀的价款，因洛阳天诚工程造价咨询事务所有限公司作出鉴定意见中包含智能锁闭阀价款，融展公司亦认可部分锁闭阀系城燃公司提供，但双方就城燃公司提供锁闭阀的数量未能达成一致意见，因城燃公司提交的领用登记显示庹明忠等人领取252个，少于安装总户数，融展公司虽不予认可但未能提供证据证明退回数量，故参照鉴定意见书中关于智能锁闭阀的单价计算锁闭阀价款为6652.80元。参照上述鉴定工程价款，扣减城燃公司已支付工程款1394520元、农民工工资31000元、城燃公司另行组织第三方进行施工的费用186704.37元及智能锁闭阀费用6652.80元，尚余1507960.68元。因融展公司在鉴定意见作出后未明确提出增加反诉请求，故对该公司反诉主张的工程价款1165000元予以支持。因多种原因导致融展公司未能在双方约定的期限内完工，融展公司撤出后未完工部分由城燃公司另行组织第三方进行施工，由于双方对案涉工程存在争议，导致城燃公司未能全额支付剩余工程款。因此，延迟付款利息应当以未付工程款1165000元为基数，自融展公司提起反诉之日起即2018年4月3日起，计算至实际履行之日止。关于融展公司反诉要求城燃公司支付因天气原因、业主阻工、图纸变更、材料拖延而误工对其所造成损失的主张，理由不充分；关于融展公司反诉要求城燃公司支付可得利益损失的主张，于法无据，上述主张均不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十四条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十七条、第一百二十条、第二百五十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、河南融展建设工程有限公司于本判决生效之日起二十日内向洛阳城燃新能源热力有限公司赔偿损失10712元；二、洛阳城燃新能源热力有限公司于本判决生效之日起二十日内向河南融展建设工程有限公司支付工程款1165000元；三、洛阳城燃新能源热力有限公司于本判决生效之日起二十日内向河南融展建设工程有限公司支付迟延付款利息（利息以1165000元为基数，自2018年4月3日起至2019年8月19日按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2019年8月20日起至实际履行之日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；四、驳回洛阳城燃新能源热力有限公司的其他诉讼请求；五、驳回河南融展建设工程有限公司的其他反诉请求。如果河南融展建设工程有限公司、洛阳城燃新能源热力有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件本诉受理费10500元、保全费3870元，反诉受理费7532元、保全费5000元，合计26902元，由洛阳城燃新能源热力有限公司负担24902元，河南融展建设工程有限公司负担2000元；鉴定费57930元，由洛阳城燃新能源热力有限公司负担28965元，河南融展建设工程有限公司负担28965元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省洛阳市中级人民法院。审 判 长  殷春昱审 判 员  刘伟国人民陪审员  杨兴旺二〇二〇年五月二十五日书 记 员  张 晶