陕西省西安市长安区人民法院西安市长安区人民法院 民 事 判 决 书                          (2019)陕0116民初7922号 原告：湖南万科新材环保科技有限公司（以下简称湖南万科公司），住所地：株洲市芦淞区。统一社会信用代码：91430200MA4L4NX75X。法定代表人：邹海明，系该公司执行董事。委托代理人：曾建龙，湖南天地人律师事务所律师。被告：陕西利丰科技有限公司（以下简称利丰公司），住所地：陕西省西安市长安区。统一社会信用代码：91610000061926173T。法定代表人：王合超，系该公司经理。委托代理人：陈凯，男，汉族，1984年8月4日出生，系该公司员工，现住该公司。被告:庆阳市西峰城区热力集团有限公司（以下简称热力公司），住所地：甘肃省庆阳市西峰区（新区供热公司院内）。统一社会信用代码：91621002MA74653U42。法定代表人：韩韬，系该公司总经理。委托代理人：李长龙，男，汉族，1977年8月6日出生，系该公司经理，住甘肃省庆阳市西峰区安化西路区检察院小区2号楼1单元301室。委托代理人：王小莉，女，汉族，1973年4月6日出生，系该公司员工，住甘肃省庆阳市西峰区。被告：北京秦汉科技有限公司（以下简称秦汉公司），住所地：河北省廊坊市三河市，统一社会信用代码：91110105351300291X。法定代表人：秦佳，系该公司经理。（未到庭）原告湖南万科新材环保科技有限公司诉被告陕西利丰科技有限公司、庆阳市西峰城区热力集团有限公司、北京秦汉科技有限公司承揽合同纠纷一案，本院受理后,依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告、被告的委托代理人到庭参加了诉讼，被告北京秦汉科技有限公司经合法传唤未到庭进行应诉，本案现已审理终结。原告提出诉讼请求称：1、判令三被告向原告支付工程款320万元整；2、判令三被告向原告支付同期同类贷款利息30万元整（根据中国人民银行同期贷款利率计算，从实际支付之日2017年11月15日起至货款还清之日止）；3、判令三被告对上述请求承担连带赔偿责任；4、本案诉讼费由三被告承担。事实与理由：2017年6月18日，原告与被告利丰公司签订了《EPC总承包商务合同》，约定：由原告为被告利丰公司承包的被告热力公司2*100TH/h链条炉排锅炉烟气脱硫粉尘超净系统，整个脱硫粉尘超净系统由原告负责设计，合同总金额为800万元，后原告按照合同约定履行自己全部义务，被告利丰公司支付工程款480万元后，剩余320万元未支付，经原告多次催要无果。故诉至法院，请求依法判决。被告利丰公司辩称：其实际支付原告工程款470万元，而非480万元。2017年8月2日被告通知原告付款需要提供增值税专用发票，截止目前在其支付的480万元工程款中仍有70万元增值税专用发票，原告至今未开具；且剩余330万元的工程款发票原告至今也未开具。况且原告提供的部分设备材质、参数与合同约定严重不符；也未向被告提供施工、竣工图纸；多项设备部件在安装后存在严重的问题且未整改，导致被告至今无法验收，更无法向被告热力公司交工，故付款条件不成就，其不同意支付原告利息30万元。原告并未按照双方《技术协议》约定的供货范围清单供货，结合双方《商务合同》4.2条款的约定，设备选型变化应首先征得甲方（下同利丰公司）同意，并出具书面申请报告书。综上，原告诉讼请求不能成立，请求依法驳回。被告热力公司辩称：其与原告无合同关系，原告起诉其无任何事实、法律依据，请求依法驳回原告全部诉讼请求。被告秦汉公司经合法传唤未到庭进行答辩。经审理查明，原告与被告利丰公司于2017年6月18日签订《商务合同》，经双方盖章确认，并由原告的法定代表人邹海明和被告公司项目负责人陈凯签字。双方约定利丰公司（甲方）总承包被告热力公司位于工程地点为甘肃省庆阳市西峰城区东区热力集团有限公司内的两台100t/h链条炉排锅炉烟气石灰-石膏湿法脱硫粉尘超净工程分包给原告。合同范围：陕西利丰科技有限公司（甲方）的两台100t/h链条炉排锅炉烟气石灰—石膏湿法脱硫粉尘超净总承包工程；承包方式：双方界限详见技术协议（包括整套工程的调试、售后服务、验收）；验收标准：详见技术协议。施工总工期为90天，甲方配合乙方（下同原告）三通一平。双方在技术协议签订后，三个工作日内甲方支付给乙方预付款；合同约定含税金额共计人民币800万元。合同6.1条约定乙方应保证设备质量符合设计方案的要求，安装施工质量符合国家相应标准，脱硫系统排放达到技术协议要求，并符合标书要求；6.2乙方完成十五天试运行后，乙方应及时将施工资料交付甲方，并通知甲方进行工程移交工作，甲方应在七个工作日内组织工程验收工作，验收合格后七个工作日内，乙方提供竣工资料。6.3如不能达到设计要求，双方分析原因。测试不合格由乙方承担费用，合格甲方承担；合同8.1.2条约定工程设备质保期自环保验收之日起36个月（易损件除外），备品备件、易损件在工程移交后由甲方负责；8.1.3条约定在质保期内，产品主体发生质量问题，由乙方负责更换或修理，但因甲方使用不当所引起的除外。第10条合同金额的支付：10.1第1次支付：技术合同签订后五天内，甲方支付合同总额的30%作为预付款给乙方；10.2：第2次支付：吸收塔塔体主体完成5%工程量时，支付进度款，甲方支付合同总额的10%给乙方；10.3第3次支付：吸收塔塔体安装完毕后五天内，支付进度款，甲方支付合同总额的15%给乙方；10.4第4次支付：脱硫粉尘超净系统安装完毕后其余配套设备基本到位（粉色、浆液池、配电设备、泵等）五天内，支付进度款，甲方支付合同总额的15%给乙方；10.4余款合同金额的10%作为质保金：质保期第12个月时，甲方支付合同总额的5%给乙方；质保期第24个月时，甲方支付合同总额的3%给乙方；质保期第36个月时，甲方支付合同总额的2%给乙方。10.5脱硫系统通过15天试运行且通过后五天内，支付调试验收款，甲方支付合同总额的20%给乙方。双方于2017年6月22日签订《技术协议》,双方就技术规范、设计接口及工作、供货范围、工艺部分、乙方设计数据、规划范围和服务范围、供货范围表、技术资料内容和交付进度等等做了详细约定。又查，2017年12月31日原告与被告陕西利丰科技有限公司承揽庆阳市东区热源厂脱硫粉尘超净项目出具移送函，载明：就双方签订庆阳市东区热源厂脱硫粉尘超净项目合同，现已全部完工，各项指标全部达到合同和技术要求，并且2号脱硫系统已正常运行2个月，设备运行正常且完好。3号脱硫系统已经正常运行1个月，设备运行正常且完好。2019年3月26日，被告给原告发出工程联系单，称该工程在质保期内存在问题，要求原告公司进行整改维修。并于2019年4月8日被告利丰公司又给原告出具工作联系函，要求原告关于设备问题尽快维修并回函被告。庭审中，双方确认该涉案项目其中一台（2号锅炉）已于2017年10月投入使用。另一台（3号锅炉）于2017年11月底投入使用至今。合同约定：工程设备质保期自环保验收之日起36个月（易损件除外）。且双方还约定：乙方（下同原告）完成十五天试运行后，乙方应及时将施工资料交付甲方（下同被告），并通知甲方进行工程移交工作，甲方应在七个工作日内组织工程验收工作，验收合格后七个工作日内，乙方提供竣工资料。关于质保金一节，庭审中，原告、被告利丰公司、被告热力公司确认合同金额剩余的10%质保金未付。质保期共分36个月，质保期到2020年3月15日之前届满。又查，被告秦汉公司为被告利丰公司唯一股东。关于工程款拖欠320万元一节，原告称《商务合同》约定金额800万元，庭审中，原告与被告利丰公司确认被告利丰公司向原告支付工程款480万元，下欠320万元未支付。又查，被告热力公司与被告利丰公司在2017年5月11日签订《两台100吨锅炉及附属设备项目政府采购合同》，购货方（甲方）：庆阳市西峰城区热力集团有限公司，供货方（乙方）：陕西利丰科技有限公司。第七条1、乙方（利丰公司下同被告）所交产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，乙方负责更换或维修；第八条1、合同货物属于专门为本合同甲方（热力公司下同被告）生产的货物，属非通用货物，合同签订后乙方即开始采购原材料安排生产，甲方（热力公司下同被告）订货后不能取消或退货。上述事实，有三方当事人陈述、《商务合同》、《技术合同》、《两台100吨锅炉及附属设备项目政府采购合同》、《银行转账记录》、《移交函》、庭审笔录等在卷佐证，足以认定。本院认为，原告与被告陕西利丰科技有限公司约定承揽被告庆阳市西峰城区热力集团有限公司工程，原告与被告陕西利丰科技有限公司签订的《商务合同》系双方当事人真实意思表示，其内容并不违反法律、法规之规定，双方承揽关系成立，应属有效合同。2017年12月31日，庆阳市东区热源厂脱硫粉尘超净项目，全部完工，原告将脱硫项目设备整体移交给被告陕西利丰科技有限公司。工程总价款800万元，被告利丰公司已经支付480万元，下欠320万元未支付。现原告主张支付工程款320万元一节，依法予以支持。被告庆阳市西峰城区热力集团有限公司作为定作人应在其欠付工程款范围内对原告承担连带责任。原告主张支付利息一节，因双方对逾期付款的利息虽无约定，考虑原告的损失客观存在，应按照法律规定计算。双方约定分期付款，因此根据双方约定，利息应分段计算，均应按中国人民银行同期贷款利率计算，其中240万元的利息，从2017年12月1日起算至实际支付之日止；其中80万元质保金的利息，根据双方约定亦应分段计算，其中40万的利息应从2018年12月1日起计算至实际付款之日止，其中24万元应从2019年12月1日起计算至实际付款之日止，剩余质保金16万元不应计算利息。原告主张被告北京秦汉科技有限公司承担连带付款责任一节，虽然合同具有相对性，但是考虑被告北京秦汉科技有限公司是被告陕西利丰科技有限公司唯一股东,被告北京秦汉科技有限公司、陕西利丰科技有限公司无法证明其各自财产独立，因此原告主张被告北京秦汉科技有限公司应与被告陕西利丰科技有限公司承担连带支付工程款的责任，依法予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十三条之规定，判决如下：一、被告陕西利丰科技有限公司于本判决生效后十日内一次性支付原告湖南万科新材环保科技有限公司工程款320万元。被告北京秦汉科技有限公司承担连带还款责任。被告庆阳市西峰城区热力集团有限公司在其欠付原告工程款范围内承担连带付款责任。二、被告陕西利丰科技有限公司于本判决生效后十日内一次性支付原告湖南万科新材环保科技有限公司利息（应按中国人民银行同期贷款利率计算，其中240万元的利息，从2017年12月1日起算至实际支付之日止；其中80万元质保金的利息，根据双方约定亦应分段计算，其中40万的利息应从2018年12月1日起计算至实际付款之日止，其中24万元应从2019年12月1日起计算至实际付款之日止，剩余质保金16万元不应计算利息。）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。诉讼费34800元，保全费5000元，原告已预交，由被告陕西利丰科技有限公司承担，被告陕西利丰科技有限公司应在给付上述款项时一并付给原告。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。审  判  长    马  越                       人民陪审员    王战国   人民陪审员    刘武强   二〇二〇 年 五 月 二十一 日 书  记  员    马秀秀  20190116792291430200447591621002746534291610000061926173201905051234800001