河南省郑州市惠济区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0108民初2174号原告（反诉被告）：河南可之美广告有限公司，住所地郑州市经济技术开发区鹏程大道与启航路锦程花园2号楼1层3户，统一社会信用代码91410100MA44RD422C。法定代表人：王育新，系该公司总经理。被告（反诉原告）：上海爻乾营销策划有限公司，住所地浦东新区南汇新城镇东大公路5388弄20号111室，统一社会信用代码913101153207538021。法定代表人：王东旭，该公司总经理。委托诉讼代理人：张瑜，河南轩仁律师事务所律师。原告（反诉被告）河南可之美广告有限公司（以下简称“可之美公司”）与被告（反诉原告）上海爻乾营销策划有限公司（以下简称“爻乾公司”）承揽合同纠纷一案，本院立案受理后依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）可之美公司的法定代表人王育新、被告（反诉原告）爻乾公司的委托诉讼代理人张瑜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告可之美公司向本院提出诉讼请求：一、被告爻乾公司根据合同付清10月19日花园路英才街天地丽笙酒店星途汽车发布会搭建余款人民币63000元；二、被告支付10月19日花园路英才街天地丽笙酒店星途汽车发布会临时增加物料费用人民币14828元；三、被告承担本案的全部诉讼费用。事实和理由：原告与被告于2019年10月14日晚签订《星途T1C媒体发布/试驾协议》根据合同签订后原告依约10月19日完成搭建交付被告。活动结束被告不愿支付尾款现已违约，应承担支付尾款及逾期付款的违约责任，为维护原告的合法权益，请求依法判决支持原告诉求。被告爻乾公司辩称，合同中63000元应当扣除原告给被告造成的损失，14828元物料费无依据，双方没有签订补充协议，被告也未在现场签字确认过，未实际发生，不应由被告承担。原告在起诉书中明确表示实际完成是在10月19日，不是合同约定的10月18日，对超出的时间，承办场地加收了被告6000元的使用费，因为其未在约定时间内完成工作成果，从而给被告造成了经济损失，此费用应由原告承担。反诉原告爻乾公司向本院提出反诉请求：一、请求法院判令反诉被告在履行加工承揽搭建过程中造成的第三方的损害，由此给反诉原告带来的经济损失2250元；二、反诉被告赔偿未按照合同约定的时间完成承揽工作，给反诉原告造成损失6000元；三、反诉原告减少支付反诉被告承揽费25000元；四、本案本诉与反诉的诉讼费用由反诉被告承担。事实及理由：爻乾公司与可之美公司于2019年10月14日签订《星途T1C媒体发布/试驾协议》，根据合同约定可之美公司承揽爻乾公司于2019年10月19日在郑州天地丽笙酒店、越无止境试驾基地开发布会的搭建、AV等事宜。并约定搭建完成时间为2019年10月18日，然而实际上可之美公司并未在18日完成其所承揽的在郑州天地丽笙酒店、越无止境试驾基地开发布会的搭建、AV等事宜，而是推迟六个小时，并在本诉的起诉书中也明确的指出是2109年10月19日完成搭建交付反诉原告的。反诉原告为完成发布会活动不得不顺延发布会的时间六个小时，为此郑州天地丽笙酒店、越无止境试驾基地加收了反诉原告超时的费用6000元，并从反诉原告缴纳的保证金中直接扣除了，为此反诉被告的迟延履行合同行为给反诉原告造成的6000元经济损失应当由反诉被告承担。由于郑州天地丽笙酒店已扣除反诉人的保证金。故反诉被告应赔偿反诉原告经济损失6000元。依据2019年10月14日签订《星途T1C媒体发布/试驾协议》约定，反诉原告发布会活动结束后的撤展，拆除工作为承缆合同的一部分，由反诉被告负责。在拆除搭建的过程中，由于其工作人员的原因，损坏了郑州天地丽笙酒店的大理石地面及垃圾桶一个，并未进行赔偿。为此酒店在反诉原告缴纳的搭建保证金中扣除了2250元，作为赔偿大理石与垃圾桶的损失。依据合同法第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。：1、其标的是按照定做人的要求完成工作成果，定做人就完成的工作成果而支付报酬；2、标的物具有特定的性质，以满足定作人的特殊需要；3、承揽人工作具有独立性；4、承揽人自担风险。为此反诉被告在承揽过程中造成第三方损失的赔偿责任应由其自己承担。由于酒店已扣除反诉原告的保证金，故反诉被告应赔偿反诉原告经济损失2250元。在本案中，反诉被告并未完全按照反诉原告的要求来完成工作。在反诉原告提出整改的时候，反诉被告由于时间关系，未予以整改。在整个承揽搭建的工作成果中，不符合合同约定地方达到了二十三处。由于这些错漏之处严重的影响了发布会的效果，给反诉原告的发布会造成了不良的影响。依据合同法第二百六十二条规定：承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。故此反诉原告要求减少支付相应地承揽费用25000元。2019年10月30，被反诉人向贵院提起诉讼要求反诉人合同余款。为维护反诉原告的合法权益，特提起反诉，请求依法判令所请。反诉被告可之美公司辩称，大理石垃圾桶损坏反诉被告承认，但是对于延时费用不予承认，反诉原告提供的23张照片反诉被告不予承认，要求反诉原告提供验收之后的照片或视频。经过庭审举证、质证及双方的陈述，本院确认事实如下：2019年10月14日，可之美公司（乙方）与爻乾公司（甲方）签订了《星途T1C媒体发布/试驾协议》一份，协议约定可之美公司为爻乾公司星途T1C媒体发布/试驾发布会制作、搭建、AV等事宜，安装搭建时间为2019年10月18日当日，撤展时间为2019年10月19日当晚。合同金额90000元。进场三日前为乙方入场布展创造条件。如：办理布展证、开工手续，明确进场路线、电路电线及其他相关事项，以不影响施工为原则。因手续办理不齐全而产生的工程经济损失及时间进度，由乙方承担全部责任，概与甲方无关。甲方委派一至二名专案人员参与工程质量和施工进度监督，布展完毕后办理竣工验收。甲方在施工中如需变更设计方案及追加项目，甲方应承担由此造成的费用和顺延工期的责任，并明确签订变更明细表。甲方负责所有制作及宣传资料的设计。施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。严格按照设计图纸及用材进行施工，保证场地的牢固安全。乙方须安全施工，工伤事故责任由乙方自行负责承担，甲方不负责。保证施工现场的整洁，工程完工后负资清扫施工现场及会议期间的维护工作。保证按施工进程表完成搭建、撤除工作。接受甲方对工程质量及装修过程的监督，对甲方提出的问题应当积核配管集从时给予更改，对增加项目核算后送报甲方确认。若因甲方提出修改方案不及时或修议时间太仓促，乙方有权拒绝，并依据原定合同项目方案施工。装修工程验收合格后，如出现质量等问题，乙方应当在接到甲方通知后立即组织人员进行维修。本合同一经签订，非经双方协商一致，任何一方不得单方变更合同，对承包项目、施工方式及费用等变更的，需双方协间一致并签订书面变更协议。本合同签订生效。在搭建进场前，经双方确认后，甲方向乙方支付本合同总金额的60%，即人民币伍万肆仟元整（￥54000元）；活动结束撤场完毕，经双方验收后。甲方再向乙方支符本合同总金额的40%，即人民币叁万陆仟元整（￥36000元）。合同双方当事人中任何一方未履行合同约定或违反国家法律，法规及有关政策规定，给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。因一方原因造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方办理合同终止手续，及时采取措施避免损害扩大，并对另一方因此而蒙受的相应经济损失承担赔偿责由于不可抗力或合同双方共同过失造成的因素，导致合同无法继续履行，或影响工程进度，责任不在双方。但乙方应立即通知甲方共同协商解决，并采取有效措施减少损害扩大。合同签订后，爻乾公司向可之美公司支付搭建预付款23000元，可之美公司于2018年10月18日进场承揽搭建，在搭建中，爻乾公司的场地负责人短信与可之美公司沟通新增加了14828元的现场搭建物品，于2019年10月19日凌晨3点搭建完毕并交付爻乾公司使用，在发布会结束后于当晚七点撤场，期间造成酒店大理石及垃圾桶损坏。2020年4月2日，郑州茂丰置业有限公司酒店管理分公司出具情况说明：上海爻乾营销策划有限公司于2019年10月19日在郑州天地××笙酒店××星××中区媒体发布会，河南可之美广告有限公司负责布展工作。因布展商河南可之美广告有限公司布展搭建时间超出合同规定时长6小时，故加收6000元（1000元/小时)搭建费用（场地使用费)。因布展商河南可之美广告有限公司在发布会结束撤场时划伤酒店大理石地面且损坏垃圾桶一个，折合人民币共计2250元。以上两项费用共计8250元，已直接从爻乾公司预交的搭建押金中扣除。另可之美公司所搭建的现场场景霓虹灯音符7个一个不亮应扣除315元；霓虹灯只安装一个扣除800元；LOGO灯一站五台*五站，只进行了一站，应扣除8240元；试驾道具及车铭牌五站只进了一站，应扣除832元。后双方因剩余款项支付及对酒店造成的损失未能达成一致意见引发纠纷，诉至本院。以上事实，有星途T1C媒体发布/试驾协议、项目清单、微信聊天截图、现场照片、酒店方出具的情况说明及庭审笔录等证据可以证实。本院认为，原、被告签订的星途T1C媒体发布/试驾协议系双方的真实意思表示，并不违反法律和国务院制定的行政法规的强制性规定，上述协议合法有效。本案中，爻乾公司未能及时安排可之美公司按期进场，造成发布会搭建延期，爻乾公司应承担相应的责任。可之美公司在搭建发布会中存在未安装的项目及质量瑕疵，并造成酒店方的财产损失，可之美公司也应承担相应的违约责任。故发布会布展搭建时间超出合同规定时长6小时，酒店方加收的6000元场地使用费，双方各承担一半费用；可之美公司未搭建的部分及质量瑕疵应予扣除10187元；对酒店方造成的物品损失2250元，系可之美公司的单方责任，应由其独自承担。因搭建新增加的材料费用14828元，由可之美公司提供的微信截图可以证实经过双方现场负责人的认可，该费用本院予以确认。关于爻乾公司主张减少可之美公司承揽费用的主张，鉴于可之美公司存在未搭建的部分及部分质量瑕疵，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，本院酌定减少承揽费用10000元为宜；反诉原告主张过高部分，本院不予支持。综上，可之美公司的剩余搭建款77828元应扣除酒店方财产损失2250元、未搭建的部分10187元、多占用的场地使用费3000元及应减少的承揽费用10000元，爻乾公司应予支付可之美公司剩余搭建款52391元。根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百二十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告上海爻乾营销策划有限公司于判决生效后五日内向原告河南可之美广告有限公司支付剩余搭建款52391元；二、驳回原告河南可之美广告有限公司的其他诉讼请求；三、驳回反诉原告上海爻乾营销策划有限公司的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1746元，减半收取计873元，反诉费873元，共计1746元，由原告河南可之美广告有限公司负担515元，被告上海爻乾营销策划有限公司承担1231元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状一式十份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将交费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。本判决生效后，当事人应从判决书规定的履行期间的最后一日起二年内向法院申请执行，逾期则不再执行。审判员  杨建华二〇二〇年五月十九日书记员  刘 方