宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院民事判决书（2020）宁0106民初295号原告（反诉被告）：宁夏古逸装修设计有限公司，住所地:宁夏回族自治区银川市金凤区正源北街。法定代表人：杨鹏，系公司总经理。委托诉讼代理人：杨千、王丽兵，宁夏矜群律师事务所律师。被告（反诉原告）：银川市金凤区蜀味川菜馆福州街店，住所地：宁夏回族自治区银川市金凤区。经营者：郭英，男，1981年4月9日出生，汉族，系公司经理，住宁夏回族自治区银川市金凤区。委托诉讼代理人：樊庆姣，银川市金凤区黄河东路法律服务所法律工作者。被告：张利鹏，男，1985年9月3日出生，银川市金凤区某某川菜馆店长，住宁夏回族自治区银川市金凤区。原告宁夏古逸装修设计有限公司与被告银川市金凤区某某菜馆、张利鹏装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年1月7日受理后，依法适用普通程序进行审理，审理期间，被告银川市金凤区某某川菜馆在答辩期内向本院提出反诉，本院已依法受理，并分别于2020年3月20日、3月27日、4月9日公开开庭对本诉与反诉进行了合并审理，原告宁夏古逸装修设计有限公司的委托代理人杨千、王丽兵、被告银川市金凤区某某川菜馆的委托诉讼代理人樊庆姣，被告张利鹏到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告宁夏古逸装修设计有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求人民法院依法判令二被告连带支付原告工程款17000元；2、请求人民法院依法判令二被告连带支付原告垫付的材料款以及人工费36021元；3、请求人民法院依法判令二被告连带支付逾期支付工程款的违约金1360元；4、本案诉讼费用由二被告共同承担。事实和理由：2019年12月2日，被告银川市金凤区某某川菜馆的店长张利鹏代表被告银川市金凤区某某川菜馆签订装饰装修工程施工合同一份，约定由原告承包位于银川市金凤区某某川菜馆的装修工程，工程总价款170000元，支付方式为签订合同之日支付一期工程款80000元，水电隐蔽工程验收合格之日支付第二期工程款60000元，漆作工程验收合格之日支付第三期工程款30000元，合同约定被告未按期支付或未按期完成支付合同约定款项，每逾期一天，按未付款额的1%支付违约金。合同签订后，原告按照合同约定陆续完成了水电隐蔽工程和漆作验收工程，被告长期在施工地点对原告的工作进行监督与指示，在工程施工过程中，被告要求增加门头制作，广告字、墙体饰木面板、包间墙纸、包间卫生间套装门、灯具，原告按照被告得要求垫资购买上述材料并安装。现该工程已经通过被告验收认可并投入使用。被告仅支付工程款153000元，下剩工程款经原告催要不予支付，因被告未及时付清工程尾款，原告多次与被告沟通解决，被告不予理会，原告于2019年12月24日给被告发出停工通知，暂时终止履行合同。由于被告不予支付工程款尾款以及垫付的材料款、人工费，现原告为维护合法权益，特诉至贵院，望判如所请。被告银川市金凤区某某川菜馆辩称，被告张利鹏系被告银川市金凤区某某川菜馆餐厅的店长，代表餐厅与原告签订了装饰装修工程施工合同，属于职务行为，其个人不应当承担责任。被告张利鹏辩称，对本诉原告的诉讼请求不予认可，原告未将涉案工程施工完毕，被告已支付其15.5万元工程款，剩余款项不应予以支付。合同中约定的工程款是包干价，即包工包料，涉案工程不存在增项的情况，原告所述的门头制作广告字、墙体饰木面板等内容均包括在装修预算表中，所以不存在原告垫付的所谓材料款及人工费，并且因为原告未按照约定的工期交工，导致被告延期开业，给被告造成了严重的经济损失。因此，请求法院驳回原告的诉讼请求。反诉原告银川市金凤区某某川菜馆向本院提出反诉请求：1、请求依法判令被反诉人赔偿经营损失59023元、人工费损失24193元，房租成本损失6027元，二次装修损失42400元，共计131643元；2、反诉的诉讼费用由被反诉人承担。事实与理由：2019年12月2日反诉人银川市金凤区某某川菜馆店长张利鹏与被反诉人宁夏古逸装修设计有限公司签订《装饰装修工程施工合同》，对某某川菜馆进行装饰装修工程，双方约定工程总价款为17万元，按工程进度付款，随后被反诉人并没有按照约定完成相应的工程进度，还下剩部分工程没有干完，还因此单方面解除了《装饰装修工程施工合同》，反诉人按照工程进度已向被反诉人支付工程款15.5万元，并且被反诉人工程的施工质量很差，好多工程需要返工。无奈，反诉人只能找人将下剩的工程干完，将质量不合格的工程返工维修。因被反诉人的违约行为，导致工程无法按时竣工，反诉人无法按期开业，延期半个月之久，给反诉人造成了严重的经济损失。因此，反诉人依据法律的相关规定，特向贵院提出反诉，请求法院依法支持反诉人的反诉请求。反诉被告宁夏古逸装修设计有限公司对反诉原告银川市金凤区某某川菜馆福州街店的反诉辩称，一、原告装修工程质量合格，且水电隐蔽工程、漆作工程经被告验收合格。原、被告签订《古逸装饰工程有限公司装饰装修工程施工合同》(以下简称“《装修合同》”)后，原告依照合同约定完成相关装修施工项目。该合同第九条第二款约定，双方在施工各阶段对工程质量验收合格后须填写工程验收单，但因工期较短且施工各阶段相距时间较近，双方均未依照合同该款约定签署验收单据，而是采用现场验收口头确认的方式进行并确认合格。与此同时，合同第十一条第一款约定的第二、三期工程款付款时间分别为水电隐蔽工程、漆作工程验收合格之日，因此被告的付款行为即可视为对相应工程验收合格的确认。被告分别于2019年12月14日、2019年12月24日支付了首笔第二期、第三期工程款的部分金额，即可视为其于2019年12月14日、2019年12月24日即对水电隐蔽工程、漆作工程验收合格。二、被告逾期支付二、三期工程款，应当按合同约定支付拖欠的工程款及违约金，原告提前停工不影响工程款的支付。依照双方签订的《装修合同》第十一条第一款，被告应当于水电隐蔽工程验收合格之日支付原告二期工程款60000元，于漆作工程验收合格之日支付原告三期工程款30000元。如前所述，原告二期、三期工程已分别于2019年12月14日、2019年12月24日完工并经被告验收合格，被告理应于验收合格之日付清相应工程款。然而，施工过程中，被告拖欠二、三期工程款项，经原告多次催促仍下欠工程款17000元。原告为维护自身权益采取了停工措施，但水电隐蔽工程、漆作工程已经完工并经验收合格系事实，不能作为被告拒绝支付下剩工程款的抗辩理由。因此，被告逾期付款已经构成违约，原告有权要求其继续履行支付工程款的义务，并依据合同第十二条第二款的约定，即“甲方未按期支付或未按期完全支付合同约定款项，每逾期一天，按未付款额的1%支付违约金……”，应向原告支付违约金1360元。三、施工中增项及其费用经被告认可，被告应当支付工程增项费用。《装修合同》第一条第八款约定，“合同签订生效后，若要变更工程内容、材料或实际工程量增减，工程价款按实结算”。施工过程中，原告在被告的指示、认可之下变更材质、增加工程项目，工程预算在原有预算基础之上有实质增加。原告多次通过口头与被告确认增项费用相关事宜，并通过微信分别于2019年12月23日、12月29日发送《郭总增项报价单》请求对方确认增加的材料费及人工费，被告应当按照实际工程款增量按实结算，向原告支付相应的增项费用。四、原告严格按照工期约定履行合同，部分工程工期延后也系被告原因所致，工期顺延的损失应由被告自行承担。双方于2019年12月2日签订合同，合同第一条第六款约定的工期为2019年12月1日至2019年12月25日，共25天。但被告于2019年12月2日中午才将涉案拟装修房屋腾空，经双方微信沟通，被告同意于2019年12月3日正式开工，即双方将开工日期变更为2019年12月3日。施工过程中，关于卡布灯箱材料购买事宜，原告与被告充分沟通，最终被告同意通过淘宝定制卡布灯箱膜及相关材料，并充分知晓因淘宝购买物流到货时间延迟，灯箱安装时间将顺延。与此同时，被告的合伙人未及时选取灯箱膜图片，造成灯箱制作时间的延后。因此，工程施工过程中的工期顺延及因此造成的经营损失、人工费、房租成本损失等应由被告自行承担。五、被告违约在先造成原告停工，其应自行承担由此造成的返工费用及相关损失。如前所述，被告拖欠工程款在先，原告停工系正当维护自身权益之举，对于被告因其自身原因所引起的装修工程的变更及返工增加的费用，以及由此增加的经营损失、人工费、房租成本损失应由其自行承担。综上，原告认为，被告拖欠工程款、增项费用的行为已构成违约，被告应当依照双方签订的合同足额支付拖欠的工程款、增项费用并支付违约金;至于因被告自身原因造成的各项损失及返工费用，其应自行承担。请求合议庭充分考虑代理人的意见，依法支持原告的各项诉讼请求，并驳回被告的反诉请求。当事人围绕诉讼请求依法提交证据，本院组织当事人进行了质证，对双方无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对双方有争议的证据，本院认证如下：对宁夏古逸装修设计有限公司提交的证据：《装修装饰合同》、张设计装修预算、收款收据（NO：0054552/0054553/0054554/0054555/0054556/0054557），真实、合法，与本案具有关联性，本院予以采信；装修效果图（共9张）、被告张利鹏微信ID页面、原告法定代表人微信ID页面、微信聊天截图、淘宝聊天截图，真实、合法，与本案具有关联性，本院予以采信，但对证明目的不予采信；增项报价单、装修材料购买清单，无法达到其证明目的，本院不予采信。对银川市金凤区某某川菜馆福州街店提交的证据，装饰装修工程施工合同、装修预算表2张、收据6张，真实、合法，与本案事实具有关联性，本院予以采信；停工通知一份，真实、合法，与本案事实具有关联性，本院予以采信，但对其证明目的不予采信；光碟一张，无法达到其证明目的，本院不予采信；广告子灯箱材料费及人工费票据及照片、门头制作材料费及人工费等、墙体饰木面板材料费票据5张、墙纸材料费人工费票据共6张、灯具订货单1张、真石漆购买票据2张、空调安装费转账截图1张、石材购买单据1张，无法达到其证明目的，本院不予采信；银川市金凤区蜀味川菜馆福州街店餐厅2019年8月至2020年1月堂食营业统计月报表1张、外卖营业统计月报表1张、餐厅工资表6份、租房合同1份、房屋产权证明、房东身份证（复印件）、收据13张、销货清单6张、便签1张、制作灯箱、发光字等灯具材料费和人工费手写结算单1张，无法达到其证明目的，本院不予采信。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年12月2日，被告银川市金凤区某某川菜馆福州街店店长张利鹏与原告宁夏古逸装修设计有限公司签订《装饰装修工程施工合同》一份，约定由原告承揽被告银川市金凤区蜀味川菜馆福州街店装饰装修工程，约定工程期限从2019年12月2日起至同年12月25日止，工程承包方式为：原告宁夏古逸装修设计有限公司包工、包部分材料，被告银川市金凤区某某川菜馆福州街店提供其余材料，工程造价为170000元，支付方式为签订合同之日支付一期工程款80000元，水电隐蔽工程验收合格之日支付第二期工程款60000元，漆作工程验收合格之日支付第三期工程款30000元，合同对双方当事人权利义务、工程变更、工期、质量标准及违约责任等进行了明确的约定。合同签订后，原告进行施工，2019年12月2日至2019年12月26日被告银川市金凤区某某川菜馆福州街店向原告支付工程款153000元，另2019年12月17日被告银川市金凤区某某川菜馆福州街店向原告支付增项费用消防管道费2000元。原告于2019年12月24日向被告发出停工通知，停止施工。原告以被告不予支付下剩工程款及原告垫付的材料款、人工费为由，诉至本院。被告以原告未按时竣工，导致开业延期，造成巨大经济损失为由，提起反诉。本院认为，被告银川市金凤区某某川菜馆福州街店将案涉房屋的装修工程承包给原告宁夏古逸装修设计有限公司进行施工，双方签订的合同合法有效，双方均应按约全面履行合同义务。原告诉请被告银川市金凤区蜀味川菜馆福州街店支付其工程款17000元及其垫付的材料款、人工费36021元，同时，要求被告银川市金凤区某某川菜馆福州街店承担逾期支付工程款的违约金1360元，因其提交的证据无法证明被告银川市金凤区某某川菜馆福州街店在施工过程中存在违约行为，双方也未就工程量进行核算，原告无法证明其完成的具体工程量及价款；原告主张在工程中存在工程增量部分，亦未提供证据予以证明，其应承担举证不能的不利后果。故对于原告的前述诉讼请求，本院不予支持。对于原告主张被告张利鹏对上述诉讼主张承担连带责任的诉请，因其在庭审中认可被告张利鹏系被告银川市金凤区蜀味川菜馆福州街店员工，代表餐厅与原告签订了装饰装修工程施工合同，属于职务行为，张利鹏不应当承担责任，故本院不予支持。反诉原告银川市金凤区某某川菜馆福州街店要求反诉被告宁夏古逸装修设计有限公司向其赔偿经营损失59023元、人工费损失24193元、房租成本损失6027元，二次装修损失42400元，共计131643元，因其提交的证据不足以证明案涉工程已装修部分存在质量问题，为其造成了装修损失，故对其主张的二次装修损失42400元本院不予支持；对其主张的人工费损失24193元、房租成本损失6027元，与本案无关，本院不予支持；对其主张的经营损失59023元的诉请，其未能提供纳税凭证等证实其同期营业利润，故本院不予支持。综上对于反诉原告银川市金凤区某某川菜馆福州街店的反诉请求本院均不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第二百六十九条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、驳回原告宁夏古逸装修设计有限公司的全部诉讼请求；二、驳回反诉原告银川市金凤区某某川菜馆福州街店的全部反诉请求。案件受理费1160元，由原告宁夏古逸装修设计有限公司负担；反诉费1466元（已减半收取），由反诉原告银川市金凤区某某川菜馆福州街店负担。如不服本判决，可自判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审判长 马君平人民陪审员 余春秀人民陪审员 赵建国 二〇二〇年五月二十八日书记员 宋石梅附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。