宁夏回族自治区银川市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）宁01民终756号 上诉人（原审被告，反诉原告）：银川市通城置业集团房地产有限公司。 法定代表人：冯某。 委托诉讼代理人：席某。 被上诉人（原审原告，反诉被告）:宁夏佳鹏工贸有限公司。 法定代表人：张某。 委托诉讼代理人：寇某。 上诉人银川市通城置业集团房地产有限公司（以下简称通城公司）与被上诉人宁夏佳鹏工贸有限公司（以下简称佳鹏公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院（2018）宁0106民初5434号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年3月11日立案后,依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 上诉人通城公司上诉请求：1.撤销一审判决第一项，并依法判决；2.改判支持上诉人在一审中的反诉请求；3.要求被上诉人提交施工图纸、设计图纸、设备合格证、说明书、分项检验报告、公司及项目相关资料。事实和理由：《工程承包合同》签订后，在施工过程中，因被上诉人没有按照标准的施工工艺和设计要求施工，降低了传输线路的施工标准，将施工中最重要的连接线路（专业线）私自更换成网线，造成整个设备无法正常使用，住户家的可视对讲机无法连接，故上诉人无法继续付款。一审判决由上诉人支付被上诉人工程款456334元及利息80385元，上诉人对该金额提出异议，上诉人认为工程未经验收合格，依照合同约定应扣减5%的质保金391018元。对于利息，上诉人认为应该从2019年1月18日即出具结算报告之日开始起算。《工程承包合同》约定工程总价款暂定1410000元，工期为60天，如被上诉人不能在约定的时间内完工，每逾期一天，应按合同总价的0.5%支付违约金，同时赔偿因延误工期给上诉人造成的实际损失。根据一审判决的描述，涉案工程于2015年6月4日竣工验收，逾期完工天数长达729天，就算有3张签证单，签证单金额才是合同的十分之一，施工工期也没有理由比原合同施工时间还要长且超出660天。按照合同约定计算，逾期完工违约金共计5139450元，上诉人仅主张85万元，剩余部分自愿放弃，请求支持上诉人在一审中的反诉请求。 被上诉人佳鹏公司辩称，被上诉人已经依约完工，可以要求上诉人支付工程款。因涉案工程质保期已过，上诉人要求扣减质保金的请求应予驳回。因施工过程中有增加的工程量，但双方未对增加工程量的工期进行约定，故上诉人要求被上诉人支付逾期竣工违约金没有根据，应予驳回。 佳鹏公司向一审法院起诉请求：1.判令通城公司向佳鹏公司支付工程款652470元，利息169402.96元(利息按照中国人民银行同期贷款利率计算，暂计2013年10月1日至2018年7月31日期间的利息，其余利息算至还清为止)，共计821872.96元；2.本案的诉讼费由通城公司承担。 通城公司向一审法院反诉请求：1.判令佳鹏公司向通城公司支付逾期完工违约金850000元；2.本案反诉费由佳鹏公司承担。 一审法院认定事实：2012年7月5日，佳鹏公司与通城公司签订《工程承包合同》，约定由佳鹏公司负责承建通城公司发包的位于银川市××区交汇处的“华府·万和城”住宅小区安防及智能化工程，合同约定暂定价为1410000元，最终以委托的审计部门审核的决算价为准，工期为60天。合同约定“如甲方提出增减项目或变更设计，应及时通知乙方，双方确认工程质量的变化后等情况后工期顺延”;合同同时约定，如不能在约定的时间内完工，每逾期一天，佳鹏公司应按合同总价的0.5%支付违约金，同时赔偿因延误工期给通城公司造成的实际损失。后双方分别于2013年3月20日、2013年4月5日、2013年4月8日三次增加了工程量。2013年10月20日，双方对建筑隐蔽工程进行验收。2015年6月4日才完成涉案工程的全部验收。通城公司共支付给佳鹏公司工程款85万元。另查明，一审法院组织双方委托的宁夏圣方工程造价司法鉴定所出具圣方鉴字[2019]003号鉴定意见书，意见为无争议的工程造价1288225元，有争议的为合同预算书工程量造价为109701元;依据设备移交单工程量造价为18109元。 一审法院认为，当事人应当严格按照合同约定履行合同义务。佳鹏公司依约完工，通城公司应当支付工程款，因涉案工程已经过质保期，故对佳鹏公司要求通城公司支付工程款法院予以支持。因双方无争议的涉案工程造价为1288225元，法院予以确认。履行合同义务一方应对其履行的义务承担举证责任，佳鹏公司举证的合同预算书通城公司不认可，该预算书系佳鹏公司单方计算，法院对该预算书不予确认，对佳鹏公司依据该预算书主张争议部分造价109701元不予支持。对于争议部分设备移交单工程量造价法院确认为18109元。故涉案工程总造价为1306334元（1288225元+18109元），通城公司已经支付85万元，剩余456334元（1306334元-85万元）通城公司应当支付给佳鹏公司。涉案工程于2015年6月4日竣工验收，通城公司应当承担从该日起至2018年7月31日付款利息80385元（456334元×年利率5.5%÷360天/年×1153天）。因双方有增加工程量，但未对增加工程量后的工期进行约定，故对通城公司要求的逾期竣工违约金不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零九条规定，判决：一、被告通城公司于判决书生效后十五日内支付原告佳鹏公司工程款456334元、利息80385元，合计536719元；二、驳回原告佳鹏公司的其他诉讼请求；三、驳回反诉原告通城公司全部诉讼请求。本诉案件受理费12019元，佳鹏公司负担4251元，通城公司负担7768元。反诉案件受理费6150元，由通城公司负担。鉴定费10000元，佳鹏公司负担5000元，通城公司负担5000元。 二审期间，双方当事人均未提交新证据。 本院二审查明：《工程承包合同》约定的质保期为两年，质保金为工程总价款的5%。2013年1月，佳鹏公司给通城公司送达《工作联系单》，称佳鹏公司曾多次请求通城公司就华府万和城楼宇对讲系统管路预埋不通的问题协调项目部施工单位进行处理，但预埋单位至今未予处理，如安装设备前还不予处理，导致无法安装设备，佳鹏公司概不负责。 二审审理查明的其他事实与一审查明一致，本院予以确认。 本院认为，关于通城公司是否应向佳鹏公司支付下剩工程款及利息的问题，涉案工程于2015年6月4日竣工验收，且合同约定的质保期已经届满，通城公司应当向佳鹏公司支付下剩全部工程款。通城公司主张应从2019年1月18日起开始计算利息无法律依据，本院不予支持。关于通城公司反诉主张的逾期完工违约金，因施工过程中存在施工条件不具备的问题，且存在增加的工程量，双方也未对增加工程量后的工期进行约定，故一审未支持逾期完工违约金正确。关于通城公司要求佳鹏公司提交施工图纸、设计图纸、设备合格证、说明书、分项检验报告、公司及项目相关资料的请求，因通城公司一审中并未提出该项请求，故该请求不属于二审审理范围，本院不作处理。综上所述，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费12300元，由上诉人银川市通城置业集团房地产有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判长  赵和平 审判员  杨璐璐 审判员  马 云 二〇二〇年五月二十八日 书记员  陈 鑫 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国民事诉讼法》 第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。 第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； （二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更； （三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； （四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审 原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。