文书内容山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁01民初2406号原告：江西展宇光伏科技有限公司，住所地江西省上饶经济技术开发区工业四路。法定代表人：郑共智，执行董事。委托诉讼代理人：黄方明，上海市锦天城律师事务所律师。被告：济南舜鑫新能源科技有限公司，住所地商河县。法定代表人：杨克元，总经理。被告：商河县第二建筑公司，住所地商河县。法定代表人：于希升，总经理。以上两被告共同委托诉讼代理人：郝秋霜，泰和泰（济南）律师事务所律师。以上两被告共同委托诉讼代理人：赵威铭，泰和泰（济南）律师事务所实习律师。原告江西展宇光伏科技有限公司（以下简称展宇公司）与被告济南舜鑫新能源科技有限公司（以下简称舜鑫公司）建设工程施工合同纠纷一案，江西省上饶市中级人民法院于2019年3月11日立案后，舜鑫公司在答辩期内提出管辖异议，江西省上饶市中级人民法院于2019年5月16日作出（2019）赣11民初58号之一民事裁定书，本案移送山东省济南市中级人民法院处理。本院于2019年7月22日立案受理本案。经展宇公司申请，本院追加商河县第二建筑公司（以下简称商河二建）作为被告参加诉讼。审理过程中，舜鑫公司提起反诉，后又于2020年4月21日向本院提交撤诉申请，请求撤回反诉。本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。展宇公司委托诉讼代理人黄方明，舜鑫公司、商河二建共同委托诉讼代理人郝秋霜、赵威铭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。展宇公司向本院提出诉讼请求：1.判决被告舜鑫公司向原告展宇公司支付合同款20805888元；2.判决被告舜鑫公司向原告展宇公司支付自2018年1月9日至实际付款日期间拖欠预付款1176.6元所产生的逾期付款利息；3.判决被告舜鑫公司向原告展宇公司支付自2018年7月15日起至实际付款日期间其拖欠合同款2080588元所产生的逾期付款利息，比例是按照年利率7.5%支付；4.判决被告商河二建就上述舜鑫公司的债务向原告展宇公司承担连带责任；5.判决被告商河二建向原告展宇公司支付律师费60万元；6.判决两被告承担保全费及保全申请费、诉讼费。事实与理由：2017年12月12日，展宇公司与舜鑫公司签署《光伏电站建设工程承包合同》，约定舜鑫公司向展宇公司采购光伏发电系统，固定单价为6.5元/W，合同总金额为26005888元。展宇公司负责供货并安装施工，且合同约定了合同款项的支付期限及逾期付款的违约责任。展宇公司按照承包合同的约定履行了全部义务，该光伏发电系统已于2018年6月20日完工，于2018年6月25日通过商河县供电公司验收，并于2018年6月29日并网发电，且自并网之日电站已交付展宇公司使用并享有发电收益。但展宇公司迟迟未能按合同约定付清合同款项，对展宇公司的财务制度和资金周转造成严重影响。在舜鑫公司逾期付款期间，展宇公司工作人员多次与舜鑫公司沟通，要求舜鑫公司支付已逾期货款，但舜鑫公司时至今日仍未支付剩余账款。按照销售安装合同的约定，舜鑫公司逾期仍未支付的货款达20805888元，且逾期超过30日，舜鑫公司应当按照逾期款7.5%/年的标准向展宇公司支付罚息。请求法院依法确认双方所签订合同的法律效力，判令舜鑫公司履行合同义务，全额向展宇公司支付所欠款项及罚息，并承担本案全部诉讼费用。2017年12月12日，展宇公司、舜鑫公司、商河二建三方共同签订《光伏电站建设工程承包合同》，承包合同就展宇公司与舜鑫公司之间的权利义务进行了明确约定，商河二建就舜鑫公司的债务向展宇公司提供连带责任担保。商河二建的连带保证责任体现在承包合同第二部分第九项“保证人对本合同项下全部工程款、违约金、赔偿金、承包人事先债权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、差旅费、公证费用）和发包人所有其他应付费用承担连带保证责任”，保证期间为本合同项下工程款到支付之日起两年。为保障展宇公司的债权实现，收到合同项下全部款项，请求法院判令舜鑫公司承担连带责任。舜鑫公司辩称，一、涉案工程的消纳方式在建设过程中发生了变更，从开始约定的建设“1MW自发自用、3MW全额上网”变更为“4MW自发自用、余额上网”，变更后双方对价款并没有达成一致意见，展宇公司按照原消纳方式价格主张工程价款没有依据。签订合同时展宇公司承诺建设“1MW自发自用、3MW全额上网”光伏系统，但是因为展宇公司的失误导致最终建设“4MW自发自用、余额上网”光伏系统，根据合同可以看出每种消纳方式的收费并不一样，所以在消纳方式变更的情况下，价格不能再按照原来约定计算。因为涉案工程为交钥匙工程，所有的备案事宜都是由展宇公司负责，变更消纳方式后，展宇公司未与舜鑫公司协商价格。二、合同虽然约定的安装容量为4MW的光伏系统，但是实际展宇公司只安装了3.97MW，展宇公司无权按照4MW主张工程价款。根据竣工图纸及双方的往来回复函可知，展宇公司实际只安装3.97MW，就算要求支付工程款也只能按照实际安装数量进行计算。三、展宇公司未按照合同约定交付质量合格的光伏发电系统，安装的部分光伏组件有损坏，舜鑫公司多次要求其更换，展宇公司拒不更换，根据合同约定在展宇公司未交付合格工程前无权要求舜鑫公司按照合同全部支付剩余工程款。根据合同约定工程验收合格后支付剩余工程款，但是该工程至今展宇公司都未与舜鑫公司双方之间组织验收，一是展宇公司未按照约定及供电公司的要求安装光伏组件，二是因为展宇公司将工程进行转包，转包方的施工不合格，造成了许多光伏组件的损坏，部分光伏组件质量不合格，针对上述情况舜鑫公司已经多次通知展宇公司要求进行更换，展宇公司拒不更换，在工程质量未达到约定标准的情况下，展宇公司无权要求支付剩余工程款。四、根据国家电网济南供电公司的文件可以证明涉案光伏工程应当安装370瓦的光伏组件，但是展宇公司私自使用了部分365组件，安装不符合电力行业标准，在展宇公司未进行更换前，无权要求支付工程款。因怕存在安全隐患，供电公司不允许一个光伏系统中存在不一样型号的光伏组件，在施工过程舜鑫公司也多次要求展宇公司进行更换，展宇公司拒不更换。并且光伏发电系统备案时展宇公司使用了假图纸，将使用的365图纸换成了370才获得了供电公司并网许可，但是并网并不代表舜鑫公司认可展宇公司交付的工程标准。五、展宇公司未交付合格的光伏系统工程，违约在先，无权要求舜鑫公司支付违约金。展宇公司未按照双方约定及供电公司要求全部安装370瓦光伏组件，且因为展宇公司的转包行为导致安装的光伏质量不合格，展宇公司作为违约在先的一方无权主张违约金。商河二建辩称，商河二建除同意舜鑫公司的答辩意见外增加一点，因为实际履行过程中展宇公司与舜鑫公司变更了合同主要内容，变更后的内容未取得保证人商河二建的同意，根据担保法解释第三十条的规定，商河二建不再承担保证责任。保证人盖章的合同中约定展宇公司为舜鑫公司承建的是“1MW自发自用、3MW全额上网”的光伏系统，使用的组件型号为270P及以上，但是最后实际建设的是“4MW自发自用、余额上网”的光伏系统，使用的光伏组件是370瓦，且变更合同内容后双方对于价款都未达成一致意见，更没有取得保证人的同意，保证人不再承担保证责任。当事人围绕上述请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据双方提交的证据及陈述，本院认定事实如下：2017年11月28日，展宇公司向舜鑫公司出具《承诺书》一份，载明：舜鑫公司将要投资建设的山东舜泽门窗4MW光伏电站项目，我展宇公司已现场勘查，本项目已具备光伏电站安装条件。因贵方对光伏电站了解甚少，我方为更好的合作，为顺利签订合同，我方以后严格遵守此承诺，特此承诺：双方签订合同后，本项目所有事宜（发改委备案、接入方案、并网手续、补贴等）均由展宇公司承担办理，并为贵方楼上办公室安装大屏幕监控后台系统一套，贵方签订合同并支付预付款后一切事宜由我方负责，我方安排实施。本项目为交钥匙工程。承诺单位：展宇公司，承诺人：贾鲁（签字）。2017年12月18日，舜鑫公司（发包人）与展宇公司（承包人）、商河二建（保证人）签订《光伏电站建设工程承包合同》一份，主要内容有:第一部分：合同协议书。一、工程概况：1.工程名称：山东舜泽门窗4MW光伏电站建设项目；2.工程地点：济南商河；3.承包方式：施工总包（设备采购、安装及施工）。二、合同。鉴于发包人拟建设位于济南商河的山东舜泽门窗4MW光伏电站项目工程，承包人依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，接受了发包人的发包，以人民币26005888元承包本工程总承包，经发包人、承包人及保证人充分协商一致，特签订合同，以便双方遵照执行。产品名称及数量如下表：产品名称组件型号单套容量（KW）数量（套）总容量（KW）单价（元）含税总金额（元）光伏发电系统及安装JKM270P及以上1003.86110005.7475769319光伏发电系统及安装JKM270P及以上3005.64130006.73320236569备注1MW自发自用项目，3MW全额上网项目。详见附件。合计金额：二千六百万元（26005888元）（含税）系统的交付和安装地点：济南商河山东舜泽门窗系统的安装时间：合同生效收到预付款后并接到可安装通知后4个月内完成施工（包含并网）需方联系人及联系方式：1.合同范围。工程承包范围：1000千瓦自发自用部分光伏发电系统含光伏组件、逆变器、系统支架、标配线缆、电工穿线管、电表箱及其他主要安装辅材；发包人理解并同意：光伏发电系统的相关零部件的品牌、型号、规格、尺寸、数量、技术参数、质量标准等除非发包方有特殊要求，承包人将根据系统容量等情况，以合作品牌的产品匹配后发送给发包方。3000千瓦全额上网部分光伏发电系统仅包含光伏组件、逆变器、系统支架、标配线缆、电工穿线管、电表箱及其他主要安装辅材；发包人理解并同意：光伏发电系统的相关零部件的品牌、型号、规格、尺寸、数量、技术参数、质量标准等除非发包方有特殊要求，承包人将根据系统容量等情况，以合作品牌的产品匹配后发送给发包方。业主负责范围：协助承包方各项施工条件（如施工中需要的水、电以及与物业方面的沟通、联络等），提供并网申请服务所需电网公司要求提交的相关材料。2.合同金额和付款方式。（1）合同固定单价为人民币6.5元/W。（2）付款方式：合同签订后项目完成备案7个工作日内发包方即支付承包方合同总金额20%的预付款且项目公司舜鑫公司全部股权质押给承包方并在合同签署后10个工作日内办理完毕股权出质登记，工程验收合格后支付剩余的合同总金额的80%，承包方收到全部工程款项后即办理解除项目公司股权质押手续，（发包方应当在安装完成并网后的15日内完成安装工程验收，否则视为验收合格），质保保函5%，并网发电验收合格之日起一年退还保函。电站并网完成验收合格后，如甲方不能如约按时付款且时限超过30个工作日，则乙方按照应付款总金额年利率7.5%对甲方收取相应的罚息：如超过60日甲方依法无法履约付款，则乙方有权收回电站作为前期施工费用的补偿。4.质量标准。本工程质量标准全面达到国家或电力行业合格标准。7.承包人承诺。承包人向发包人保证完全按合同的约定，进行采购、施工、调试直至竣工投产完成本工程，使本工程按合同约定运营并在质量保修期内负责修复所有故障和缺陷。8.发包人承诺。发包人按合同约定向承包人支付设备材料供货、施工的价款和按合同约定应当支付的其他款项。9.保证人的保证责任。本合同项下工程款因金额较大，需要由保证人提供保证担保，保证人承诺并遵守如下条款：9.1保证人自愿向承包人提供连带责任保证，当发包人未按照本合同约定按时清偿本合同担保范围内债务时，承包人有权直接向保证人追偿，保证人应当立即向承包人清偿发包人的全部到期应付款项。9.2保证人承担保证责任的范围是全程连带责任保证；保证人对本合同项下全部工程款、违约金、赔偿金、承包人实现债权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、差旅费、工程费用等）和发包人所有其他应付费用承担连带保证责任。9.3保证期间为本合同项下工程款到支付之日起两年；承包人依据合同约定提前实现相关款项的，保证期间为承包人要求发包人提前支付之日起两年。10.合同生效。自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章或合同专用章即生效。第二部分：合同条款。6.开工、实施、提前、延误或暂停。6.1工程的开工。合同生效并且满足本合同约定的开工条件后，发包人向承包人发出开工通知，承包人接到发包人开工通知后适时开工。6.2施工的一般要求。承包人应将合同工程的施工与调试分包方案提交监理工程是审查、发包人审批。工程的所有建筑、安装工程施工及调试工作，均应按照合同约定的方法进行实施。如果合同未规定实施方法，则工程的实施就应使用恰当、精细、周到的方法，选用配置合理的设施和安全无危险的设备、材料，按照公认的良好惯例进行。承包人应保证自己以及其分包商遵守合同及合同附件和相关法律、法规、规定的要求。承包人及其分包商执行这些要求，不应影响和减轻本合同对承包人及其分包商的其他要求。承包人负责所有承包人人员和承包人设备及施工物资材料等能满足执行合同工作的要求。6.5修复缺陷。如果检验、检测、检查或实验结果认定其工程质量不合格或不符合合同的规定，承包人则应立即组织更换或修复缺陷，并保证上述被更换或修复的项目符合合同规定，如果发包人或监理工程师要去对修复后的上述工程质量重新进行试验，则应按其原试验条件进行。6.6开竣工时间与工期控制。承包人应按照合同约定工期控制合同工程的进度，实现里程碑节点目标，最终实现合同工期目标。6.7竣工时间的延长。如由于下列任何原因，致使竣工受到或将受到延误的程度，承包人有权提出延长竣工时间：（1）工程任何方面的变更；（2）根据合同条款某款，有权获得延长期的原因；（3）由发包人、发包人代表、监理工程师、发包人雇用的人员、活在现场的发包人的其他承包人造成或引起的任何延误、妨碍和阻碍；（4）如需屋顶作业，因雨雪霜或其他原因导致屋面湿滑、七级以上大风致使高空站立不稳或者高温以及不可抗力等不可归责于乙方的原因无法安装施工，造成项目工期顺延的；（5）如第三人干扰发包人未能及时排除；（6）政府行为；如果承包人认为他有权提出延长竣工时间，向监理工程师或者发包人发出通知。9.缺陷责任。9.1完成未了工作并修补缺陷。为使设计文件与本工程能在合同有效期期满之时或之后尽早处于合同要求的状态（正常磨除外），承包人应负责：（1）在接收证书上所注明的实现工期目标的实际日期之后，尽快组织完成在接收证书上所注明的扫尾工作和缺陷，以及（2）按照发包人代表或监理工程师可能发出的指令，组织完成修改、改建和修补缺陷或损伤等各项工作。若出现上述缺陷或发生上述操作，发包人代表或监理工程师就应立即书面通知承包人。自工程接受证书中写明的全部工程完工日开始算起24个月为缺陷责任期。在全部工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入成长使用，其缺陷责任期亦按全部工程的完工日开始算起。9.2修补缺陷的费用。如果由于下述原因，达到造成9.1[完成未了工作修补缺陷]款第（2）项中提出的所有工作的程度，其执行中的风险和费用应由承包人承担：（1）承包人供应的生产设备、材料或工艺不符合合同要求；（2）由承包人负责的事项产生的不当的操作或维修；（3）承包人未能遵守任何其他义务。如果此类工作由于任何其他原因造成，所支出的费用和风险由发包人承担。11.保修责任。11.1承包人对设备材料提供的质保期限根据相应供应商提供的质保期限确定。其中就系统的安装工程提供1年质保，太阳能组件提供10年产品工艺有限质保和25年功率有限质保，逆变器提供5年质保。因发包人操作、保管不善或者发包人自备的设备出现问题等原因造成铲平质量下降或破损的，由发包人自行承担责任。质保期限自工程竣工验收合格之后起算。11.3保修。承包人在收到发包人的保修通知后，应当在24小时内立即采取措施，自费返工或修补出现的缺陷、瑕疵或损坏，或更换、重新安装（如需要）。如果工程的任何一部分在保证期内经过了修理或更换，则该部分的保修期应予以延长，且延长的次数不受限制。12.合同价格及付款。12.1合同价格。合同价格暂定总额为26005888元，固定单价为6.5元/瓦，具体结算总额以实际安装容量为准。合同的价格在协议书中已经明确，并被作为合同各项付款时的依据适用。12.3发包人应当在竣工结算书确认后7天内将除质保金（如有）外最终结算款项支付给承包人。12.4付款方式和付款时间由合同双方在合同协议书中约定。12.5付款迟延。如果发包人延迟支付合同款项，发包人或保证人将按照一周（不满一周的按照一周计算）支付迟延支付款的0.05%的标准向承包人支付迟延付款的违约金且承包人有权对工期进行修改。2017年12月27日，商河经济开发区对涉案工程项目出具《登记备案证明》，载明建设内容：安装4MWp单晶硅370Wp光伏组件，建设配套逆变器、升压站、开关站、送出线路等配套设施，项目采用4MW自发自用、余额上网模式。2018年1月11日，舜鑫公司与展宇公司签订《补充协议》一份，载明：一、本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于2017年12月18日签订的《光伏电站建设承包合同》中的定义相同。二、甲方和乙方于2017年12月18日共同签署了《光伏电站建设承包合同》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商就原合同中未尽事项特订立以下补充协议：1.原合同组件型号采用JKM270P及以上组件改为JKM290M及以上组件。2.项目前期获取备案、接入方案及项目开工建设所需批文等必要手续文件的费用由乙方负责。三、本协议生效后，即为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。四、本协议与原合同发生冲突时，以本协议为准。五、除本协议明确所修改的条款外，原合同的其余部分应完全继续有效。2018年1月23日，舜鑫公司向展宇公司支付工程款520万元。2018年1月26日，展宇公司（发包人）与案外人江西文田电力实业有限公司（承包人、以下简称文田公司）签订《山东商河县舜泽4MW屋面光伏发电项目EPC总承包合同》，主要内容有：鉴于展宇公司拟建设山东商河舜泽门窗4MW的光伏发电项目工程，接受承包人以1000万元（含税）承担本工程项目勘察设计、除组件以外所有设备采购、施工承包。1.合同总价为1000万元，固定单价为2.5元/W，最终总价按照实际装机量结算。2.合同承包范围包括4MW厂区及公共部门光伏项目进场道路及红线图以内的所有工程以及外线送出工程与并网间隔改扩建工程，及并网（含电力公司并网验收等手续办理）。6.质量目标。本工程质量全面达到国家和电力行业合格标准以及发包人的技术、质量要求，如相关技术质量要求存在冲突的，以技术质量标准高的为准。7.工期目标。2018年5月30日前实现发并网发电，即并网装机容量不少于4MW。如要求实现满发并网时间有变化，具体以发包人书面通知时间为准。2018年4月11日，国网山东省电力公司济南供电公司向舜鑫公司出具《国网山东省电力公司济南供电公司关于济南舜鑫新能源科技有限公司-山东舜泽门窗4MW光伏发电项目接入电网的函》，载明：舜鑫公司：你公司拟建山东舜泽门窗4MW光伏发电项目的接入系统方案已制定并经你方确认，经研究，原则同意该项目接入电网，具体意见如下：一、项目本期规模为4兆瓦，规划规模为4兆瓦。经双方商定，本项目电量消纳方式为：自发自用，余电上网。二、项目本期接入系统方案：拟建发电项目位于商河县，山东舜泽门窗有限公司院内，利用建筑屋顶共安装10810块370瓦光伏组件。以上组件串组成光伏矩阵汇集后经8台2500千瓦逆变器转为0.35千伏交流，……三、请项目业主按此方案完善项目报批手续，委托有资质电气设计、承装单位进行设计和施工。在项目核准后，接入系统工程施工前，将接入系统设计等相关资料提交我公司营销部。未经设计审查私自开工建设的，相关责任、已发生的费用和损失由项目业主自行承担。四、项目投运后，由我公司收购上网电量，待项目纳入国家可再生能源电价附加补助目录后，按全电量对项目所发电量进行补贴。六、不得接带山东舜泽门窗有限公司以外负荷，不得直接通过光伏电站接带负荷，不得对外转供电。七、本意见函可作为项目核准支持性文件之一，文件有效期1年。后附有舜鑫公司山东舜泽门窗4MW光伏发电项目接入系统方案设计，载明本工程计划利用山东舜泽门窗有限公司厂房屋顶安装单片功率370Wp的光伏组件，共10810块。2018年6月25日，国网山东省电力公司商河县供电公司出具《商河舜鑫光伏电站分布式电源并网验收意见单》。2018年6月29日，涉案项目并网发电。同日，舜鑫公司与国网山东省电力公司商河县供电公司签订《分布式光伏发电项目高压发用电合同》。另，涉案项目消纳模式已更改为“4MW自发自用、余额上网”，实际装机容量为3.97746兆瓦。2018年10月9日，舜鑫公司工作人员杨克元、商河二建工作人员于希升、展宇公司工作人员穆邦钦、王皓、徐西铜、卢长兵、景建坤召开会议，就涉案工程项目相关问题进行研究并形成《会议纪要》一份，载明：一、2018年10月9日舜鑫公司法人杨克元，召集山东舜泽门窗4MW光伏电站建设项目参与人员，在山东舜泽门窗有限公司办公楼二楼会议室召开会议，会议明确在光伏电站建设项目中存在以下若干问题：1、本项目发包方在前期市场调查、招标报价中，由于对光伏电站项目发包方不了解，通过实地去江西、上海、济南等考察，确定展宇公司为专业光伏公司，实力有保障，贾鲁为展宇公司驻山东区域总负责人，徐西铜、穆邦钦、贾鲁三人承诺只要发包方同意上光伏，本项目所有备案手续、并网手续（济南市局、商河县局）、施工手续、项目补贴手续均由承包方全权负责办理，并保证签订合同后4个月内完成（本项目为交钥匙工程），发包方仅为承包方在施工现场施工提供必要的支持；2、合同规定本项目1MW自发自用，3MW全额上网；本项目承包方实际施工为：4MW自发自用，余电上网；对此变更发包方并不知晓；3、本项目实际施工所有电器设备、材料、型号及数量与合同中物料清单不符，光伏组件型号不一致（光伏板采用两种型号）；4、依据合同约定及承包人负责人承诺本项目于2018年5月31日并网，后经发包方亲自疏通关系跑手续，才于2018年6月29日上午并网成功；5、未经发包方同意，承包方单方面将本项目层层转包、分包，通过考察分包方无能力完成本项目，发包方多次提及，承包方未予理睬；6、未经发包方同意随意更换项目经理，且多次提出要求进场人员及监理人员提供执业证书、相关岗位证书及相关资料，至今承包方未能提供；7、本项目签署合同时，光伏厂区按最大容量建设，承包方在多次更改图纸后达到3.97MW，截止目前光伏区屋面仍由空间安置，承诺屋面存在空置；8、承包方在施工过程中未向发包方提供任何材料的检验报告、复试报告、合格证及施工基础资料，发包方未参与过程检验，所有资料均为后补且不齐全；2018年10月9日凌晨因天气雷电导致全厂停电，发包方要求承包方提供本项目电器接地及相关避雷措施的相关检测报告；9、承包方在施工过程中的屋面踏损造成厂房大雨渗漏严重、项目占地公司楼板及树木损坏，至今未给予赔偿和维修；10、本项目厂房加固费用（60%款项）迟迟未拨付给施工单位，导致施工单位多次上门讨要工程款，极大的影响了发包方及项目占地公司的正常生产秩序，造成了不良的社会影响；11、发包方与贾鲁共同所上光伏支架加工项目，设备已进场，至今占据项目地厂房未能投产；12、自并网至今，发包方对本项目无人维护和清理，无专人统计数据，屋面损坏光伏组件无人更换，无备用组件；13、承包方对发包方承诺的事项没有实施到位，前期手续和后期验收手续迟迟未能办理，至今未能完成；14、经发包方的自行对比，承包方设备存在极大的误差，电量消耗大，电量计数差距大；15、双方签署合同理应遵守合同约定，对双方均具有约束力；16、上述问题徐西铜能全面证明且全过程参与人员。二、展宇公司王皓对本项目发包方提出的问题给予以下答复：1、所有竣工验收资料及产品的检测报告尽快提供给发包方，尽量提供原件，暂不能提供原件的可先提供复印件；2、运维方面：发包方出相关人员，承包方负责进行跟踪培训，对技术资料、设备资料进行交底，形成书面文件；3、发电效率问题：承包方负责出具详细数据，查找原因，或请第三方检验机构进行检测；4、踩踏屋面维修问题：由承包方进行全面维修，一定要彻底解决，确保在交工后质保期内不出质量问题；5、车间加固款：承包方已将加固款支付给分包单位文田，由景建坤负责催要，无进展情况下可采取代付款，签署协议，由承包方支付；6、本项目施工中贾鲁确实是展宇公司人员，负责山东区域业务；7、对以上存在的问题逐一解决，确实解决不了的发包方与承包方单独起算协议，协商价格，处理问题。以上内容为发包方对本项目进行总结及提出相关问题，作为对承包方的书面通知，不具有法律效力，后期整改等需双方协商后另行起算协议安排。舜鑫公司提交（2019）鲁商河证经字第359号公证书一份，证明展宇公司安装的部分组件上面有焊点，是损坏的光伏组件，所以展宇公司交付的工程质量不合格。展宇公司为本案诉讼支出律师费60万元。以上事实由双方提交的证据、质证笔录、庭审笔录及当事人陈述等在案为凭。本院认为，舜鑫公司与展宇公司签订的《光伏电站建设工程承包合同》系双方的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依约履行。本案双方争议焦点问题有：一、展宇公司是否依约完成了施工任务，其是否有权要求舜鑫公司支付工程欠款；二、工程价款如何确定；三、商河二建是否应对涉案工程欠款承担连带担保责任。关于争议焦点问题一，涉案施工合同约定展宇公司承建舜鑫公司发包的“山东舜泽门窗4MW光伏电站项目工程”，并备注消纳方式为1MW自发自用，3MW全额上网。展宇主张其已按照施工合同的约定履行了全部施工义务，涉案项目已经并网发电，并已交付展宇公司使用，但展宇公司迟迟未能按合同约定付清合同款项，故要求舜鑫公司支付相应工程欠款。舜鑫公司辩称展宇公司未能按照合同约定履行义务，擅自变更消纳方式，将合同约定的“1MW自发自用、3MW全额上网”变更为“4MW自发自用、余额上网”，且变更之后双方对价款并未协商一致，未按照合同约定交付质量合格的光伏发电系统，工程质量存在问题，故展宇公司无权主张工程价款。对此本院认为，展宇公司已经完成了涉案4MW光伏电站项目工程的施工任务，项目已经并网发电，且已交付舜鑫公司使用并收益，应当认定展宇公司已经完成了施工任务。虽然涉案项目的消纳模式发生了更改、部分组件的型号与合同约定不一致，但并不影响舜鑫公司获得发电收益的合同目的的实现。故展宇公司有权要求舜鑫公司支付相应工程价款。舜鑫公司在本案审理期间自愿撤回反诉，系其对自己权利的自由处分，本院予以准许。关于合同履行过程中存在的相关质量问题，本案对此不予处理，双方可另行主张权利。关于争议焦点问题二，涉案施工合同虽约定固定单价6.5元/W,但根据合同产品名称及数量列表显示，该单价系由1MW自发自用项目和3MW全额上网项目两部分价目叠加后形成，其中1MW自发自用项目的单价为5.747元/W,3MW全额上网项目的单价为6.733元/W。根据查明事实，涉案项目的消纳模式已由合同约定的“1MW自发自用、3MW全额上网”更改为了“4MW自发自用、余额上网”。在此情况下，相应单价应当调整为自发自用项目的单价即5.747元/W。展宇公司主张仍应按照单价6.5元/W计算工程造价，与合同约定不符，本院不予采信。据此，涉案工程总价款为22858462.62元（3.97746兆瓦*5.747元/W）。扣除已付款520万元，舜鑫公司还应支付展宇公司工程欠款17658462.62元（22858462.62元-520万元）。施工合同约定合同签订后项目完成备案7个工作日内舜鑫公司支付展宇公司合同总金额20%预付款，工程验收合格后支付剩余的合同总金额的80%。舜鑫公司前期已经支付520万元预付款，该金额已超过总价款的20%，并不存在欠付工程预付款的事实，故展宇公司要求舜鑫公司支付拖欠预付款的逾期付款利息，无事实依据，本院不予支持。但在涉案项目于2018年6月29日并网发电之后，舜鑫公司至今仍拖欠展宇公司剩余工程欠款17658462.62元，构成违约。现展宇公司要求舜鑫公司支付自2018年7月15日起至实际付款之日止的逾期付款利息，于法有据，应予支持。按照合同约定，逾期付款利息的利率标准为年利率7.5%。故舜鑫公司应支付展宇公司逾期付款的利息损失（以17658462.62元为基数，自2018年7月15日起至实际付款之日止，按照年利率7.5%标准计算）。关于争议焦点问题三，涉案施工合同约定，商河二建作为保证人自愿向展宇公司提供连带责任保证，保证范围为本合同项下全部工程款、违约金、赔偿金、承包人实现债权的费用（包括律师费、诉讼费、保全费等）和发包人所有其他应付费用，保证期间为本合同项下工程款到支付之日起两年。故展宇公司要求商河二建对涉案舜鑫公司欠付的工程款及逾期付款利息承担连带清偿责任，于法有据，应予支持。涉案施工合同并未约定舜鑫公司须承担展宇公司包括律师费在内的实现债权的费用，故舜鑫公司并无承担展宇公司本案律师费的义务。根据保证合同的从属性，商河二建作为保证人承担连带清偿责任的范围不应超过债务人舜鑫公司所应承担的债务范围。据此，展宇公司要求商河二建支付律师费的主张并无法律依据，本院不予支持。涉案施工合同的变更并未加重商河二建的保证责任，商河二建辩称施工合同未经其同意进行了变更故其不再承担保证责任，该理由不能成立，本院不予采信。综上所述，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条、第十六条、第十七条、第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下：一、被告济南舜鑫新能源科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告江西展宇光伏科技有限公司工程款17658462.62元及逾期付款利息（以17658462.62元为基数，自2018年7月15日起至实际付款之日止，按照年利率7.5%标准计算）；二、被告商河县第二建筑公司对上述第一项债务内容承担连带清偿责任；三、驳回原告江西展宇光伏科技有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限内履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费150404元，由原告江西展宇光伏科技有限公司负担22752元，被告济南舜鑫新能源科技有限公司、商河县第二建筑公司负担127652元；反诉案件受理费10064元，减半收取5032元，由济南舜鑫新能源科技有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省高级人民法院。审 判 长  黄宏伟审 判 员  李莎莎人民陪审员  时跃荣二〇二〇年五月七日书 记 员  李在利