北京市海淀区人民法院民 事 判 决 书（2020）京0108民初7135号原告：北京职得教育科技有限公司，住所地北京市海淀区高里掌路1号院6号楼104-146。法定代表人：徐士英，执行董事。委托诉讼代理人：吴爽，女，该公司职员。被告：北京原创先锋网络科技发展有限公司，住所地北京市海淀区大钟寺13号院1号楼11层11B8室。法定代表人：黄继远，总经理。委托诉讼代理人：黄建，男，该公司销售经理。原告北京职得教育科技有限公司（以下简称职得教育公司）与被告北京原创先锋网络科技发展有限公司（以下简称原创先锋公司）服务合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告职得教育公司之委托诉讼代理人吴爽，被告原创先锋公司之委托诉讼代理人黄建到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。职得教育公司向本院提出诉讼请求：1、判令解除双方签订的《网站建设服务合同》；2、判令原创先锋公司返还已支付的合同款21200元；3、本案诉讼费由原创先锋公司负担。事实和理由：2019年4月15日，双方签订《网站建设服务合同》，约定由原创先锋公司提供网站建设服务，服务费共计53000元，缔约后3个工作日内支付21200元，待网站制作完成验收合格后支付剩余31800元。签约后，职得教育公司已支付首期合同款21200元。但原创先锋公司在服务中存在众多问题，导致静态页面制作严重迟延，未能如约完成网站建设。依照合同，职得教育公司有权解除双方合同。故请求法院判如所请。原创先锋公司辩称，认可职得教育公司公司所称合同关系，确已收到首期合同款21200元。履约中职得教育公司多次要求修改，且其提交资料的日期延后，导致履约期限顺延，原创先锋公司并未迟延履约，故不同意解除合同，亦不同意退还合同款。本院经审理认定事实如下：2019年4月15日，职得教育公司（甲方）与原创先锋公司（乙方）签订《网站建设服务合同》，约定由乙方向甲方提供电脑端及移动端网站的UI设计、后台制作等服务，服务费总金额53000元；协议签订后3个工作日内甲方支付21200元，待网站制作完成验收合格后支付31800元；乙方收到款项后，本项目正式立项；首页设计的设计时间为5-7个工作日，甲方收到首页设计稿后需在2个工作日内向乙方反馈修改意见；首页风格确认无误后，甲方需签署《网站首页风格设计确认书》，而后项目进入内页页面设计阶段；内页页面设计的设计时间为10-15个工作日，甲方收到内页页面设计稿后需在2个工作日内向乙方反馈修改意见；内页页面设计风格确认无误后，甲方需签署《网站二级栏目设计确认书》，而后项目进入静态页面制作阶段；静态页面文件的制作时间为7-10个工作日，（此时间为页面静态文件的制作时间，甲方资料收集、验收、提交反馈意见及乙方对页面静态文件进行修改的时间另行计算），甲方收到静态页面制作稿后需在2个工作日内向乙方反馈修改意见；验收主要内容为：页面所用动态效果（切换/内容滚动等），网站整体层级连接的逻辑结构；甲方验收无误后需签署《网站静态页面确认书》，此后网站进入程序开发阶段；网站后台程序的开发时间为7-10个工作日……甲方在《网站验收确认书》中两个签字处签字后，代表认可并完成有关网站的所有验收工作；乙方每次的修改周期为5-7个工作日；乙方收到甲方约定合同款项和网站制作所需全部资料并向甲方发出书面确认后，开始计算工作日；网页制作过程中，如因甲方原因造成网页制作周期延长，乙方向甲方提交测试版的日期相应顺延；任何一方违反合同，致使不能实现本合同目的，他方有权单方解除本合同。2019年4月16日，职得教育公司向原创先锋公司支付首期合同款21200元。2019年5月8日，职得教育公司签署了网站首页风格设计确认书。2019年6月24日，职得教育公司签署电脑端网站二级栏目设计确认书。2019年7月9日，职得教育公司签署手机端网站二级栏目设计确认书。2019年7月17日，原创先锋公司提出静态页面文件的制作周期大约需延长至15到20个工作日，职得教育公同意了上述延期方案。2019年8月12日，原创先锋公司向职得教育公司交付了符合验收条件的电脑端静态页面文件。2019年8月21日，原创先锋公司向职得教育公司交付手机端静态页面文件；职得教育公司于2019年8月27日提出手机端静态页面大小不符，原创先锋公司2019年8月28日修复该问题；职得教育公司于2019年8月28日提出手机端静态页面导航字体太大，原创先锋公司于2019年9月3日提交了修改后版本，同时原创先锋公司自行提出有其他问题需要再行修改，经职得教育公司同意，原创先锋公司在修改后于2019年9月12日提交新的版本，而职得教育公司称其已决定解除合同，故未查看该版本。庭审中，职得教育公司主张双方口头约定签约后2个月内完成网站制作，原创先锋公司明知网站需于2019年7月至8月上线，以便实现宣传国家公务员考试面试培训项目的合同目的。原创先锋公司对此不予认可，并称不知悉网站需在2019年8月前上线。职得教育公司主张电脑端及手机端静态页面文件的制作周期均应自2019年7月9日起算。原创先锋公司则主张电脑端应自2019年6月24日起算，手机端自2019年7月9日起算。原创先锋公司主张职得教育公司前期工作增加了内容并一再提出调整意见等，导致静态页面文件的制作周期延长。就此，原创先锋公司提交微信聊天记录等证据。职得教育公司不认可上述证据的证明目的。经询，原创先锋公司称其2019年7月17日提出延长工作周期时已考虑到职得教育公司上述行为的影响；另，原创先锋公司所交证据无法体现2019年7月17日之后制作周期仍需延长。职得教育公司认可制作首页及内页页面的服务费为6000元、制作静态页面的服务费为10000元。原创先锋公司不认可上述计价方式，并称各阶段服务没有价格明细，应按照服务品质和完成量核算服务费，其已完成70%的合同义务。经询，职得教育公司坚决拒绝履行合同。本院认为，依法成立的合同受法律保护。本案中，职得教育公司与原创先锋公司签订的合同系双方真实意思表示，未违反法律和行政法规的强制性规定，应属合法有效，双方均应按照合同履行各自义务。职得教育公司主张其公司需要借助网站宣传培训项目，双方口头约定网站需于2019年8月之前上线，但职得教育公司未就原创先锋公司明知其上述需求及双方存在口头约定提交充分证据，另结合双方合同内容及职得教育公司2019年9月3日仍接收原创先锋公司提交的静态页面文件并同意原创先锋公司继续修改的情况，本院对职得教育公司的上述主张不予采信。双方已完成首页及内页部分的验收，本院对此不持异议。双方在2019年7月17日协议变更了静态页面制作周期，则原创先锋公司应在变更后的周期内完成静态页面制作，最迟应于2019年8月7日交付工作成果。现原创先锋公司未能如期交付静态页面文件，且迟延天数相当于合同原定工作周期，严重违反双方对制作周期的约定，已构成根本违约，则职得教育公司有权主张解除合同，故对职得教育公司请求解约的诉请，本院予以支持。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。双方未就合同解除后的费用结算作出约定，而原创先锋公司未就各阶段工作的服务费标准提交证据，则本院结合职得教育公司的自认及原创先锋公司的履约情况，酌以判定其已完成部分的服务费金额为16000元，则原创先锋公司应向职得教育公司返还剩余服务费5200元，对职得教育公司超出该金额的诉请，本院不予支持。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条第（四）项、第九十七条、第一百零七条之规定，判决如下：一、解除北京职得教育科技有限公司与北京原创先锋网络科技发展有限公司2019年4月15日签订的《网站建设服务合同》；二、北京原创先锋网络科技发展有限公司于本判决生效后7日内返还北京职得教育科技有限公司服务费5200元；三、驳回北京职得教育科技有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费165元（北京职得教育科技有限公司已垫付），由北京原创先锋网络科技发展有限公司负担，于本判决生效后七日内交纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第一中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。审判员  郭文成二〇二〇年五月十九日书记员  那 辰