北京市朝阳区人民法院民 事 判 决 书（2020）京0105民初17284号原告：北京天赐环达货架有限公司，住所地北京市丰台区丰桥路8号院甲14号2层60。法定代表人：王顺贺，董事长。被告：北京培基教育科技有限公司，住所地北京市朝阳区南湖南路11号院1号楼501-23、501-25、501-26、501-27。法定代表人：庄涛，董事长。委托诉讼代理人：张书豪，男，北京培基教育科技有限公司人事部职员。委托诉讼代理人：徐晨，女，北京培基教育科技有限公司职员。原告北京天赐环达货架有限公司（以下简称天赐环达公司）与被告北京培基教育科技有限公司（以下简称培基教育公司）承揽合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。天赐环达公司的法定代表人王顺贺，培基教育公司委托诉讼代理人张书豪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天赐环达公司向本院提出诉讼请求：1.判令培基教育公司支付货款18万元；2.本案诉讼费用由培基教育公司承担。事实和理由：2019年4月16日，天赐环达公司与培基教育公司签订《定购合同》，约定天赐环达公司为培基教育公司经营的幼儿园装修中提供卫生间木隔断、洗手台、立柜、格子柜、前台桌、格子架等木作的安装制作，工程总价款为18万元，并约定支付方式及相关权利义务。合同签订后，天赐环达公司依约为培基教育公司制作安装上述一系列木作品及后期增项的其他木作产品，截至工程完工，该合同约定的工程款及后期增项款培基教育公司分文未付，故诉至法院。培基教育公司辩称，不同意天赐环达公司的诉讼请求。一、付款条件尚未成就，未达到付款期限，合同约定的安装且验收合格后支付总额的95%，剩余5%的款项为质保金，质保期满后支付，现阶段没有进行验收，也没有到质保期。二、根据合同约定，天赐环达公司应提供符合国家标准的货物，天赐环达公司的货物没有产品检测合格证。天赐环达公司目前已制作完成的定作物有异味，要求鉴定制作物是否符合环保要求。三、天赐环达公司未按照设计图纸进行安装，已经安装的部分存在缺陷，无法使用。经审理查明：2019年4月16日，供方天赐环达公司与需方培基教育公司签订《木作定购合同》，约定：定购商品见明细（有附件）；由供方提供样品，需方确定，（按照本工程设计、施工的技术要求）。样本应为全新正品，并达到质量合格标准；质量标准和技术要求：以样品为准，应当符合国家环保级质量标准，同时应具备产品检测合格证；商品定价：供需双方同意按照合同中定价执行；单价金额见明细，工程总金额为18万元；货到现场时间为本合同签订后30日内。交货地点为本工程施工现场；现场基本无交叉施工，施工洞口要求横平竖直；验收方法：货到工地后有现场负责人按合同约定验收合格后方可施工，不达标产品拒绝收货。货物应当确保达到约定的质量标准。施工时间为验收合格之日起当日。施工完成后，如已施工产品，若未达正常使用条件，需方有权拒绝最终验收确认，供方应当进行调整、更换、修复，如不进行调整承担所有责任。供方应在施工完毕一月内组织验收；合同签定后，需方支付供方定金为合同总价款的50%（9万元），供方按期履行的，定金部分转为货款。安装完毕并验收合格后付至合同总款的95%，剩余5%为质保金。质保期为一年，质保期满后一次性付清尾款；需方付款前，供方应当向需方开具相应金额且符合国家相关规定的发票。需方确认发票后予以付款；产品价格如须调整或增项、减项部分，必须经双方协商，并形成补充变更协议。达成协议后立刻执行，未达成协议按原合同执行；本合同所订一切条款，需、供任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失等。该《木作定购合同》后附件1载明展柜报价明细，包括一楼4个房间的洗手台、卫生间隔断、高柜，房间1宽420*高1000的矮柜，二楼6个房间的洗手台、卫生间隔断、高柜，房间61230*500*1200的矮柜，二楼成人卫生间洗手台、二楼儿童卫生间的洗手台、卫生间隔断。价款总计206047元（优惠价共计18万元）。庭审中，天赐环达公司表示在安装之前的制作过程中，培基教育公司提出修改，故一、二层房间的宽500*高2400的高柜没有做，增加了三层卫生间洗手台和隔断等，并提交展柜制作明细予以证明。培基教育公司不予认可，称天赐环达公司未按合同约定履行义务，一楼四个房间的高柜、二楼房间2至6的高柜、一楼房间1中的矮柜、二楼房间6的一组矮柜均未制作安装，（需原告确认）且天赐环达公司擅自安装了一个前台、三层的洗手台和卫生间隔断，三楼4个房间的500*450*2400的高柜及各儿童房间的方格。天赐环达公司与培基教育公司均提交了现场施工的照片证明合同的实际履行情况。经询，天赐环达公司表示其是从2019年5月开始安装至2019年10月。诉讼中，天赐环达公司提交一份《检验报告》，证明天赐环达公司曾向培基教育公司发送过检测合格证。培基教育公司认可收到该《检验报告》，但表示不同合同中约定的检测合格证，只能证明甲醛释放量，其他标准无法证明，且天赐环达公司也不能证明施工材料与检测材料是同一批次的。《检验报告》载明：产品名称细木工板（生态板），委托单位文安县通力板材经销处，检验单位河北省人造板产品质量监督检验中心，生产日期2018年3月19日，型号规格500×500×17.0mm，检验项目甲醛释放量，检验结论合格。本院认为，天赐环达公司与培基教育公司签订《木作定购合同》系双方当事人真实意思表示，且内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应合法有效。双方均应依约履行合同义务。关于天赐环达公司是否按约履行了定作安装义务。本院认为，天赐环达公司虽未提交证据证明双方对于工程增项或修改部分协商一致，但合同约定，合同所订一切条款，需、供任何一方不得擅自变更或修改，如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货。天赐环达公司制作并安装了前台、三层卫生间洗手台隔断等内容，如系擅自变更，培基教育公司有权拒收，但培基教育公司未拒收，视为双方对此进行了修改。培基教育公司虽辩称天赐环达公司无产品检测合格证，但《检验报告》可以证明涉案货物的质量符合环保标准，应视为具备产品合格证。培基教育公司主张涉案货物不符合环保要求，属于其举证责任，对于鉴定申请本院不予准许，并在开庭时予以明确答复。培基教育公司辩称涉案货物已安装部分存在缺陷，但未举证予以证明，本院不予采信。关于培基教育公司应支付天赐环达公司的款项，本院结合实际制作情况对于具体金额予以确定。因双方在合同约定中对于总价款给予一定的优惠，故本院根据该优惠力度确定最终应支付的金额。关于样品间，因《木作定购合同》约定由天赐环达公司向培基教育公司提供样品，故对于样品间的款项不予支持。关于望京展柜部分，因不符合《木作定购合同》约定的承揽范围，本院不予支持，天赐环达公司可另行主张。因合同明确约定剩余5%为质保金，质保期一年，质保期满后一次性付清，因天赐环达公司结束安装的时间为2019年10月，现质保期未届满，故5%的质保金本院无法支持。待质保期届满后，天赐环达公司可另行主张。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、二百六十三条之规定，判决如下：一、被告北京培基教育科技有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告北京天赐环达货架有限公司货款121000元；二、驳回原告北京天赐环达货架有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费1950元，由原告北京天赐环达货架有限公司负担590元（已交纳）；被告北京培基教育科技有限公司负担1360元（于本判决生效之日起七日内交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。审判员  李佳佳二〇二〇年五月二十九日书记员  杨 玥