安徽省安庆市迎江区人民法院民 事 判 决 书（2020）皖0802民初337号原告：南京诗缇卡乐品牌策划有限公司，住所地南京市浦口区。法定代表人：王文汇，总经理。委托诉讼代理人：丁独伟，上海市锦天城（南京）律师事务所律师。委托诉讼代理人：张昆，上海市锦天城（南京）律师事务所律师。被告：安庆新城悦盛房产经营管理有限公司，住所地安徽省安庆市迎江区。法定代表人：杨可，执行董事。委托诉讼代理人：潘岳成，公司员工。原告南京诗缇卡乐品牌策划有限公司（以下简称南京诗缇卡乐公司）与被告安庆新城悦盛房产经营管理有限公司（以下简称安庆新城悦盛公司）承揽合同纠纷一案，本院于2020年3月3日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告南京诗缇卡乐公司的委托诉讼代理人张昆、被告安庆新城悦盛公司的委托诉讼代理人潘岳成到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、被告支付原告168097.3元，返还履约保证金2万元，并支付自起诉之日起至实际付清之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的资金占用损失；2、被告支付原告律师费10000元、差旅费1000元；3、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2019年10月24日，原、被告签订了一份《美陈设计、制作及安装工程合同》，约定被告委托原告为安庆吾悦2019圣诞美陈设计、制作、安装及维护维修工程提供服务，并约定了合同总金额为240139元，支付方式：合同签订后支付30%，原告履行完毕合同义务并经甲方验收合格30个工作日内支付60%，美陈期满后30个工作日内支付10%。合同签订后，原告已按合同约定完成了相应的义务，并经被告确认验收。但被告未按合同约定支付款项，仅支付第一期款项就拒不支付剩余款项。经原告多次催告，被告均以各种理由拒绝。为维护自身的合法权益，提起诉讼。被告辩称，根据双方合同，被告已经按照合同约定支付了首付款72041.7元，根据合同约定，美陈期满后，被告将支付第二笔款项及尾款，由于疫情原因被告公司刚刚复工，正处于与原告结算款项阶段。对于原告提出的全额支付剩余款项，被告不予认可，被告要求根据原告实际履行情况对尾款进行扣减。请求法院驳回原告的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对无争议的证据，本院予以认定，并在卷佐证。对有争议的证据和事实认定如下：1、微信群信息，第一，圣诞树倒塌事件原告于2019年11月19日以书面形式向被告出具了情况说明，微信信息不足以推翻该书面材料。第二，灯饰画的方案虽发生了改变，但信息不能反映双方对此处报价的调整，灯饰画的报价涉及多方面因素，被告仅以面积抗辩扣减价款没有依据，被告未有证据证明双方对此项报价的重新定价，仍以原报价认定。2、对于被告统计的相关扣款清单，涉案美陈已使用完毕，被告提出的扣项没有充分依据，不予认定，关于违约的认定，将在下文中阐述。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年10月24日，原告（乙方、受托方）与被告（甲方、委托方）签订《美陈设计、制作及安装工程合同》，合同约定，甲方委托乙方为安庆新城吾悦广场2019圣诞美陈设计、制作、安装及维护提供服务，合同价款240139元，支付方式：合同签订后，甲方支付预付款72041.7元，乙方履行完毕本合同项下所有义务且经甲方验收合格，经甲方流转审核完毕后30个工作日内，甲方支付144083.4元，美陈期满后，乙方提供的服务或产品不存在任何问题，经甲方流转审核完毕后30个工作日内支付24013.9元。合同工期自2019年10月20日起，但完工时间不得晚于2019年10月31日。同时约定，乙方应于本合同签订之日向甲方缴纳履约保证金人民币20000元，本合同履行期限届满，乙方按约定完成本合同项下所有义务并经甲方确认合格后10个工作日内，甲方一次性无息返还乙方履约保证金余款。合同第八条约定：美陈期为自美陈工程制作安装完工且经甲方验收合格并在验收单上确认之日起计算，共100日，美陈期内，乙方负责维修维护。合同第十一条第四款约定：本工程设计、制作、安装存在瑕疵，导致安全事故，乙方除应向甲方支付逾期产生的违约金外，甲方还有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同价款20%的违约金，并全额赔偿甲方损失。第十一条第五款约定：乙方违约，依据本合同应向甲方赔偿损失或支付违约金的，甲方有权从应付合同价款中直接予以扣除。第十一条第六款约定：违约方应赔偿的损失包括守约方的直接损失和间接损失，包括但不限于守约方向第三方承担的赔偿责任、诉讼费、律师费等因违约而发生的费用支出。合同签订后，原告支付被告2万元履约保证金，2019年11月初原告完成了美陈工程的施工，2019年12月10日被告进行了验收，提出存在的问题并单方对工程相关款项进行了核减。2019年12月16日被告向原告支付了第一笔工程款72041.7元。2020年4月初美陈期结束，美陈工程大部分已拆除。另查明，2019年11月17日21：05分，原告施工的美陈圣诞树因当天风力较大发生倒塌，造成了一人受伤的事故。此后原告对圣诞树完成了整改，并承担了受伤人员的后续处理费用。2019年11月19日原告就圣诞树倒塌事件向被告出具情况说明，表明倒塌主要原因系圣诞树制作工艺对固定性有缺陷，在制作过程中未将全部焊为整体，中心点未设定固定点位……。因剩余工程款支付双方产生争议，原告提起诉讼，因诉讼聘请律师支付律师代理费10000元。本院认为，原、被告签订的涉案美陈合同对双方具有约束力，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原告已完成美陈合同的设计、施工，被告使用了原告的美陈工程，现美陈期间已届满，被告负有按约支付工程款的义务，被告提出工程存在相关瑕疵，扣减相关款项没有充分依据，不予支持，故原告要求被告支付剩余工程款168097.3元有合同依据。另外，因原告设计、施工的美陈圣诞树倒塌造成人员受伤，此事件构成安全事故，根据双方的合同约定应由原告向被告支付合同价款的20%违约金即48027.8元，违约金抵扣工程款后，被告尚需支付原告工程款120069.5元。被告未能依约履行付款义务，原告主张自起诉之日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算资金占用损失，符合法律规定，予以支持。关于原告主张的保证金返还请求，美陈期于2020年4月已届满，返还保证金条件已成就，被告负有及时返还的义务，但原告要求自起诉之日支付保证金的占用利息损失没有依据，本院不予支持。最后，原告诉求的律师费10000元有合同约定和发票为据，予以支持。原告主张的差旅费没有充分依据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第二百六十三条之规定，判决如下：一、被告安庆新城悦盛房产经营管理有限公司于本判决生效后七日内支付原告南京诗缇卡乐品牌策划有限公司工程款120069.5元及资金占用损失（以120069.5元为基数，自2020年3月3日起，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至给付之日止）。二、被告安庆新城悦盛房产经营管理有限公司于本判决生效后七日内返还原告南京诗缇卡乐品牌策划有限公司履约保证金20000元并支付律师费10000元。三、驳回原告南京诗缇卡乐品牌策划有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1701元（原告已预缴），由原告南京诗缇卡乐品牌策划有限公司负担501元，被告安庆新城悦盛房产经营管理有限公司负担1200元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省安庆市中级人民法院。审判员  潘小红二〇二〇年五月二十六日书记员  奚方颖附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第二百六十三条：定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。