包头市昆都仑区人民法院民事判决书（2020）内0203民初1012号(2020)内0203民初1012号原告：苏州顶裕节能设备有限公司。法定代表人：林耀朋。委托诉讼代理人：顾佳琦，江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：郑旭云，江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所律师。被告：内蒙古包钢钢联股份有限公司。法定代表人：李德刚，内蒙古包钢钢联股份有限公司董事长。委托诉讼代理人：王蕾，包钢（集团）公司法律事务部法律顾问。原告苏州顶裕节能设备有限公司诉被告内蒙古包钢钢联股份有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年2月24日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告苏州顶裕节能设备有限公司（以下简称苏州顶裕公司）的委托诉讼代理人郑旭云及被告内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称包钢钢联公司）的委托诉讼代理人王蕾到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。苏州顶裕公司向本院提出诉讼请求：1、判令包钢钢联公司向苏州顶裕公司支付货款人民币342497.44元并支付逾期付款利息损失人民币11881.4元（逾期付款利息损失以尚欠本金342497.44元为基数，按中国人民银行同期同档贷款基准利率或全国银行间同业拆借中心同期贷款市场报价利率，自2019年1月15日起，暂算至2019年11月30日，最终算至实际给付之日），合计人民币354378.84元；2、本案诉讼费由包钢钢联公司承担。事实与理由：2016年12月7日，苏州顶裕公司与包钢钢联公司签署《工矿产品购销合同》，约定包钢钢联公司向苏州顶裕公司购买排气风机、尾气引风机、玻璃钢蝶阀等设备，合同总价为人民币345450元，结算价为人民币342497.44元。付款方式为到货验收合格后三月内支付合同总额的90%或到货后6个月内支付合同总额的90%，以银行承兑或商业承兑方式支付；剩余合同总额的10%作为质保金，于质保期满后三月内支付。合同签订后，苏州顶裕公司依约已就前述合同项下的设备进行了发货、安装和调试，并开具了相应的合格发票，且均已通过验收。但经多次催讨，包钢钢联公司至今未支付任何款项。包钢钢联公司的行为已构成预期违约，苏州顶裕公司有权要求包钢钢联公司支付全部342497.44元，故诉至本院。包钢钢联公司辩称：一、根据双方约定，苏州顶裕公司存在迟延交货的情形，应当承担迟延交货的违约责任。2016年10月，包钢钢联公司就包钢庆华210万吨焦化煤气净化系统尾气处理工程进行招标，苏州顶裕公司接到中标通知书后，于2016年11月25日与包钢钢联公司签订了《玻璃钢风机及阀门技术协议》，同年12月7日，双方签订了编号为TJ16D-003A的合同，合同明确约定“技术协议、招标书、投标书等是本合同不可分割的一部分”根据技术协议及合同的约定，设备交货期为接到中标通知书后3个月，然而苏州顶裕公司于2018年8月14日才完成供货，早已超过双方约定3个月的交货期。迟交设备超过交货期九周以上，按照合同中迟交设备罚款的约定，应当承担合同总价5%即17272.5元的罚款，该笔罚款应当在结算时予以扣除。二、苏州顶裕公司所供货物还未过质保期，现无权主张支付质保金。根据技术协议及合同的约定，设备的质保期为一年半，从设备运行之日起计算。原告所供的设备是使用在包钢庆华焦炉煤气净化尾气治理工程中，该工程于2019年11月完成联动试运转开始投入使用，距今仅有5个月，设备还在双方约定的质保期内。根据双方合同约定，质保金应在质保期满后支付，故苏州顶裕公司现无权主张支付质保金。三、苏州顶裕公司主张逾期付款的利息没有事实及法律依据。双方在合同中没有约定利息，该项诉讼请求没有任何事实依据及法律依据，包钢钢联公司不应承担利息的责任。苏州顶裕公司围绕诉讼请求，向本院提交了两组证据，证据一《工矿产品购销合同》、送货单、到货验收记录，证明苏州顶裕公司与包钢钢联公司之间存在买卖合同关系，苏州顶裕公司已就合同项下的相应设备进行了供货、调试，且均已通过验收；证据二增值税专用发票，证明苏州顶裕公司已向包钢钢联公司开具了相应的发票。包钢钢联公司对证据一中的《工矿产品购销合同》及送货单真实性认可，对证明目的不认可。质证认为合同中约定交货期是3个月，苏州顶裕公司送货时间为2018年8月14日，超出了双方约定的交货期，存在迟延交货的情形，应承担相应的违约责任。对到货验收记录的真实性及证明目的均不认可。对证据二的真实性认可，对证明目的不认可。质证认为发票只能用作财务凭证，不能证明包钢钢联公司具有立即付款的责任。包钢钢联公司围绕诉讼请求，向本院提交了两组证据，证据一为《中标通知书》《技术协议》《工矿产品购销合同》、送货单，证明苏州顶裕公司存在迟延交货的情形，根据双方合同约定，苏州顶裕公司应承担迟交设备的罚款，该笔罚款应在货款结算时进行扣除；证据二《工矿产品购销合同》及《包钢庆华210万吨焦化煤气净化系统尾气处理工程玻璃钢风机及阀门技术协议》、设备无负荷联动试运转记录，证明苏州顶裕公司所提供设备还未过质保期，不具备支付质保金的条件。苏州顶裕公司对证据一中的《中标通知书》、《包钢庆华210万吨焦化煤气净化系统尾气处理工程玻璃钢风机及阀门技术协议》的真实性认为无法确认，对于《工矿产品购销合同》、送货单无异议，质证认为案涉合同履行中，苏州顶裕公司依据包钢钢联公司发送的送货通知交货，而包钢钢联公司是在2018年8月才通知交货，故苏州顶裕公司不存在迟延交货情形，即使存在迟延交货的情形，包钢钢联公司已使用了货物，并不影响其履行付款义务。根据合同第10条，迟延交货罚款不超过总价的5%，包钢钢联公司仍应当支付剩余货款。对证据二质证认为需要核实其真实性，且包钢钢联公司尚未在合同约定时间支付货款，已构成逾期违约，其应支付合同款项。本院认定事实如下：2016年11月7日，包钢钢联公司向苏州顶裕公司就包钢庆华201万吨焦化煤气净化系统尾气处理工程玻璃风机等设备项目发出《中标通知书》。2016年11月25日，苏州顶裕公司与包钢钢联公司签订《包钢庆华210万吨焦化煤气净化系统尾气处理工程玻璃钢风机及阀门技术协议》2016年12月7日，苏州顶裕公司与包钢钢联公司签订《工矿产品购销合同》，约定由苏州顶裕公司向包钢钢联公司供应排气风机、尾气引风机、玻璃钢蝶阀门等设备，合同价款345450元。结算方式为“到货验收合格后三月内支付合同总额的90%或到货后6个月内支付合同总额的90%，银行承兑或商业承兑支付。剩余10%作为质保金，于质保期满后三月内支付”，第十条规定“由于供方责任未能按规定时间交货，供方承担迟交设备的罚款，具体罚款比例如下：1、迟交1-4周、每周罚迟交设备金额的0.5%（千分之五）；迟交5-8周，每周罚迟交设备金额的0.7%（千分之七）；迟交9周以上，每周罚迟交设备金额的1.0%（千分之十）；超过三天按一周计，供方迟交货罚款，并不解除供方继续交货的义务，迟交设备的罚款总额，不超过合同总价的5%（百分之五）”。《包钢庆华210万吨焦化煤气净化系统尾气处理工程玻璃钢风机及阀门技术协议》约定“交货期为接到中标通知书后3个月”，第11.4条约定“产品需予以最低一年半的免费质量保修期，此保修期从设备运行之日起计算，在质保期内，乙方对由于设计、制造和材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责”。合同签订后，苏州顶裕公司于2018年8月10日交付上述设备，设备价款342497.44元。2019年11月21日，上述设备投入运行。本院认为：苏州顶裕公司与包钢钢联公司签订的工矿产品购销合同》及《包钢庆华210万吨焦化煤气净化系统尾气处理工程玻璃钢风机及阀门技术协议》系双方真实意思表示，且不违反法律规定，对双方当事人具有约束力。苏州顶裕公司作为出卖人，在提供符合合同约定的标的物后，有权获得相应的价款。关于合同总金额，双方当事人一致确认为设备价款342497.44元，对此本院予以确认。双方合同约定交货时间为“接到中标通知书后3个月”，即苏州顶裕公司应当在2017年2月之前完成货物交付，而苏州顶裕公司于2018年8月10日才交付约定设备，其行为已构成违约，应承担违约责任。双方约定“由于供方责任任未能按规定时间交货，供方承担迟交设备的罚款，具体罚款比例如下：1、迟交1-4周、每周罚迟交设备金额的0.5%（千分之五）；迟交5-8周，每周罚迟交设备金额的0.7%（千分之七）；迟交9周以上，每周罚迟交设备金额的1.0%（千分之十）；超过三天按一周计，供方迟交货罚款，并不解除供方继续交货的义务，迟交设备的罚款总额，不超过合同总价的5%（百分之五）”，由此，苏州顶裕公司应承担违约罚款17124.87元（342497.44元乘以5%），苏州顶裕公司抗辩其系按包钢钢联公司的要求供货，但并未提供证据，对此本院不予确认。双方在合同中还约定，保留10%作为质保金，并约定“产品需予以最低一年半的免费质量保修期，此保修期从设备运行之日起计算，在质保期内，乙方对由于设计、制造和材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责”，根据包钢钢联公司提供的设备无负荷联动试运转记录记载，该设备尚未超过质保期，应保留质保金34249.74元。综上，包钢钢联公司尚欠到期货款为291122.83元（342497.44元-17124.87元-34249.74元）。关于利息，双方未明确约定延期付款的违约责任，故包钢钢联公司应当自逾期付款之日起，承担逾期付款利息，因双方约定“到货验收合格后三月内支付合同总额的90%或到货后6个月内支付合同总额的90%”，故包钢钢联公司应自2019年1月15日起，支付逾期付款的利息。综上，对苏州顶裕公司的诉讼请求，本院部分予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条之规定，判决如下：一、由被告内蒙古包钢钢联股份有限公司支付原告苏州顶裕节能设备有限公司货款本金291122.83元；二、由被告内蒙古包钢钢联股份有限公司支付原告苏州顶裕节能设备有限公司货款利息（按本金291122.83元，自2019年1月15日起至2019年8月19日，利率按中国人民银行同期贷款利率计算，2019年8月20日至本金付清为止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，至本金付清为止）；上述款项，于本判决生效之日起十五日内付清。三、驳回原告苏州顶裕节能设备有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3308元（原告苏州顶裕节能设备有限公司已预交），由原告苏州顶裕节能设备有限公司负担308元，由被告内蒙古包钢钢联股份有限公司负担3000元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于包头市中级人民法院。审判员 刘 城 二O二O年五月二十二日书记员 陈文锦附：本案引用的法律条文及申请执行的期限《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条买卖合同对付款期限作出的变更，不影响当事人关于逾期付款违约金的约定，但该违约金的起算点应当随之变更。买卖合同约定逾期付款违约金，买受人以出卖人接受价款时未主张逾期付款违约金为由拒绝支付该违约金的，人民法院不予支持。买卖合同约定逾期付款违约金，但对账单、还款协议等未涉及逾期付款责任，出卖人根据对账单、还款协议等主张欠款时请求买受人依约支付逾期付款违约金的，人民法院应予支持，但对账单、还款协议等明确载有本金及逾期付款利息数额或者已经变更买卖合同中关于本金、利息等约定内容的除外。买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。