四川省成都市新都区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川0114民初1394号 原告：成都自在意装饰设计有限公司，住所地中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区华阳海昌路87号26栋1层102号。 法定代表人：张作为，总经理。 委托诉讼代理人：秦祥，四川君合律师事务所律师。 被告：四川雪利篷房制造有限公司，住所地四川省成都市都江堰市安龙镇东义社区5组5号。 法定代表人：杨文彬，总经理。 委托诉讼代理人：杨劲，四川华楚律师事务所律师。 原告成都自在意装饰设计有限公司（以下简称自在意公司）与被告四川雪利篷房制造有限公司（以下简称雪利公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年3月16日立案后，依法由审判员王瑜适用简易程序，于2020年4月14日公开开庭进行审理。原告自在意公司的委托诉讼代理人秦祥，被告雪利公司的委托诉讼代理人杨劲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 自在意公司向本院提出诉讼请求：雪利公司支付装修款522317.8元及违约金（以522317.8元为基数，自2019年10月20日起，按照每月2%的标准，计算至实际付清之日止）。事实与理由：2019年9月30日，自在意公司与雪利公司签订了《新都田夫稼舍基建安装及装修工程合同》，约定雪利公司将位于成都市新都区“田夫稼舍”休闲旅游农庄的基建及装饰等工程发包给自在意公司进行施工，预算造价为1115000元，其中基层建设及安装320000元，内部装饰795000元。双方在合同中对工程款支付进度进行了约定，同时约定如未按期支付工程款，每逾期一日按照合同总价的1%支付违约金。合同签订后，自在意公司进场施工。施工过程中，雪利公司对案涉工程的部分施工项目进行了变更，工程量产生相应增减。现案涉工程已完工，且实际投入经营使用，但雪利公司拒绝配合办理工程验收。基建部分工程款为347430元，经雪利公司确认的装修款为835387.8元，共计1182817.8元，雪利公司仅支付了660500元，尚欠522317.8元。雪利公司未按照合同约定履行付款义务，已经构成违约。 雪利公司辩称，按照合同约定，自在意公司提供的材料需经雪利公司确认合格后方可使用，但装修材料进场未经雪利公司确认。自在意公司施工工程存在质量问题，需要返工，导致工期严重延误，案涉工程处于未完工状态，经多次催告也未能如期完工，案涉工程整改前，不符合合同约定的验收标准。根据合同约定，自在意公司应提前通知雪利公司，但雪利公司未收到验收通知，双方也未办理过验收手续。雪利公司也未实际使用，付款条件不成立，应驳回自在意公司的全部诉讼请求。依据合同第八条第五款约定，因自在意公司未如期完工应承担170000元违约金，违约金应在工程款和装修款内予以扣减。对于已付款项660500元无异议。 本院经审理认定事实如下： 2019年9月30日，雪利公司（甲方，发包方）与自在意公司（乙方，承包方）签订《帐篷装修合同》，约定雪利公司将位于成都市新都区田夫稼舍内的装修工程承包给自在意公司施工，承包方式为包工包料，工期为2019年10月5日至2019年11月25日，2019年11月5日前集装箱完工，帐篷类四边形完成至少两个。工程预算造价1115000元，其中基层建设及安装为320000元，内部装饰为795000元，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按照实际计算。合同第二条载明：“1.本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。3.乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。”合同第三条载明：“3.工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。4.本工程由乙方设计施工方案，如由于乙方设计缺陷和使用不当等问题，由乙方负责整改和更换。”合同第五条载明：“1.基建及结构安装部分付款方式：甲乙双方签订合同后，甲方向乙方支付合同基层建设及安装部分总额30％的工程款即96000元；乙方在材料进场并在甲方确认材料合格后两天内，甲方向乙方支付合同基层建设及安装部分总额的40％的工程款即128000元；乙方在此基建及安装工程结束验收合格后，甲方向乙方支付合同基层建设及安装总额的25％的工程款80000元；剩余5％作为工程质保金即16000元，甲方在验收之日起一年结束10天内支付给乙方。2.内部装修部分付款方式：甲乙双方签订合同后，甲方向乙方支付合同内部装饰部分总额30％的工程款即238500元；乙方在材料进场并在甲方确认材料合格后两天内，甲方向乙方支付合同内部装修部分总额40％的工程款即318000元；乙方在此项基建及安装工程结束验收合格后，甲方向乙方支付合同内部装修部分总额23％的工程款即182850元；剩余7％作为工程质保金即55650元；甲方在验收之日起一年结束10天内支付给乙方。”合同第七条载明：“7.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。”合同第八条违约责任载明：“2.未办理验收手续，发包方提前使用或擅自动用工程成品而造成的损失的，由发包方负责。4.发包方未按期支付每次工程进度款的（验收签字7个工作日），每延误一天按合同发包价0.1％向承包方支付违约金，十天后乙方可中止合约。5.由于承包方原因致使工期延误，每延误一天按合同发包价0.1％向发包方支付违约金”。 合同签订后，自在意公司进场施工。施工过程中，除合同约定的项目外，双方协商对部分项目进行了变更。2019年12月15日，自在意公司完成了预定项目的施工，但雪利公司未进行验收。 之后，雪利公司分别在《1号房装修》、《婚庆房装修》、《3号房装修》、《亲子房装修》、《集装箱一楼装修》、《集装箱2楼房间》、《集装箱2楼卫生间》、《贝壳》及其《汇总》清单上加盖公章对项目名称、单价、数量、金额等进行了确认，汇总金额为835387.8元。 另查明，一、2019年12月29日，雪利公司工作人员向业主方交付部分卡和钥匙，案涉工程已经实际投入使用。 二、2020年1月19日，雪利公司向成都稼舍农业开发有限公司发出《酒店式帐篷竣工验收通知函》，该函件载明：“我司承建新都田夫稼舍（稼舍原上村）帐篷民宿产品，已于2019年12月15日完成安装......望贵公司在2020年1月20日前组织验收并确定增减项目部分费用，依据合同之相关规定支付相应款项......” 三、雪利公司已向自在意公司支付款项660500元。 以上事实有《帐篷装修合同》、微信群聊天记录、《1号房装修》、《婚庆房装修》、《3号房装修》、《亲子房装修》、《集装箱一楼装修》、《集装箱2楼房间》、《集装箱2楼卫生间》、《贝壳》、《汇总》清单、《酒店式帐篷产品竣工验收通知函》等证据及到庭当事人的陈述在卷佐证。 本院认为，自在意公司与雪利公司签订的《帐篷装修合同》系双方当事人真实意思表示，其内容不违反法律法规的禁止性规定，属于合法有效的合同，双方均应全面履行合同约定的义务。合同签订后，自在意公司按照约定进场施工，并于2019年12月15日了完成预定项目的施工，雪利公司已于2019年12月29日向业主方交付部分卡和钥匙，案涉工程已经实际投入使用。雪利公司应按照合同约定支付工程款项。 关于工程款金额。自在意公司主张基层建设及安装款有增量、变量，款项金额应调整为347430元，但并未提供相应的证据证明该部分金额应予以增加，合同约定的基层建设及安装款为320000元，且雪利公司仅认可320000元，故本院认定基层建设及安装款为320000元。关于内部装饰工程款，合同约定为795000元，但同时也约定若变更施工内容、变更材料，造价按照实际计算。自在意公司向本院提交的雪利公司加盖公章确认的各具体项目的清单和汇总单，应视为雪利公司对该部分款项的认可，其总金额为835387.8元，本院予以确认。雪利公司辩称案涉工程未经过结算，自在意公司提供的相应清单上仅有雪利公司的的印章，并无雪利公司法定代表人的签字，未在审查意见栏内签署意见，未明确工程是否合格，非双方的结算行为，不具有结算的效力。对于其该项抗辩理由，本院不予采纳。 雪利公司已向自在意公司支付工程款660500元，尚余部分工程款未支付。合同第五条对付款方式进行了约定，均约定验收合格后应支付除质保金外的所有款项。本项目虽未进行验收，但未验收的责任不在自在意公司，且雪利公司在并未验收的情况下将案涉项目交给业主方，根据合同第八条“未办理验收手续，发包方提前使用或擅自动用工程成品而造成的损失的，由发包方负责”的约定，应视为雪利公司已进行验收，本院确定雪利公司向业主方交付案涉项目之日即2019年12月29日为验收合格之日。故雪利公司向自在意公司支付除质保金外的款项的条件已经成就。根据合同第五条约定的质保金的比例，基层建设及安装部分的质保金应为16000元（320000元×5％），内部装修部分的质保金应为58477.15元（835387.8元×7％）。故本案中雪利公司应向自在意公司支付的工程款为420410.65元（835387.8元+320000元-660500元-16000元-58477.15元）。 关于违约金，合同第八条第四款约定“发包方未按期支付每次工程进度款的（验收签字7个工作日），每延误一天按合同发包价0.1％向承包方支付违约金”。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款规定：“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少”。合同约定的违约金过高，本院综合考虑双方履行合同的情况、当事人的过错程度、自在意公司公司可能遭受到的损失，根据公平原则和诚实信用原则进行衡量，将合同约定的违约金调整为以未付装修款420410.65元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。该违约金的起算时间应从2019年12月29日起经过7个工作日即2020年1月9日起算。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条第二款，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决如下： 一、四川雪利篷房制造有限公司在本判决发生法律效力之日起7日内给付成都自在意装饰设计有限公司工程款420410.65元； 二、四川雪利篷房制造有限公司在本判决发生法律效力之日起7日内给付成都自在意装饰设计有限公司违约金（以420410.65元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，自2020年1月9日起计算至款项付清之日止）； 三、驳回成都自在意装饰设计有限公司其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费4 668元（已因适用简易程序减半收取），保全费3 288元，共计7 956元，由成都自在意装饰设计有限公司负担1 356元，四川雪利篷房制造有限公司负担6 600元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审判员  王瑜 二〇二〇年五月二十八日 书记员  凌淼