广东省广州市白云区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0111民初6384号原告：刘燕子，女，1981年10月21日出生，汉族，身份证住址广州市白云区，被告：叶炳炎，男，1988年6月29日出生，汉族，身份证住址广东省云浮市云安县，原告刘燕子与被告叶炳炎装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年2月28日受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告刘燕子、被告叶炳炎均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告刘燕子向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告向原告退回解除合作款项70000元；2、请求判令被告支付原告为维护权益产生的人工费2100元；3、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：原告委托被告处理广州市白云区观云街5号3002房的大理石施工项目。2019年8月8日，原告向被告提供《客户沟通函》（下简称函），函中提到原告支付7万元款项后，被告完善剩余的地面、地花及完成五个卫生间的地面、墙面、窗台以及所有石材、酒柜、所有门套、洗衣台并于2019年8月16日前完工。原告亦于2019年8月9日通过微信向被告支付70000元人民币的工程款。而后，原告与被告于2019年8月31日就上述的函件签订《大理石施工项目补充协议》，原告将上述项目承包给被告进行施工。协议约定被告于2019年9月13日前完善剩余的地面、地花及完成五个卫生间的地面、墙面、窗台及所有石材、酒柜、所有门套、洗衣台。截止今日被告依旧未开始施工，原告曾多次联系被告，要求被告依约履行相应的义务，但被告一直未能如期履行义务，还一直推脱。原告的律师与被告代表联系也无果。为维护原告的合法权益，特诉至法院。被告叶炳炎辩称，请求驳回原告的全部诉请。原告确实支付了7万元给被告，但是该7万元是进度款。广州市白云区观云街5号3002房的大理石施工项目是被告于2018年10月9日与广东酷优优智慧家居有限公司签订《施工承包合同》后承接的，工期为2018年10月26日至2019年1月5日。付款方式是先交定金25%即10万，地面部分完工付35%即14万，全部完工后付35%即14万，留5%质保金验收后8个月付清。但被告收到的第一笔款项仅仅5万元，为定金的一半。被告预先订购了一批地面材料进场，由于广东酷优优智慧家居有限公司与原告迟迟未决定选材，导致上述材料铺好后，原告又要求更换材料，直至4月份才重新确认材料，而广东酷优优智慧家居有限公司直至2019年5月13日才支付另外一半定金共5万元。2019年7月29日，被告才收到广东酷优优智慧家居有限公司第二笔款项的一半7万元整，但是此时广东酷优优智慧家居有限公司已经收取了原告70%的工程款共105万元。2019年8月8日，原、被告及广东酷优优智慧家居有限公司三方到现场谈工程进度。原告在当天支付被告5万元，第二天又支付2万元，共计7万元即第二笔款的另一半，并口头承诺第三笔款项由原告支付，并于2019年8月31日与被告签订补充协议。由于广东酷优优智慧家居有限公司不承认被告的第一批材料更换费用和5%质保金，直至2019年10月9日才将2.7万元更换材料的费用支付给被告。因多次收款困难，导致被告的包工头陈翁误工。原告于2019年11月11日口头终止了与被告之间的大理石项目，并于当月和被告的包工头陈翁签订《大理石装修合同》，工程款为12万，现已完工。被告的包工头陈翁收被告26万元工程款，以及原告支付的12万元工程款，共38万元。而被告签订的合同总价为40万元，故原告要求被告退回7万元解除合作款项不合理。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人提供的合同、付款记录、律师函、客户沟通函、广东省农村信用社交易回单、施工承包合同、石材项目清单表、大理石施工项目补充协议及当事人陈述等证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：位于广州市白云区观云街5号3002房（复式单元）的房屋的所有权人为原告刘燕子，共有情况为单独所有，建筑面积为302.48平方米。2018年7月24日，原告（甲方，业主）与广东酷优优智慧家居有限公司（乙方，承包方）签订《工程承包施工合同》，约定：一、工程名称：华发四季，工程地点：广州市白云区华发四季6栋3002房；二、承包范围：人工辅料、主材、石材、含空调、灯具（以下简称涉案工程）；三、开工日期为2018年7月24日，竣工日期为2019年11月11日；五、合同价款为1500000元+20000元，本次的预算报价均不含各类税收，如甲方需要发票，税金由甲方负责承担；六、承包方式为全包；十二、在施工队伍和设备进场前，甲方支付工程预算总价的30%工程款给乙方，在本项目拆改和水电安装基础部分完工后，甲方支付预算总价的20%工程款给乙方，本项目衣柜、橱柜进场装完20%、泥工部分休工油漆结束后，甲方支付预算总价的20%工程款给乙方，工地完工后，甲方支付预算总价的10%工程款给乙方等。2018年10月9日，广东酷优优智慧家居有限公司（甲方，下达施工任务方）与被告叶炳炎（乙方，承接任务责任方）签订《施工承包合同》，约定：（一）工程地址广州市白云区华发四季6栋3002房；承接方式：石材项目全包；工程期限2018年10月26日至2019年1月15日；工程直接费（即总承包价）400000元。（三）材料采购本工程中所需的全部材料由乙方提供（见乙方材料清单列表及施工图纸）（五）工程款的结算和付款方式。先交定金25%，地板部分完工后，交工程款的35%；全部工程完工后交工程款的35%；在验收8个月后，再收5%的保证金。每一环节的验收需业主签字确认后才算验收完成，待验收完成后才可以拿工程款等。2019年8月31日，原告（甲方）与被告（乙方）签订《大理石施工项目补充协议》，约定：一、装修施工项目及完成日期：9月13日前，完善剩余的地面、地花（不含客厅KTV的拼花、入户门前区域），完成五个卫生间的地面、墙面、窗台及所有石材、酒柜、所有门套、洗衣台（不含门）；9月27日前，完成客厅沙发背景墙及墙面造型所有石材、客厅地面拼花、KTV地面拼花、五个卫生间的浴室柜大理石台面（蓝色石材及背景石材在9月3日前确认）；10月8日前，完成所有未能确认环节及地脚线收口（如收口作业因我方原因造成延期将不记入工期）。二、付款方式：在本工程整屋全部石材全部完成验收后支付款项100000元；待石材晶面处理验收完工后支付剩下余款40000元。五、违约责任5.1由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方应向甲方支付1000元/天的违约金，超过半个月（15个自然日）未完成，甲方可自行安排人员接手未完成的项目，所产生的费用由剩余未支付的款项中抵扣。5.4因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由违约方赔偿守约方造成的经济损失等。2019年11月14日，原告（甲方，发包方）与佛山市禅城区泔田石材经营部（乙方，承包方）签订《大理石装修合同》，约定：11月18日完工，窗台石、门槛石在18号完成；11月25日前完工，11月16日、17日送客厅背景、客厅拼花石材在现场，同时进行施工，11月25日前完成支付30000元；11月19日-25日，卫生间，完工后支付30000元；11月25日前，门套完成施工；11月29日前，酒柜、洗衣台、吧台完成施工；11月29日前地脚线等所有配件必须在11月29日前生产送到施工现场，待与柜子等其他施工人员配合完成，完成后支付20000元；等业主通知，抛光、打蜡等业主通知的三个工作日到现场并于两周内完成整个工程，完成整个工程支付剩余尾款40000元。二、工程总价为120000元。三、乙方指派陈翁为工地代表，负责施工现场的管理和协调等。2020年4月7日，佛山市禅城区泔田石材经营部出具《声明书》，称：我方于2019年11月14日与刘燕子签订了一份《大理石装修合同》，约定承包刘燕子发包大理石施工装修项目，合同金额为拾贰万元。鉴于刘燕子与另外的大理石施工装修合同方（叶炳炎）发生合同纠纷并起诉于法院，我方特作出声明如下：当日我方派代表陈翁与刘燕子签订《大理石装修合同》，该事实的本质是佛山市禅城区泔田石材经营部与刘燕子发生了法律关系，与其他任何人（特指叶柄炎）不存在任何经济、法律责任关系。我方承包刘燕子发包的大理石施工装修项目完全是依照我国相关法律以我方名义独立进行的，不代表任何人或任何企业。另我方并无授权陈翁承包叶柄炎的任何工程项目。至于，陈翁与叶炳炎私下存在如何的法律关系，与我方无关。2020年4月13日，陈翁出具《证明》，称本人陈翁证明在2019年8月8日至2019年11月13日期间有配送大理石材料至广州市白云区华发四季6栋3002包括门槛石，窗台石，门套。酒柜、KTV地花，客厅地面材料（客厅地花除外），并安排施工。由于工地管理不完善原因，导致误工，并未能全部完成施工。另，需说明我在2019年11月11日前为叶炳炎工作，负责该工地大理石施工管理工作。但在2019年11月14日，我与叶炳炎工作关系中止。经业主同意，代表泔田石材经营部另签订施工合同，工地工作与叶炳炎再无关联，鉴于业主与叶柄炎存在意见并诉至法院，特此证明。原告庭后提交律师函、快递单、高速费付款凭证等，拟证明原告为维护权益产生的人工费2100元。本院认为：原告将涉案工程总体发包给广东酷优优智慧家居有限公司施工，广东酷优优智慧家居有限公司又将其中的石材项目全包给被告进行施工，由于广东酷优优智慧家居有限公司与被告之间在支付工程进度款的过程中出现延误，导致石材项目未能按合同约定的进度如期施工，原告为防止工期进一步拖延，遂向被告支付进度款7万元，并与被告于2019年8月31日签订《大理石施工项目补充协议》。因该《大理石施工项目补充协议》是双方真实意思表示，内容并未违反法律、行政法规的强制性规定，该《大理石施工项目补充协议》合法有效，双方应恪守履行。根据上述补充协议约定，被告应在2019年9月13日前，完善剩余的地面、地花（不含客厅KTV的拼花、入户门前区域），并完成五个卫生间的地面、墙面、窗台及所有石材、酒柜、所有门套、洗衣台（不含门）；于2019年9月27日前，完成客厅沙发背景墙及墙面造型所有石材、客厅地面拼花、KTV地面拼花、五个卫生间的浴室柜大理石台面（蓝色石材及背景石材在9月3日前确认）；于2019年10月8日前，完成所有未能确认环节及地脚线收口（如收口作业因我方原因造成延期将不记入工期）。结合原被告的陈述及《大理石装修合同》、《声明书》、《证明》可知，在原告向被告支付7万元进度款后，被告与广东酷优优智慧家居有限公司之间就石材项目支付工程进度款再次出现分歧，导致被告无法及时收到进度款，从而再次影响施工进度，原告便口头终止了其与被告之间签订的《大理石施工项目补充协议》，并于2019年11月14日与佛山市禅城区泔田石材经营部签订《大理石装修合同》，将剩余未完工的石材项目交由佛山市禅城区泔田石材经营部施工。鉴于被告未按《大理石施工项目补充协议》的约定完成施工，现原告解除合同并要求返还已收取的7万元工程款的诉请于法有据，本院予以支持。对于被告抗辩称无法完工的原因系广东酷优优智慧家居有限公司拖欠工程进度款所致的抗辩理由，因该事由系被告与广东酷优优智慧家居有限公司之间履行合同中所发生，无法对抗原告，故对被告此抗辩理由本院不予采纳。对于被告抗辩称原告与佛山市禅城区泔田石材经营部签订《大理石装修合同》，因佛山市禅城区泔田石材经营部的负责人陈翁系被告的包工头，故该《大理石装修合同》实际为原告与被告所签的抗辩理由，根据佛山市禅城区泔田石材经营部出具的《声明书》及陈翁出具的《证明》可知，佛山市禅城区泔田石材经营部与被告并无关联，陈翁与被告亦无关联，对被告此抗辩意见本院亦不予采信。关于原告主张被告支付为维护权益产生的路费及误工费2100元的诉请。根据《大理石施工项目补充协议》第5.4之约定，因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由违约方赔偿守约方造成的经济损失。由于被告违约在先，现原告作为守约方要求被告赔偿路费及误工费的诉请合情合理，本院予以支持。本院酌情认定该损失为800元为宜，对于原告主张超出的部分，因无证据予以证实，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、自本判决生效之日起十日内，被告叶炳炎向原告刘燕子退还工程款7万元并赔偿损失800元；二、驳回原告刘燕子的其他诉讼请求。本案受理费801元，由原告刘燕子负担14.4元，由被告叶炳炎负担786.6元并于本判决生效之日起三日内向本院交纳。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。审判员  周子珺二〇二〇年五月二十六日书记员  陈春燕