河北省张家口市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀07民终536号 上诉人（原审原告）：张金旺，男，1971年10月8日出生，汉族，住北京市延庆县。 委托诉讼代理人：任海峰，北京京云律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：怀来荣峰房地产开发有限公司，住所地河北省张家口市怀来县东花园镇人民政府院内。 法定代表人：翟学刚，董事长。 委托诉讼代理人：陆园园，女，公司职员。 被上诉人（原审被告）：北京意家科技有限公司，住所地北京市平谷区林荫北街13号信息大厦802室。 法定代表人：秦德生，总经理。 被上诉人（原审被告）：北京房悦惠网络科技有限公司，住所地北京市通州区经济开发区聚富苑产业园区聚和六街1号-1007。 法定代表人：王佳亮，总经理。 被上诉人（原审被告）：中国农业银行股份有限公司怀来县支行，住所地河北省张家口市怀来县沙城镇府前街燕京路北段新东方小区门口商业楼101号。 负责人：郝东升，行长。 上诉人张金旺因与被上诉人怀来荣峰房地产开发有限公司（以下简称荣峰公司）、北京意家科技有限公司（以下简称意家公司）、北京房悦惠网络科技有限公司（以下简称房悦惠公司）、中国农业银行股份有限公司怀来县支行（以下简称农行怀来支行）房屋买卖合同纠纷一案，不服河北省怀来县人民法院（2019）冀0730民初358号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年2月26日立案后，依法组成合议庭，不开庭进行了审理。本案现已审理终结。 张金旺上诉请求：撤销怀来县人民法院（2019）冀0730民初358号民事判决，改判支持张金旺的诉讼请求。事实和理由：一审法院认定案涉房屋已经验收合格属于事实认定错误，该房屋至今未能办理竣工验收手续，根据一审中所提交的证据，建设行政主管部门已经出具了竣工验收备案手续，时间是2019年3月25日，案涉房屋尚未办理规划验收合格手续。荣峰公司所提供的验收材料，内容及形式均存在瑕疵，不能证明六方单位履行了实质审查义务。一审法院认定房屋交付因政府环保管控逾期74天属于免责情形，明显缺乏必要的证据。荣峰公司提交的证据缺乏怀来县政府及环保部门和街道办事处、建设行政主管单位出具的书面停工通知，仅凭其提供的证据不能证明环保管控的事实。一审法院认定案涉房屋符合双方约定的验收合格的交付条件，明显适用法律错误。荣峰公司未能提交强制性的竣工验收登记备案表，不能证明案涉房屋已经验收合格。建筑法第61条规定交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。只有竣工经验收合格后，方能交付使用，在未能验收合格或者不合格的，不能交付使用。建筑工程质量管理条例第49条规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。按照以上规定，即便是张金旺与荣峰公司约定了经验收合格，但也不能免除荣峰公司必须要履行上述竣工登记备案手续的强制性规定，否则案涉房屋就属于不合格的房屋，荣峰公司的行为就构成逾期交房。张金旺要求解除合同的诉讼请求符合法律规定。双方所签订的房屋买卖合同中约定了逾期交房超过60日就可以解除合同，虽然特殊约定了即便逾期60日也不能解除，但该约定内容属于荣峰公司提供的格式合同中的约定内容，该条款排除了张金旺基于对方违约所享有的法定解除权利，属于法律规定的排除一方权利的格式条款，该条款无效。根据合同法第94条规定，一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使合同目的不能实现的，对方可以要求解除合同。荣峰公司已经逾期交房，致使张金旺的购房目的无法实现，依法享有解除合同的权利。所以该项主张，既符合双方合同的约定，也具有法律依据。意家公司、房悦惠公司未能提交任何合法证件，证实其经营范围，其所收取的团购费等费用也被商品房销售管理办法明令禁止。所以所谓的团购费等费用完全是两公司与荣峰公司恶意串通、巧立名目的虚假宣传，应当依法退还。请二审法院查明事实，支持张金旺的诉讼请求。 荣峰公司、意家公司、房悦惠公司、农行怀来支行未提交书面答辩意见。 张金旺向一审法院起诉请求：1、解除与荣峰公司签订的《商品房买卖合同》（备案号HFB20171030011747）及其相关补充协议，并依据合同第九条第（2）项，在判决生效之日起30日内，返还已支付认购金10000元和首付款318503元及所有利息损失；2、荣峰公司依据合同第九条第（2）项，支付违约金10785.03元（以1078503元为基数）；3、意家公司返还已交团购费15000元（交款日2016年11月5日），荣峰公司承担连带清偿责任；4、房悦惠公司返还已交电商费25000元（交款日2016年11月6日），荣峰公司承担连带清偿责任；5、解除张金旺与荣峰公司、农行怀来支行签订的《个人购房担保借款合同》荣峰公司返还张金旺已经向农行怀来支行支付的银行贷款及利息，具体金额截止到《个人购房担保借款合同》解除之日为止，荣峰公司将已收取的剩余购房贷款（扣除已偿还的贷款部分）返还给农行怀来支行。 一审法院认定事实：2016年11月5日，张金旺与荣峰公司签订《八达岭阿尔卡迪亚项目认购书》，并先后向意家公司交纳团购费15000元、向荣峰公司交纳房屋认购金10000元、向房悦惠公司交纳电商费25000元。张金旺与荣峰公司于2017年10月21日签订《商品房买卖合同》（以下简称买卖合同）、《商品房买卖合同补充协议》（以下简称补充协议）。荣峰公司于2017年3月31日取得商品房预售许可证，并于2017年5月9日，就商品房销售明码标价向怀来县物价局予以备案。2017年10月30日双方签订《商品房买卖合同》（此合同为备案合同，以下简称备案合同），合同约定，房屋面积84.28平方米，单价为12563.69元，价款为1058868元，地下储藏室面积13.09平方米，单价为1500元，价款为19635元，该商品房包含地下储藏室，总价款为1078503元。2017年11月30日，张金旺与农行怀来支行签订《个人购房担保借款合同》，以借款交纳部分购房款。2018年10月5日，荣峰公司向业主发出《告知函》，其内容为：备案合同约定于2018年9月交付房屋，由于受到环京区域大气治理等情况影响，无法正常交房，依据合同规定可据实予以延期。2018年11月5日，荣峰公司就案涉房屋取得了竣工验收合格报告。2018年11月13日，荣峰公司向张金旺发出《入住通知书》，通知张金旺于2018年11月15日到荣峰公司售楼处办理房屋入住手续。2018年12月6日，怀来县住房和城乡规划建设局因业主陶莉申请对八达岭阿尔卡迪亚项目的建筑工程质量认定书和房地产开发建设项目竣工综合验收合格证公开政府信息，予以回复为“经调查，因该项目未竣工验收，尚未达到竣备条件，所以无法向您提供前述相关证明材料”。一审法院认为，本案中双方主要的争议有以下几个方面，一是房屋交付条件。就此，张金旺认为，其与荣峰公司之间签订的商品房买卖合同、补充协议、备案合同，对商品房交付条件的约定存在冲突，并认为补充协议第九条第3项“双方经协商一致，商品房交付的条件仅限于商品房竣工验收合格”的约定已被备案合同第八条变更，交付房屋条件应以取得竣工验收备案登记证明以及符合合同约定为准；并补充协议第九条第3项的约定，属于无效的格式条款，且违反了法律、行政法规的强制性规定，因此，商品房交付条件应当以备案合同第八条为准。荣峰公司认为交付条件为房屋经竣工验收合格。其理由为，商品房买卖备案合同第八条约定，荣峰公司应当在2018年9月30日前，将具备“经验收合格”的房屋交付张金旺，补充协议第九条第3项约定“商品房交付的条件仅限于商品房竣工验收合格”，故交付条件仅限于房屋经竣工验收合格。就竣工验收，荣峰公司提供了《河北省建设工程竣工验收报告》，证明2018年11月5日由勘验单位、设计单位、施工单位、施工图审查机构、监理单位、建设单位出具的竣工验收结论为竣工验收合格，已符合了约定的“经验收合格”的交付条件。张金旺及荣峰公司对商品房买卖备案合同及商品房买卖合同补充协议真实性均无异议。按照备案合同中的“说明”，双方当事人可以对文本条款的内容进行修改。2016年11月双方签订买卖合同补充协议，至2017年10月签订备案合同期间，张金旺有充裕的时间对补充协议的内容予以了解。在签订备案合同时，张金旺并未对补充协议内容提出异议，应视为是双方当事人真实意思的表达。并补充协议第一条第2项，已用加黑字体对“买卖双方已注意并接受了本协议中涉及的免责或限制各方权利、违约后果、行权期限等重要条款”予以了明示，且补充协议为单独签订，对变更条款分别列项，也足以起到提示作用。故补充协议的格式条款不属于法律规定的无效情形，对张金旺提出的补充协议第九条第3项无效的观点，不予支持。同时，备案合同包括附件五，即补充协议，为备案合同的组成部分，其是双方当事人真实意思的表达，与备案合同有同等效力。同时，按照协议约定及荣峰公司提供的证据，达到了荣峰公司认为的商品房经竣工验收合格的交付条件，张金旺提交的证据，不能证明其上述观点，故对张金旺的观点，不予采纳。二是荣峰公司延期交房是否构成违约。张金旺与荣峰公司对按照合同约定交付房屋日期为2018年9月30日无异议。并从双方提交入住通知书，也可以证明通知张金旺接收房屋时间为2018年11月15日，交付房屋时间超过了合同的约定交付期限。对此，张金旺认为交付房屋逾期。荣峰公司认为交付房屋并未逾期，理由为：根据备案合同，第八条第二款第二项约定，政府及社会不安定因素导致无法正常交房的，出卖人可以据实予以延期。荣峰公司因为环境大气综合治理停工96天，属于合理的工程延期，所以没有逾期交房。依据荣峰公司提供的《工程暂停令》，确认项目监理机构分别于2017年11月7日至2017年11月15日、2018年3月3日至2018年3月22日、2018年4月21日至2018年4月25日、2018年7月5日至2018年7月9日、2018年8月11日至2018年8月18日、2018年8月22日至2018年8月31日、2018年9月11日至2018年9月14日、2018年9月17日至2018年9月23日、2018年9月25日至2018年9月30日要求停工，共计停工74天。环境保护是我国的一项基本国策，任何企业应该积极履行这项职责。由于环境治理督查等原因，项目监理机构根据省县文件精神，要求停工，应视为政府行为，且不可预见，符合合同约定，可以根据实际停工天数74天予以延期。同时，对荣峰公司辩称的停工96天的事实，不予确认。三是团购费是否应予返还。张金旺认为意家公司、房悦惠公司收取团购费、电商费无法律依据。意家公司、房悦惠公司认为其为张金旺提供服务，并促成张金旺与荣峰公司签订房屋买卖合同，且在购房总价款中享受了4万抵8万的优惠，故收取的服务费合情合法，不予退还。张金旺购买怀来大爱城养老住宅项目A区D9号0单元1003号房屋，在荣峰公司提供的价格备案表中，此房屋建筑面积为84.28平方米，销售单价每平米13768元，价款应为1160367元，张金旺实际交付房款为1058868元（不包括储藏室价款）。按照荣峰公司、意家公司、房悦惠公司辩称，及张金旺实际交付价款为1058868元[（备案价款1160367元-折扣价款80000元）×0.99（荣峰公司优惠折扣99折）×0.99（荣峰公司优惠折扣99折）]。由此得出，张金旺实际购房款低于备案价款，并通过意家公司、房悦惠公司的服务，在购房当中享受了4万抵8万的优惠。张金旺于2017年10月21日签订商品房买卖合同时，已知道自己交纳了团购费、电商费。虽然未与意家公司、房悦惠公司签订书面服务合同，但在购房过程中，享受了意家公司、房悦惠公司提供的一定的服务，且张金旺在此过程中也未遭受经济损失，并得到了价款的优惠，故可认定二者之间形成了事实上的服务关系，且意家公司、房悦惠公司促成了张金旺与荣峰公司之间的房屋买卖，义务已经完成，故对张金旺陈述的观点，不予采纳。综上所述，张金旺、荣峰公司签订的备案合同及补充协议属双方真实意思的表达，且已经行政主管部门予以备案，张金旺提供的证据不能证明其违反法律、行政法规的强制性规定，故该备案合同及补充协议合法有效。双方约定交付房屋期限为2018年9月30日，根据双方可以据实延期的约定，荣峰公司可延期74天，至2018年12月13日交付房屋即不构成违约。荣峰公司通知张金旺于2018年11月15日办理房屋交付手续，故荣峰公司交付房屋的时间未构成逾期，且根据补充协议第十条第1项“如出卖人构成逾期交房的，无论出卖人逾期交房是否超过60日买受人均同意不解除买卖合同及本协议，出卖人按日向买受人支付已购房款万分之一的违约金”的约定，故对张金旺要求解除备案合同及补充协议，并要求返还认购金、首付款、违约金的诉讼请求，不予支持。对于张金旺要求意家公司、房悦惠公司返还团购费、电商费的诉讼请求，因张金旺提交的证据不足以证明违法收取，不予支持。因房屋买卖合同不予解除，张金旺提出的解除个人购房担保借款合同的诉讼请求，于法无据，不予支持。判决：驳回张金旺的诉讼请求。 本院二审期间，当事人没有提交新证据。二审经审理查明的事实与一审一致。 本院认为，本案的争议焦点为：1、荣峰公司的交房行为是否符合法律规定，张金旺是否享有合同解除权；2、意家公司、房悦惠公司收取的费用应否返还。 关于第一个争议焦点，张金旺与荣峰公司签订商品房买卖合同，该合同系双方真实意思的表示，约定内容不违反法律规定，依法成立并生效。该合同中包含的附件中有补充协议，该协议亦不违反法律规定，依法成立并生效。张金旺、荣峰公司均应当按照约定全面履行各自的义务。《建设工程质量管理条例》第十六条规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程经验收合格的，方可交付使用。案涉合同中约定的交付条件是工程经验收合格，并未明确“经验收合格”的具体情形，应当按照以上条例的规定，工程经设计、施工等有关单位验收之后出具验收报告即视为合格。张金旺认为在该条例中规定了验收需经备案，根据《建设工程质量管理条例》第四十九条“建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案”的规定，备案属于行政机关对建设工程进行监管的手段，该条款内容并未规定备案为竣工验收合格的前置程序，一审法院以竣工报告的时间确定为工程竣工验收合格能够交房的时间，并不违反法律规定，故张金旺主张的案涉工程未经备案登记不能视为验收合格的上诉理由，不具有法律依据，本院不予支持。对于张金旺要求解除案涉合同的主张，结合合同的第八、九条的约定，荣峰公司在一审中提交了相关的文件及监理部门出具的停工通知，能够形成完整的证据链条，可以证实其停工并非自身原因造成，属于合同双方均不能预见的客观因素使然，且荣峰公司在预见到无法按约定时间交房时，已经向张金旺履行了告知义务，故荣峰公司在合同履行过程中并不存在过错，荣峰公司虽未能在约定的时间内交房，但结合据实延期的实际情况，荣峰公司可延期74天，比约定的交房迟延36天，不符合双方约定的合同解除条件，不能认定其在合同履行过程中存在根本违约情形，故张金旺所主张的解除权不具有事实依据，本院不予支持。 关于第二个争议焦点，《中华人民共和国合同法》第三十六条规定，法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。意家公司、房悦惠公司系通过对购房人的服务促成商品房买卖合同订立，并使购房人获得购房的相应优惠价格而收取服务费用，此类合同不属于法律、行政法规所规定的必须采用书面形式的要式合同，且张金旺在接受服务之后已经支付了费用，收据中对费用的性质也予以明确，对此，张金旺并未及时提出异议，故符合法律规定的，一方履行主要义务，而对方接受的合同成立的条件。结合本案事实，张金旺已经通过意家公司、房悦惠公司的服务达到了获取优惠的目的，其与意家公司、房悦惠公司的合同已经履行完毕，张金旺要求返还服务费用的主张不能成立，一审法院对此未予支持并无不当。 综上所述，张金旺的上诉请求不能成立，一审判决认定事实清楚，适用法律正确。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条、第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费6988元，由张金旺负担。 本判决为终审判决。 审判长  王少博 审判员  闫 格 审判员  宋凯阳 二〇二〇年五月十四日 书记员  田 佳