河南省信阳市平桥区人民法院民 事 判 决 书（2019）豫1503民初5200号原告刘秀梅，女，汉族，1963年4月3日出生，无业，住信阳市羊山新区。委托代理人杨冰川、胡睿（实习），河南豫金律师事务所律师。被告河南东宏装饰工程有限公司浉河分公司。法定代表人俞泽东，公司负责人。住所地：信阳市恒丰家居建材广场D区门面房商铺D2号。原告刘秀梅诉被告河南东宏装饰工程有限公司浉河分公司（以下简称东宏装饰浉河分公司）装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序（后因案情需要转为普通程序），公开开庭进行了审理。原告刘秀梅及其委托代理人杨冰川、胡睿到庭参加诉讼。被告东宏装饰浉河分公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。原告刘秀梅诉称，2018年8月9日，原被告双方签订《河南省装饰装修工程施工合同》，约定工程造价为133123元，被告采取包工包料方式，施工地点为羊山新区铁东小区1号楼10楼西户1001室。后经双方协商一致，将工程造价改为110000元。根据合同约定，工程期限为90日，实际开工日期为2018年8月18日至今超出工期6个月有余。按照合同第十一条违约责任11.4由于被告责任延误工期的，每延误一日，被告支付给原告本合同工程造价金额1%的违约金。因被告装修质量问题频发，未竣工之前便多次出现瓷砖有空鼓现象、木地板安装错误、浴室柜因被告搬运时磕碰破损、酒柜尺寸错误导致无法使用、鞋柜门尺寸问题关不上、地板砖反碱严重（至今未解决）等问题，原告多次向其反馈解决问题，而被告总是怠于解决，现仍存在诸多质量问题未予解决，因被告未能按照合同约定造成工期延误，导致原告不能及时入住新房，只能长期在外租赁房屋居住，被告因赔偿因其违约行为造成原告在外租房的费用。被告单方称原告未支付剩余工程款而宣布停工，事实上原告已支付的款项超过应支付的工程款，被告不顾契约精神、违约在先，至今不积极配合装修的整改和完善，严重侵害原告的合法权益，请求：1、判令被告按照每日以工程造价金额1%支付违约金暂计33000元（从竣工日2018年11月18日起计算至实际履行日为止）；2、判令被告将装修工程中不合格的部分以及收尾部分进行整改和完善；3、判令被告支付因其违约造成原告不能入住而产生的房屋租赁费4800元；4、本案诉讼费由被告承担。被告东宏浉河分公司未作答辩。经审理查明，2018年8月9日，原告刘秀梅（发包方、甲方）与被告东宏装饰浉河分公司（承包方、乙方）签订《河南省装饰装修工程施工合同（2018版）》（以下简称装修合同），其中与本案双方当事人争议问题相关联的约定内容如下：第一条，工程概况，工程地点：信阳市羊山新区小区1号10号楼西户（1001室），装饰装修面积101平方米，户型为两房两厅一厨一卫，乙方包工、包部分材料、甲方提供部分材料，工程期限90日（以实际工作日计算，双休日、节假日除外）；合同工程造价133123.00元。第七条7.3在乙方责任不能按期完工的，工期不顺延；因乙方原因造成质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。第十条工程款支付方式，按工程进度付款，预算、设计方案认可时付60%、基装工程进度过半时付20%、基装工程完毕时付19%、竣工验收完毕时付1%。第十一条11.4由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方支付给甲方本合同工程造价金额1‰的违约金。对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理，因返工造成工程的延期交付视同工程延误，按11.4的标准支付违约金。第十四条甲方参加乙方的公司开业活动，以主材代金券抵装修款。之后，双方又进行了补充约定，原告刘秀梅在享受了主材代金券和样板房优惠政策后，总工程款确定为110000元。将开工日期调整为2018年8月19日。2019年2月26日，主要装修工程施工完毕，但是，存在许多不合格及需要返工、改进的地方，2019年3月18日，原告刘秀梅与被告东宏装饰浉河分公司对同确认已施工的工程中存在14处不符合合同约定的地方。原告刘秀梅遂要求改正上述存在的问题，予以返工、完善，并拒付剩余工程款。双方遂发生争议，被告东宏装饰浉河分公司未对上述不符合合同约定的地方采取返工、维修、完善等措施。另查明，至2018年10月4日，原告刘秀梅已支付被告东宏装饰浉河分公司装修工程款102000元。原告刘秀梅在被告东宏装饰浉河分公司拒绝对剩余工程量继续施工、施工不符合合同约定的地方采取返工、维修、完善等措施后，自行对其中部分工程另行组织他人施工后入住。又查明，2019年1月12日，原告刘秀梅与他人签订房屋租赁合同，租赁期限为2019年1月16日起至2019年7月16日止，房屋租金为每月800元。本案在审理过程中，本院依法向被告东宏装饰浉河分公司送达开庭传票、应诉须知、举证通知书、起诉书副本等法律文书，被告东宏装饰浉河分公司怠于行使诉讼权利，不依法应诉，在本案一审辩论终结后向本院递交答辩状及证据。本院均不予受理。上述事实有当事人陈述、证人证言、合同文本、699基础配置表、366整装主材配置表、项目报价预算单、工程款支付凭证、微信聊天刻录截屏、租房合同等证据予以证实。本院认为，原、被告双方签订的装修合同及合同附件均是双方当事人的真实意思表示，依法成立并生效，对双方当事人均具有约束力。从原告支付工程款的时间节点及金额来看，其支付工程款的行为均符合合同约定，履行了支付工程款的主要合同义务。被告应当按合同约定的施工内容、质量要求、工期要求等全面履行义务。被告未基于诚实信用原则履行合同义务，应承担相应的违约责任。违约金兼具惩罚性及补偿性双重作用，只有当违约金不足以弥补因违约行为所造成的损失时，对于未能弥补的损失，违约方才负有赔偿责任。对于违约金足以弥补因违约行为所造成的损失时，当事人在违约金之外，另行请求赔偿损失的，于法无据，依法不予支持。本案中，按照合同约定，从开工之日（2018年8月19日）起，扣除不应计入工期的双休日、节假日外，按实际工作日90天计算，因不存在合同约定的工期顺延的情形，施工期限届满日应为2018年12月20日。自2018年12月21日起，被告应按合同约定的违约金计算方式承担违约责任，即按每日110元计算至2019年2月26日，违约金为7260元。主装完毕，遗漏及未完善的部分装修工程虽然影响居住质量，但所装修房屋已基本符合入住条件，自该时起，被告的行为属于部分违约，应承担与之相适应的违约责任。自2019年2月26日起至原告自行完善装修后，入住时间酌定到原告在外租赁房屋到期之日即2019年7月16日止期间的违约金，酌定按每天36元计算为5040元。以上违约金合计为12300元。原告因本案房屋装修合同所受的损失主要来源于不能及时入住而产生的房屋租赁费损失，上述违约金足以弥补原告所主张的房屋租赁费损失，故原告除违约金外，另行主张租赁费损失4800元，本院不予支持。被告明知本案指定的举证期限、开庭日期，不依法应诉，按时到庭参加诉讼。而于本案一审辩论终结后向本院递交答辩状及证据，违反民事诉讼的相关规定，应视为其对相应民事诉讼权利的放弃和举证责任的懈怠，本院均不予受理。由此产生的不利法律后果，依法应由被告自行承担。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：（2019）被告河南东宏装饰工程有限公司浉河分公司于本判决生效之日起五日内，给付原告刘秀梅违约金12300元；（2019）驳回原告刘秀梅的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费745元，原告负担503元，被告负担242元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省信阳市中级人民法院。当事人上诉的，从递交上诉状之日起7日内交纳上诉费，并在交费后（从交纳上诉费的次日开始计算）5日内将交纳凭证交付本院一审案件承办人。上诉人未按上述规定预交上诉费并交付交纳凭证的，河南省信阳市中级人民法院将依法按自动撤回上诉处理。当事人对财产案件提起上诉的，按照不服一审判决部分的上诉请求数额交纳案件受理费，上诉费收款单位：河南省信阳市中级人民法院，开户行：兴业银行信阳市分行，账户：46×××16。审判长  易艳玲审判员  王晓蕾审判员  蒋 荟二〇二〇年五月十九日书记员  于 宇