山东省冠县人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁1525民初1416号原告：苏州科峰电器成套有限公司，住所地：太仓市浮桥镇浏家港石化区华苏东路28号1幢。法定代表人：殷婴，系公司董事长。委托诉讼代理人：王毅，男，1973年5月19日出生，汉族，系公司法务高级主管，住江苏省太仓市。委托诉讼代理人：黄秀红，女，1966年10月20日出生，汉族，系公司经营策划部经理，住江苏省盐城市阜宁县。被告：山东三融环保工程有限公司，住所地：聊城冠县工业园区苏州路。法定代表人：刘东初，系该公司经理。委托诉讼代理人：王鑫，山东融平律师事务所律师。原告苏州科峰电器成套有限公司（以下简称科峰公司）与被告山东三融环保工程有限公司（以下简称三融公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年3月6日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告科峰公司的委托诉讼代理人王毅、黄秀红到庭参加诉讼，被告三融公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告科峰公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告欠款人民币151万元；2、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：原、被告双方于2015年8月签订二份低压柜供货合同，一份合同编号为SR-2014-XJGXZDTL-GN-D-02，金额为238万元万元人民币，一份合同编号为SR-2015-XJGXZDTL-GN-D-02，金额为42万元人民币，二份合同金额共计280万元人民币。前述二份合同签订后原告按照合同约定和被告的要求履行了货物交付等合同义务，但被告没有履行支付货款义务。截至目前，被告仅支付原告货款129万元人民币，尚欠货款151万元人民币。原告多次向被告催讨未果，现原告只得诉诸贵院，以求维护合法权益，请求贵院依法判令准予原告的全部诉讼请求。被告三融公司在其提交的书面答辩状中称，答辩人已按约支付两份合同的预付款，但原告两份合同交货均存在严重逾期违约行为，其中脱硝项目合同第6.2条约定交货时间为2015年10月15日，原告实际交货时间为2016年6月21日，脱硫项目合同第6.2条约定交货时间为2015年9月30日，原告实际交货时间为2016年6月21日。另根据合同第11.6条约定，原告应承担合同总价20%逾期违约金，两份合同共计56万元，该违约金在原告违约行为发生之时，答辩人已按照合同第11.2条扣除完毕，且无需通知原告。综上，答辩人实际欠付原告合同价款为95万元，原告起诉金额与事实不符。原告为支持其诉讼请求，向本院提交如下证据：一、新疆国信准东2×660MW煤电项目烟气脱硫EPC总承包工程低压柜供货合同（合同号为SR-2014-XJGXZDTL-GN-D-02），证明原被告存在买卖合同关系及双方权利义务；二、新疆国信准东2×660MW煤电项目烟气脱硝EPC总承包工程低压柜供货合同（合同号为SR-2015-XJGXZDTL-GN-D-02），证明原被告存在买卖合同关系及双方权利义务；三、发货收获验收单，证明原告已交付货物；四、银行回单，证明被告支付的货款；五、汇票，证明被告支付的货款；六、催款函，证明原告多次催款及被告欠款数额；七、发货函，证明被告要求发货。本院审查认为，原告提供的以上证据来源合法，内容真实，与本案具有关联性，可以作为认定本案事实的依据。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年8月31日，原告科峰公司（供方）与被告三融公司（需方）签订合同附件编号：SR-2014-XJGXZDTL-GN-D-02号《新疆国信准东2×660MW煤电项目烟气脱硫EPC总承包工程低压柜供货合同》，约定本合同用于新疆国信准东2×660MW煤电烟气脱硫工程之低压柜供货，合同总价为238万元，交货时间为全部设备材料于2015年9月30日前（合同生效、双方技术确认后30天）交货完毕，交货地点为新疆国信准东2×660MW煤电烟气脱硫工程工地，如果不是由于需方原因或需方要求推迟交货而供方未能按本合同规定的交货期交货时（不可抗力除外），实际交货日期按本合同6.2条和6.5条规定计算，…迟交1周，每周违约金金额为合同总价的1%；…合同设备迟交货物的逾期违约金总额不超过合同总价的20%。被告三融公司于2015年9月10日支付了预付款71.4万元。2015年8月31日，原告科峰公司（供方）与被告三融公司（需方）签订合同附件编号：SR-2015-XJGXZDTL-GN-D-02号《新疆国信准东2×660MW煤电项目烟气脱硝EPC总承包工程低压柜供货合同》，约定本合同用于新疆国信准东2×660MW煤电烟气脱硝工程之低压柜供货，合同总价为42万元，交货时间为全部设备材料于2015年10月15日前交货完毕，交货地点为新疆国信准东2×660MW煤电烟气脱硫工程工地，如果不是由于需方原因或需方要求推迟交货而供方未能按本合同规定的交货期交货时（不可抗力除外），实际交货日期按本合同6.2条和6.5条规定计算，…迟交1周，每周违约金金额为合同总价的1%；…合同设备迟交货物的逾期违约金总额不超过合同总价的20%。被告三融公司于2015年9月10日支付了预付款12.6万元。被告三融公司在发送给原告科峰公司的落款日期为2016年6月2日的传真中载明：“贵方与我方签订新疆国信电厂脱硫工程低压柜供货合同和脱硝工程低压柜供货合同，合同约定贵方设备已应于2015年10月15日送达现场。因甲方多次更改施工设计要求，由脱硫建设改为超净排放工程建设，造成施工工期顺延情况，故我方在考虑现场安装条件的前提下没有要求贵方发货。先施工现场已经具备安装施工条件，请贵方尽快给予回复确认，并尽快安排发货，将设备于2016年6月15日前送达合同约定地点，确保设备安装进度及质量”。被告三融公司在发送给原告科峰公司的落款日期为2016年6月3日的传真中载明：贵我双方于2015年8月签订“新疆国信准东2×660MW煤电项目烟气脱硫低压柜供货合同”（合同号SR-2014-XJGXZDTL-GN-D-02）。今通知贵公司速安排本合同项下所有设备及资料发货，并将发货清单提前发送我公司经营计划部及我公司新疆国信项目部，要求2016年6月25日前到达现场。原告科峰公司对上述两份合同的实际交货日期为2016年6月21日。合同履行完毕后，被告三融公司又分两次向原告付款45万元（其中40万元的汇票于2017年5月份支付，5万元的转账于2018年8月31日支付），至今被告两个合同共计支付原告货款129万元，下欠原告货款共计151万元。本院认为，原告科峰公司与被告三融公司签订的两份涉案低压柜供货合同是双方当事人的真实意思表示，依法成立，合法有效，对双方均具有约束力。原告已向被告交付了涉案合同的货物，被告应向原告支付相应货款，对原告主张要求被告支付剩余货款151万元的诉求应予支持。两份涉案合同签订后，被告三融公司向原告科峰公司发送了两份通知，原告并未提出异议，应视为双方协商一致对两份合同履行期限作出了变更，对双方均具有约束力。原、被告双方签订的脱硫工程合同原告的实际交货期限为2016年6月21日，变更后的约定交货日期为2016年6月25日前，原告并未逾期交货；双方签订的脱销工程合同原告实际交货期限为2016年6月21日，变更后的约定交货日期为2016年6月15日前，原告逾期交货6天。根据《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四十四条规定：“出卖人履行交付义务后诉请买受人支付价款，买受人以出卖人违约在先为由提出异议的，人民法院应当按照下列情况分别处理：（一）买受人拒绝支付违约金、拒绝赔偿损失或者主张出卖人应当采取减少价款等补救措施的，属于提出抗辩；（二）买受人主张出卖人应支付违约金、赔偿损失或者要求解除合同的，应当提出反诉。”依据上述规定，被告三融公司书面答辩状中主张的原告存在逾期交货行为，应扣除相应的违约金属于应当提出反诉的情形，不属本案审理范围，被告三融公司可另行主张。被告三融公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，视为放弃相应诉讼权利，依法可缺席裁判。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零九条、第一百五十九条、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条规定，判决如下：被告山东三融环保工程有限公司于本判决书生效后十日内给付原告苏州科峰电器成套有限公司货款151万元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费18390元，减半收取9195元，保全费5000元，由被告山东三融环保工程有限公司承担。如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省聊城市中级人民法院。审 判 员 白建华二〇二〇年五月八日代书记员 任立鹏