福建省莆田市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽03民终791号 上诉人（原审被告）：莱卡斯（福建）置业有限公司，住所地福建省莆田市涵江区湖园小区永利楼1幢2号第四开间二层，统一社会信用代码913503000990412158。 法定代表人：郑志勇，总经理。 委托诉讼代理人：姚琦颖（系公司员工），女，1995年9月25日出生，汉族，住福建省莆田市涵江区。 被上诉人（原审原告）：李明，男，1982年6月9日出生，汉族，住福建省莆田市涵江区。 被上诉人（原审原告）：龚花妹，女，1986年3月8日出生，汉族，住福建省莆田市涵江区。 上列二被上诉人的共同委托诉讼代理人：甘建明，福建云格律师事务所执业律师。 上诉人莱卡斯（福建）置业有限公司（以下简称莱卡斯公司）因与被上诉人李明、龚花妹商品房预售合同纠纷一案，不服福建省莆田市涵江区人民法院（2019）闽0303民初3435号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年3月3日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 莱卡斯公司上诉请求：撤销一审判决，本案一审、二审诉讼费用、保全费由李明、龚花妹承担。事实和理由：1.根据莱卡斯公司一审提供的一份由于台风及暴雨导致工期顺延的相关气象材料，可以证明莱卡斯公司是由于不可抗力导致不能如期交房。而且，莱卡斯公司因暴雨致使工程停工，在合理期限内将导致延期交房的情况以出具《延期交房告知书》的方式告知李明、龚花妹，李明、龚花妹并未提出异议。因此，莱卡斯公司逾期交房是由于台风天气导致工期顺延造成，并非莱卡斯公司的过错。2.李明、龚花妹并未按合同约定的时间支付购房款，严重影响工期，存在先行违约的事实。购房款是直接用于涉案工程建设，与建设工程进度有密切相关的关系。因此，莱卡斯公司享有先履行抗辩的权利，抗辩事由符合事实不存在违约的情况。莱卡斯公司尚未向李明、龚花妹主张逾期付款的责任，李明、龚花妹更无权向莱卡斯公司主张逾期交房违约责任。3.涉案商品房已交付给李明、龚花妹，交付至今该房产已大幅增值，李明、龚花妹不存在损失的情况。4.即使要求莱卡斯公司支付逾期交房违约金，李明、龚花妹主张的违约金超过实际损失的30%，一审法院认定违约金过高，应予适当调整。5.莱卡斯公司虽存在逾期交房的行为，但主要原因是由于施工期间出现的台风、暴雨原因导致工期顺延，属于不可抗力因素，不构成根本性违约。李明、龚花妹主张逾期交房违约责任的主张不能成立。 李明、龚花妹辩称：1.莱卡斯公司主张逾期交房系由于台风等不可抗力因素造成延期交房，逾期交房并非莱卡斯公司过错的理由不能成立。雨天在合同订立时是可以预见的，不构成不可抗力。退一步说，即使存在台风等情况，也应由莱卡斯公司承担举证责任，证明因台风等因素确实影响工程完工及具体造成停工的日期。2.莱卡斯公司主张因房价上涨，李明、龚花妹不存在实际损失，拒绝支付违约金，该主张不能成立。涉案合同是有效的，双方均应本着诚实信用原则履行合同的全部义务。李明、龚花妹作为合同的相对方，有权向莱卡斯公司主张合同约定的违约责任，享有因逾期交房支付的违约金。3.李明、龚花妹已按合同约定的时间支付了购房款，履行了合同义务，不存在任何违约情形，其有权依据合同约定，向莱卡斯公司主张逾期交房的违约责任。4.莱卡斯公司主张违约金过高，超过实际损失的30%，故意扭曲事实。李明、龚花妹依据合同约定要求莱卡斯公司支付逾期交房违约金，并未超过实际损失的30%。即使莱卡斯公司认为违约金约定过高，也应由莱卡斯公司承担举证责任，若无法提供证据证明，应由其承担不利后果。综上所述，请求驳回上诉，维持原判。 李明、龚花妹向一审法院起诉请求：判令莱卡斯公司向李明、龚花妹支付自2017年6月1日起至2019年5月3日止逾期交房违约金57050.6元。 一审法院认定事实如下：莱卡斯公司以出让方式取得位于莆田市涵江塘北片区地块建设用地使用权（国有土地使用证号为莆国用（2015）字第××号）。经批准，莱卡斯公司在该地块上建设的商品房项目核准名称为皇家庭院。建设工程规划许可证号为建字第350300201508008号涵，建筑工程施工许可证号为ＦＪＳＧＸＫ-0594-ＨＪ-2015-018号。该商品房已由莆田市住房和城乡建设局批准预售，预售许可证号为（2015）莆房许字第××号。 2016年1月31日，莱卡斯公司作为出卖人与李明、龚花妹作为买受人双方签订了一份合同编号为Ｈ201600301的《商品房买卖合同（预售）》（含附件），约定：李明、龚花妹向莱卡斯公司购买位于莆田市涵江塘北片区的商品房，商品房总价款为812686元；出卖人应当在2017年5月31日前向买受人交付该商品房；商品房交付条件为该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件和房屋测绘报告；除不可抗力外，出卖人逾期交房，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人每日按全部房价款万分之一的标准计算逾期交房期间的违约金等。李明、龚花妹在合同签订后向莱卡斯公司支付了全部购房款，但莱卡斯公司于2019年5月12日才向李明、龚花妹交付上述商品房，致讼。 一审法院认为，莱卡斯公司与李明、龚花妹双方签订的涉案《商品房买卖合同(预售)》(含附件)系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，对双方当事人均具有法律约束力，双方均应按合同的约定履行相应的义务。李明、龚花妹已按合同约定支付了全部购房款，莱卡斯公司应按照合同约定于2017年5月31日前向李明、龚花妹交付商品房。莱卡斯公司于2019年5月12日才将商品房交付给李明、龚花妹，已构成违约，应按照合同约定向李明、龚花妹支付逾期交房违约金。李明、龚花妹主张莱卡斯公司支付自2017年6月1日起至2019年5月3日止以总购房款812686元为基数每日按0.01%计算的逾期交房违约金57050.6元，符合合同约定。莱卡斯公司经一审法院合法传唤，无正当理由拒不到庭，依法缺席审理和判决。依照《中华人民共和国合同法》第五条、第八条、第四十四条第一款、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定，判决：莱卡斯（福建）置业有限公司应在本判决生效之日起五日内支付给李明、龚花妹逾期交房违约金为57050.6元。案件受理费1226元，由莱卡斯（福建）置业有限公司负担。 本院二审期间，莱卡斯公司与李明、龚花妹均没有提交新的证据。 经审理查明，对一审法院认定的事实，莱卡斯公司没有异议，但认为一审法院遗漏认定双方有另外签订一份补充协议的事实。李明、龚花妹对一审法院认定的事实没有异议。因双方当事人对一审法院认定的事实均无异议，本院对一审认定的事实予以确认。 本院认为，涉案《商品房买卖合同（预售）》系莱卡斯公司与李明、龚花妹自愿签订，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。在合同第十一条中，双方明确约定莱卡斯公司应于2017年5月31日前将符合条件的商品房交付给李明、龚花妹，但莱卡斯公司直至2019年5月12日才履行完交房义务，明显构成违约，应承担逾期交房违约责任。对于逾期交房违约金的计算标准，根据合同的约定，应由莱卡斯公司按照总购房款的日万分之一支付违约金。莱卡斯公司主张逾期交房是由于台风天气导致工期顺延，其不构成根本违约，但其没有提供充分证据证明其所主张的台风天气达到一定规模并对施工进度造成了实际影响。我省作为台风登陆较为频繁的省份，每年都会受到台风的影响。作为专业的房地产开发公司，莱卡斯公司对于房地产开发的进程可能遇到的情况应当能够有一定的把控和知悉，对台风天气造成的施工影响应有所预见，故对莱卡斯公司的该主张，本院不予采信。在合同约定的交房时间届满时，李明、龚花妹早已按照合同约定的付款方式付款完毕，莱卡斯公司以李明、龚花妹逾期付款为由，抗辩其无需支付逾期交房违约金，理由不能成立，本院不予支持。虽然涉案商品房存在增值问题，但逾期交房给李明、龚花妹的使用价值的损失相当于租金损失，该损失是现实存在的，合同约定的逾期交房违约金计算标准也与租金相当，莱卡斯公司主张李明、龚花妹不存在损失及李明、龚花妹主张的违约金超过实际损失的30%，与事实不符，本院也不予采信。综上所述，莱卡斯公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 本案二审案件受理费1226元，由莱卡斯（福建）置业有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判长  许秋红 审判员  陈利强 审判员  李 忠 二〇二〇年五月十二日 书记员  黄慧萍 附：相关主要法律条文 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； （二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更； （三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； （四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。 原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。