河南省中牟县人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0122民初1583号原告：河南极地时间家具有限公司，住所：郑州市金水区。法定代表人：高合林，系该公司总经理。委托诉讼代理人：李栋，河南国银律师事务所律师。委托诉讼代理人：高亚飞，男，1983年3月1日出生，汉族，住郑州市金水区，系该公司员工。被告：河南元盛建设集团有限公司，住所：郑州市中牟县。法定代表人：郭彩霞，系该公司董事长。被告：郑州盛智园林装饰工程有限公司，住所：郑州市中原区。法定代表人：甄延娟，系该公司总经理。二被告委托诉讼代理人：肖欢，河南惠发律师事务所律师。原告河南极地时间家具有限公司（以下简称“极地时间家具公司”）与被告河南元盛建设集团有限公司（以下简称“元盛建设公司”）、郑州盛智园林装饰工程有限公司（以下简称“盛智园林公司”）买卖合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人李栋、高亚飞，二被告委托诉讼代理人肖欢到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告极地时间家具公司向本院提出诉讼请求：1、判令二被告连带支付原告货款207784元；2、判令二被告连带向原告支付逾期付款利息损失24934元（以尚欠货款207784元为基数，按年利率12%计算，自2019年1月22日起计算至货款全部清偿之日止）。事实与理由：2018年7月25日，原告与被告元盛建设公司签订《省委党校学员公寓楼定制家具购销合同》，并于2018年8月9日签订了《原省委党校学员公寓床、床垫采购合同》（以下统称采购合同），采购合同就合同价格、付款方式、违约责任等内容进行了约定。2018年7月25日，原告与被告盛智园林公司签订《备注协议》，协议就原告与被告元盛建设公司签约的背景、盛智园林公司保证原告能够从元盛建设公司收到相应的货款、盛智园林公司代元盛建设公司承担合同义务等内容进行了约定。根据采购合同约定，原告依约安排货物的生产及安装，并于2018年11月全部交付完毕，案涉省委党校公寓楼改造工程项目现已竣工并投入使用。但被告元盛建设公司巧立名目对原告克扣货款，在原告不认可扣款项目的情况下，被告元盛建设公司拖欠原告货款207784元拒不支付，经原告多番催要，至今未果。被告盛智园林公司作为前述项目的实际承包方，且与原告签订了《备注协议》，明确其自愿为前述项目的实际履行承担合同义务，因此，被告盛智园林公司应与被告元盛建设公司承担连带清偿责任。综上，为维护原告合法权益，诉至法院。被告元盛建设公司、盛智园林公司辩称，一、原告所施工项目尚未验收合格，依照合同约定，在原告施工项目未验收合格前原告无权主张剩余货款支付。依据双方签订的《省委党校学员公寓楼定制家具购销合同》约定：原告交货期为45天，自2018年7月25日至2018年9月9日安装完成，逾期交货的以逾期交货的货值为基数，按每日千分之五为标准支付违约金。同时该合同第3.3条约定，最后一个月工程全部完成由建设方及监理方验收合格后，支付至合同额的97%。依据双方签订的《原省委党校学员公寓床、床垫采购合同》约定交货时间为2018年8月25日前，9月10日安装完成，并约定经甲方验收合格，七个工作日内支付100%合同款。原告施工的《省委党校学员公寓楼定制家具购销合同》、《原省委党校学员公寓床、床垫采购合同》约定的安装工程尚未经验收合格，被告期间多次要求原告进行整改，被告曾于2020年1月13日向原告发出催促整改通知书，至今原告尚未整改完毕，未验收合格，原告无权主张货款。而原告于2020年1月向被告发送了《催促验收通知书》，也再次佐证了原告施工项目未验收（更谈不上验收合格）的情形。二、暂不论原告施工项目是否已验收合格，因被告存在逾期交货违约行为，施工质量未及时整改造成被告代为整改产生的维修费、垃圾清运费、提前预支货款等费用应当从剩余货款中予以扣除，那么原告也不具备对剩余货款的全款请求支付权。1、原告存在逾期交货违约情形，依约应当承担违约金102037.6元，应从剩余货款中予以扣除。（1）在《省委党校学员公寓楼定制家具购销合同》中约定交货期为45天，自2018年7月25日至2018年9月9日前安装完成。合同中约定违约责任为乙方不能在交货期内按合同规定交付货物的或者已经交付的货物不能按规定的时间通过验收的，自逾期之日起，以逾期交货的货值为基数，按每日千分之五为标准支付违约金。1、从被告提供的证据二《微信聊天记录》中可以看出，原告第一批货物（14层、15层、16层共72间，不含卫生间吊趟门）实际交货日期为2018年9月13日，那么依照合同约定产生的逾期交货违约金为：4620元/间＊3层＊24间/层＊0.005元/天＊3天=4989.6元；2、从被告提供的证据二《施工进度表》中可以看出，原告第二批货物（13层、17-21层，共138间，不含卫生间吊趟门）实际交货日期为2018年9月20日，那么依照合同约定产生的逾期交货违约金为4620元/间＊138间＊0.005元/天＊10天=31878元；3、从被告提供的证据二《情况说明》中可以看出，原告第三批货物（13-21层，共210间卫生间吊趟门）实际交货日期为2018年10月10日，那么依照合同约定产生的逾期交货违约金为1180元/间＊210间＊0.005元/天＊30天=37170元（供货时间见情况说明）。依据《省委党校学员公寓楼定制家具购销合同》约定，因原告逾期交货产生的违约金合计：74037.6元。（2）在《原省委党校学员公寓床、床垫采购合同》中约定交货时间，自2018年8月25日至2018年9月10日前安装完成。合同中约定违约责任为乙方原因导致工期延误，工期每延误一天或因质量不符合要求而导致的时间延误，乙方应向甲方支付违约金1000元/天，累计计算。从被告提供的证据二《施工进度表》中可以看出，原告省委党校学员公寓楼5-21层床及床垫实际交货日期2018年10月9日，此项违约金为28天＊1000元/天=28000元。2、原告施工项目存在应整改维修情形，但原告拖延整改维修，被告为此自行维修，因此而产生维修费19950元，该费用依约依法应由原告承担，应从剩余货款中予以扣除。从被告提供的证据三可以看出，因原告安装项目中部分不符合验收规范，被涉案项目监理单位责令整改，但原告拖延整改，被告自行维修，因此产生的费用共计19950元。3、因原告施工造成的垃圾原告未清运，因此产生的垃圾清运费原告应承担2万元，应从剩余货款中予以扣除。从被告提供的证据五可以看出，因原告安装项目过程中产生大量垃圾，比如外包装、木屑等等，但原告均未清理，因此被告委托他方代为清运，因此产生的费用五家合计67000元，而原告应当分摊13400元。4、原告提前预支货款5万元，应从剩余货款中予以扣除。原告曾于2018年9月29日以借款形式向被告提前预支货款5万元，该费用自然应当从原告剩余货款中予以扣除。综上，暂不论原告施工项目是否已验收合格，因被告存在逾期交货违约行为，施工质量未及时整改造成被告代为整改产生的维修费、垃圾清运费、提前预支货款等费用应当予以扣除，那么原告也不具备对剩余货款的全款请求支付权。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证，对有争议的证据和事实，本院认定如下：2018年7月25日，原告与被告元盛建设公司签订《省委党校学员公寓楼定制家具购销合同》，该合同载明：“甲方元盛建设公司，乙方极地时间家具公司，第一条合同标的，乙方根据甲方要求提供各类定制家具货物及货物的运输安装调试维护等。第二条合同价格，单间房屋定制家具报价：序号：1．报价项目：电视柜及书架，玄关柜，写字台，衣柜，卫生间门；金额合计5800元，要求：包含增值税专用发票；合同房屋间数210，合同总金额1218000元；备注：以上报价包含材料费、制安装费、运输费及增值税专用发票税金。第三条付款方式和条件，……3.2本合同签订生效之日起十个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的10%，即121800元。3.3工程进度款以每月甲方向乙方支付当月完成工程量的70%（当月完成工程以甲方验收为准），最后一个月工程全部完成由建设方及监理方验收合格后，甲方向乙方支付至合同额的97%。余3%质保金，自监理验收合格之日起2年后，无任何质量问题（或问题已完美解决）7个工作日内无息付清尾款。每次付款前乙方向甲方开具同等金额的增值税专用发票，否则甲方有权拒付款项，由此引起的事宜由责任方承担。3.4自双方授权代表签署的验收报告之日起满24个月进行最终验收，最终验收到期前30天，由乙方书面或邮件通知甲方进行验收。如乙方未及时通知甲方，造成最终验收延迟，甲方不承担任何责任，无需对乙方进行任何赔偿。最终验收报告需由甲乙双方共同签署，依据最终验收报告的结果按如下方式处理质量保证金：1）产品无质量问题，甲方向乙方全额无息退还保证金；2）如产品有质量问题，乙方未能按甲方要求处理的，甲方有权自行维修后扣除相应的保证金，甲方向乙方提供正规的维修费用证明后，经乙方同意退还扣除后的剩余保证金。……第五条货物的交付及验收，5.1交货期：45天，自2018年7月25日至2018年9月9日前安装完成，若甲方需求家具的款式发生变更，制作周期应相应的延长，乙方应在接到预付款3个工作日内告知甲方具体交货日期，否则默认为交货周期为个工作日。5.4安装验收……（2）验收（a）甲方在乙方通知安装完毕后组织分批次验收。（b）验收由甲方组织，乙方配合进行。如质量验收合格，双方签署验收报告。（c）经验收不合格的货物，甲方有权力要求乙方对货物进行免费维修更换。如经乙方两次维修或者在十五天内仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方重新制作安装。（d）对不合格货物进行维修所产生的一切费用由乙方承担。第七条违约责任，7.1除本合同或法律另有规定外，任何一方擅自解除本合同，应向另一方支付违约金10000元整。7.2延迟交付货物，乙方不能在交货期内按合同规定交付货物的，或者已经交付的货物不能按规定的时间通过验收的，自逾期之日起，以逾期交货的货值为基数，按每日千分之五为标准支付违约金。如果逾期时间超过三十天的，甲方有权解除逾期范围内的相关货物合同，并扣除相应货值的合同款项；同时，乙方应当按现状取回已经交付的货物，甲方不作补偿，且甲方保留就逾期交付所产生的损失追究乙方相关责任的权利。7.3如乙方货物不能按期交付，并不影响甲方业务的正常运作，乙方则可不承担第7.2条的违约责任。”。2018年8月9日，原告与被告元盛建设公司签订《原省委党校学员公寓床、床垫采购合同》，合同载明：“甲方：元盛建设公司，乙方：极地时间家具公司，一、标的名称、规格型号、单位、数量、单价及总价：材料名称：床，合价（元）144720；材料名称：床垫，合价（元）88440；合计233160。……五、交货方式、地点、时间：1、交货时间：2018年8月25日前乙方把甲方所需货物送到甲方指定地点。9月10日前安装完成。六、付款方式及要求：1、合同签订后甲方向乙方支付10%的合同款作为预付款，乙方开始根据甲方要求开始制作生产。2、乙方把合同约定货物数量送到甲方指定地点安装完成后，经甲方验收合格，七个工作日内甲方向乙方支付100%合同款……”。原告与被告盛智园林公司签订《备注协议》，协议载明：“甲方盛智园林公司，乙方极地时间家具公司，针对乙方中标甲方发包的原省委党校学员公寓楼改造工程项目中的210间公寓定制家具生产、制造、安装项目（以下简称省委党校家具采购项目）特做以下备注说明：……4、在乙方正常履约的情况下，甲方需要保证乙方能够按照合同从元盛建设公司处收到相应的货款，在甲方与元盛建设公司出现纠纷时，不得影响乙方正常的货款回收，元盛建设公司无法正常履约时，甲方需承担乙方与元盛建设公司签订省委党校家具采购项目的正式合同的相应义务。5、由于乙方与元盛建设公司签订《合同价款结清证明》，造成的相应纠纷，甲方需全面负责”。2018年8月6日被告元盛建设公司向原告支付货款121800元，2018年8月10日，被告元盛建设公司向原告支付货款23200元，2018年9月21日，被告元盛建设公司向原告支付货款278400元，2018年12月19日被告元盛建设公司向原告支付货款667000元，同日被告元盛建设公司向原告支付货款127600元。2018年9月29日，原告本案委托诉讼代理人高亚飞向被告出具借条，借条的主要内容为：“今借盛智园林公司党校项目劳务费用现金50000元，公寓5至21层钢架床款，到账返还”。2018年11月2日，案涉工程项目监理机构河南正兴工程管理有限公司项目监理部向被告元盛建设公司出具工作联系单，载明：“我监理单位在楼层巡视中，发现13-21楼层房间内部分家具、柜体在安装时其观感质量较差，部分柜体变形受损，柜体拼接缝隙过大，缝胶线条宽窄不一，不符合验收规范要求。现通知你单位三天将存在的问题更改完毕，否则将进行处罚”。2018年11月6日，原告本案委托诉讼代理人高亚飞向被告出具保证书，保证书的主要内容为：“保证家具部分8号之前维修安装全部完成，被其他班组损坏的除外，除吊装门外，13-21层完不成的承担罚款伍仟元”。2018年11月28日，案外人韩夫星与被告元盛建设公司签订《装修施工协议》，协议载明：“发包人：元盛建设公司，承包人：韩夫星，兹发包人将位于郑州市××区××与××路交叉口东300米路南（以下简称“本工程”）交给承包人负责实施。一、本工程承包范围和内容，1.1本工程施工范围及内容：经甲、乙双方协商原河南省委党校学员公寓楼13到21层鞋柜、电视柜、衣柜原胶铲除、重新打胶所产生的垃圾清理的所有施工工程。……三、本工程合同总价，3.1本工程采用固定单价形式，单价为每间95元，共施工210间，总价为19950元……。”。2019年1月25日，韩夫星向被告出具收条，收条的主要内容为：“今收到原河南省委党校学员公寓楼13到21层鞋柜、电视柜、衣柜原胶铲除、重新打胶所产生的垃圾清理人工费210间×95元/间=19950元”。2018年12月3日，原告本案委托诉讼代理人高亚飞作为责任人向被告出具整改责任书，载明：“极地时间家具公司在13-21楼层施工家具安装过程中所存在的质量问题于2018年12月5日整改完毕，若限期未完成，将自愿退出。后期整改由甲方分包给其他单位（班组），所产生的整改费用由甲方从我单位（班组）工程款中扣除”。本院认为：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。原告与被告元盛建设公司签订的《省委党校学员公寓楼定制家具购销合同》、《原省委党校学员公寓床、床垫采购合同》均系双方当事人真实意思的表示，内容不违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依约履行合同义务。该合同签订后，原告履行了供货义务，被告主张根据合同约定施工项目尚未验收合格，不具备付款条件，且原告存在逾期交货行为。根据本案委托诉讼代理人高亚飞与被告的工作人员的微信聊天记录显示，2018年9月10日之后，双方仍就部分楼层是否具备进场安装的条件进行沟通协调。故被告抗辩原告存在逾期交货行为，要求支付违约金，本院不予支持。对于原告要求被告支付货款金额及利息问题。本案《省委党校学员公寓楼定制家具购销合同》总金额为1218000元，《原省委党校学员公寓床、床垫采购合同》总金额为233160元，被告已支付货款1218000元。因极地时间家具公司在13-21楼层施工家具安装过程中存在一定质量问题，承诺2018年12月5日整改完毕，若限期未完成，后期整改由被告分包给其他单位（班组），所产生的整改费用从原告工程款中扣除。被告因此找案外人韩夫星进行维修，产生的维修费19950元应当由原告承担。扣除原告借支的项目劳务费50000元、维修费19950元、家具购销合同3%质保金36540元，故本案原告可要求被告元盛建设公司支付货款126670元。结合原、被告合同的有关验收约定，由于工程未进行验收，原告要求被告元盛建设公司支付逾期付款利息的请求，不予支持。被告主张扣除垃圾清运费，但被告未提供证据证明垃圾清运费约定由原告负担，本院不予支持。原告与被告盛智园林公司签订了《备注协议》，盛智园林公司需要保证原告能够按照合同从元盛建设公司处收到相应的货款，故原告要求被告盛智园林公司连带支付货款，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百五十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告河南元盛建设集团有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告河南极地时间家具有限公司货款十二万六千六百七十元。二、被告郑州盛智园林装饰工程有限公司对被告河南元盛建设集团有限公司的上述债务承担连带清偿责任。三、驳回原告河南极地时间家具有限公司的其他诉讼请求。被告河南元盛建设集团有限公司、郑州盛智园林装饰工程有限公司可直接将应履行款项转入原告河南极地时间家具有限公司指定的账户：户名：河南极地时间家具有限公司，开户行：中国民生银行股份有限公司郑州分行，账号15×××20。案件受理费4790元，减半收取2395元，由被告河南元盛建设集团有限公司、郑州盛智园林装饰工程有限公司负担1416.5元，由原告河南极地时间家具有限公司负担978.5元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本一式八份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将交费凭证交本院查验。审判员  唐慧良二〇二〇年五月二十六日书记员  孙晨红