辽宁省沈阳市于洪区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）辽0114民初17066号 原告：常彬，女，1963年12月19日生，汉族，住沈阳市铁西区。 被告：沈阳汇筑装饰工程有限公司，住所地：沈阳市于洪区沈新路106号3幢。 法定代表人：马良骏，系该公司经理。 原告常彬诉被告沈阳汇筑装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，并公开开庭进行了审理。原告常彬、被告沈阳汇筑装饰工程有限公司的法定代表人马良骏到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1、请求依法判令被告支付原告逾期竣工违约金：人民币13,120元（2018年10月30日-2019年1月19日）；2、请求依法判令被告支付原告垫付的材料费和垃圾清运费，共计人民币1,029元；3、本案相关诉讼费用和其它费用由被告承担。事实和理由：原告于2018年8月29日同被告签订《住宅室内装饰装修施工合同》，合同约定由被告承包原告发包的位于沈阳市于洪区丁香湖畔新城32-5号3-4-1房屋装修，合同价款为人民币32,000元，总工期60日（包括法定节假日），开工日期2018年8月29日，竣工日期2018年10月29日，并约定因乙方原因影响工程竣工日期，每逾期一天，乙方应向甲方按合同半包总价的0.5%的违约金支付，相应工期延续，签订合同当日，原告支付一万元水电工程款，施工开始后又支付一万八仟元瓦工和木工、大白工工程款，最后结清尾款。合同签订后，原告履行了合同义务，而被告在施工过程中，消极怠工，每个工种之间连接不上，施工中频繁出现质量问题，影响工程竣工日期，造成工程逾期；合同约定的施工材料由被告提供，施工中的垃圾由被告清运，但是被告不履行合同义务，给原告造成了经济损失，为维护原告的合法权益，故诉至法院。 被告辩称，我不同意原告的诉讼请求。 一、原告没有按照原来的合同约定的时间交付工程款，竣工逾期的原因是因为原告没有按照合同约定交付工程款导致的。原告计算违约金的标准错误，合同约定的是千分之0.5，签订合同后，原告应该交付20,800元，但原告只交付1万元，原告一直没有按照合同约定的时间和数额交付工程款。原告在2018年8月28日交付工程款1万元，剩余的没有交付，导致施工期间无法正常施工，期间我们与原告一直交涉此事，原告一直没有按约定交付工程款。水电工程于2018年9月6日正式施工，在此期间，原告一直在做我们工程外的施工。2018年9月8日完成水电施工，工期是3天。水电工程完成后，我们一直要求原告交付工程款10,800元，原告未交付首期工程款，使前期水电路完工后，瓦工、防水、抹灰砌墙等工程一直处于停工状态。 1、2010年10月10日，经多次与原告协商，原告于2018年10月10日交付首期工程款10,000元整，剩余800元未交，首期款原告仍未交付完毕，原告多次推托，拒绝交付首期工程款。为使工程尽快进行施工，无奈只有先进行瓦工施工及水泥沙子材料等进场。瓦工施工为10月1日---11月5日（25天）。瓦工完成后原告方仍未交付前期施工款800元，及木工开工款10200元，共计11,000元。导致施工方无法安排木工工程及油工工程，导致停工。 2、2018年11月22日，木工工程进行施工。原告应按合同交付中期款10,200元和之前未付的800元，共计11,000元。但是原告仍未交。因原告一直未履行合同义务，施工方一直无法施工，导致停工。经过与原告多次，原告多次不交付工程款，后同意先交付部分中期款8,000元，剩余的3000元在施工中，晚几天再交付。施工方因考虑到工期一再因款项延误，所以尽快对工程进行木工施工及墙体大白油工的施工。施工方在木工施工期间，多次要求原告交付剩余施工款3,000元，原告一直推托，拒绝交付，导致木工工程施工过程被严重延误。施工方因未收到工程款无法施工，按照合同进行停工。后经房主又一次承诺施工方，木工交工后补齐中期款，然后再进行墙体大白油工工程。施工方同意后工程进行，木工工程结束，木工工程于2018年11月22日-2018年12月11日（19日，其中施工期间停工11日，实际木工施工8天，停工2次）。 3、2018年12月11日木工工程结束，施工方在第一时间要求原告交付所欠的施工工程款3,000元，原告仍不交付。多次催促，原告仍不交付工程款，导致施工方对工程进行暂停施工。后来原告多次要求在不交付工程款的情况下施工方进行工程施工，施工方仍按照合同要求进行停工。 4、后经原告多次要求我方施工，多次协商无果后，原告又一次承诺，在施工方进行墙面大白油工施工中交付中期工程款3,000元。施工方为避免工程因原告多次交款违约，工程过多浪费时间与纠缠。于2018年12月15日对工程进行墙体大白油工部分施工。施工期间施工方多次要求原告交付工程款，原告仍不予交付进行推托。原告后期又一次承诺墙面大白油工施工结束后。中期工程款3,000元与最后的灯具洁具安装款1,000元共同交付，以进行下一步安装灯具。油工工程于2018年12月15日-2019年1月6日完工，墙面大白油工施工21日，期间因原告施工款多次未交停工7天，因原告三次更换大白原材料品牌耽误工期4日，实际工期油工施工10日。 5、墙体大白油工部分结束，即除给予原告安装原告购买的灯具洁具以外的其他所有工程都已经验收结束交工，施工方第一时间要求原告支付合同内的工程款3,000元，和第三次工程款灯具、洁具安装工程1,000元，以进行下一步施工交工。原告方仍然拒绝交付工程款共计4,000元。又一次协商无果后，原告要求施工方继续进行施工（安装灯具、洁具）。施工方履行合同规定，选择停工。 6、后来，经过原告多次打电话及到公司，要求施工方以不符合合同内容，对原告工程进行施工。施工方考虑到不能因4,000元的价值，原告严重影响公司及工作人员对日常工作。无奈之下，与原告确定安装灯具、洁具验收合格完毕后，交付3,000元中期施工款及灯具安装款1,000元，共计4,000元整。 7、2019年1月18日进行安装灯具洁具，施工方于2019年1月19日安装完毕（施工2日）。 8、2019年1月19日原告交款4,000元。双方清算施工期间所产生的款项，施工方与原告，双方所耽误的工期逾期，双方产生的违约费用互相清算完毕。工程施工期间，因原告在施工期间，未按照双方签订的合同按日期进行交付工程款，导致工期延长。给施工方带来的损失及赔偿，原告方应按照合同承担相应违约责任。 9、施工方收到原告方的4,000元，写予收据及合同保修条款，并当场清算完毕。对原告工程进行保修。 二、原告在施工期间，原告进行非合同内施工，应从工期内扣除，整个施工期间，原告未曾交付过施工方入户房门钥匙。导致在工程施工期间，原告在施工合同以外的工程时，施工方无法进行施工及材料运输和对工程的合理安排。 1、力工改造工程，2018年8月29日-2018年9月5日。原告方进行力工拆除改造（合同以外工程）。在此期间，因力工改造工程导致施工方无法施工，工程停工。 2、地热工程，2018年9月12日-2018年9月25日，原告在工程内进行地热改造工程及后期地面水泥沙子铺设，地面找平，地面铺设完毕后养生（合同以外工程）。在此期间，因地热改造工程导致施工方无法施工，工程停工。 3、木工施工期间，原告方在木工施工期间，多次要求施工方施工合同以外的工程量（证据可以让原告拍自家图片以求证），产生二次施工及二次材料运送。在此期间，因原告施工合同以外的工程导致施工方无法施工，工程延误。 4、墙面大白油工施工期间，原告在施工方施工期间，多次要求更换大白原材料品牌，导致三次施工停工。原石膏和大白品牌为303，后更换美巢品牌运送至工地，后又改品牌至303，导致工程3次延误停工。 5、施工期间无任何理由情况下更换施工人员，瓦工更换3次，油工人员更换1次，工地现场房门钥匙原告未交付于施工方，导致施工方无法随时进工地施工及提前送材料，导致工期延误。 三、违约金的0.5%（双方签订合同内的合同条款）无任何根据。 1、违约金的0.5%，在双方签订的合同内容并无此数据。 2、实际在双方签订的合同内10.6：因乙方（施工方）原因影响工程竣工日期，每逾期一天，乙方（施工方）应向甲方（原告）按合同半包总价（32,000元）的0.5‰的违约金支付相应工期延续。 3、每逾期一天的实际违约金为：工程造价×合同系数=每日违约金，即32,000元×0.5‰=16元，按合同内每逾期一日为16元违约金。 四、双方总工程完毕施工款等清算 施工签订1月19日正式结束及保修，工程验收合格，尾款结清，及施工工程中所产生的任何费用都已经清算完毕，双方无任何费用，其中包含合同增减项目、月底的追加合同条款、施工期间的其他项目费用、因原告或施工方的其他费用、因原告原因或施工方原因产生的工期延误违约金等，都已经清算结清。即验收当天双方都确认工程完工及所有费用都清算清楚的情况下，双方无异议，在合同上原告已经签字确认，施工方盖章确认，废除原告的违约金。双方合同都有注明。 五、原告垫付材料费和垃圾清运费1,029元无任何根据。 1、原告在施工过程中垫付的材料费，每次垫付的款项已经和施工人员在施工工期中（预算合同外的施工项目和工费）中，已经清算完毕。 2、施工过程中，施工方所提供的施工材料都已运送到现场工地，不需要原告另外购买施工材料，如现场材料在施工过程中出现不够或缺少的情况，合同内不需要原告购买，施工方都已经及时送到，没有出现耽搁情况。原告所购买的材料为合同外施工项目的材料，与施工方无关。 3、垃圾清运费在签约合同及预算合同中明确显示为原告负责，即施工方在施工期间不包含垃圾清理。 综上，1、原告在施工期间未履行合同义务，施工期间，按照双方签订的合同施工方不需要承担逾期竣工违约金13,120元。 2、原告方垫付的材料费和垃圾清运费共计1,029元。施工方和原告在签订的合同中，合同内容不包含垃圾清运费和原告垫付的材料费，施工方在施工过程中都已送至现场工地，原告方垫付的材料费属于合同工程以外，或已经清算完的费用。所以原告提出的1,029元费用，施工期间按照合同内容施工方不需要承担任何费用。 3、本案相关的诉讼费用和其他费用，施工方在工程施工过程中，严格按照合同内容进行施工到工程结束，验收合格，施工不需要承担任何责任及费用。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年8月29日，原告与沈阳易和居装饰工程有限公司（以下简称“易和居公司”）签订《住宅室内装饰装修施工合同》一份，约定易和居公司为原告实施室内装饰装修工程，地点为丁香湖畔新城32-5#3-4-1（房屋间数二室二厅，建筑面积107平方米），承包方式为承包人包工保部分材料，施工工期从2018年8月29日至2018年10月29日，共计60日，合同总价款32,000元。合同第2.2条还约定了工程款付款方式为：合同签订后，付总额的65%，计20,800元；瓦工结束后，付总额的32%，计10,200元；工程结束后安装灯具、洁具前，付总额的3%，计1,000元。并在该条款项下用小字标注：“交尾款时结清主材增减项。公司不承担口头承诺，交款后请开保修单。”合同第2条合同价款与支付项下还约定：“工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。”合同第10.6条约定，因乙方（易和居公司）原因影响工程竣工日期，每逾期一天，乙方（易和居公司）应向甲方（原告）按合同半包总价的0.5‰的违约金支付，相应工期延续。合同还约定：“2019年1月19日正式保修，水电终身保修，大白等保修两年。” 原告与易和居公司的设计师戴宏宇签订的施工详单中包括：卫生间防水时使用劳亚尔牌防水剂，卫生间及厨房地砖铺贴时使用工源32.5级水泥，垃圾清运费267.5元（107平方米×2.5元），并约定日常装修垃圾装袋运到园区物业指定地点。 合同签订后，原告于2018年8月28日交付10,000元首付款，2018年12月2日交付18,000元，2019年1月19日交付4,000元尾款。易和居公司分别为原告出具三份收据。 另查明，施工过程中，存在瓷砖铺好后又重新铺设的情况。 再查明，易和居公司于2018年12月25日变更名称为沈阳汇筑装饰工程有限公司，即本案被告，法定代表人为马良骏。 本院认为：本案中，原告与被告签订的《住宅室内装饰装修施工合同》及施工详单均系双方真实意思表示,合法有效,双方均应按照合同履行各自的权利义务。合同签订后，原告未按照合同约定的付款时间交付工程款，但是被告答辩时也多次提到因原告未按时交款遂与原告交涉，并基于多种原因继续施工；于2019年1月19日该装修工程完工，原告结清工程款，原、被告同时在案涉合同上签署保修条款等并确认。可见，原、被告在履行案涉合同过程中多次就延期付款事项及相应的开工时间达成协议，并履行了各自义务，双方在案件审理过程中均未提供证据证明对方存在违约行为导致延期付款或者工期延误，因此原告主张被告承担违约责任的请求，于法无据，本院不予支持。 关于原告主张的垃圾清运费、材料费的请求。原、被告对于垃圾清运情况、半包工程所需的材料进行了约定，根据原告提供的证据，被告存在未按合同约定清运垃圾的情况。对装修材料不足、重新铺设瓷砖，原告也提供了证据，而被告提供的截图尚不能证明其向原告提供了足额的装修材料并运抵原告处，而被告在庭审中也认可存在重新铺设瓷砖的情况，确实会对材料的使用造成影响，但是其主张重新铺设的原因应归于原告，亦未提供证据证明。因此，被告应当给付原告垫付的垃圾清运费、材料费1,029元。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第七十七条、第一百一十二条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告沈阳汇筑装饰工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告常彬垫付费用1,029元； 二、驳回原告常彬的其他诉讼请求。 如果被告未按判决指定期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费153.7元，由原告常彬负担103.7元，由被告沈阳汇筑装饰工程有限公司负担50元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。 审 判 长  赵海波 人民陪审员  贾金波 人民陪审员  王一冰 二〇二〇年五月十八日 书 记 员  王东杰