四川省成都市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川01民终19960号 上诉人（原审被告）：成都旭和瑞房地产开发有限公司。住所地：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号3栋2单元12层1209号。 法定代表人：范乃贵，执行董事。 委托诉讼代理人：周勇峰，男，系公司员工。 被上诉人（原审原告）：邹雪梅，女，1987年1月17日出生，土家族，住成都市高新区。 被上诉人（原审原告）：付饶，男，1986年3月1日出生，汉族，住成都市武侯区。 委托诉讼代理人：张静，四川德卓律师事务所律师。 委托诉讼代理人：杨春燕，四川德卓律师事务所律师。 上诉人成都旭和瑞房地产开发有限公司（以下简称旭和瑞公司）因与被上诉人邹雪梅、付饶商品房预售合同纠纷一案，不服成都高新技术产业开发区人民法院（2019）川0191民初5962号民事判决，向本院提起上诉。本院立案后，依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。 旭和瑞公司上诉请求：撤销成都高新技术产业开发区人民法院（2019）川0191民初5962号民事判决，改判驳回邹雪梅、付饶一审全部诉讼请求。事实与理由：1.一审法院未就《局部改造施工合同》进行认定，旭和瑞公司与邹雪梅、付饶签订《商品房买卖合同》及其补充协议后，邹雪梅、付饶又与四川城晟建筑工程有限公司（以下简称城晟公司）签订《局部改造施工合同》，约定由城晟公司为邹雪梅、付饶进行房屋整改和部分搭建。该合同为邹雪梅、付饶与城晟公司双方签订的合同，系双方真实意思表示，且双方在《局部改造合同》约定了城晟公司于2018年4月30日前完成改造工程，并对逾期改造完成的违约责任及交付进行了约定，故应当由城晟公司承担逾期违约责任，而非旭和瑞公司。2.旭和瑞公司在合同约定的交付期限前已经达到交付条件，邹雪梅、付饶可以在该期限内进行交付，但因其自行委托改造施工单位原因，导致改造工程未能按时完工，旭和瑞公司为避免因改造单位原因将未改造完成的房屋交付给整个小区业主而造成客户投诉问题，故延后通知业主收房。3.旭和瑞公司早已具备车位交付条件，系因业主请求，避免因为业主集体装修而破坏车位，旭和瑞公司不存在逾期交付的问题，也不应承担逾期交付违约金。 邹雪梅、付饶辩称，1.邹雪梅、付饶要求旭和瑞公司承担逾期交房的违约责任，本案涉及业主集团起诉旭和瑞公司承担责任。所有业主签订的改造合同都是与旭和瑞公司指定施工改造方，改造费均是转入旭和瑞公司账户。2.根据双方签订的《商品房买卖合同》，旭和瑞公司应在2018年6月1日向邹雪梅、付饶交付商品房，但旭和瑞公司未按时交付，应当按照合同约定承担违约责任。根据《商品房买卖合同》第18条第2款、补充协议第3条约定，旭和瑞完成交付房屋的合同义务需要书面通知邹雪梅、付饶接收房屋及交付钥匙，而邹雪梅、付饶未在合同约定的交房时间内收到书面交房通知。3.旭和瑞公司一审中已承认未通知业主接受车位，邹雪梅、付饶也未以任何理由请求旭和瑞公司不交付车位，故旭和瑞公司逾期交付，应当承担违约责任。一审查明事实清楚，适用法律正确，请求维持原判，驳回旭和瑞公司的上诉请求。 邹雪梅、付饶向一审法院起诉请求：旭和瑞公司向邹雪梅、付饶支付逾期交房违约金（违约金以1356958元为基数，自2018年6月2日起按照日万分之二的标准计算至旭和瑞公司实际交房之日止，暂算至2018年12月1日，计49393.27元）。 一审法院认定事实：2016年8月27日，邹雪梅、付饶（买受人）与旭和瑞公司（出卖人）签订《四川省商品房买卖合同（预售）》（编号：1-2-1201），约定：邹雪梅、付饶购买旭和瑞公司开发的房屋，所购商品房总价款1241958元。第十五条约定：商品房交付条件：（一）该商品房交付给买受人时符合下列第1、2、3项所列条件：1.该商品房已取得建设工程竣工验收合格证明；2.该商品房已取得房屋面积实测报告书；3.第1项约定的“建设工程竣工验收合格证明”指勘察、设计、施工、监理、甲方共同盖章的《竣工验收报告》。（二）该商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》、《住宅工程质量分户验收结果表》。第十六条约定：该商品房基础设施设备和相关公共设施的交付使用条件：（一）基础设施设备：1.供水、排水：交付时供水、排水配套设施齐全并与城镇公共供水、排水管网连接；2.供电：交付时纳入城镇供电网络并正式供电；3.燃气：交付时完成室内燃气管道的敷设，并与城镇燃气管网连接，保证燃气供应；4.电话通信：交付时线路敷设到户；5.有线电视：交付时线路敷设到户；6.宽带网络：交付时线路敷设到户。（二）公共服务及其他配套设施（以建设工程规划许可为准）：1.规划的绿地率：2018年6月1日达到使用条件；2.规划的非市政道路：2018年6月1日达到使用条件；3.规划的车位、车库：2018年6月1日达到使用条件；4.规划的物业服务用房：2018年6月1日达到使用条件；5.配置的电梯、消防、安防等设备设施：2018年6月1日达到使用条件；关于本项目设施设备和相关公共设施的具体约定，见附件五。附件五：关于本项目内设施设备和相关公共设施的具体约定：住宅楼内水、电、气计量装置实行专有部分一户一贸易结算表，共有部分独立结算表；绿化、景观设置：规划设计了绿化和景观；按规划配建的公共配套设施：全民健身场所。第十七条约定：基础设施设备和相关公共设施未达到交付使用条件的违约责任：（一）该商品房交付给买受人时，未达到本合同第十六条第（一）款约定交付使用条件的，买受人允许出卖人在180个工作日内予以整改，如在该期限内整改仍未达到的，出卖人应当自180个工作日期限届满之日起至实际达到上述条件之日止，每逾期一天，出卖人按已付房价款每日万分之一向买受人支付违约金。买受人不以此拒收房屋，出卖人不因此承担逾期交房法律责任。（二）该商品房交付给买受人时，未达到本合同第十六条第（二）款约定交付使用条件的，买受人允许出卖人在180个工作日内予以整改，如在该期限内整改仍未达到的，出卖人应当自180个工作日期限届满之日起至实际达到上述条件之日止，每逾期一天，出卖人按已付房价款每日万分之一向买受人支付违约金。买受人同意不以此拒收房屋，出卖人不因此承担逾期交房法律责任。第十八条约定：交付时间和手续：（一）出卖人在2018年6月1日前向买受人交付该商品房。有以下原因之一需要延期交付该商品房的，出卖人书面通知买受人：1.不可抗力；2.法律政策变动的限制。……（五）修复，买受人查验的该商品房存在下列除地基基础和主体结构以外的其他质量问题的，由出卖人按照有关工程和产品质量规范、标准自查验次日起按以下约定时间负责修复，并承担修复费用，修复后再行交付。第十九条约定：除不可抗力外，出卖人未按照第十八条第（一）款约定的时间向买受人交付该商品房的，双方同意按照下列第2种方式处理：……2.（1）逾期在60日之内，自本合同第十八条第（一）款约定的交付期限届满次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金；逾期在60日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，书面通知出卖人。出卖人自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房价款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照×%（不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率）计算给付利息；同时，出卖人按照全部房价款的5%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之二的违约金。第二十条约定：发现除了地基基础和主体结构以外的其他质量问题的，双方按照以下方式处理：（1）及时更换、修理；给买受人造成损失的，出卖人承担相应赔偿责任。出卖人按合同第十八条（五）款约定及对应补充协议约定进行修复或更换、修理并承担费用，但无需再行赔偿；如超过约定期限仍未完成的，出卖人按照10元每天的标准赔偿买受人损失，并继续修复、更换、修理，但出卖人不承担逾期交付的违约责任。 同日，双方签订《商品房买卖合同补充协议》，约定出卖人交付的房屋为未进行装修的清水房。房屋交付手续：（1）出卖人在商品房达到合同约定的交付使用条件后，通知买受人收房：通知方式包括但不限于挂号信、快递、手机短信、本地报纸公告等形式。出卖人采取邮寄方式通知的，合同中列明的买受人通讯地址或买受人身份证地址为送达地址。……（3）买受人或者其代理人在查验房屋时，如发现存在质量问题需进行修复的，由双方共同确认，由出卖人按照国家和本省有关工程质量的规范和标准在合同约定期限内对该房屋进行修复并承担修复费用，出卖人修复后可通过电话或书面方式通知买受人，买受人应当及时验房，若买受人在出卖人通知后5日内不来验房的，视为修复合格，出卖人对房屋进行的修复过程不属于逾期交房，出卖人不承担逾期交付的违约责任。（4）买受人接收房屋钥匙即为接收房屋，但本合同另有约定除外。（5）如买受人未在约定的时间内办理完毕交付验收手续，合同中约定的交房日，视为出卖人的交付日，出卖人不再另行通知买受人办理任何验收和交接，该房屋的毁损、灭失风险以及物业服务管理费用等自该视为交付日起由买受人承担，房屋保修期自该视为交付日起算。（6）如房屋经整改的，合同中约定的交房日，视为出卖人的交付日，该房屋的毁损、灭失风险、物业管理费自该视为交付日起由买受人承担，房屋保修期自该视为交付日起算。如果出现合同第十八条第（五）款“修复”项下出现的地基基础和主体结构之外的其他质量问题，由出卖人承担修复义务，但买受人确认，出卖人不因此承担逾期交房的违约责任。第十八条约定：双方确认，所有通知均应采用书面形式，即传真、中国邮政邮寄信件、快递信件或手递材料。第十九条约定：由于本项目同批次房屋可能将分不同时间交付，买受人接房后，在装修、使用房屋时，应当尽充分的注意义务，避免对房屋所在楼幢及小区公共区域造成损坏。本项目内存在部分房屋买受人委托第三方对户内进行改造的情况，双方确认，出卖人无义务自行或组织第三方对买受人所购房屋进行户内改造，仅需按照合同及其附件的约定条件向买受人交付房屋即可，买受人不会因此向出卖人追究任何法律或经济赔偿责任。 邹雪梅、付饶（甲方）与案外人四川城晟建筑工程有限公司（乙方）签订《局部改造工程施工合同》，约定甲方委托乙方对本商品房进行局部改造施工，乙方应自行决定并与商品房开发建设单位协调本次改造工程的具体进场时间，无需再通知或征得甲方同意。乙方应于2018年4月30日前完成本合同约定的全部改造工程内容。本改造工程总价款为人民币30000元。2016年8月27日，邹雪梅、付饶向旭和瑞公司转账30000元，案外人四川城晟建筑工程有限公司出具收到改造费的收据。 2016年9月25日，邹雪梅、付饶（买受人）与旭和瑞公司（出卖人）签订《四川省商品房买卖合同（预售）》［编号：地下室（-2）-551］，约定：邹雪梅、付饶购买旭和瑞公司开发的车位，所购商品房总价款115000元。出卖人在2018年6月1日前向买受人交付该商品房。有以下原因之一需要延期交付该商品房的，出卖人书面通知买受人：1.不可抗力；2.法律政策变动的限制。商品房交付条件：（一）该商品房交付给买受人时符合下列第1、2、3项所列条件：1.该商品房已取得建设工程竣工验收合格证明；2、该商品房已取得房屋面积实测报告书；3.第1项约定的“建设工程竣工验收合格证明”包括勘察、设计、施工、监理、出卖人共同盖章的《竣工验收报告》、《规划验收合格证》。出卖人在2018年6月1日前向买受人交付该商品房。除不可抗力外，出卖人未按照第十八条第（一）款约定的时间向受人交付该商品房的，双方同意按照下列第2种方式处理：……2.（1）逾期在60日之内，自本合同第十八第（一）款约定的交付期限届满次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金；逾期在60日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，书面通知出卖人。出卖人自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房价款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照×%（不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率）计算给付利息；同时，出卖人按照全部房价款的5%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之二的违约金。 同日，双方签订《商品房买卖合同补充协议（车位）》，约定：关于地下车位交付的特别约定：出卖人交付的车位为未进行装修。车位交付手续：（1）出卖人在车位达到合同约定的交付使用条件后，通知买受人收房，通知方式包括但不限于挂号信、快递、手机短信、本地报纸公告等形式。出卖人采取邮寄方式通知的，合同中列明的买受人通讯地址或买受人身份证地址为送达地址。（2）买受人或者其代理人在查验车位时，如发现存在质量问题需进行修复的，由双方共同确认，由出卖人按照国家和本省有关工程质量的规范和标准在合同约定期限内对该车位进行修复并承担修复费用（合同未约定的修复事项，修复期限为90日），出卖人修复后可通过电话或书面方式通知买受人，买受人应当及时查验，若买受人在出卖人通知后5日内不来查验的，视为修复合格。出卖人对车位进行的修复过程不属于逾期交房，出卖人不承担逾期交付的违约责任。如果出现商品房买卖合同第十八条第（五）款“修复”项下出现的地基基础和主体结构之外的其他质量问题，由出卖人承担修复义务，但买受人确认，出卖人不因此承担逾期交房的违约责任。双方一致确认，因标的物是车位，故《商品房买卖合同》第十六条第一款不适用，对双方无约束力。买卖双方中的任何一方均应本着诚实信用原则来对待相对人在履行合同时的通知、告知事项，如因重大事项需履行书面通知义务的，则应按照双方在合同中约定的通讯地址以特快专递或挂号信的形式通知相对人。 合同签订后，邹雪梅、付饶向旭和瑞公司支付了合同约定全部购房款1241958元、车位款115000元。 2018年4月28日，案外人四川城晟建筑工程有限公司向邹雪梅、付饶通知该公司装修完毕时间为2018年10月30日。 旭和瑞公司于2018年4月30日取得面积实测报告，于2018年5月15日取得竣工验收报告，于2018年6月11日规划验收合格。 2018年10月18日，旭和瑞公司向邹雪梅、付饶发出《蓝花楹花园（住宅）入伙邀请书》，载明：您所购买位于成都市高新区的房屋已符合合同约定的交付条件，请您于2018年11月30日至2018年12月4日前往交房现场办理房屋集中交付手续。邹雪梅、付饶收到通知后于2018年12月2日到案涉房产处查验，认为存在小区大门没有、单元门没有、公共部分的监控设施没有、消防设施没有完全到位、门禁没有、没有绿化、小区没有铺地砖、电梯存在安全隐患、房间墙面有凸出等不符合房屋使用条件，故没有收房，后邹雪梅、付饶于2019年5月15日收房。对案涉车位，旭和瑞公司尚未交付。 一审法院认为，邹雪梅、付饶与旭和瑞公司签订《四川省商品房买卖合同（预售）》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律规定，合法有效，对双方当事人均具有法律约束力。 对于邹雪梅、付饶主张旭和瑞公司支付逾期交房违约金的诉讼请求，一审法院认为，对逾期交付房屋的违约金，双方在《四川省商品房买卖合同（预售）》中约定的交房的时间为2018年6月1日前，旭和瑞公司未于2018年6月1日前向邹雪梅、付饶交房，应按合同约定承担逾期交房违约责任，旭和瑞公司通知邹雪梅、付饶于2018年11月30日至2018年12月4日收房，旭和瑞公司通知收房之日2018年11月30日，案涉房屋已取得竣工验收报告、面积实测报告，已满足合同约定的交付条件，邹雪梅、付饶可自行前往收房，之后旭和瑞公司不存在向邹雪梅、付饶逾期交房的违约行为问题，邹雪梅、付饶延迟收房，对此旭和瑞公司无需再继续承担逾期交房的违约责任，故旭和瑞公司应承担的逾期交房的违约金从2018年6月2日起每日按合同约定的已付房价款1241958元的万分之二计算至2018年11月30日，共计45207.27元。对邹雪梅、付饶主张在通知收房期间，认为案涉房屋存在小区大门没有、单元门没有、公共部分的监控设施没有、消防设施没有完全到位、门禁没有、没有绿化、小区没有铺地砖、电梯存在安全隐患、房间墙面有凸出等问题，不符合房屋使用条件及交付条件，逾期交房违约金应计算至实际收房之日止，旭和瑞公司辩称通知收房时，小区道路是好的，电梯是可以运行的，大门是因改造公司没有整改到位，在2018年12月15日已整改完毕，水电气全通、绿化没完善是一些小的瑕疵，2018年5月22日取得消防验收，消防已符合国家标准，小区的监控设施可能存在一些小瑕疵，已经整改完毕，房间墙面有一些空鼓，不影响收房入住。房屋交付条件是取得竣工验收合格证明、面积实测报告等就可以交付，小区内配套设施可能存在一些瑕疵，按合同约定应给旭和瑞公司一定时间予以整改。一审法院认为，旭和瑞公司通知邹雪梅、付饶于2018年11月30日至2018年12月4日收房，案涉房屋已取得房屋面积实测报告、竣工验收报告，已满足合同约定的交付条件，双方在合同中明确约定案涉房屋公共服务及其他配套设施的交付使用条件以建设工程规划许可为准，案涉房屋已经规划验收合格，案涉房屋规划的绿地率、规划的非市政道路、配置的电梯、消防、安防等公共服务及其他配套设施具备已经规划验收合格，具备基本的房屋使用条件，邹雪梅、付饶主张电梯存在安全隐患，未提供证据予以证明，邹雪梅、付饶述称的小区大门单元门没有、公共部分的监控设施没有、消防设施也没有完全到位、门禁没有等，按合同约定属于旭和瑞公司对相关公共设施整改范围，双方在合同中约定出卖人实施整改，买受人不以此拒收房屋，出卖人不因此承担逾期交房法律责任，对邹雪梅、付饶陈述的房间墙面有凸出等问题，按合同约定属于由出卖人进行修复的范围，双方在合同中约定买受人查验的该商品房存在下列除地基基础和主体结构以外的其他质量问题的，由出卖人进行修复，双方在补充协议中约定出卖人对房屋进行的修复过程不属于逾期交房，出卖人不承担逾期交付的违约责任，故对邹雪梅、付饶主张逾期交房违约金计算至实际收房之日止，一审法院不予支持。 对邹雪梅、付饶主张逾期交付车位违约金，一审法院认为，原、旭和瑞公司双方在《四川省商品房买卖合同（预售）》中约定的交付车位的时间为2018年6月1日前，双方签订《商品房买卖合同补充协议（车位）》明确约定，出卖人在车位达到合同约定的交付使用条件后，通知买受人收房，通知方式包括但不限于挂号信、快递、手机短信、本地报纸公告等形式。出卖人采取邮寄方式通知的，合同中列明的买受人通讯地址或买受人身份证地址为送达地址。旭和瑞公司未提供证据证明按合同约定的方式对案涉车位进行了交付，其在一审庭审中述称车位尚未交付，故旭和瑞公司应按合同约定向邹雪梅、付饶支付自2018年6月2日起每日按已付车位款115000元的万分之二计算至实际交付之日止的违约金。 对旭和瑞公司辩称成都市在2017年的时候进行环保检查，导致工程停工，因污染天气、雾霾等需要停工，造成了工期延误，属于不可抗力，一审法院认为，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，对环保情况进行检查，对大气污染、雾霾进行整治，是国家基于环境保护对于包括建筑行业在内的各行各业制定的环保政策，属于国家正常的政策调控，并不属于不可抗力，故对旭和瑞公司主张因环保检查、大气污染整治导致停工构成合同中的不可抗力、不应承担违约责任的辩解意见，一审法院不予采纳。对旭和瑞公司辩称逾期交房属于邹雪梅、付饶与第三方四川城晟建筑工程有限公司签订改造合同造成的，与旭和瑞公司无关，一审法院认为，双方在合同补充协议中约定“本项目内存在部分房屋买受人委托第三方对户内进行改造的情况，双方确认，出卖人无义务自行或组织第三方对买受人所购房屋进行户内改造，仅需按照合同及其附件的约定条件向买受人交付房屋即可，买受人不会因此向出卖人追究任何法律或经济赔偿责任”。故案涉房屋存在改造的情况下，旭和瑞公司仍需按照合同及其附件的约定条件向买受人交付房屋，旭和瑞公司逾期交房，应当向邹雪梅、付饶承担违约责任，与案外人四川城晟建筑工程有限公司对案涉房屋的改造并无关联，故对旭和瑞公司的该辩解意见，一审法院不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，一审法院判决：一、旭和瑞公司于判决生效之日起十日内向邹雪梅、付饶支付逾期交房违约金45207.27元；二、旭和瑞公司于判决生效之日起十日内向邹雪梅、付饶支付逾期交付车位违约金（违约金的计算方法为：以115000元为基数自2018年6月2日起以每日万分之二的标准计算至实际交付之日止）；三、驳回邹雪梅、付饶的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费517元，由旭和瑞公司负担。 二审中，双方当事人均未向本院提交新证据。本院二审审理查明的事实与一审法院查明的事实一致，本院予以确认。 本院认为，根据旭和瑞公司的上诉请求与邹雪梅、付饶的答辩意见，本案二审争议焦点为：旭和瑞公司是否应当承担逾期交房的违约责任。现就该争议问题评述如下。 本院认为，旭和瑞公司与邹雪梅、付饶签订的《四川省商品房买卖合同（预售）》及其补充协议系双方当事人真实意思表示，合法有效，双方均应当按照合同约定履行自己的义务。根据本案查明的事实，逾期交房的事实客观存在，但旭和瑞公司上诉提出，《局部施工改造合同》系邹雪梅、付饶与案外人签订，局部施工改造影响房屋交付，故旭和瑞公司不应当承担逾期交房的责任。本院审查认为，旭和瑞公司与邹雪梅、付饶的《买卖合同（预售）》补充协议约定的内容有：“本项目内存在部分房屋买受人委托第三方对户内进行改造的情况，双方确认，出卖人无义务自行或组织第三方对买受人所购房屋进行户内改造，仅需按照合同及其附件的约定条件向买受人交付房屋即可，买受人不会因此向出卖人追究任何法律或经济赔偿责任”。虽然案涉房屋由案外人进行改造，但旭和瑞公司仍应当按照约定的标准向邹雪梅、付饶交付。同时，旭和瑞公司上诉提出案涉房屋在约定的交付时间之前，已符合法定和约定的交付条件。但据案涉合同及补充协议的约定旭和瑞公司负有通知邹雪梅、付饶收房的义务，旭和瑞公司未按照合同约定通知买受人交付或向买受人实际交付，仍应当承担逾期交房的相应责任。一审法院对此认定正确，本院予以确认；旭和瑞公司的上诉理由不能成立，本院不予支持。 关于旭和瑞公司另提出关于车位逾期交付违约金的计算截止时间问题。旭和瑞公司在本案二审审理终结前尚未向邹雪梅、付饶交付案涉车位。本院认为，在车位尚未交付的情况下，能否交付属于待定状态，故一审法院将逾期交付违约金计算至实际交付之日不当，故逾期交付车位违约金应当计算至本案二审判决生效之日。 综上，一审判决认定事实清楚，程序合法，但本院对车位交付的违约金计算时间予以变更。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项的规定，判决如下： 一、维持成都高新技术产业开发区人民法院（2019）川0191民初5962号民事判决第一项，即“成都旭和瑞房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向邹雪梅、付饶支付逾期交房违约金45207.27元”； 二、变更成都高新技术产业开发区人民法院（2019）川0191民初5962号民事判决第二项，即“旭和瑞公司于本判决生效之日起十日内向邹雪梅、付饶支付逾期交付车位违约金（违约金的计算方法为：以115000元为基数自2018年6月2日起以每日万分之二的标准计算至实际交付之日止）”为“成都旭和瑞房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向邹雪梅、付饶支付逾期交付车位违约金（违约金计算方法为：以115000元为基数，自2018年6月2日起以每日万分之二的标准计算至本判决生效之日）”； 三、驳回邹雪梅、付饶的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 一审案件受理费的负担，按一审判决确定的方式执行；二审案件受理费1034元，由成都旭和瑞房地产开发有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判长 冯 璐 审判员 赵 锋 审判员 龚 耘 二〇二〇年五月十三日 书记员 何佳林