浙江省乐清市人民法院民 事 判 决 书（2020）浙0382民初206号原告：姜建荣，男，1969年5月24日出生，汉族，住江西省抚州市金溪县。委托诉讼代理人：黄正周，浙江乔泰律师事务所律师。被告：林昌喜，男，1962年3月31日出生，汉族，住浙江省乐清市。委托诉讼代理人：林卡娜，女，被告林昌喜女儿。被告：浙江中乐建设有限公司，住所地：浙江省乐清市城南街道丹霞路350号天元商住楼（二楼），统一社会信用代码9133038214550340X2。法定代表人：陈成权，该公司执行董事兼总经理。原告姜建荣与被告林昌喜、浙江中乐建设有限公司（以下简称“中乐公司”）建设工程合同纠纷一案，本院于2020年1月6日立案后，依法适用简易程序，于2020年3月19日公开开庭进行了审理，原告姜建荣及其委托诉讼代理人黄正周、被告林昌喜及其委托诉讼代理人林卡娜到庭参加诉讼，被告中乐公司经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.两被告连带支付原告工程款422794元及利息损失（从起诉之日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际支付之日止）；2.本案诉讼费由两被告承担。事实和理由：原告与被告林昌喜于2014年9月9日签订《木工工程承包合同书》，约定被告林昌喜将中乐公司承建的乐清市柳市镇上来桥农贸市场壳子板工程承包给原告施工，建筑面积按林昌喜的面积多少来结算，每平方框架结构包括内架是68元。合同签订后，原告即组织人员施工，现工程已经完工并已竣工验收，原告施工建筑面积为72878平方米，被告应付工程款为4955704元，被告已付4532910元，尚欠原告工程款422794元。原告多次要求与被告林昌喜结算并催讨，被告林昌喜一直不与原告结算。两被告之间的建设工程合同纠纷已经判决，被告中乐公司应支付被告林昌喜工程款1433571元及利息。请求支持原告诉讼请求。被告林昌喜答辩称：1.林昌喜已付原告工程款4575010元。2014年12月5日至2015年3月12日间，原告向林昌喜领取预支款3000元、15000元、5000元、8000元，合计31000元，另林昌喜垫付电拉线600元、配电箱500元。2015年3月30日，原告向被告中乐公司领取款项10000元，经法院审理，该10000元已认定为被告中乐公司向林昌喜支付的工程款。除原告自认的4532910元外，应将以上42100元计入林昌喜已向原告支付的工程款，即4575010元。2.扣除因施工质量问题造成林昌喜损失127000元及相关鉴定费87000元。根据《木工工程承包合同书》第二条、第四条约定，原告工程内容为混凝土壳子板，应当严格以优良标准按工程规范、图纸执行操作。根据金华三和工程检测有限公司出具的《工程质量检测鉴定报告》，涉案工程炸模部位254处，因该施工质量问题，法院已认定林昌喜承担罚款127000元，且承担鉴定费87000元，以上损失均系原告施工不符合约定造成，应由原告承担。3.扣除木工水泥浪费款25000元。2015年2月12日，原告施工导致水泥浪费，同意扣工程款25000元。4.扣除因原告未完成施工导致林昌喜支出的人工费106980元。合同书第八条约定，施工梁、柱大出来由乙方打凿负责。2015年1月28日，因原告未打凿梁、柱大出来的水泥，林昌喜雇佣案外人施工支出人工费4500元。合同书第五条约定，甲方材料运到工地，由乙方自行装卸，堆放整齐。因原告款装卸，林昌喜代为支出装卸费90000元。因原告施工人员不足，林昌喜还另外聘用木工，于2015年12月25日支出人工费12480元。5.原告占有林昌喜所有的部分木板价值30000元，应当在工程款中扣除。被告中乐公司未作答辩。本院经审理查明：被告中乐公司将其承包的“柳市镇上来桥村综合农贸市场建设项目”中的木工部分分包给被告林昌喜后，被告林昌喜（甲方）与原告（乙方）于2014年9月9日签订了《木工工程承包合同书》，约定原告工程内容为“做混凝土壳子板”，承包方式为包工、铁丝、铁钉、据片、电钻、钻头等工具一起，建筑面积按甲方面积多少来结算为准，每平方框架结构68元。工程质量要求：严格优良按工程规范，图纸执行操作，如不合格，由乙方自负，直至返改到合格为止。材料供应：甲方材料运到工地，由乙方自行装卸，堆放整齐。付款办法：每月按工程量80%付款，其余20%于本工地完工验收后结清。施工梁、柱大出来由乙方打凿负责。涉案工程于2017年8月18日通过竣工验收。原告与被告林昌喜对原告已完工程款4955704元均无异议。原告已收工程款合计元。2019年1月间，被告林昌喜因与中乐公司建设工程合同纠纷一案诉至本院，本院认定林昌喜与中乐公司签订的《分项工程承包合同》无效，林昌喜……应按炸模的轻重程度承担责任，即承担“炸模罚款”127000元及鉴定费用等。本院于2019年7月2日作出（2019）浙0382民初1630号民事判决后，被告中乐公司不服，上诉至温州市中级人民法院，温州市中级人民法院认定林昌喜承担“炸模罚款”127000元、鉴定费87000元等，并于2019年10月30日作出（2019）浙03民终3892号民事判决。上述事实有原告身份证、被告林昌喜的人口信息、被告中乐公司企业信用信息公示、《木工工程承包合同书》、房屋建筑工程竣工验收备案表、（2019）浙0382民初1630号民事判决书、（2019）浙03民终3892号民事判决书、被告林昌喜账本、领款收据以及原、被告的庭审陈述为凭，足以认定。本院认为，被告林昌喜与中乐公司之间的分包合同已经生效判决认定无效，故被告林昌喜将其承包工程再分包给原告并签订《木工工程承包合同书》的行为，亦为无效。但涉案工程已经竣工验收，原告主张的工程款可参照《木工工程承包合同书》的约定计算及支付。原告与被告林昌喜对总工程款4955704元均无异议，本院予以确认。除双方确认原告自被告中乐公司处领取的4532910元外，被告林昌喜认为还应扣减418080元，本院针对被告林昌喜提出的款项，认证如下：1.被告林昌喜自记账本上记载的3000元、15000元、木工生活费5000元，无领取人签字，亦无相应领款凭证印证系原告班组领取，本院不予认定。2.该账本上记载的电拉线600元、配电箱500元，不能证明系原告施工范围，不予扣减。3.2015年3月12日案外人胥志辉领取8000元，已经原告庭后确认，应予扣减。4.原告对其于2015年3月30日自中乐公司领取的10000元予以确认，应予扣减。5.被告林昌喜要求扣减（2019）浙0382民初1630号民事判决及（2019）浙03民终3892号民事判决认定的“炸模罚款”127000元，因原告与被告林昌喜均无相关资质，且施工过程中炸模成因复杂，本院酌定原告承担部分罚款100000元。6.被告林昌喜要求扣减其与被告中乐公司一案中产生的鉴定费用87000元，因该鉴定费用系被告林昌喜与中乐公司之间的争议而产生，本院不予扣减。7.被告林昌喜要求扣减水泥浪费款25000元，原告庭审后确认2015年2月12日的凭证上“扣木工水泥浪费钱25000元，姜建荣经手”系原告签字，但认为该款项已在其于2015年2月12日自中乐公司领取款项时扣减，现不应再扣减。因被告林昌喜与被告中乐公司在（2019）浙0382民初1630号及（2019）浙03民终3892号案件中并无提及该笔水泥浪费款，本院对原告25000元已在其自中乐公司领取的工程款中直接扣减的陈述，予以采信，故该笔款项不再扣减。8.被告林昌喜要求扣减其代为支付给工人尹红宝、雷良栋的人工费4500元，原告认为该笔款项系自己支付，而非被告林昌喜代付，但该领款收据原件系被告林昌喜持有，且原告至今仍不能提供证据证明该款项系其支付，该笔款项亦应扣减。9.被告林昌喜要求扣减自己垫付的装卸费90000元，但未提供证据予以证明，本院不予采信。10.被告林昌喜要求扣减自己2015年12月25日代原告支出的人工费12480元，但仅凭被告林昌喜自记的账本不能证明其支出的实际情况，本院不予采信。11.被告林昌喜要求扣减尚在原告处的价值30000元的木板，因其未提供证据予以证明，本院不予采信。综上，原告已完工程涉及总工程款为4955704元，除双方确认的原告已收取的4532910元外，再扣减案外人胥志辉领取的8000元、自中乐公司领取的10000元、炸模罚款100000元、被告林昌喜代付尹红宝、雷良栋的人工费4500元后，被告林昌喜尚需支付300294元。因被告一直未付清该笔款项，还应支付原告占用资金期间的利息损失，该利息损失可自原告起诉之日起即2010年1月6日起，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至被告实际履行之日止。原告庭审后自愿撤回对被告中乐公司的起诉，系当事人对自己权利的处分，不违反法律规定，本院予以准许（不再另行制作裁定书）。依据《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条、第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，判决如下：一、被告林昌喜应于本判决生效后十日内支付原告姜建荣工程款300294元及利息（以300294元为基数，自2020年1月6日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至被告履行完毕之日止）。款交本院民事审判一庭转付。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。二、驳回原告姜建荣的其他诉讼请求。本案受理费7642元，减半收取计3821元，保全费2634元，合计6455元，由原告姜建荣负担919元，被告林昌喜负担5536元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省温州市中级人民法院。审 判 员 黄海丹二〇二〇年五月二十日代书记员 胡晓文