辽宁省彰武县人民法院 民 事 判 决 书 (2019)辽0922民初101号 原告：贾康，男，1989年2月6日出生，汉族，个体，住河北省保定市清苑区。 委托诉讼代理人：李红军，系沈彰新城法律服务所法律工作者。 被告：沈阳正茂科技有限公司。住所地：沈阳市沈河区广昌路8号12门。 法定代表人：李莺歌，该公司经理。 委托诉讼代理人：张晓旭，辽宁正直律师事务所律师。 委托诉讼代理人：黄启良，男，1968年9月6日出生，汉族，沈阳正茂科技有限公司员工，住安徽省寿县。 原告贾康诉被告沈阳正茂科技有限公司（以下简称正茂科技）建设工程施工合同纠纷一案，本院立案受理后，依法由审判员刘玉术担任审判长，与人民陪审员张树湖、孙朦组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告贾康及委托诉讼代理人李红军、被告沈阳正茂科技有限公司委托诉讼代理人张晓旭、黄启良到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告贾康向本院提出诉讼请求：要求被告正茂科技给付工程款175157元。事实和理由：2017年2月21日，我来到彰武县给正茂科技在彰武县境内的中铁十四局通辽至新民客专TLSG标段内施工挡渣墙及AB竖墙工程。其价格初定为：32.6标准孔梁挡渣墙价格为每孔梁8200元。由于施工期间曲线段及声屏障A墙段额外增加工程量巨大，后与正茂科技在工地负责人黄启良达成如下协议：曲线段挡渣墙以及声屏障段A墙，比标准梁孔多出额外的混凝土及钢筋量按沈阳正茂科技有限公司与十四局的合同单价抽取11%给予结算（口头协议有录音），该工程款总价款为2584957元，其中： 1、标准孔结算 彰武桥：共施工106孔（24.6米10孔、32.6米96孔）；大郑铁路特大桥：共施工109孔（24.6米2孔、32.6米107孔）、转体桥230米；余家特大桥：32.6米10孔；北稿稿特大桥：32.6米34孔。小计：32.6米梁=256孔×8200元/每孔=2099200元；24.6米梁=12孔×6187元/每孔=74244元；转体桥=230米×251.5米=57845元。标准孔总计共2231289元。 2、额外工程量结算（其中额外工程量单价按扣除11%后价格为曲线段防撞墙混凝土价格为329.3元/立方米、声屏障A墙混凝土为418.3元/立方米、钢筋弯道处加工及绑扎价格为516.2元/立方米） 曲线段防撞墙（铁路弯道处一侧防撞墙增高增加工程量）：彰武桥为32.6米梁73孔、24.6米7孔；大郑桥为32.6米梁41孔、24.6米梁2孔；余家桥为32.6米梁10孔。合计钢筋28.451吨、合计混凝土150.4立方米。曲线钢筋为28.451吨×516.2元/吨=14686.4元、曲线混凝土为150.4立方米×329.3元/立方米=49526.7元，曲线段额外额合计总额为64213.1元。 3、声屏障A墙（过村路段隔音板基础） 彰武桥：32.6米梁39孔、24.6米梁6孔；大郑桥：32.6米梁8孔、24.6米梁2孔；余家桥：32.6米梁14孔、北稿稿：32.6米梁15孔。合计钢筋58.24吨、合计沪宁图201.45立方米。声屏障A墙钢筋：58.24吨×516.2元/吨=30063.4元；声屏障A墙混凝土：201.45立方米×418.3元/立方米=84266.5元。声屏障段A墙额外量小计总：114329.9元。 4、其他额外工程量：（1）接触网基础：362×80元/个=28960元；（2）拉线基础：112个×20元/个=2240元；（3）沈阳郑茂黄启梁答应补加人工费（工程延期误工费用）13万元；（4）遮板厂搬家3次每次成本费约2000元，共计6000元。额外工程量小计167200元。 5、零工费用：大郑桥转体桥调整遮板用工10个，计1500元；大郑桥声屏障遮板接触网位置修理7块，每块400元，计2800元；彰武桥声屏障遮板接触网位置修理，计3100元；遮板厂用等离子修机器1.5个工，计225元；遮板厂打扫卫生2个工，计300元。零工合计7925元。 以上五项合计2584957元。 该工程于2017年11月工程结束，工程总造价为2584957元，被告沈阳正茂科技有限公司累计给付我工程款2409800元。尚欠工程款175157元未给付，此款经我多次催要未果。 被告沈阳正茂科技有限公司辩称，同意与原告进行工程结算，具体数额以最终核算数额为准，我供你分别于2018年9月28日书面通知原告进行工程结算，原告在同年9月29日通过微信方式告知原告与我方进行结算，10月4日又以微信通知方式预约进行结算，但原告最终以家中有事为由未到公司清算。综上，我公司同意与原告进行核算，核算后如欠付工程款，我公司愿意支付。 原告贾康为支持自己的诉讼主张向本院提供了以下证据材料： 贾康与黄启庆的通话录音、电话录音各1份，证实贾康曾向黄启庆反映工期延长、施工赔钱的情况，黄启庆未予答复。 贾康与黄启梁、朱文龙的电话录音1份，证实黄启良承诺给贾康曲线段、声屏障的单价。 贾康与黄启梁的电话录音1份，证实黄启梁承诺挡渣墙、三墙多出来的量单价在十四局给沈阳正茂公司所定价格的基础上扣除税和质保金。 贾康与黄启梁的通话录音1份，证实黄启梁曾承诺给贾康额外补13万元钱，声屏障、曲线段增加的费用仍按照之前谈妥的价格，即在十四局所定价格的基础上扣除11.3%。 贾康与黄启梁的通话录音1份，证实黄启梁承诺每个接触网价格为80元。 中铁十四局集团第三工程有限公司通辽至新民北客TLSG-2项目计划部负责人刘学里出具的证明1份，证实贾康等于彰武跨304国道特大桥、跨大郑铁路特大桥、余家大桥、海家大桥、北稿稿特大桥上的防撞墙、A、B竖墙的钢筋及混凝土施工施工时间为2017年2月到2017年11月。 中铁十四局集团第三工程有限公司出具的证明1份，证实贾康在实际施工过程中曲线段、声屏障段多出的工程量。 中铁十四局集团第三工程有限公司通辽至新民北客专TLSG-2项目经理部与沈阳正茂科技有限公司签订的工序承包合同1份，证实沈阳正茂科技有限公司承包内容、范围、方式、工期、质量标准及价款。 被告沈阳正茂科技有限公司对原告贾康提供的证据材料1、2、3、4、5提出异议，但黄启梁仅表示具体日期记不清了，承认自己确实受黄启庆委派与贾康沟通补偿增加人工费事宜，且黄启梁亦未提供相反证据予以证实，依法确认上述证据材料的证据效力；对证据6、7、8没有异议，依法确认其证据效力。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2017年2月21日，贾康与正茂科技协商在彰武县境内未中铁十四局通辽至新民客专TLSG标段内施工挡渣墙及AB竖墙工程进行施工。其价格初定为：32.6标准孔梁挡渣墙价格为每孔梁8200元。由于施工期间曲线段及声屏障A墙段额外增加工程量巨大，后与正茂科技在工地负责人黄启良达成如下协议：曲线段挡渣墙以及声屏障段AB竖墙，比标准梁孔多出额外的混凝土及钢筋量按沈阳正茂科技有限公司与十四局的合同单价抽取11.3%给予结算（口头协议有录音），该工程于2017年11月工程结束，工程总造价为2584957元。贾康实际施工量超出约定的工程量，其中：曲线段挡渣墙比标准孔挡渣墙多出混凝土总量为150.34立方米、多出钢筋总量为28.411吨；声屏障AB竖墙比标准孔AB竖墙多出混凝土总量为201立方米、多出钢筋总量为52.06吨。 另查明，中铁十四局集团第三工程有限公司通辽至新民北客专TLSG-2项目经理部与沈阳正茂科技有限公司签订的工序承包合同中约定：曲线段挡渣墙（防撞墙）混凝土量的单价为400元/立方米，钢筋的单价为580/吨，声屏障AB竖墙混凝土单价为500元/立方米。现被告沈阳正茂科技有限公司拖欠贾康多出工程量工程款合计150.34立方米×（400元-400元×11.3%）＋201立方米×（500元-500元×11.3%）＋(28.411吨＋52.06吨)×（580元-580元×11.3%）＝183883元。 本院认为，原告贾康的个体建筑队，没有建筑施工资质其与正茂科技之间的建筑施工合同，违反法律强制性规定，应属无效。 《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定：建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。本案中原告贾康作为实际施工人，其承包的案涉工程经验收合格已投入使用，审理过程中中铁十四局集团第三工程有限公司出具了关于额外工程量的证明，贾康与正茂科技工作人员黄启良也就额外工程单价进行了协商确定，正茂科技应依约履行给付工程款的义务，逾期不负属违约行为，依法应承担相应民事责任。故贾康要求正茂科技给付拖欠工程款具有事实和法律依据，依法予以支持。审理过程中，贾康要求正茂科技给付余欠工程款175157元是对自己民事权利的处分，依法予以准许。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条、第六十四条一款，最高人民法院法释[2015]5号《关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 被告沈阳正茂科技有限公司给付原告贾康工程款175157元。于本判决生效后10日内履行。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费3804元，由被告沈阳正茂科技有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省阜新市中级人民法院。 本判决生效后，有履行义务当事人未按判决履行义务，权利一方当事人应在判决规定履行期限的最后一日起二年内申请人民法院执行。 审 判 长  刘玉术 人民陪审员  张树湖 人民陪审员  孙 朦 二〇二〇年五月二十日 书 记 员  敖佳琦