山东省青岛市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）鲁02民再94号 再审申请人（一审被告、反诉原告、二审被上诉人）：广东蓝带集团北京蓝宝酒业有限公司，住所地北京市房山区长沟镇北正村西。 法定代表人：李海波，董事长。 委托诉讼代理人：王占军，男，1969年1月9日出生，该公司法务总监。 被申请人（一审原告、反诉被告、二审上诉人）：青岛荏原环境设备有限公司，住所地山东省青岛市市北区傍海中路1号。 法定代表人：渡边良夫，董事长。 委托诉讼代理人：孙有波，北京市大地（青岛）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：姜仁俊，北京市大地（青岛）律师事务所律师。 再审申请人广东蓝带集团北京蓝宝酒业有限公司（以下简称北京蓝宝公司）因与被申请人青岛荏原环境设备有限公司（以下简称青岛荏原公司）买卖合同纠纷一案，不服本院（2019）鲁02民终2015号民事判决，向山东省高级人民法院申请再审。山东省高级人民法院于2020年4月2日作出（2020）鲁民申1143号民事裁定指令本院再审本案。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。再审申请人北京蓝宝公司的委托诉讼代理人王占军，被申请人青岛荏原公司的委托诉讼代理人孙有波、姜仁俊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 北京蓝宝公司申请再审请求：撤销二审判决第二、三、四项，改判青岛荏原公司支付违约金527384元，并交付四台锅炉的《锅炉质量证明书》等随机技术资料原件。事实和理由：1.青岛荏原公司在原审程序中并未提出过违约金过高请求予以调整的诉讼请求和抗辩，原审法院也未就违约金是否过高的问题进行审理，二审法院直接依职权变更双方签订的合同内容，将20%的延迟交货违约金变更为10%，超出了诉讼请求，且适用法律错误。2.《锅炉质量证明书》等相关资料是否完成交付，应由青岛荏原公司承担举证责任，而青岛荏原公司提交的《受领书》不能证明其已全面、适当地履行了合同约定的交付义务，其应承担举证不能的法律后果，原审认定青岛荏原公司已履行了《锅炉质量证明书》等技术资料的交付义务缺乏证据证明。 青岛荏原公司辩称，1.青岛荏原公司在原一、二审中多次提出不存在迟延交货的违约行为，无须支付违约金，且进一步提出若法院认为青岛荏原公司存在迟延交货的违约行为，该违约金过高，故二审法院对违约金进行调整不属于超出诉讼请求、适用法律错误。2.青岛荏原公司提交的《出荷依赖兼出库单》及《受领书》等证据可以证明随机技术资料原件已经交给北京蓝宝公司，北京市房山区特种设备检测所出具的《锅炉安装质量监督检验报告整（组）装》中也记载“资料审查”齐全，北京蓝宝公司已经取得《特种设备使用登记证》也可以说明其已经收到了随机技术资料。 青岛荏原公司向一审法院起诉请求：1、北京蓝宝公司支付锅炉货款1054768元；2、判令北京蓝宝公司支付延迟付款违约金263692元；3、诉讼费用由北京蓝宝公司承担。 北京蓝宝公司向一审法院提出反诉请求：1、判令青岛荏原公司支付违约金1318460元；2、青岛荏原公司交付四台锅炉的特种设备制造监督检验证书；3、青岛荏原公司承担全部诉讼费用。 一审经审理认定事实如下：2016年5月27日，青岛荏原公司（供方）与北京蓝宝公司（需方）签订《锅炉设备购销合同》，约定北京蓝宝公司从青岛荏原公司采购立式燃气蒸汽锅炉4台，合同还对主机设备、辅机设备、锅炉群控系统的规格、型号等进行了约定，同时约定运输费、技术服务、培训调试、安装费均包含在合同总价内，合计总金额为2636920元。二、1.到货时间：签约后2016年9月22日到货。三、货款支付。1、合同签订后一周内需方即应支付合同总金额的30%，其中20%作为定金，10%为预付款；2、货物发运前支付合同总金额的30%；3、安装调试验收合格后支付合同总金额的35%；4、第五条约定的质保期结束后一周内付清尾款（剩余的5%）；5、增值税发票的提供必须按国家有关规定在锅炉设备发货以后开具。四、设备发货、验收、安装调试及双方责任范围。1、设备发货。备货期满，且需方按本合同第二条约定支付货款后，供方接到需方要求发货的通知一周内发货；如需方付款时间推迟，供方交货时间也相应推迟；需方不支付相应货款的，供方有权不予发货。……2、到货验收、保管。货物运至指定地点现场3日内，由供、需双方按供方所提供的发货清单所列内容共同对货物的种类、数量、规格型号和外观进行核实，核查无误后，双方在货物交接单上签字认可，视为到货验收合格；需方若不按期组织到货验收，视为到货验收合格。……3、安装调试及双方责任范围。①设备发货前1天进场，2016年10月20日前锅炉设备安装完毕；货物运输、卸货、组装、安装等由供方负责，费用供方承担。②供方安装完毕后，应于5日内组织设备安装调试。……⑥设备安装调试是供方履行本合同义务不可分割的组成部分，属交钥匙工程。安装调试费用包括人工、材料、税、管理、验收、办理使用证（当地锅检部门）等全部包含在合同价款内，除本合同另有明确约定外，需方不再支付任何费用。由供方负责办理北京市房山区技监局全部验收手续并承担费用，包括相关安全阀和压力表的校验等。经双方共同进行安装调试验收合格，并且工程通过房山区技监局验收合格后，即视为设备安装调试验收合格，供方将锅炉设备交付需方使用。⑦设备调试完毕后，双方应及时组织安装调试验收，若因需方的原因在安装调试完成后一个月内未进行安装调试验收，但已通过技监局验收的，视为安装调试验收合格。若因供方的原因在安装调试完成后一个月内未能通过安装调试验收并交付需方使用，供方对此承担违约责任，向需方支付合同总价款20%的违约金，并赔偿需方的经济损失。五、4.质保期期限：自锅炉安装调试验收完成交付使用之日起算十二个月或者设备出厂十八个月，以先到日期为准。七、违约责任。1、供方应如期交货。如果供方不能按照合同约定及时交货（不可抗力除外），违约金为每天按合同总金额的0.5%计算，最高不超过合同设备总额的10%，但最长不得超过20天。超过20天仍不能交货的，供方应向需方支付相当于合同总金额20%的违约金并赔偿经济损失，同时需方有权解除合同并向供方发出书面通知。需方不解除合同的合同继续履行，但不能免除供方前述支付违约金和赔偿经济损失的责任。2、需方应按照本合同约定支付货款。如需方不按约定支付相应货款，供方有权拒绝发货、安装和调试；经供方催告后，需方仍不支付货款的，供方有权解除合同，罚没定金；如需方同意继续付款并交纳违约金，经供方同意，在需方支付有关款项后，供方可继续履行合同，但因此引起的一切责任和损失，都由需方承担。违约金计算方式为每天按逾期付款总额的0.5%计算，但最高不超过合同总额的10%。……4、供方应按时提供合同中约定的设备安装调试服务，并保证设备安装调试质量符合国家、行业标准及甲方要求的标准，因供方未及时安装调试或安装调试不符合上述标准的，需方有权要求供方按合同总金额的10%承担违约责任，不足以弥补需方损失的，供方应予补足。……十、通知、送达。本合同在履行中双方所有的通知等书面文件采用E-mail或EMS方式送达。EMS交寄后2日后视为送达；E-mail方式发送成功视为送达。供方EMS邮寄送达地址电话详见签署页，E-mail：ｙｕａ×××＠126.ｃｏｍ。需方EMS邮寄送达地址电话详见签署页，E-mail：ｌｘｂ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ。 合同签订后，北京蓝宝公司于2016年6月3日向青岛荏原公司汇款791076元。青岛荏原公司于2016年10月27日以青岛荏原环境设备有限公司北京办事处名义向北京蓝宝公司发送付款请求书一份，要求北京蓝宝公司依据双方签订的《锅炉设备购销合同》在发货前支付合同总价的30%即791076元。北京蓝宝公司收到请求书后，于2016年10月27日向青岛荏原公司电汇791076元。2016年10月28日，青岛荏原公司向北京蓝宝公司发运了四台锅炉设备、附件及技术资料（详见《随机资料清单》，注明未含质保书）。2016年10月29日货到北京蓝宝公司厂区，受领书由安装公司于效泉签字，注明缺温度传感器和压力传感器，之后又于11月23日由徐姓工作人员注明“温度、压力传感器已找到，齐全”。其中随机资料清单列明的资料有：总图、锅炉本体图、设计说明书、安装说明书、使用说明书、锅炉设计文件节能审查报告、热工测试报告、锅炉受压元件强度计算汇总表、安全阀排放量计算书、省煤器总图、制御回路图、质量说明书、药品操作说明书。 对于青岛荏原公司未能按合同约定于2016年9月22日前交货的原因，青岛荏原公司称是因为北京蓝宝公司未能及时按照合同约定支付发货前的进度款导致的，青岛荏原公司于2016年10月27日收到30%进度款后，于2016年10月28日安排发货，不存在任何违约行为，但青岛荏原公司未提交其曾向北京蓝宝公司主张要求及时支付30%进度款的证据。北京蓝宝公司提交北京市恒信公证处出具的公证书一份，该公证书显示，登陆ｌｘｂ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ电子邮箱后，该邮箱曾于2016年10月17日15:07分向ｙｕａ×××＠126.ｃｏｍ发送附件致函一份。附件致函的主要内容为：青岛荏原环境设备有限公司法人佐佐木信先生、北京事务所袁总，根据我司与贵司于2016年5月30日签订的锅炉设备购销合同，约定设备2016年9月22日到货，但由于贵司延误至今未到货。我司多次催促未果，严重影响我司煤改气工程进度并影响我司冬季供暖及生产计划，造成巨大损失，请贵司立即安排发货。我司保留按合同约定要求支付违约金及经济损失赔偿权利，并将收货及安装日期计划告知我司。落款加盖北京蓝宝公司公章。2016年10月17日18:02分，ｂｅｉ×××＠ｑｄｅｂａｒａ.ｃｏｍ电子邮箱向ｌｘｂ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ电子邮箱发送电子邮件一份，标题为“关于广东蓝带啤酒集团北京蓝宝酒业有限公司锅炉货期回复”，主要内容为：刘经理、赵总，由于我厂5月份提前进入了生产旺季，目前生产负荷巨大，一些客户订单不能按时供应，对于贵司的锅炉设备没有按时到货深表歉意。我司定于2016年10月28日先发两台锅炉，后两台锅炉于2016年10月31日发货至现场。施工计划：……5、计划争取锅炉设备11月15日安装完毕，如果水电燃气全通的情况下，可以进行下一步调试。6、锅炉调试结束后，基本保证工厂生产及采暖供汽要求，组织技术监督局进行整体验收，配合贵司办理锅炉使用登记证。落款处为青岛荏原环境设备有限公司北京办事处。青岛荏原公司认可qdebara.com域名是其所有，但认为ｂｅｉ×××＠ｑｄｅｂａｒａ.ｃｏｍ邮箱并非合同约定的ｙｕａ×××＠126.ｃｏｍ邮箱，该邮件不能代表其意志。一审法院对该组电子邮件往来的真实性、合法性、关联性予以确认。 2016年12月12日，双方签订品质保证联络书，确认北京蓝宝公司从青岛荏原公司购买的4台SWEE50006锅炉，于2016年12月11日进行了试运行，一切正常，自2016年12月12日可投入运行，锅炉及附属设备的品质保证期自2016年12月12日至2017年12月11日。2016年12月22日，青岛荏原公司向北京蓝宝公司开具了合计金额为2636920元的三份增值税专用发票。 2017年4月14日，北京市房山区特种设备检测所为4台锅炉出具锅炉安装质量监督检验报告，检验结论均为合格。2017年12月19日，北京蓝宝公司作为申请人向北京市房山区质量技术监督局提交材料申请办理4台锅炉的特种设备使用登记许可。2018年1月3日，北京市房山区质量技术监督局向北京蓝宝公司送达4台锅炉的《锅炉登记卡》及《特种设备使用登记证》。《锅炉登记卡》显示，注册登记机构为北京市质量技术监督局，注册登记日期为2017年12月28日，安装竣工日期为2016年12月10日，投用日期为2016年12月10日，安装检验日期为2017年4月14日，锅炉制造日期为2016年10月20日。北京蓝宝公司称因青岛荏原公司未履行办理锅炉使用登记证的义务，至今未交付锅炉质量证明书，北京蓝宝公司无奈私下通过青岛荏原公司业务人员要到同型号锅炉质量证明书复印件到质监部门办理了使用登记证。青岛荏原公司称锅炉登记卡及使用登记证是双方共同以北京蓝宝公司名义申请办理的，使用登记证的发放也证明其交付了包括质量证明书在内的全部资料。 2017年6月14日，北京蓝宝公司向青岛荏原公司发送法务函一份。北京蓝宝公司在函中称，双方合同约定的到货时间为2016年9月22日，安装时间为2016年10月20日前，而实际到货时间为2016年10月28日，实际安装调试完毕可正常运行时间为2016年12月12日。至今，青岛荏原公司尚有4台锅炉的使用登记证未能办好交付，依约不能视为安装调试验收合格。根据合同第四条第三款第七项约定，供方未能在安装调试完成后一个月通过安装调试验收并交付需方使用，应承担合同总价20%的违约金；根据合同第七条第一款约定，供方超过20日仍不能交货的，应承担合同总价20%的违约金；根据合同第四条第三款第六项约定，通过房山区技监局验收合格后，视为安装调试验收合格，4台锅炉的使用登记证至今未收到，应视为安装调试验收未合格，根据合同第七条第四款约定，供方还需承担合同总价10%违约金。综上，青岛荏原公司应向北京蓝宝公司支付3项违约金共计合同总价的50%，即1318460元整。北京蓝宝公司将从未付的40%的合同价款为扣抵，并保留追偿未抵扣部分违约金的权利。青岛荏原公司2017年6月20日回函称，收到函件后，领导高度重视，正在核实相关情况，并在核实相关情况后，由北京事务所的工作人员与北京蓝宝公司洽谈。 一审法院认为，北京蓝宝公司已收到青岛荏原公司交付的4台锅炉，该4台锅炉已通过验收并办理了特种设备使用登记许可，且质保期已到期，北京蓝宝公司应当支付剩余合同总价40%货款。本案焦点为：青岛荏原公司在履行合同过程中是否存在违约行为，是否应当依约向北京蓝宝公司支付违约金。 首先，合同约定青岛荏原公司的交货时间为2016年9月22日，安装时间为2016年10月20日前，逾期交货超过20天，青岛荏原公司应承担合同总价20%的违约金。青岛荏原公司实际交货的时间为2016年10月28日，晚于约定时间一个多月，应否承担违约责任的关键在于晚交货是否是由于北京蓝宝公司晚付款导致。青岛荏原公司虽称晚交货是由于北京蓝宝公司晚付款导致，但其并未提交证据证明其在应发货日期前催要过发货款。北京蓝宝公司提交的青岛荏原公司发送的付款请求书的落款时间为2016年10月27日，内容也未体现出之前曾请求支付过发货款；从北京蓝宝公司提交的公证书中记载的电子邮件往来内容看，青岛荏原公司亦承认逾期交货是由于生产任务太紧导致。质监局的锅炉登记卡显示4台锅炉的制造时间为2016年10月20日，亦明显晚于2016年9月22日。上述证据合法有效，一审法院认定青岛荏原公司逾期交货是由于其自身原因造成，其应当承担合同约定的该项逾期交货违约金风险，向北京蓝宝公司支付合同总价20%的违约金。 其次，合同约定若因供方原因在安装调试完成后一个月内未能通过安装调试验收并交付需方使用，应承担合同总价20%的违约金。双方签订的品质保证联络书中确认4台锅炉自2016年12月12日可投入运行，北京市质量技术监督局发放的锅炉登记卡显示4台锅炉的投用时间为2016年12月10日，一审法院认定4台锅炉的投用时间至迟为双方确认的2016年12月12日。双方约定本项高额违约金的目的为保证青岛荏原公司按时将4台锅炉交付使用，青岛荏原公司延迟交货已承担合同总额20%的高额违约金，4台锅炉的投用时间未超出逾期交货后应依次顺延的合同约定的交付使用的时间。在北京蓝宝公司已实际使用锅炉且锅炉质量合格的情况下，仅因青岛荏原公司未及时办理相关部门的验收手续而让其再承担合同总额20%的违约金，不符合该条约定的根本目的。北京蓝宝公司虽在锅炉投用后三十日内未获得使用登记证书，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》的有关规定，但北京蓝宝公司并未提交监管部门为此要求其停止使用或对其进行处罚的证据。北京市质量技术监督局在发放《特种设备使用登记证》确认投用时间为2016年12月10日时，也未对北京蓝宝公司进行任何处罚。北京蓝宝公司称在获得使用登记证前一直偷偷使用设备，并退掉许多订单，造成损失，但未提交证据证明。因其未能举证其使用锅炉后因未及时获得使用登记证给其造成损失，对其要求支付合同总额20%违约金的反诉主张，一审法院不予支持。 最后，虽然合同约定办理锅炉使用证的义务由青岛荏原公司承担，但根据《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，办证申请应以使用单位即北京蓝宝公司名义向质量技术监督局提交申请，不能以申请人及联系人为北京蓝宝公司及其工作人员为由，否认青岛荏原公司履行协助办证的义务。北京蓝宝公司称青岛荏原公司未向其交付4台锅炉的质量证明书，但4台锅炉能够以其名义办理使用登记证的事实说明青岛荏原公司已交付了4台锅炉的质量证明书。北京蓝宝公司虽称使用其他途径获得质量证明书复印件办理了锅炉使用登记证，但无证据证明，一审法院不予采信。因青岛荏原公司已交付了4台锅炉的质量证明书，对北京蓝宝公司要求交付资料并承担合同总额10%违约金的反诉请求，一审法院不予支持。 另外，因青岛荏原公司确存在延期交货、延期办证等违约行为在先，北京蓝宝公司并非无故拒付剩余货款，对青岛荏原公司要求北京蓝宝公司支付延迟付款违约金的诉讼请求，一审法院不予支持。综上，对青岛荏原公司要求北京蓝宝公司支付剩余合同总额40%货款1054768元的诉讼请求，一审法院予以支持。对北京蓝宝公司反诉要求青岛荏原公司支付违约金1318460元的反诉请求，一审法院认定青岛荏原公司应支付合同总额20%即527384元的违约金；对北京蓝宝公司要求青岛荏原公司交付技术资料的反诉请求，一审法院不予支持。 一审法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十六条、第一百零九条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十条之规定，判决：一、北京蓝宝公司于判决生效后十日内支付青岛荏原公司货款1054768元；二、驳回青岛荏原公司的其他诉讼请求；三、青岛荏原公司于判决生效后十日内支付北京蓝宝公司违约金527384元；四、驳回北京蓝宝公司的其他反诉请求。上述一、三项折抵后，北京蓝宝公司于判决生效后十日内支付青岛荏原公司货款527384元。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费16666元，由青岛荏原公司负担2373元，由北京蓝宝公司负担14293元；反诉案件受理费8333元，由北京蓝宝公司负担3796元，由青岛荏原公司负担4537元。 二审确认一审法院查明的事实属实。 二审认为，当事人无争议的是，2016年5月27日，青岛荏原公司（供方）与北京蓝宝公司（需方）签订《锅炉设备购销合同》，约定北京蓝宝公司从青岛荏原公司采购立式燃气蒸汽锅炉4台，合同还对主机设备、辅机设备、锅炉群控系统的规格、型号等进行了约定，同时约定运输费、技术服务、培训调试、安装费均包含在合同总价内，合计总金额为2636920元。双方对青岛荏原公司是否存在违约行为以及是否承担违约责任存在争议。 合同签订后，北京蓝宝公司于2016年6月3日向青岛荏原公司汇款791076元。青岛荏原公司于2016年10月27日以青岛荏原公司北京办事处名义向北京蓝宝公司发送付款请求书一份，要求北京蓝宝公司依据双方签订的《锅炉设备购销合同》在发货前支付合同总价的30%即791076元。北京蓝宝公司收到请求书后，于2016年10月27日向青岛荏原公司电汇791076元。2016年10月28日，青岛荏原公司向北京蓝宝公司发运了四台锅炉设备、附件及技术资料。2016年10月29日货到北京蓝宝公司厂区。 对于青岛荏原公司未能按合同约定于2016年9月22日前交货的原因，其称是因为北京蓝宝公司未能及时按照合同约定支付发货前的进度款导致的，青岛荏原公司于2016年10月27日收到30%进度款后，于2016年10月28日安排发货，不存在任何违约行为，但其未提交其曾向北京蓝宝公司主张要求及时支付30%进度款的证据。 合同约定青岛荏原公司的交货时间为2016年9月22日，安装时间为2016年10月20日前，逾期交货超过20天，其应承担合同总价20%的违约金。青岛荏原公司实际交货的时间为2016年10月28日，晚于约定时间一个多月。一审法院认定青岛荏原公司逾期交货是由于其自身原因造成，其应当承担合同约定的该项逾期交货违约金风险，于法有据，但判令青岛荏原公司支付合同总价20%的违约金过高，宜调整为支付合同总价款的10%即263692元。 二审依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决：一、维持青岛市市北区人民法院（2018）鲁0203民初8364号民事判决第一、二项；二、撤销青岛市市北区人民法院（2018）鲁0203民初8364号民事判决第三、四项；三、青岛荏原公司于判决生效后十日内支付北京蓝宝公司违约金263692元；四、驳回北京蓝宝公司的其他反诉请求。上述一、三项折抵后，北京蓝宝公司于判决生效后十日内支付青岛荏原公司货款788376元。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件一审本诉受理费16666元，由青岛荏原公司负担2373元，由北京蓝宝公司负担14293元；反诉案件受理费8333元，由北京蓝宝公司负担6666元，由青岛荏原公司负担1667元。二审案件受理费11711元，由北京蓝宝公司负担6666元，由青岛荏原公司负担5045元。 本院再审查明的事实与原审一致。 本院再审认为，本案再审争议的焦点问题有两个，一是原审调整违约金比例是否超出了青岛荏原公司的诉讼请求，二是《锅炉质量证明书》等相关技术资料是否已经交付。 关于第一个问题，本院认为，青岛荏原公司在原审诉讼中一直主张其不存在违约行为，在其委托诉讼代理人提交的代理词第二部分第4点载明“退一万步讲，即使贵院认为原告在履行《合同》过程中存在违约行为需要向被告承担违约责任并支付违约金的话，代理人认为对违约金的约定过高，请求贵院判决原告不予向被告支付违约金”，该表述即表明其对违约金过高提出了请求，根据举重以明轻的原则，原审将违约金予以调整并未超出青岛荏原公司的诉讼请求。北京蓝宝公司主张在双方合同约定到货前的一周停止其原有锅炉的使用，停工停产造成巨大损失，二审中其提交了损益表及增值税纳税申报表各两份证明其损失情况，2016年12月的损益表中“主营业务收入”本月数是4657753.56元，“主营业务利润”本月数是327177.54元，“净利润”本月数为222234.78元，2017年12月的损益表中“主营业务收入”本月数是2160644.75元，“主营业务利润”本月数是133131.69元，“净利润”本月数为-799453元，若上述证据显示数据真实，可以看出2016年12月并未出现北京蓝宝公司所称因停工停产造成巨大损失的情形。综上，原审综合考虑青岛荏原公司的违约情形及北京蓝宝公司损失的实际情况，根据青岛荏原公司的请求调整违约金比例并无不当。 关于第二个问题，本院认为，由安装公司于效泉签字的受领书载明已收到随机资料清单，北京蓝宝公司主张的《锅炉质量说明书》等资料均包含在该清单中。北京蓝宝公司称未收到上述资料，但其提交的北京市房山区特种设备检测所出具的《锅炉安装质量监督检验报告整（组）装》附页中显示“资料审查齐全”，且其已取得《特种设备使用登记证》。虽然北京蓝宝公司称系用其他途径获得涉案《锅炉质量证明书》复印件办理了锅炉使用登记证，但未提交证据证明。故原审认定《锅炉质量证明书》等相关技术资料已经交付并无不当。此外，一审法院驳回了北京蓝宝公司要求青岛荏原公司交付相关技术资料的诉讼请求，北京蓝宝公司未提出上诉，应视为其认可一审判决对该事实的认定，其就该请求申请再审亦不应得到支持。 综上所述，北京蓝宝公司的再审请求不成立。原审判决认定事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条第一款、第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下： 维持本院（2019）鲁02民终2015号民事判决。 本判决为终审判决。 审判长  李军玲 审判员  张 锐 审判员  蒲娜娜 二〇二〇年五月二十七日 法官助理 杨坤 书记员高嘉慧