鞍山市千山区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）辽0311民初1011号 原告：辽宁博源环保科技有限公司，住所地：辽宁省鞍山市千山区。统一社会信用代码：9121030031886540X2。 法定代表人：周维利，董事长。 委托代理人：张兴彪，男，1988年11月5日出生，汉族，住所地：辽宁省鞍山市立山区。 委托代理人：姜兴远，男，1989年1月10日出生，汉族，住所地：辽宁省鞍山市千山区。 被告：盘锦独一建建筑劳务有限公司，住所地：辽宁省盘锦市双台子区，统一社会信用代码：91211102MA0TPDXB59。 法定代表人：孙世民，总经理。 委托代理人：李殿国，男，1947年10月28日出生，汉族，该公司职工，住所地：辽宁省鞍山市千山区。 原告辽宁博源环保科技有限公司（以下简称辽宁博源公司）诉被告盘锦独一建建筑劳务有限公司（以下简称盘锦独一建公司）承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭并公开开庭进行了审理。原告辽宁博源公司委托代理人张兴彪、姜兴远，被告盘锦独一建公司法定代表人孙世民、委托代理人李殿国到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1、请求法院依法判令解除双方签订的《辽宁京东管业有限公司烧结机头新增256m2双室四电场静电除尘器制造安装合同》；2、请求法院依法判令被告返还原告已支付工程款共计：288521.95元，被告向原告支付工程超期的违约金共计：391960元，合计：680481.95元；3、诉讼费用由被告承担。事实与理由：2019年4月4日，原告辽宁博源公司与被告盘锦独一建公司之间签订《合同书》，工程名称为：辽宁京东管业有限公司烧结机头新增256m2双室四电场静电除尘器制造安装合同，工期为：2019年7月1日前完工，工程总价款为：973200元，合同签订地点：鞍山市千山区。截止到目前，现原告已按合同中约定分6次共支付被告821521.95元。现被告仅完成《合同书》中约定的总工程量560吨其中的410吨（约410吨*1300元=533000元），仍有大部分工程量未完成。经原告多次催要无果，被告拒不返还原告多支付的288521.95元工程款，亦不承担约定的违约责任，原告无奈诉至贵院。综上，现原告根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，依法提起诉讼。庭审中，原告增加诉讼请求，要求被告承担鉴定费8900元。 被告委托代理人辩称，本案原告属于诬告，被告已超原告合同规定的工作量，原因是合同规定分期分批给乙方支付工程款，原告也确实按合同规定分期分批支付货款，而且是分6次，那么请问原告每次转款是不是你们家法人代表就是主管财务的领导进行审批、签字，你们家财务才能给被告支付工程款，财务支付款时按合同规定应该是以完成工程量的85%进行支付款。那么你分6次转款，已经转到82万，这足以说明乙方工作量达到102万，否则你们家主管财务的领导不会签字的，你们家应该把财务转款的证据由主管财务领导签字的手续拿出来，如果不是完成100万，那么你们怎么给转80万呢，你们家财务是怎么管的，全世界没有一家没干到工程量擅自转82万，我们怀疑这里面有奥妙，实际上被告已经完成了97万的量，并且已经超过了。所谓未完成的是甲方按原合同擅自增加工程量，并且不给现场签字，乙方当再完成规定和超过以后才撤出，因此原告所说未完成任务不存在事实，是诬告。每一次应该向我们公司提出要发票，你们家管理财务是这样做的么，每次我们公司没有给你开过发票，最重要的是款并没有转到我们家的户头上，我们家对现场管理人员授权书写了是本公司的账户，那么你们家说转了82万分6次此款是转账还是现金支付还是另外转到那家户头上了，完成的工作量560吨，还有410吨那么加在一起是多少，你们在合同书上确定1300吨，起诉状上你们也承认是1300吨，那么请你们家算一算，然后加上零星的项目就大大超过了100万，您们说的款多转了，还要求乙方给返还款这是一不合法，二不合乎财务制度，按常规讲我们已完成了100多万的工程量，该合同规定了97万，那么你们还欠我们的尾款。这是你们转款的账户符合我们公司的账户，否则我们合同规定的97万你们一分钱没给我们转，我们已经完成的工作量你们一分钱没有给我们转，你们家为什么还擅自提出罚款，一是增加工作量不签字，二是转款没有到被告的账户，怎么能提到罚款，后增加的工作量没有签字就强制要求乙方给签字，没有人会这么干，不签字不会给你们干活，何况我们已经干多了，你这是无理强求，我请求法庭驳回原告的诉讼请求。我们要求原告赔偿我们一切经济损失，包括没有结账的尾款，我们强烈要求原告给我们恢复本公司的名誉损失，现在跟过去不一样，现在经过法院起诉给我们公司造成污点而且是永久的，而且必须把案件撤回，我们要求给我们造成的往返损失和人工费损失。请法人代表把原签证给会计的验收单拿出来，分6次转的，分6次有验收单，给会计的通知单也好，这个是怎么说的，我想会计不会擅自转款。 被告法定代表人辩称，根据与原告签订的合同，合同最后的甲方账户和乙方账户写的非常清楚，这个甲方转款首先得通知我们，要我们提供税务发票，这个发票过来了给我们转钱，然后我们给发工资，他转款也没有通知我们，我们也没有见到钱，这个钱给谁我们不知道，我们现在请求把合同造价的款你是给我还是不给，我们没有得到钱，原告就起诉了，首先你财会手续就有问题。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对当事人有异议的证据，本院认定如下：1.辽宁博源公司提供的含有徐宝行尾号为6186个人中国建设银行账户的委托书，被告对真实性不予认可，但未提供相反证据加以证明，又不提出鉴定申请，应承担举证不能的后果，故本院对该份委托书予以采信。2.辽宁博源公司提供的垫资还款协议、身份证复印件、收条2张，真实性无法核实，且被告对其不予认可，故本院不予采信。3.辽宁博源公司提供的工作联系单，缺乏其他证据对待证事实加以佐证，故本院不予采信。4.辽宁博源公司提供的微信聊天记录及图片，不能证明待证事实，故本院不予采信。5.辽宁博源公司提供的收条六张，与其提供的中国光大银行对私活期账户对账单相互印证，能够证明原告向徐宝行支付工程款的事实，本院予以采信。6.辽宁博源公司提供的司法鉴定意见书，因具有真实性，且鉴定程序合法，故予以采信。 根据当事人陈述和经审理确认的证据，本院认定事实如下：原告辽宁博源公司作为发包方（甲方）与被告盘锦独一建公司作为承包方（乙方）于2019年4月14日签订了一份《辽宁京东管业有限公司烧结机头新增256m2双室四电场静电除尘器制造安装合同》，合同总价款为973200元，双方在合同中约定：“第一、工程范围及工期：1.工程主要内容：除尘器进风口至烟囱的整体设备安装刷油。……3.所有工程为乙方承包全部的部分制造、安装、调试、验收合格、交付业主使用的承包工程。第四、乙方的责任与义务：11.工期至2019年7月1日安装调试完毕，如工程超期每日扣除总工程款的3%为违约金。因此造成甲方的一切损失由乙方负责。如遇自然灾害或不可抗力因素工期顺延。第五、合同价款及付款方式：1.本工程总承包预估价值为：973200元（大写：玖拾柒万叁仟贰佰元整），其中整体除尘器预估价：560吨*1300元（每吨安装费）=728000元、底部钢结构预估价：98吨*1300元（每吨制作安装费）=127400元、管道制作安装预估价：62吨*1900元（每吨制作安装费）=117800元；2.计算方法及合同价款：本工程制造、安装、调试费按工程量结算：乙方工作人员及设备进场施工后付80000元进场费；每月月底核算上报工程量，下5号付款核完量的85%；安装调试合格付款10%，余5%质保金，三个月工程无质量问题一次付清。进场费第二月工程款中扣除。第十、施工工期为2019年7月1日前完工。”被告盘锦独一建公司授权委托该公司员工徐宝行负责案涉工程的相关业务，并于2019年4月14日出具《委托书》，委托书上载明“授权委托期限为2019年4月14日至2020年4月14日；被授权人卡号：62×××86开户银行：中国建设银行”，落款处盖有盘锦独一建公司的公章及财务章，并由该公司法定代表人孙世民签字。合同签订后，被告盘锦独一建公司施工现场管理人徐宝行组织工人对案涉工程进行施工。 辽宁博源公司分别于2019年4月18日、5月15日、6月12日、6月24日、7月11日以及7月19日以银行转款方式分六次向徐宝行个人名下、尾号为6186的中国建设银行账户支付工程款共计821521.95元。辽宁博源公司诉称自2019年7月20日后，盘锦独一建公司的施工现场管理人徐宝行失踪，被告未能完成案涉工程。 庭审中，被告认为案涉工程已于2019年7月1日完工。因原、被告对案涉工程是否完工存在争议，为鉴定被告截至2019年7月1日已完成的工程量，经辽宁博源公司申请，由本院委托，辽宁博众工程咨询有限公司于2020年1月10日作出辽宁博众咨字第202001023号《司法鉴定意见书》，鉴定盘锦独一建公司在辽宁京东管业有限公司烧结机头新增256m2双室四电场静电除尘器制造安装工程中截止2019年7月1日前完成施工的工程量总计357511.6kg；工程造价金额：464765.6元。辽宁博源公司为此支付鉴定费8900元。 本院认为，原、被告之间签订的《辽宁京东管业有限公司烧结机头新增256m2双室四电场静电除尘器制造安装合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效，双方均应按照合同约定履行各自义务。关于原告请求判令解除其与被告之间《辽宁京东管业有限公司烧结机头新增256m2双室四电场静电除尘器制造安装合同》的诉讼请求，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的;（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为只是不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。”本案中，原告已按照合同约定向被告的委托人支付工程款821521.95元，被告在完成部分工程量后，一直未按照合同约定完成剩余工程量的施工，致使案涉合同目的不能实现，故原告辽宁博源公司要求解除双方《辽宁京东管业有限公司烧结机头新增256m2双室四电场静电除尘器制造安装合同》的诉讼请求，于法有据，本院予以支持。关于原告辽宁博源公司要求被告盘锦独一建公司返还工程款288521.95元，原告已向被告的委托人徐宝行支付了工程款821521.95元，根据鉴定报告，截止至2019年7月1日，被告仅完成了357511.6kg的工程量，该部分工程量造价金额为464765.6元，虽原告诉称2019年7月20日后，盘锦独一建公司的施工现场管理人徐宝行失踪，致使案涉工程未完工，但是由于被告认为案涉工程已于2019年7月1日完工，其应承担鉴定工程量截止日期为2019年7月1日所产生的不利后果。故原告要求被告返还工程款288521.95元的诉讼请求，符合法律规定，本院予以认可。关于原告辽宁博源公司要求被告盘锦独一建公司支付鉴定费8900元的诉讼请求，有鉴定费收据为凭，且为必要花销，故本院予以支持。 关于原告辽宁博源公司要求被告盘锦独一建公司支付违约金391960元，虽双方在合同中对违约金进行了约定，原告在庭审中将违约金比例下调为合同总工程款的30%以及因工程超期未完工的罚款10000元之和，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务”、《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的过分高于造成的损失”之规定，本案中，合同约定的案涉工程完工日期届满之后，原告依然于2019年7月11日、7月19日向被告的代理人徐宝行支付两笔工程款，工程仍在施工，工期已经延长，且原告未提供充分证据证明因被告超期未完工造成的损失数额，考虑到双方之间合同的履行情况，结合全案证据，故原告辽宁博源公司要求被告盘锦独一建公司支付违约金391960元的诉讼请求本院不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第一百一十四条、第二百五十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下： 一、解除原告辽宁博源环保科技有限公司、被告盘锦独一建建筑劳务有限公司于2019年4月14日签订的《辽宁京东管业有限公司烧结机头新增256m2双室四电场静电除尘器制造安装合同》； 二、被告盘锦独一建建筑劳务有限公司于本判决发生法律效力后十日内返还原告辽宁博源环保科技有限公司工程款288521.95元； 三、被告盘锦独一建建筑劳务有限公司于本判决发生法律效力后十日内支付原告辽宁博源环保科技有限公司鉴定费8900元。 被告如未按本判决书指定的期间履行给付金钱的义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延期间的债务利息。 案件受理费10605元，由原告辽宁博源环保科技有限公司负担4844元，被告盘锦独一建建筑劳务有限公司负担5761元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省鞍山市中级人民法院。 审 判 长  赵恒起 人民陪审员  李 华 人民陪审员  吴丽娜 二〇二〇年五月二十六日 书 记 员  刘一淼