云南省昆明市盘龙区人民法院民 事 判 决 书（2020）云0103民初541号原告：昆明雅殳装饰工程有限公司，住所云南省昆明市高新区海源中路戛纳小镇B座1-2层B-3号。法定代表人：孙瑜婕，系公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：邓亚东，云南滇耀律师事务所律师，特别授权代理。被告：陶桔萍，女，汉族。委托诉讼代理人：俞翼，云南滇昆律师事务所律师，特别授权代理。原告昆明雅殳装饰工程有限公司（以下简称“雅殳公司”）与被告陶桔萍装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年1月8日立案后，依法组成合议庭于2020年5月6日公开开庭进行了审理。原告雅殳公司的法定代表人孙瑜婕及委托诉讼代理人邓亚东，被告陶桔萍的委托诉讼代理人俞翼到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告雅殳公司向本院提出以下诉讼请求:1、判令被告向原告支付合同款10000元;2、判令被告以上述款项为基数，按日千分之一的标准向原告支付自2019年12月16日起至全部款项支付完毕之日止的违约金；3、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2019年4月15日，原被告双方签订《家庭装饰装修施工合同》，约定原告为被告位于昆明市盘龙区金殿的房屋进行装饰装修工程施工。原告按合同约定履行完毕施工义务后，被告尚余部分工程款未支付。2019年12月，双方经协商，原告将该欠付的工程款减免至4万元，被告同意后于2019年12月16日向原告支付3万元，剩余1万元至今未付。故为维护原告合法权益，诉至法院。被告陶桔萍答辩称：请法院驳回原告的全部诉讼请求。1、原告没有履行合同约定的全部义务，无论从时间、工作量、质量上，原告都没有履行自己的承诺，给被告在无数次的催促中产生了大量经济损失。从时间上看，装修是从2019的4月开始，但是至今都没有完成。从工程质量上看，屋顶和下水道至今都未做好，也不能使用，卫生也不打扫。2、被告先后付清了全部款项22万余元，原告要求继续支付，既无事实根据也无法律依据。3、被告也已经做好了准备，另案起诉原告违约，应当承担违约责任。原被告围绕诉讼请求和答辩意见依法提交了证据。经审查，本院对原告提交的证据认证如下：证据1《家庭装饰装修施工合同》、证据2《工程预算书》被告认可三性，本院予以确认。证据3中的短信、微信聊天记录与原件核对一致，本院予以确认；竣工结算书并非被告与原告之间的结算，本院不予确认；银行流水被告予以认可，本院予以确认；美团跑腿订单截图与原件核对一致，但仅显示订单完成，不能证明签收人是被告陶桔萍本人，本院不予确认。补充证据1、2系工地工期预排表及施工计划进度表，被告对其三性不予认可，本院认为两份证据中客户名称均为“任某”，并非本案被告，本院不予确认。补充证据3、5系原告法定代表人与被告的微信聊天记录，被告认可其三性，本院予以确认。补充证据4系原告制作的光盘，是原告法定代表人与被告之间的微信语音，与微信客户端的内容核对一致，本院予以确认。本院对被告提交的证据认证如下：证据1、2系预算书和装修合同，原告认可其三性，本院予以确认。证据3系照片与原件核对一致，本院予以确认。经审理，本院确认以下法律事实：2019年4月15日，原告雅殳公司与被告陶桔萍签订《家庭装饰装修施工合同》，约定“原告为被告进行装饰装修，装修地点位于昆明市，施工面积87.3平方米；合同预估造价21.5万元；工期40天，自2019年4月15日开始；被告在装修合同签订后3日内向原告支付工程款、主材代购款的60%，在泥工工程竣工验收合格后3日内支付工程款的35%、主材代购40%，在工程竣工验收合格后3日内支付工程款的5%；未按期支付工程款按照未付工程款每日千分之一计算违约金；原告在装修中应当保护好原室内的物品，保证室内上下水道通畅；合同签订后，双方无故单方面解除合同或以实际行为造成合同无法履行的，视为严重违约，违约方应向另一方支付工程总价30%的违约金。”等内容。合同后附《雅殳装饰工程预算书》。原被告均确认除以上合同约定的装修内容外，约定新增3万元的工程量。以上合同签订后，原告进场施工。2019年10月15日，原告雅殳公司的法定代表人孙瑜婕通过微信将《金殿结算》的表格发送给被告陶桔萍，被告陶桔萍于2019年11月7日回复原告“小孙上报结算金额为237099.07元。1、根据现场收方记录，工程量有小范围超出。2、垃圾外运不能计。3、增加项目的水电改造费用太高。4、工人的车损坏场地上原有板材。5、室内家政未清洁。6、一楼工人切墙地砖在室内切，导致整个房间污染。7、……根据以上内容和实际情况，只能结算21万都算高。”同日，原告对被告提出的以上问题回复了整改意见。庭审中，原告表示结算装修款按照20万元进行计算，并认可被告已经支付了19万元。本院认为：《中华人民共和国合同法》第六十条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务……。”本案中，原、被告签订的《家庭装饰装修施工合同》是双方当事人真实意思表示，合法有效，双方均应当按照合同的约定履行合同义务。本案中，原被告对原告已经完成的工程量发生争议，但从被告陶桔萍于2019年11月7日微信回复原告“根据以上内容和实际情况，只能结算21万都算高。”的表述可以看出，被告是同意按照约21万元的金额结算工程款的。庭审中，原告表示结算装修款按照20万元进行计算，本院认为是原告对自己权利的处分，本院予以确认。结合原告关于被告已付工程款19万元的陈述，本院支持被告向原告支付工程款1万元。关于被告辩称自己已经向原告支付了22万余元工程款的答辩意见，因被告未提交证据证明，故本院不予采信。关于原告主张的违约金。本案中，《家庭装饰装修施工合同》中约定工程款最后一次支付的时间为工程竣工验收合格后3日内。因原被告对实际竣工日期有争议，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定：“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。”，本案中，原告于2019年10月15日向被告发送《金殿结算》表，被告于2019年11月7日回复原告“只能结算21万都算高”，故本院认为2019年11月7日可以认定为竣工日期。故本院认为原告主张自2019年12月16日开始计算违约金并未超过合同的约定。《家庭装饰装修施工合同》中约定“未按期支付工程款按照未付工程款每日千分之一计算违约金”，本院认为，每日千分之一（年利率36.5%）的违约金标准高于原告实际产生的损失，故将违约金的标准调整至按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。综上，本院支持被告以10000元为基数向原告支付自2019年12月16日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至款项清偿之日止的违约金。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告陶桔萍于本判决生效之日起十日内向原告昆明雅殳装饰工程有限公司支付装修款10000元；二、被告陶桔萍于本判决生效之日起十日内向原告昆明雅殳装饰工程有限公司支付以10000元为基数自2019年12月16日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至款项清偿之日止的违约金；三、驳回原告昆明雅殳装饰工程有限公司的其他诉讼请求。如未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费50元，由被告陶桔萍负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省昆明市中级人民法院。双方当事人均服判的，本判决即发生法律效力。若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在本判决规定的履行期限届满后法律规定的期限内向本院申请强制执行：申请执行的期间为两年。审 判 长  起瑞遥人民陪审员  白 玥人民陪审员  李秀萍二〇二〇年五月十四日书 记 员  杨森艳