杭州市下城区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0103民初6729号 原告（反诉被告）：浙江喜美装饰设计工程有限公司，住所地杭州市下城区石桥街道东新路840号401室。 法定代表人：张伟平，职务总经理。 被告（反诉原告）：杭州乐萌信息技术有限公司，住所地杭州市西湖区西溪路525号B楼310室。 法定代表人：魏力，职务执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：程秋语，北京市京都（南京）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：刘斌，北京市京都（南京）律师事务所律师。 原告浙江喜美装饰设计工程有限公司（以下简称喜美公司）为与被告杭州乐萌信息技术有限公司（以下简称乐萌公司）装饰装修合同纠纷一案，于2019年11月11日向本院提起诉讼，本院于同日受理后，依法适用简易程序，由审判员王晓芳独任审判，在审理过程中，被告乐萌公司向本院提出管辖权异议，本院于2019年12月18日作出（2019）浙0103民初6729号民事裁定书，驳回被告乐萌公司对本案管辖权提出的异议，被告乐萌公司不服，上诉于杭州市中级人民法院，2020年1月20日，杭州市中级人民法院作出（2010）浙01民辖终139号民事裁定书，驳回上诉，维持原裁定，后被告乐萌公司向本院提起反诉，本院与本诉合并于2020年4月14日公开开庭进行了审理。原告喜美公司的法定代表人张伟平、被告乐萌公司的委托诉讼代理人程秋语、刘斌均到庭参加诉讼。在审理过程中，原告与被告均自行向本院申请庭外和解十五天，本案现已审理终结。 原告喜美公司向本院提起诉讼请求：1.判令被告支付给原告装修工程款375000元；2.判令被告支付给原告违约金200000元；3.判令被告承担本案所有诉讼费用。事实和理由：原告和被告于2018年4月8日签订《室内装饰施工合同》，合同约定：原告给被告装修位于杭州嘉里中心516-517室，原告包工包料，总工程款500000元，后通过增补的形式将合同总价款增至575028.93元。该工程2018年6月竣工，2018年7月经被告方验收合格并一直使用至今，前期被告仅仅支付了200000元，剩余375000元经原告多次催款，被告法定代表人魏力于2019年6月1日作出承诺，承诺到2019年9月15日前分四笔付清全部工程款，但截止起诉之日，被告未支付任何一笔工程款。原告认为被告的行为已严重违约，故诉讼至法院。 被告乐萌公司答辩称，1.原告延误装修工期长达109天，迟延竣工64天，而约定的装修合同工期仅为45天，其已经严重违约，主张装修工程款及违约金于法于理无据。2.原告迟延竣工的原因系案涉装修项目存在严重施工质量问题，其无权依据装修合同约定主张装修工程款及违约金。3.原告延期施工，致使被告产生严重损失，其应向被告承担相应的违约责任。综上所述，被告认为原告的诉讼请求于法于理无据，请求驳回其全部诉讼请求。 同时，乐萌公司向本院提起如下反诉请求：1.判令反诉被告向反诉原告支付违约金200000元；2.判令反诉被告赔偿反诉原告律师费损失38000元；3.本案诉讼费用由反诉被告承担。事实和理由：2018年4月8日，反诉原告与反诉被告签订《室内装饰施工合同》，装修合同约定喜美公司为乐萌公司进行装饰装修，施工日期自2018年4月10日起至2018年5月25日止，质量要求为合格，且符合法律法规等规定，如喜美公司未按约定完成项目且工程逾期超过20天的，应当一次性向乐萌公司支付违约金200000元整。装修合同签订后，乐萌公司依约将施工现场交付给喜美公司，并配合喜美公司进行装修事宜，其已经依约履行了合同义务。但喜美公司迟至2018年7月23日方才办理案涉工程的竣工手续，迟延竣工达59天，且喜美公司因质量问题不断返工、未予交付，致使乐萌公司产生了相应损失。乐萌公司认为，其已依约履行了合同，喜美公司严重违反合同约定，乐萌公司有权依据装修合同约定，要求喜美公司承担违约责任，故向本院提起反诉。 反诉被告喜美公司答辩称，案涉工程经乐萌公司验收合格，且按合同约定乐萌公司收到喜美公司全额工程款的发票后7个工作日内乐萌公司支付喜美公司合同总金额95%即人民币475000元整。工程自乐萌公司投入期满6个月的7个工作日内，乐萌公司支付喜美公司5%的装修质保金，故乐萌公司应支付工程款，建议法院驳回乐萌公司的反诉请求。 在庭审中，原告为证明自己的主张向法院提交了《室内装饰施工合同》、《工程验收单》、《工程竣工单》、催款函及EMS面单、《还款承诺书》、2018年9月28日双方签订的《关于嘉里中心工程结算的补充协议》、微信聊天记录、图片，被告围绕着答辩意见以及反诉向本院提交了《室内装饰施工合同》以及2018年5月28日、2019年2月12日拍摄照片、乐萌公司向喜美公司发送的邮件、委托代理合同、增值税专用发票、中国工商银行网上银行电子回单、杭州嘉里中心商场租赁合同等证据，上述证据经当庭举证、质证，本院予以在卷佐证。 综合原告、被告的陈述以及上述有效证据，本院查明事实如下： 2018年4月8日，喜美公司（承包方）与乐萌公司（发包方）签订一份《室内装饰施工合同》，合同约定：喜美公司按乐萌公司提供的装饰设计施工图纸为乐萌公司位于杭州嘉里中心516-517的nomoface嘉里中心店进行装饰装修，承包方式为包工包料，开工日期2018年4月10日，竣工日期为2018年5月25日，质量要求为合格，合同总造价为50万元。合同约定工程经乐萌公司验收合格且乐萌公司收到喜美公司全额工程款的发票后7个工作日内乐萌公司支付喜美公司合同总金额95%即人民币475000元整。工程自乐萌投入使用起满6个月的7个工作日内，乐萌公司支付喜美公司5%的装修保证金。如果乐萌公司未按本合同规定期限支付工程款，乐萌公司则需赔偿喜美公司1000元/天的违约金，按日累计；但总违约金金额不得超过合同总金额的10%。如喜美公司未按本合同约定期限完成本合同工程，喜美公司则需赔偿乐萌公司1000元/天的违约金，按日累计；但总违约金金额不得超过合同总金额的10%。若乐萌公司未按约定时间支付工程款且逾期超过20天的，应当一次性向喜美公司支付违约金200000元整。若喜美公司未按约定完成项目且工程逾期超过20天的，应当一次性向乐萌公司支付违约金200000元整。装修合同签订后，乐萌公司将施工现场交付给喜美公司，喜美公司进场进行装修事宜。案涉装修工程于2018年7月23日经竣工验收合格并交付使用。2018年9月28日，双方又签订了一份《关于嘉里中心工程结算的补充协议》，协议约定乐萌公司在完成嘉里中心店中装修工程验收后应支付给喜美公司相关装修工程费用。截至2018年9月28日乐萌公司已支付200000元。经双方友好协商，双方愿意按照以下两种打款方式之一结清尾款：1.于2018年10月31日前付清所有装修尾款共计340428.93元；2.或于2018年11月30日前支付尾款共计340428.93元，并付滞纳金34600元。上述期限期满后，乐萌公司并未支付尾款。2019年6月1日，乐萌公司的法定代表人魏力向喜美公司出具了一张还款承诺书，确认双方2018年4月8日签订的《室内装饰施工合同》金额为500000元，另增项40400元，以及双方于2019年1月16日签订的《关于嘉里中心工程结算的补充协议》，乐萌公司应付利息金额为34600元，项目合计结算价格为575028.93元。截至2019年6月1日，乐萌公司已支付200000元，尚有375000元工程款未支付。乐萌公司同意分四次支付上述款项，如逾期利息按照中国人民银行同期同类贷款利息罚息上浮50%支付，等等。但至今，乐萌公司仍未向喜美公司支付余款，故起诉至法院，在审理过程中，乐萌公司以喜美公司迟延竣工且有工程质量问题，致使乐萌公司产生相应损失为由提起反诉。 本院认为，喜美公司与乐萌公司签订的《室内装饰施工合同》、《关于嘉里中心工程结算的补充协议》是双方当事人真实意思的表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按约履行。现喜美公司已完成装饰装修工程并经乐萌公司验收合格，故乐萌公司应当按约向喜美公司支付工程款。乐萌公司拖欠喜美公司工程款的事实清楚，应当承担违约责任。关于支付的工程款金额，本院认为双方签订的《关于嘉里中心工程结算的补充协议》是对《室内装饰施工合同》内容的修改，可以作为认定本案工程价款的依据，双方一致确认未支付的装修尾款为340428.93元，故本院对该金额予以确认。关于违约金，因双方在补充协议中一致同意至2018年11月30日，乐萌公司应支付喜美公司滞纳金34600元，故本院予以支持违约金为34600元。之后，乐萌公司承诺截至2019年9月15日，如逾期支付工程款项，按照中国人民银行同期同类贷款利息罚息上浮50%支付，本案乐萌公司未按约定支付相应工程款，违约行为非常明显，应当承担相应的违约责任。现因中国人民银行贷款基准利率已取消，应当适用全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（ＬＰＲ）作为贷款利率计算标准，故对2019年9月15日后的违约金本院支持以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（ＬＰＲ）上浮50%计付至本判决生效之日。乐萌公司以案涉工程迟延竣工且工程质量不符合约定为由，要求喜美公司承担违约金，本院认为双方均确认工程于2018年7月23日竣工验收合格并交付使用，在2018年9月28日双方签订的《关于嘉里中心工程结算的补充协议》中乐萌公司并未提出迟延竣工及工程质量的问题，且实际上乐萌公司也使用了案涉工程，故乐萌公司以此作为要求喜美公司承担违约金的理由不能成立，本院不予支持乐萌公司的反诉请求。综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、第二百七十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条、第十七条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 一、被告杭州乐萌信息技术有限公司于判决生效后十日内支付原告浙江喜美装饰设计工程有限公司装修工程款340428.93元； 二、被告杭州乐萌信息技术有限公司于判决生效后十日内支付原告浙江喜美装饰设计工程有限公司违约金34600元，2019年9月15日后的违约金以340428.93元的未归还部分为基数按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（ＬＰＲ）上浮50%计付至本判决生效之日止； 三、驳回原告浙江喜美装饰设计工程有限公司的其他诉讼请求； 四、驳回反诉原告杭州乐萌信息技术有限公司的诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费人民币9550元（原告浙江喜美装饰设计工程有限公司已预交），由原告浙江喜美装饰设计工程有限公司负担2625元，由被告杭州乐萌信息技术有限公司负担6925元；反诉案件受理费人民币2435元（反诉原告杭州乐萌信息技术有限公司已预交），由反诉原告杭州乐萌信息技术有限公司负担。 原告浙江喜美装饰设计工程有限公司于本判决生效之日起十五日内向本院申请退费；被告杭州乐萌信息技术有限公司于本判决生效之日起七日内，向本院交纳应负担的诉讼费。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院，并向浙江省杭州市中级人民法院指定账号预交上诉案件受理费。对财产案件提起上诉的，案件受理费按照不服一审判决部分的上诉请求预交。在收到《上诉费用交纳通知书》次日起七日内仍未交纳的，按自动撤回上诉处理。浙江省杭州市中级人民法院户名、开户行、指定账号详见《上诉费用交纳通知书》。 审 判 员 王晓芳 二〇二〇年五月二十一日 代书记员 熊丝语