广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）粤01民终7067号上诉人（原审被告）：广州市富基房地产开发有限公司，住所地广州市海珠区同福东路663号103房。法定代表人：关宝伟，职务总经理。委托诉讼代理人：梁智博，该公司职员。委托诉讼代理人：赖卫城，该公司职员。被上诉人（原审原告）：陈琨，男，1982年5月29日出生，汉族，住广州市海珠区。委托诉讼代理人：潘艳宜，北京市东元（广州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：罗可丹，北京市东元（广州）律师事务所实习人员。上诉人广州市富基房地产开发有限公司（以下简称富基公司）因与被上诉人陈琨商品房预售合同纠纷一案，不服广东省广州市海珠区人民法院（2019）粤0105民初35644号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。陈琨向一审法院起诉请求：1.富基公司向陈琨支付迟延办证违约金暂计5136元（从2017年11月1日起计算至富基公司实际办妥房地产证并将房产证交付给陈琨之日为止，按每日万分之零点三的标准，以补面积差款43231元为本金，从2017年11月1日起计算至富基公司为陈琨办妥房地产权证并交付给陈琨之日为止；以3015854元为本金，从2018年5月30日起计算至富基公司为陈琨办妥房地产权证并交付给陈琨之日为止）；2.诉讼费由富基公司承担。一审法院认为：富基公司未在合同约定期限内为陈琨办妥涉案房屋的产权登记手续，已构成违约，应当按照合同约定的标准向陈琨支付迟延办理产权登记的违约金。在前案诉讼中，已发生了陈琨向富基公司补交面积差房款的事实，但陈琨在前案中仍主张富基公司按合同约定的总价款为本金计算迟延办理产权登记的违约金，应视为陈琨放弃要求富基公司支付从其实际补交面积差房款之日至前案判决生效之日期间、按补交面积差款为本金计算的违约金的权利，且生效的裁判文书也根据陈琨主张的计算方法判决富基公司向陈琨支付迟延办理产权登记的违约金。现陈琨在本案中又主张该权利，缺乏依据，一审法院不予支持。现陈琨要求富基公司以结算面积差后的实际已付房款为本金、按合同约定的标准支付从前案判决生效后至实际取得涉案房屋的不动产权证之日止的迟延办证违约金，合法有理，一审法院予以支持。综上所述，一审法院根据《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，作出如下判决：一、广州市富基房地产开发有限公司于本判决生效之日起10日内，每日按已付房价款3059085元的万分之零点三的标准，支付从2018年5月30日起至2018年7月26日止的迟延办理产权登记的违约金给陈琨；二、驳回陈琨的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费50元，由广州市富基房地产开发有限公司负担。上述受理费已经由陈琨预交，陈琨同意由广州市富基房地产开发有限公司在履行本判决时将其应承担部分直接支付给陈琨。富基公司上诉请求：1.撤销一审判决，驳回陈琨全部诉讼请求。2.一、二审诉讼费用由陈琨负担。事实与理由：一、《补充协议》第十二条的约定合法有效，一审法院法律适用和事实认定错误。（一）《补充协议》第十二条的签订有其特殊的客观原因，是针对《商品房买卖合同（预售）》第二十一条进行的修订。（二）双方将办证时间从210个工作日更改为720个工作日，陈琨对此已充分了解和理解。（三）《补充协议》第十二条不构成格式条款，其约定合法有效。二、《商品房买卖合同（预售）》和《补充协议》有关“可以办理房地产权证”的时间明确，为该楼宇取得整体性的规划验收合格证和完成房屋测绘报告之后，不存在办理房地产权证时间不明确的情况。陈琨需结清相关费用并提供相关资料后，方可起算《补充协议》约定的“720个工作日”办证期限，现仍在办证期限内，不构成违约。一审法院认为应从实际交房之日起210个工作日起算办证期限，事实认定错误。（一）本案中，双方对办理产权登记时间可依据法律规定和合同约定可以明确。（二）《补充协议》第十二条约定了“720个工作日”的办证期限，自陈琨结清所有相关费用（包括补交房款）和向富基公司提供齐全房地产登记机构要求提交的相关资料之日开始计算。在陈琨履行以上义务之前，富基公司需先达成一系列前提条件和诸多前置手续。三、即使退一步讲，富基公司也构成合同约定的免责情形。富基广场B1、B2栋楼因地铁工程拖延规划验收，属合同约定的免责情形。地铁施工因素是影响富基广场工程规划验收的直接原因。合同中已经明确约定因“地铁公司施工地铁通道和风亭等原因延期”，富基公司交房的时间可以相应延期，且双方互不追究责任。富基公司延期交房是由地铁原因造成，根据合同约定，富基公司交房的时间可相应延期，从而产权办理的期限也应相应顺延。四、即使再退一步讲，即使富基公司的办证义务期限为210个工作日，该210个工作日的起算点也不是以陈琨实际提前收楼的时间开始起算。一审法院以陈琨实际提前收楼的日期起算210个工作日，事实认定错误。（一）合同第二十一条规定：“甲方应在该商品房项目建设工程规划验收合格之日起90日内，申请该商品房项目的房地产初始登记。双方同意选择以下第2种方式为乙方办理《房地产权证》：2.乙方委托甲方办理：甲方应当在该商品房交付之日起210个工作日内（不超过210个工作日）到房地产登记机构为乙方办妥产权登记，并将以乙方为产权人的房地产权证交付乙方。在此情况下，乙方应当在收到甲方书面通知后7个工作日内向甲方提供房地产登记机构要求的，需乙方提供的证件资料。”（二）富基公司协助陈琨办理房产证的时间是在富基公司取得楼宇的规划验收和陈琨向富基公司提交完整的办证资料、补齐房款和缴交税费等手续的基础上开始计算的。（三）即使再退一步讲，也不应按照提前收楼的交付时间起算。五、涉案房屋的大确权已于2018年5月25日办妥，陈琨已于2018年7月26日领取了房产证。二审中，富基公司补充如下：办理房产证需要业主方的配合，如及时缴纳契税、办理房屋面积差结算等，若业主在此期间自行拖延时间，导致房产证办理迟延，该责任应由业主自行承担。被上诉人陈琨二审答辩称：富基公司不能以我方未交契税及补交面积差额免除逾期办证违约责任，我方提前收楼并未放弃追究富基公司逾期办证违约责任，涉案合同第二十一条明确约定交付房屋之日起210个工作日办妥房产证，并无附加任何条件。请求二审法院判决支持我方诉讼请求。另针对富基公司的补充意见，我方回应如下：只有在开发商办理“小确权”的过程中，业主才产生缴纳契税的义务，且按照正常流程，富基公司理应电话通知业主前往领取房产证。根据合同约定，富基公司办妥房产证并将房产证交付给我方，方才履行完合同义务，因此违约金应计算至富基公司将房产证交付给我方之日止。本院经审理查明，一审法院查明事实无误，本院予以确认。二审中，双方均无提交新证据。本院认为，《最高人民法院关于适用的解释》第三百二十三条规定：第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理。针对双方当事人的上诉及答辩意见，本院分析如下：关于富基公司应否承担迟延办理产权登记的违约责任问题。涉案合同第二十一条约定富基公司应当在该商品房交付之日起210个工作日内（不超过210个工作日）到房地产登记机构申请办理房地产转移登记。而《补充协议》第十二条对上述约定变更为“富基公司只协助陈琨办理《房地产权证》，具体协助义务如下：（一）在可以办理房地产权证的情况下，通知陈琨送交办证所需的相关资料。（二）富基公司在合理时间内代陈琨向办证部门申请办理房地产权证。（三）以陈琨结清所有相关费用（包括补交房款）和向富基公司提供齐全房地产登记机构要求提交的相关资料之日开始计算，富基公司协助陈琨在720个工作日内办妥房地产权证……”。根据该《补充协议》条款的约定，由于陈琨已付清房款，故该协议约定的办证期限起算时间实际为“在可以办理房地产权证的情况下，陈琨经富基公司通知后提交相关办证资料之日开始计算”。富基公司上诉表示根据涉案合同和补充协议，有关“可以办理房地产权证”的时间应为该楼宇取得整体性的规划验收合格证和完成房屋测绘报告之后，由于该“可以办理房地产权证”的时间并不具体明确，难以操作，实质上相当于免除了开发商迟延办证的责任，排除了购房人的权利。由此可见，该条款属于《中华人民共和国合同法》第四十条“格式条款具有本法第五十二条和第五十三条规定情形的，或者提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效”的情形，该《补充协议》第十二条应为无效。由于富基公司未能在期限内办妥产权登记手续，已构成违约，故富基公司应向陈琨支付迟延办理产权登记的违约金。由于已经生效的本院（2018）粤01民终4069号案已判令富基公司向陈琨支付2015年11月27日起至2018年5月29日止的迟延办理产权登记的违约金，而陈琨于2018年7月26日领取了涉案房屋的不动产权证，现陈琨要求富基公司支付2018年5月30日起至2018年7月26日止的迟延办证违约金，一审法院对此予以支持，并无不当，本院予以维持。关于富基公司上诉主张的免责问题。涉案合同第十四条是双方关于逾期交房的违约责任条款，现富基公司根据该逾期交房违约责任条款约定的免责事由如异常天气、地铁工程施工等请求免除其公司迟延办证违约责任，理由不成立，本院不予采纳。关于富基公司上诉主张陈琨拖延办理房产证的延期责任问题。富基公司二审并未提交相应证据予以佐证上述主张，证据不足，本院不予采纳。综上所述，广州市富基房地产开发有限公司的上诉理由不成立，其上诉请求应予驳回。审查一审认定事实清楚，适用法律及实体处理正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费50元，由上诉人广州市富基房地产开发有限公司负担。本判决为终审判决。审判长 李 焕审判员 梁淑敏审判员 梁燕梅二〇二〇年五月二十二日书记员 古嘉玲黄清丽