江苏省南通市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）苏06民终858号 上诉人（原审被告）：南通帝冠置业有限公司,住所地南通市崇川区。 法定代表人：沈丽华,该公司执行董事。 委托诉讼代理人：陈烨磊，北京市惠诚（南通）律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：王舒珣，女，1997年12月3日生，汉族，住海安市。 委托诉讼代理人：唐永祥,江苏哲邦律师事务所律师。 上诉人南通帝冠置业有限公司（以下简称帝冠公司）因与被上诉人王舒珣房屋买卖合同纠纷一案，不服南通市崇川区人民法院（2019）苏0602民初5885号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年3月18日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 帝冠公司上诉请求：撤销原审判决，依法改判或发回重审。事实和理由：1.本案中迟延交房系南通四建集团有限公司（以下简称南通四建）在工程完工后拒绝配合办理房屋竣工验收手续所致，其不存在根本性违约，也无过错，还遭受了巨大经济损失，其已起诉南通四建要求立即配合办理竣工验收。一审法院未考量帝冠公司履行不能的背景，亦未兼顾帝冠公司无过错等事实因素，判决结果违反公平原则。2.根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条、第十七条的规定，违约金不得高于实际损失的1.3倍，买房人的实际损失应以同地段同类房屋租金标准确定。即使其延期交房构成违约，根据其委托的评估机构对城山隐花苑同地段同类房屋租金标准进行的评估，买房人的实际损失仅在1.5万元到3万元之间，即使计算1.3倍也在2万元到4万元之间。一审法院按购房款的日万分之五计算违约金过分高于实际损失，依法应予减少。 王舒珣辩称：案涉房屋买卖合同中约定的违约金条款未违反法律规定，合法有效。根据合同的相对性，即便帝冠公司提出逾期交房系南通四建所致，也不能免除帝冠公司逾期交房的违约责任。综上，一审法院认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。 王舒珣向一审法院提出诉讼请求：1.判令帝冠公司支付逾期交房违约金119457.3元；2.本案诉讼费用由帝冠公司承担。 一审法院认定的事实：2017年3月31日，王舒珣（买受人）与帝冠公司（出卖人）签订《商品房买卖合同（预售）》一份，合同约定：王舒珣向帝冠公司购买城山隐花苑5幢204号房屋，房屋建筑面积99.61平方米，单价每平方20500元，总价款为2042005元。合同第九条商品房交付条件为该商品房交付时应当符合下列第1、2、3项所列条件：1、该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件；2、该商品房已取得房屋测绘报告；3、买受人已付清该商品房全部价款。第十一条交付时间和手续为（一）出卖人应当在2018年6月30日前向买受人交付该商品房。（二）该商品房达到第九条、第十条约定的交付条件后，出卖人应当在交付日期届满前10日（不少于10日）将查验房屋的时间、办理交付手续的时间地点以及应当携带的证件资料的通知书面送达买受人。买受人未收到交付通知书的，以本合同约定的交付日期届满之日为办理交付手续的时间，以该商品房所在地为办理交付手续的地点。第十二条出卖人逾期交房的违约责任约定，除不可抗力外，出卖人如未按照本合同第十一条约定的时间将商品房交付买受人的，双方同意按照下列第1种方式处理：1、按照逾期时间，分别处理（（1）和（2）不作累加）。（1）逾期在30日内（该期限应当不多于第八条第1（1）项中的期限），自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之五的违约金（该违约金比率应当不低于第八条第1（1）项中的比率）。（2）逾期超过30日（该期限应当与本条（1）项中的期限相同）后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照4.35%（不低于中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率）计算给付利息；同时，出卖人按照全部房价款的5%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之五（该比率应当不低于本条第1（1）项中的比率)的违约金。附件11：《补充协议》约定：第六条对主合同第十一条（交付时间和手续）的补充约定，1、若发生不可抗力或以下情况时，出卖人可以据实延期交房：（1）施工期间政府有关不得开挖运土、交通管制、不准施工等禁令及市政规划、基础设施、配套要求有所更改；（2）施工中遇到异常困难或重大技术问题不能及时解决；（3）本项目周边其他企业、部门、个人、机关原因，导致本项目不具备竣工交付条件…第七条对主合同第十二条（逾期交付责任）的补充约定，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按照合同第十二条约定，对买受人进行违约补偿，均以买受人已交付房价款总额为基础，无息支付买受人相应的违约金。此外，合同及补充协议还就买受人逾期付款责任、房屋登记、面积差异处理等事项进行了约定。 合同签订后，王舒珣于当年向帝冠公司付了案涉房屋购房款合计2042005元。 诉讼中，双方一致确认，帝冠公司在2018年10月22日通知王舒珣于2018年10月25日至10月28日办理交房手续。 一审法院认为，王舒珣与帝冠公司签订的《商品房买卖合同（预售）》（含附件补充协议），内容未违反法律、法规等强制性规定，应为有效。双方当事人应当全面履行合同约定的义务。考察双方签订的《商品房买卖合同（预售）》，案涉房屋应以取得建设工程竣工验收备案证明文件、房屋测绘报告以及买受人已付清该商品房全部价款作为交房条件。本案中，直至2018年10月25日,帝冠公司才具备了交房条件，且于2018年10月22日通知王舒珣于2018年10月25日至10月28日办理交房手续，故可认定案涉房屋符合交房条件的时间节点为2018年10月25日。 依照双方合同的约定，帝冠公司存在逾期交房的违约行为，应当承担2018年7月1日起至2018年10月24日止逾期交房的违约责任。帝冠公司抗辩，案涉项目因施工过程中遇到异常困难，延期交房系总包方南通四建的原因所致。根据合同相对性原则，其与建设方之间的纠纷与本案无涉，不能成为其免责抗辩的法定理由，对其该项抗辩，依法不予采信。 案涉合同对逾期交房的违约责任有了明确约定，双方当事人应按照该约定确定双方权利义务。尽管帝冠公司提出违约金过高的抗辩并提供相关证据，但双方约定的逾期交房违约金并未超过法定标准。本案中，帝冠公司逾期交房116天，以已付购房款2042005元为基数，按照合同约定的日万分之五计算的违约金为118436.3元。一审法院遂作出如下判决:一、帝冠公司于判决书生效之日起十日内支付王舒珣违约金118436.3元。二、驳回王舒珣其余诉讼请求。 二审中，双方当事人均未提供新证据。本院经审理查明，原审法院查明的事实属实，本院予以确认。 本案二审的争议焦点为：案涉房屋逾期交房的责任如何承担。 本院认为，案涉《商品房买卖合同（预售）》是双方当事人的真实意思表示，合法有效，双方均应当按约履行。现帝冠公司未能按约交付房屋，应承担逾期交房的违约责任。 首先，双方在合同中约定如帝冠公司逾期交房按已付房款总额的日万分之五计算违约金，该约定不违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效，对双方均有约束力，王舒珣据此主张违约金符合法律规定。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条规定的是双方商品房买卖合同中未约定违约金数额及损失赔偿计算方法时违约金或损失赔偿额的确定方法，不适用本案双方有明确合法的违约金计算条款的情形；该司法解释第十六条所规定的违约金是否过高的情形，所涉损失亦不仅仅是指房租损失，帝冠公司对违约金过高的主张承担举证责任，其仅以房租作为确定“损失”的标准不能成立。 其次，帝冠公司称逾期交房是南通四建不配合办理竣工验收手续所致，因案涉合同相对方是帝冠公司和王舒珣，即使存在施工方原因造成帝冠公司迟延交房的因素，根据合同相对性规则，亦不能据此免除帝冠公司因逾期交房所应承担的违约责任。 综上所述，帝冠公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费2666元，由上诉人南通帝冠置业有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判长 陆       久       斌 审判员 周       祖       俊 审判员 蔡       荣       花 二〇二〇年五月十九日 书记员 王引