陕西省安康市汉滨区人民法院     民 事 判 决 书                （2019）陕0902民初4932号   原告：泰兴市安宁消防工程有限公司。   统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXX0308。   住所地：泰兴市济川街道南郊村城南新区XX区XX幢XX号。   法定代表人：刘东明。   委托诉讼代理人：唐辉，陕西腾浩律师事务所律师。   被告：安康惠仁医院。   统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXX2X。   住所地：陕西省安康市高新区XX城XX号楼。   法定代表人：李盼。   委托诉讼代理人：闫某波，公司职工。   原告泰兴市安宁消防工程有限公司（以下简称安宁公司）与被告安康惠仁医院建设工程合同纠纷一案，本院受理后依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告安宁公司法定代表人刘东明及其委托诉讼代理人唐辉，被告安康惠仁医院委托诉讼代理人闫某波均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   原告安宁公司向本院提出诉讼请求：1、解除原、被告于2019年5月2日签订的《建筑消防工程合同书》；2、依法判令被告支付拖欠原告工程款10.7万元及违约金16000元共计12.3万元；3、本案的诉讼费用由被告承担。事实和理由：2019年5月12日，原、被告签订消防工程合同，被告将位于安康高新区新兴天著售楼部后院3500平方米（五层）消防工程发包给原告，承包范围有室内消火栓、室内警报、楼顶10立方米铝合金水箱以及增压稳压泵1套。合同约定工程采用材料费人工费大包，所有主材设备都由乙方负责采购、搬运和保管。工程总价人民币16万元整，合同约定签订后被告即付总额的20%给原告，XX道XX线管道安装到位时被告支付原告合同总额的40%，工程全部安装结束后被告再支付原告总额30%，剩余10%在工程竣工验收合格后一个月内被告向原告一次性付清。施工时间为合同签订后30天，工程所有设备费用材料由原告负责。合同还约定违约方支付合同规定的费用外还必须另外支付合同总价10%的违约金，以及其他相关事宜。合同签订后原告即安排工人购买材料进行施工，共施工26天，提前完成工期。后被告按照合同约定支付了原告5万元工程款，下余11万元，经原告多次催要未果，故诉至人民法院请求依法支持原告的诉讼请求。   被告辩称，我方已经按照工程进度进行付款，原告已完成工程量为60%，未达到95%。并且原告安装的消防工程我方并未进行验收，我方已经支付原告5万元，原告的请求我方均不认可，我方不存在违约事实，请求人民法院驳回原告的诉讼请求。   当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对于有争议的事实，本院认定如下：   1、关于2019年5月2日原、被告签订的《建筑消防工程合同书》是否解除的问题。庭审中，经本院释明，原、被告双方均同意解除《建筑消防工程合同书》，故原告请求解除与被告于2019年5月2日签订《建筑消防工程合同书》的请求符合法律规定，本院予以支持。   2、关于原告已完成工程量的问题。庭审中，原告认为原告完成的工程量为95%，被告认为未达到合同约定的工程进度，不应支付工程款。后根据原告申请，本院通过安康市中级人民法院依法委托陕西融威工程项目管理有限公司对原告已经完成的工程量进行了鉴定，鉴定结论为根据送鉴资料和现场勘查情况以及后续补充的证据材料，可认定该工程已完成的工程量达95%。本院组织双方当事人对鉴定结论进行了质证，原告对鉴定程序、鉴定人员、鉴定结论均无异议，被告惠仁医院虽然对鉴定程序、鉴定人员、鉴定结论存疑但未提交相反证据资以颠覆，本院对于该鉴定结论予以采信。故本院认定原告已完成工程量为95%。   3、关于被告是否违约的问题。根据《建筑消防工程合同书》第二条第三款第1项：按工程进度支付工程款①合同签订后甲方即付总额20%给乙方，②XX道XX线管安装到位时甲方支付合同总额的40%，③工程全部安装结束甲方再支付总额30%给乙方，④余款10%在工程竣工验收合格后一个月内甲方一次性付清。庭审中，被告认可向原告支付了5万元，根据合同约定可以看出，该付款为阶段性付款，但原告未提供证据证明该5万元是哪一个阶段进行付款且对于每个阶段付款数额未明确进行说明，故原告请求被告支付违约金与合同约定不符，本院不予支持。    根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原、被告于2019年5月2日签订《建筑消防工程合同书》，被告（甲方）将位于安康高新区某某售楼部后院3500平方米（五层）的安康惠仁医院的室内消火栓、室内报警、楼顶10立方米铝合金水箱及增压稳压泵组1套等消防工程承包给原告（乙方）。该合同书第二条第一款：工程采用材料费人工费大包，所有主材设备都由乙方负责采购、搬运、保管。第二款：工程总价款壹拾陆万元整（不含税金）160000.00元。第三款：付款期限及方式1，按工程进度支付工程款①合同签订后甲方即付总额20%给乙方，②XX道XX线管安装到位时甲方支付合同总额的40%，③工程全部安装结束甲方再支付总额30%给乙方，④余款10%在工程竣工验收合格后一个月内甲方一次性付清。2，在施工过程中如有变更，甲乙双方应办理签证手续，另外计费。第三条:施工时间：合同签订后30天完成。第四条：施工材料和设备供应本工程所有设备材料乙方负责落实。合同签订后原告安排工人进行施工，按照合同约定履行了义务。后被告向原告支付了5万元工程款。2019年7月5日，被告与安康现代博华医院签订了《转让协议》，被告将新兴天著售楼部后用于开办医院的商用房转让给安康现代博华医院，其中《转让协议》第10条甲方（被告）在装修期间预付款支付合同明细如下：（1）、消防合同余额10.7万元……。后原告向被告索要下欠工程款未果遂诉至本院请求判如所请。   审理过程中根据原告申请，本院通过安康市中级人民法院依法委托陕西融威工程项目管理有限公司对原告已经完成的工程量进行了鉴定，结论为对泰兴市安宁消防工程有限公司诉安康惠仁医院消防工程已完成的工程量按照双方合同约定进行了鉴定，根据送鉴资料和现场勘查情况以及后续补充的证据材料，认定该工程已完成的工程量为95%。   本院认为，依法成立的合同受法律保护。原、被告签订的《建筑消防工程合同书》系双方真实意思表示，不违反法律和强制性规定，为有效协议，双方应当按照合同约定全面履行自己的义务。庭审中经本院释明，原、被告双方均同意解除《建筑消防工程合同书》，故原告请求解除该《建筑消防工程合同书》符合双方约定，本院予以支持。原告施工已完成的工程量为95%。故原告请求判令由被告支付下欠工程款11万元，本院对合理部分予以支持。原告请求被告支付违约金理由不充分、证据不充足，本院不予支持。被告辩称原告已完工程量达60%且未经过被告方验收与本院查明事实不符，本院不予采信。   综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第七条、第一百一十八条、第一百一十九条、第一百三十一条、《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第九十三条、第九十七条、第一百零七条、第一百零九条之规定，判决如下：    一、解除原告泰兴市安宁消防工程有限公司与被告安康惠仁医院于2019年5月2日签订的《建筑消防工程合同书》；   二、由被告安康惠仁医院在本判决五日内支付原告泰兴市安宁消防工程有限公司工程款152000元（扣除已支付5万元，被告还应支付102000元）；   三、驳回原告泰兴市安宁消防工程有限公司其他诉讼请求。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费2820元、鉴定费10000元，共计12820元，由被告安康惠仁医院负担12000元，由原告泰兴市安宁消防工程有限公司负担820元。   如不服本判决，可以在本判决送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照各方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省安康市中级人民法院。     审判长 郑 安 宁   审判员 宋  飞     审判员 杨 翱 翔     二〇二〇年三月三十一日                          书记员何莲   校对人：杨怡凡  打印人：杨飞      1