浙江省庆元县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙1126民初133号 原告：方奉章，男，1980年3月16日出生，汉族，住庆元县。 原告：黄海莲，女，1984年2月23日出生，汉族，住庆元县。 两原告共同委托诉讼代理人：吴方军，浙江天贝律师事务所律师。 被告：庆元香菇市场有限公司。住所地：庆元县松源街道五都村香蕈大道99号。 法定代表人：王威振，董事长。 委托诉讼代理人：姚劲松，浙江百山祖律师事务所律师。 原告方奉章、黄海莲与被告庆元香菇市场有限公司商品房销售合同纠纷一案，本院于2020年1月14日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告黄海莲及其委托诉讼代理人吴方军，被告委托诉讼代理人姚劲松到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告方奉章、黄海莲向本院提出诉讼请求：1.判令解除原、被告于2018年2月1日签订的《商品房买卖合同》；2.判令被告返还原告购房款529575元（含促销款20000元）、柴间款41539元，共计571114元及利息损失（利息损失以284802元为基数按年利率6%从2018年1月31日计算至2020年1月13日为33606.64元，以41539元为基数按年利率6%从2018年8月18日计算至2020年1月13日为3503.12元，以97863元为基数按年利率6%从2019年7月27日计算至2020年1月13日为2723.86元，以97929元为基数按年利率6%从2019年7月29日计算至2020年1月13日为2693.05元，以48981元为基数按年利率6%从2019年7月30日计算至2020年1月13日为1338.82元，上述五笔利息损失合计43865.49元，后续以571114元为基数按年利率6%计算至款项还清之日止）；3.判令被告支付原告违约金5711.14元；4.本案诉讼费由被告负担。事实与理由：2018年2月1日，两原告向被告购买商品房两套，共计价款541000元，双方签订《商品房买卖合同》（备案合同编号：2018331126YS0017444），两原告支付全部购房款551114元（含柴间款41539元）及促销款20000元，共计571114元。合同约定出卖人应当在2019年9月30日前将所购商品房交付给两原告，若逾期交房超过90日的，原告有权解除合同，被告应在原告解除合同通知送达之日起60日内退还全部已付购房款，并按已付购房款1%支付违约金等内容。2019年9月19日，被告向原告发送《延期交房通知书》，被告未能如约履行交房义务，2019年12月31日，原告向被告寄送《解除合同通通知书》。因被告违约，故原告诉至法院。 被告庆元香菇市场有限公司辩称：对原告向被告购买商品房已交付购房款及促销款的事实无异议，被告未能按合同约定期限交房，是因不可抗力及政府相关部门行政措施导致，2019年7月至11月间，根据政府相关部门通知要求而停工共计18日，属于合同约定应予扣除的时间，被告逾期交房并未超过90日，未达到解除合同的条件，请求驳回原告的诉讼请求。 本院经审理认定事实如下：2018年2月1日，原、被告签订《商品房买卖合同》（合同编号：2018331126YS0017444），原告向被告购买坐落于庆元县松源街道香蕈大道小镇大客厅北6幢一单元305、306室房产，合同约定价款合计514802元，首付264802元，余款250000元在收到出卖人通知后7日内办理按揭贷款相关手续。合同第九条约定，房屋交付时间为2019年9月30日前，但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1.遭遇不可抗力且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的；2.重大技术问题而导致开发建设延期的；3.有关部门根据法律、法规规定采取某项行政措施。合同第十条关于出卖人逾期交房的违约责任约定，逾期不超过90日，自合同约定的交房最后期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房款万分之0.5的违约金，合同继续履行；逾期超过90日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起60日内退还全部已付购房款，并按买受人累计已付购房款的1%向买受人支付违约金，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同第九条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房款万分之1的违约金。原告于2018年1月31日支付首付款264802元，2018年8月18日支付储存间款41539元，2019年7月27日支付97863元，2019年7月29日支付97929元，2019年7月30日支付48981元，加上之前支付的促销款20000元，共计571114元。2019年7月30日，双方签订《补充协议》，将房款变更为509575元，付款方式为全额付款。2019年9月23日，被告通过微信向原告发送《延期交房通知书》，告知原告因天气等原因不能按期交房，需要延期。另查明，在2019年7月至10月工程施工期间，因台风暴雨等恶劣天气影响，庆元县住房和城乡建设局通知被告停工共计10日；2019年7月13日，庆元县人民政府松源街道办事处通知被告，因迎接国家卫生县城复审需在7月15日至17日暂停工程施工；2019年11月4日，庆元香菇文化节组委会办公室通知被告，因举办中国·丽水国际食用菌大会暨第十一届庆元香菇文化节需在2019年11月10日至13日暂停工程施工。2019年12月30日，被告开发的庆元香菇小镇·小镇大客厅工程通过竣工验收，并于2020年1月10日完成备案。 上述事实，有原告提供的商品房买卖合同、补充协议、收款收据、延期交房通知书、解除合同通知书，被告提供的微信记录、竣工验收备案表、庆元县住房和城乡建设局证明、传真电报、庆元县人民政府松源街道办事处工作联系函、庆元香菇文化节组委会办公室通知等证据及到庭当事人当庭陈述予以证实。 本院认为，原、被告签订的《商品房买卖合同》合法有效，双方当事人均应按合同约定履行义务。合同约定房屋交付时间为2019年9月30日，同时约定逾期交房超过90日的，买受人可以解除合同。案涉房屋建设工程在2019年12月30日通过验收，2020年1月10日完成备案。原告据此提出解除合同的诉讼请求。被告提出按合同约定因政府部门根据法律法规规定采取某项行政措施（通知或责令停工），导致延期的特殊原因，即因台风暴雨影响以及全国卫生县城复审、举办香菇文化节等，政府部门要求停工共计18日，应予扣除。扣除后，被告逾期交房的时间并未超过90日，原告要求解除合同的条件不成立。本院认为，被告辩称的数次台风暴雨影响停工虽不属于不可抗力的因素，但政府部门为确保安全生产，通知被告停工，该通知属于合同约定的“有关部门根据法律法规规定采取的行政措施”，属遇特殊原因，出卖人可据实予以延期的情形；此外，因庆元县全国卫生县城复审、举办香菇文化节而停工的情形亦属于政府部门的行政措施而导致。根据合同约定，因政府部门行政措施而导致的停工期限，被告可据实予以延期。上述原因停工共计17日，被告实际逾期交房天数为85日。再者，即使被告存在违约情形，原告亦未因被告的违约情形而致使合同目的不能实现，相对于解除合同的后果而言，被告的违约情形属于轻微。合同解除条件尚不成就，原告要求解除合同的诉讼请求，本院不予支持。合同虽不解除，但被告尚应承担相应的违约责任。按合同约定，逾期未超过90日，自合同第九条规定的最后期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付房款万分之0.5的违约金。原告支付房款共计571114元，逾期天数为85日，违约金计为2427元。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条规定，判决如下； 一、限被告庆元香菇市场有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告方奉章、黄海莲逾期交房违约金2427元； 二、驳回原告方奉章、黄海莲的其他诉讼请求。 如被告未按判决确定的期间履行给付金钱义务，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费10007元，减半收取5003.50元，由原告方奉章、黄海莲负担4953.50元，被告庆元香菇市场有限公司负担50元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省丽水市中级人民法院。 审判员  陈运文 二〇二〇年五月二十二日                                                                                                                                     法官助理 范启财                                                                                                                                      书记员  李彩敏