湖北省咸丰县人民法院民 事 判 决 书（2020）鄂2826民初80号原告（反诉被告）：咸丰县惠达卫浴专卖店。经营场所：咸丰县高乐山镇海玉名城二区7号，统一社会信用代码：91422826MA4CEGAP30（1-1）。经营者：云高慧，女，1982年4月2日出生，汉族，住湖北省咸丰县，被告（反诉原告）：恩施州宏钜旅游开发有限责任公司。住所地：咸丰县高乐山镇楚蜀大道，统一社会信用代码：91422826MA489JPNXR。法定代表人：邓国富，系该公司经理。被告：恩施州宏钜旅游开发有限责任公司咸丰未来城市国际酒店。营业场所：咸丰县高乐山镇鄂州大道，统一社会信用代码：91422826MA489YC266。负责人：陈明军，系该公司经理。二被告委托诉讼代理人：张晖，湖北荆南律师事务所律师。二被告委托诉讼代理人：陈腾，湖北荆南律师事务所律师。原告咸丰县惠达卫浴专卖店（以下简称惠达卫浴）与被恩施州宏钜旅游开发有限责任公司（以下简称宏钜公司）、恩施州宏钜旅游开发有限责任公司咸丰未来城市国际酒店（以下简称未来国际酒店）买卖合同纠纷一案，本院于2020年1月7日立案后，宏钜公司于2020年3月30日向本院提起反诉，本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了合并审理，惠达卫浴经营者云高慧，宏钜公司、未来国际酒店委托诉讼代理人张晖、陈腾到庭参加诉讼。本案现已审理终结。惠达卫浴向本院提出诉讼请求：1、判决二被告支付货款155454.15元、拖欠货款违约金11858.85元；2、判决二被告承担本案诉讼费。2020年3月30日，增加诉讼请求：判决二被告支付2020年1月6日至3月15日期间应付货款79337.1元、拖欠货款违约金21608.59元。2020年4月10日，增加诉讼请求：1、判决二被告支付无故终止合同违约金167763.6元（合同总金额838818元×20%）；2、判决二被告支付拖欠货款利息9764.4元（2019年9月15日至2020年3月15日），上述费用总计：445786元。事实和理由：2018年5月9日，惠达卫浴与宏钜公司签订《咸丰未来城市国际酒店惠达卫浴购销合同》，约定惠达卫浴为未来国际酒店供应智能马桶、台盆、龙头等卫浴产品，惠达卫浴供货完成后支付总货款的50%，剩余货款分10个月等额支付，惠达卫浴已于2018年12月31日前完成全部卫浴货品供应，宏钜公司于2019年4月完成验收，经惠达卫浴多次催收，宏钜公司未支付剩余货款，宏钜公司应当支付货款并承担违约金。宏钜公司辩称，1、惠达卫浴与宏钜公司签订购销合同属实，签订合同后，惠达卫浴给宏钜公司供应以及安装了相应的产品，宏钜公司也按照约定给惠达卫浴支付了部分货款，经过双方对账，至今尚欠惠达卫浴货款234792元；2、购销合同约定惠达卫浴应当于2018年6月23日前将合同中所有的货物安装完毕，但惠达卫浴在2018年12月31日才将所有货物安装完毕，已严重违约，应当按照购销合同约定支付违约金；3、惠达卫浴要求宏钜公司支付逾期付款违约金没有事实依据，即使宏钜公司存在违约，惠达卫浴的主张明显超过了双方的约定，且惠达卫浴不能证明其实际损失，不应当得到支持；4、宏钜公司至今没有终止合同，惠达卫浴主张要求宏钜公司支付无故终止合同违约金不应当得到支持；5、惠达卫浴计算逾期付款违约金的方式有误，即使宏钜公司有违约行为，宏钜公司也应当只支付拖欠货款违约金而不是货款总额违约金。未来国际酒店辩称，未来国际酒店不是本案的适格被告，根据合同相对性，未来国际酒店与惠达卫浴没有合同关系。宏钜公司向本院提出反诉请求：1、判决惠达卫浴支付违约金238011.3元（合同总金额793371元×30%）；2、判决惠达卫浴承担本案诉讼费。事实和理由：2018年5月9日，宏钜公司与惠达卫浴签订《咸丰未来城市国际酒店惠达卫浴购销合同》，约定供货时间为2018年6月23日之前，若惠达卫浴未按照约定时间供货，每延期一天，惠达卫浴向宏钜公司支付合同总金额3%的违约金，惠达卫浴于2018年12月31日完成全部卫浴货品供应，已构成违约，应承担违约责任。惠达卫浴辩称，1、宏钜公司诉讼请求不能成立，惠达卫浴已经按照合同约定在2018年5月27日、5月29日、6月4日、6月10日分五次供应五车卫浴产品，宏钜公司未按照合同约定，于到货3天内支付货款，已构成违约，2018年12月31日为所有卫浴安装完成日期，并不是卫浴供货日期；2、因宏钜公司恶意拖欠货款，并提出合同约定外的额外要求，而导致供货时间延迟，违约方系宏钜公司，宏钜公司于2018年6月12日提出合同中浴缸更换酒店logo要求，2018年6月14日提出合同部分台上盆更换为台下盆要求，2018年7月9日提出增加花洒安装要求（229套），2018年7月15日提出变更台上盆龙头要求，2018年7月15日提出增加纸巾架要求，惠达卫浴于2018年6月23日、6月25日、7月3日、7月10日供货，宏钜公司均未按照合同约定付款；3、宏钜公司拒不履行合同约定的货款支付义务，惠达卫浴于2018年8月10日完成对方要求增加毛巾架的供货，2019年4月15日完成全部卫浴安装工作，并通过对方验收合格，按照合同约定宏钜公司应立即支付安装费用45647元，宏钜公司于2019年7月2日支付50000元货款后，恶意无理由拒绝支付货款，无故终止合同，存在明显终止合同的行为；4、合同约定惠达卫浴支付合同履约保证金20000元，应当于惠达卫浴第一车卫浴产品收货验货之后即2018年5月27日退还，宏钜公司于2018年6月19日返还存在明显故意拖欠。综上，惠达卫浴已按照合同约定供货安装完毕，宏钜公司未按约定期限支付货款及退还保证金，已构成违约。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：1、惠达卫浴提交的三组微信聊天记录，因本案双方未涉及产品质量问题，与本案不具有关联性，本院不予采纳；2、惠达卫浴提交的《惠达卫浴销售单》，因双方对已实际完成供货安装无异议，本院予以采信。根据本院采信的证据及双方当事人的陈述，查明以下案件事实：2018年5月9日，惠达卫浴（乙方）与宏钜公司（甲方）签订《咸丰未来城市国际酒店惠达卫浴购销合同》，约定甲方向乙方采购洁具及配件，合同暂定价779798元，具体总价以乙方实际供货数量结合合同约定单价计算，甲方验收产品以安装结束为准，转运、搬运、安装由乙方负责，费用另计，合同其他主要约定：“二、供货时间：2018年6月10日之前（浴缸供货时间在2018年6月23日之前），乙方按甲方提交的供货计划分批供货及安装。三、付款方式。1、本合同签订后，乙方货到现场经甲方验收合格后三个工作日内甲方向乙方支付实际到货的50%货款，……剩余总货款的50%在乙方全部货到现场安装完成验收合格次月甲方分十个月等额无息支付剩余货款。……七、违约责任。1、若甲方未按本合同要求支付货款，乙方有权中止供货至付清货款为止，且甲方应当按照拖欠货款3%每月的标准向乙方支付违约金。2、乙方未按合同及甲方要求时间到货，每延期一天，乙方向甲方支付合同总金额3%每天的违约金。4、若任何一方无故终止本合同，或由任何一方原因导致本合同不能履行的，违约方应向守约方支付违约金（按合同总额的20%计），并应赔偿守约方的所有经济损失。十一、特别约定。1、经双方协商合同签订之前乙方向甲方支付20000元履约保证金，此保证金乙方第一车货到位后一次性退还。”签订合同后，惠达卫浴于2018年5月27日、5月29日、6月4日、6月10日、6月14日、6月23日、6月25日、7月3日、7月10日向宏钜公司供货，2018年6月14日，宏钜公司提出台上盆换成台下盆的变更要求，2018年7月9日提出酒店淋浴房花洒安装要求，2018年7月15日提出增加纸巾架要求，2018年7月15日提出台上盆龙头变更要求，惠达卫浴供应的所有货物于2018年12月31日安装完毕，2019年4月15日，双方完成验收，确定货款总额793371元、安装费45647元、应扣款200元、实际应付款838818元。另查明：1、惠达卫浴于2018年5月6日向宏钜公司交纳20000元履约保证金，宏钜公司于2018年6月19日退还给惠达卫浴；2、2018年6月16日宏钜公司向惠达卫浴支付货款91915元、2018年6月30日付款128303元、2018年7月5日付款65368元、2018年7月18日付款69925元、2018年8月13日付款5000元、2018年9月17日付款43515元、2018年12月21日付款20000元、2019年2月2日付款100000元、2019年2月3日付款30000元、2019年7月2日付款50000元，共计支付货款604026元，下欠货款234792元。本院认为，惠达卫浴与宏钜公司签订的《咸丰未来城市国际酒店惠达卫浴购销合同》是双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律及行政法规的强制性规定，不违背公序良俗，对其效力本院予以确认。签订合同后，双方均应当按照合同约定履行各自的义务，惠达卫浴已经向宏钜公司提供货物、完成安装，且验收完毕，双方办理了结算，对实际下欠货款234792元双方无争议，惠达卫浴主张要求宏钜公司支付货款234791.25元（155454.15元+79337.1元），本院予以支持。根据双方的诉讼主张及抗辩理由，本案的争议焦点归纳为：惠达卫浴、宏钜公司主张要求对方承担违约责任的诉讼请求能否得到支持。对此本院分析评判如下：（一）关于惠达卫浴主张要求宏钜公司承担违约责任的诉讼请求能否得到支持的问题关于惠达卫浴主张的逾期付款违约金33467.44元（11858.85元+21608.59元），惠达卫浴主张从2019年9月15日起分7期计算至2020年3月15日，2019年9月15日当期违约金计算的时间段是8月15日至9月15日期间，之后主张每期均按此方法计算，按照《咸丰未来城市国际酒店惠达卫浴购销合同》约定，剩余总货款的50%在乙方全部货到现场安装完成验收合格次月甲方分十个月等额无息支付剩余货款，截至2019年4月15日，宏钜公司下欠货款284792元，宏钜公司应当从2019年5月15日起至2020年2月15日止分10次等额支付货款（每月支付28479.2元），但宏钜公司仅于2019年7月2日支付50000元，未按照双方约定履行，已构成违约，应当承担违约责任，对于应付违约金，根据惠达卫浴主张的期限，结合付款情况及合同约定，本院分段计算如下：1、截止2019年8月15日，应付货款113916.8元（28479.2元×4个月），已支付50000元，当月未付货款63916.8元，2019年9月15日应支付违约金1917.50元（63916.8元×3%）；2、截止2019年9月15日，应付货款92396元（63916.8元+28479.2元），当月未付货款92396元，2019年10月15日应支付违约金2771.88元（92396元×3%）；3、截止2019年10月15日，应付货款120875.2元（92396元+28479.2元），当月未付货款120875.2元，2019年11月15日应支付违约金3626.26元（120875.2元×3%）；4、截止2019年11月15日，应付货款149354.4元（120875.2元+28479.2元），当月未付货款149354.4元，2019年12月15日应支付违约金4480.63元（149354.4元×3%）；5、截止2019年12月15日，应付货款177833.6元（149354.4元+28479.2元），当月未付货款177833.6元，2020年1月15日应支付违约金5335.01元（177833.6元×3%）；6、截止2020年1月15日，应付货款206312.8元（177833.6元+28479.2元），当月未付货款206312.8元，2020年2月15日应支付违约金6189.38元（206312.8元×3%）；7、截止2020年2月15日，应付货款234792元，当月未付货款234792元，2020年3月15日应支付违约金7043.76元（234792元×3%）。综上，2019年9月15日至2020年3月15日期间宏钜公司应支付逾期付款违约金31364.42元，本院予以支持，超过本院认定部分本院不予支持。关于惠达卫浴主张支付拖欠货款利息9764.4元的诉讼请求，因惠达卫浴已主张拖欠货款违约金，且是按照月利率3%计算，已足以填补惠达卫浴的损失，对拖欠货款利息，本院不予支持。关于惠达卫浴主张支付无故终止合同违约金167763.6元（合同总金额838818元×20%），本院认为，虽然《咸丰未来城市国际酒店惠达卫浴购销合同》约定，若任何一方无故终止本合同，或由任何一方原因导致本合同不能履行的，违约方应向守约方支付违约金（按合同总额的20%计），本案中双方各自的合同主要义务已经履行，宏钜公司仅是未按照合同约定支付部分货款，并没有终止合同，因此，宏钜公司不应当支付无故终止合同违约金167763.6元，对惠达卫浴的该项诉讼请求，本院不予支持。（二）关于宏钜公司主张要求惠达卫浴承担违约责任的诉讼请求能否得到支持的问题宏钜公司主张惠达卫浴支付逾期供货违约金238011.3元（合同总金额793371元×30%），根据《咸丰未来城市国际酒店惠达卫浴购销合同》第二条约定，惠达卫浴应于2018年6月23日前供货，惠达卫浴实际完成供货、安装的时间为2018年12月31日，本院认为，虽然惠达卫浴未按照合同约定时间供货，但是结合本院审理查明的事实，在合同履行过程中，宏钜公司多次对货物品种、型号进行变更，并增加部分货物，且惠达卫浴送货到现场后，宏钜公司未按照《咸丰未来城市国际酒店惠达卫浴购销合同》第三条第1款约定的付款方式于货到现场后三个工作日内向惠达卫浴支付实际到货的50%货款，亦未按照合同第十一条第1款约定，在惠达卫浴第一车货到位后一次性退还20000元履约保证金，因此，惠达卫浴享有履行合同抗辩权，并未构成违约，不应当承担逾期供货违约责任，对宏钜公司主张要求惠达卫浴支付违约金238011.3元的诉讼请求，本院不予支持。未来国际酒店不是本案买卖合同的相对方，在本案中不应当承担责任，对惠达卫浴主张要求未来国际酒店承担责任的诉讼请求，本院不予支持。综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第六十七条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百三十条、第一百五十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条的规定，判决如下：一、恩施州宏钜旅游开发有限责任公司于本判决生效后十五日支付咸丰县惠达卫浴专卖店货款人民币234791.25元；二、恩施州宏钜旅游开发有限责任公司于本判决生效后十五日支付咸丰县惠达卫浴专卖店逾期付款违约金人民币31364.42元；如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。三、驳回咸丰县惠达卫浴专卖店的其他诉讼请求；四、驳回恩施州宏钜旅游开发有限责任公司的反诉请求。本诉案件受理费3993.4元（已减半收取），由咸丰县惠达卫浴专卖店负担1700元，由恩施州宏钜旅游开发有限责任公司负担2293.4元，反诉案件受理费2435.09元，由恩施州宏钜旅游开发有限责任公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于恩施土家族苗族自治州中级人民法院。上诉人应在提交上诉状时，根据不服本判决的上诉请求数额及《诉讼费用交纳办法》第十三条第（一）款的规定，预交上诉案件受理费，款汇至收款人：湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院，开户银行：中国农业银行恩施开发区支行，账号：17×××04（特别提示：用途栏务必注明系某某上诉案诉讼费并将汇款凭证及联系电话提交本院或邮寄至恩施州中级人民法院立案一庭）。上诉人在上诉期届满后七日内仍未预交上诉费用的，按自动撤回上诉处理。审判员 胡  磊二〇二〇年五月八日书记员 司马楚铃