文书内容湖南省衡阳市雁峰区人民法院民 事 判 决 书（2017）湘0406民初660号原告（反诉被告）：海纳电气有限公司，住所地浙江省乐清湾港区双屿路6号。法定代表人：林成建，该公司董事长。委托诉讼代理人：徐林法，男，1976年8月14日出生，住浙江省乐清市雁荡镇。委托诉讼代理人：南石磊，男,1992年2月12日出生,住浙江省乐清市柳市镇。被告（反诉原告）：新疆特变电工集团有限公司衡阳电气分公司，住所地湖南省衡阳市雁峰区白沙洲白沙路1号(雁峰区工业项目集聚区)。法定代表人：范利明，该公司总经理。委托诉讼代理人：蒋蓓蕾，女，1984年3月30日出生，住湖南省衡阳市珠晖区。委托诉讼代理人：罗彬榕,湖南天戈律师事务所律师。被告（反诉原告）：新疆特变电工集团有限公司，住所地新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街230号。法定代表人：胡述军，该公司总经理。委托诉讼代理人：吉绍仁，女，1979年3月25日出生，住湖南省衡阳市雁峰区。委托诉讼代理人：罗彬榕,湖南天戈律师事务所律师。原告（反诉被告）海纳电气有限公司（以下简称海纳公司）与被告（反诉原告）新疆特变电工集团有限公司衡阳电气分公司（以下简称特变衡阳公司）、新疆特变电工集团有限公司（以下简称特变公司）买卖合同纠纷一案，本院于2017年5月24日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）海纳公司法定代表人林成建及委托诉讼代理人徐林法、被告（反诉原告）特变衡阳公司委托诉讼代理人蒋蓓蕾、罗彬榕及被告（反诉原告）特变公司委托诉讼代理人罗彬榕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）海纳公司向本院提出诉讼请求：1、判决特变衡阳公司支付海纳公司货款107100元及逾期付款违约金自2016年6月8日起按银行同期贷款基准利率的标准计算至付款之日止（暂计算至2017年5月20日约6000元）；2、判决特变公司对特变衡阳公司未付款项承担付款责任；3、本案诉讼费、实现债权的差旅费等费用由特变衡阳公司、特变公司承担。事实和理由：特变衡阳公司分别于2016年2月26日、4月29日、5月5日三次向海纳公司购买产品，并签订了三份工矿产品购销合同，总货款为197100元，合同签订后，海纳公司履行了交付义务，并开具了全额增值税发票，但特变衡阳公司仅支付了货款90000元，余款107100元经多次催收未付，海纳公司认为特变衡阳公司拖欠货款的行为损害了其合法权益，应承担支付货款并支付逾期付款违约金的责任，特变公司是特变衡阳公司的总公司，应当承担偿付责任，故诉至法院，请求判如所请。被告（反诉原告）特变衡阳公司、特变公司辩称，拖欠106600元货款属实，因为海纳公司提供的货物经初步验收存在质量问题，故公司做出了扣除海纳电气500元货款的决定，特变衡阳公司并没有违反合同的约定，不应承担违约金及利息，诉讼费等费用也不应当由特变衡阳公司、特变公司承担。被告（反诉原告）特变衡阳公司、特变公司提出反诉称：1、判决海纳公司向特变衡阳公司、特变公司支付违约金39840元并赔偿损失67260元；2、本案诉讼费用和其他费用均由海纳公司承担。事实和理由：特变衡阳公司与海纳公司分别于2016年2月26日、4月29日、5月5日签订了三份采购合同，合同约定由特变衡阳公司向海纳公司采购29台柜体并约定交货时间为技术交底后7天发货，特变衡阳公司技工于2016年2月27日以电子文件方式与海纳公司技工确认技术交底，按照合同条款约定海纳公司应于2016年3月6日发货，自2016年3月6日起，特变衡阳公司多次催促海纳公司交货，海纳公司以各种理由推迟交货。海纳公司实际发货时间为2016年3月14日，入库时间为2016年3月17日，产品入库后，因质量问题无法安装交付，直至2017年3月25日才将安装好的产品交付给客户，综上所述，海纳公司存在延迟交货、交付的货物不符合涉案合同约定等严重违约行为，故提起反诉，请求判如所请。原告（反诉被告）海纳公司针对反诉辩称：延期交货的原因系特变衡阳公司技术交底信息的变更，并且海纳公司已经经过了特变衡阳公司、特变公司的同意，海纳公司不存在违约，也无需支付违约金，赔偿损失更加没有事实根据，特变衡阳公司、特变公司也没有提供任何证据予以证明。原告（反诉被告）海纳公司围绕诉讼请求依法提交了全国企业信用信息公示系统查询表、采购合同三份、增值税专用发票、对账单、联系函，被告（反诉原告）特变衡阳公司、特变公司向本院提供了采购合同三份、微信截图、技术交底图纸、通知及函件、2015年6月份单位考核汇总表、车间生产派工单、产成品入库单，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对海纳公司提供的全国企业信用信息公示系统查询表、采购合同三份、增值税专用发票及特变衡阳公司、特变公司提供的采购合同三份各方当事人均无异议，本院予以确认并在卷佐证。对海纳公司提供的对账单，特变衡阳公司、特变公司对证据的三性没有异议，但认为应当扣除500元对海纳公司货物质量问题的罚款;对海纳公司提供的联系函,特变衡阳公司、特变公司对证据的三性均提出异议,认为该证据特变衡阳公司、特变公司没有收到,且联系函中签字的曾祥勇并不是特变衡阳公司、特变公司员工;对特变衡阳公司、特变公司提供的微信截屏、技术交底图纸，海纳公司对证据的真实性提出异议，认为微信上账户名“心静心”不知道是谁，技术交底图纸情况不清楚；对特变衡阳公司、特变公司提供的通知及函件、2015年6月份单位考核汇总表、车间生产派工单、产成品入库单，海纳公司对证据不清楚，也不知道。本院经审查认为，海纳公司提供的对账单,特变衡阳公司、特变公司对真实性没有异议,特变衡阳公司、特变公司单方要求核减500元货款并未提供证据证实告知了海纳公司,也未取得海纳公司的同意,故本院对对账单予以确认;海纳公司提供的联系函,特变衡阳公司、特变公司提出异议,且联系函中没有特变衡阳公司、特变公司的签章确认,海纳公司亦无法证实在联系函中签字人员系特变衡阳公司、特变公司的工作人员，也未提供其他证据佐证该联系函所证实的内容,故本院对该证据不予确认;特变衡阳公司、特变公司提供的微信截图、技术交底图纸、通知及函件,海纳公司虽提出异议,但根据庭审查明海纳公司与特变衡阳公司从2016年2月26日开始存在生意往来,微信截屏显示从2016年2月27日双方进行了技术交底,并将技术交底图纸发送给了海纳公司员工,微信截屏发送的图纸名称、技术交底图纸与双方第一次签订的采购合同的部分内容相一致，通知及函件海纳公司虽提出异议，但特变衡阳公司、特变公司以传真及QQ发送的方式告知了海纳公司,并提供了QQ截屏证实该文件已于2016年3月17日发送给海纳公司员工,且海纳公司亦对文件中其公司的传真号码予以确认，该组证据能够相互印证，庭审中海纳公司对货物存在一些小问题的事实予以承认，海纳公司也未提供其他证据予以推翻该组证据的证明目的，故本院对该组证据予以确认；特变衡阳公司、特变公司提供2015年6月份单位考核汇总表、车间生产派工单、产成品入库单，该份证据系特变衡阳公司单方制作，且未提供证据证实该份文件已经通知了海纳公司，海纳公司对该证据也不予承认，故本院不予确认。根据当事人陈述和经审理确认的证据，本院认定事实如下：2016年2月26日，特变衡阳公司与海纳公司签订了采购合同，合同约定：“特变衡阳公司向海纳公司采购29台柜体，总金额132800元，交货时间为以确认技术交底签字回传后（或邮件回复）7天发货。初步验收为特变衡阳公司在货到后7个工作日内对货物的外观、数量进行验收，在货到60天内产品未投运的视为质量检验合格，质量验收为自产品投运48小时内验收，如有质量异议，在发现后72小时内提出。付款约定为合同签订后，海纳公司按期交货，货到初步验收合格后，海纳公司一周内开具同等金额有效的17%增值税发票，特变衡阳公司一周内付清货款。违约责任为如海纳公司延迟交货，每延迟一天，应承担合同总金额0.5%的违约金，逾期超过3日，特变衡阳公司有权单方解除合同，并有权要求海纳公司承担合同总金额30%的违约金，特变衡阳公司有权直接从货款中扣除违约金及损失。特变衡阳公司未按本合同约定的期限付款的按未付款的千分之一每日计算违约金”。合同签订后，特变衡阳公司员工以微信的方式向将技术交底文件发送给海纳公司人员，并收到确认回复。海纳公司于2016年3月14日向特变衡阳公司发货，特变衡阳公司收到货物后，发现货物存在质量问题及延期交货的问题，并于2016年3月17日以传真和QQ方式向海纳公司提出了质量异议及延期交货的问题，海纳公司于2016年3月19日开具了浙江增值税专用发票。另查明，2016年4月29日和5月5日,海纳公司与特变衡阳公司再次签订了两份采购合同，合同内容同2016年2月26日签订的采购合同基本一致，海纳公司于2016年6月1日开具了浙江增值税专用发票。庭审中,特变衡阳公司、特变公司对海纳公司2016年12月20日的对账单尚欠货款107100元没有异议，海纳公司对货物存在一些小问题没有异议。本院认为，海纳公司与特变衡阳公司、特变公司签订的买卖合同是双方真实意思表示，其买卖合同未违背法律强制性规定，依法应受法律保护，双方均应按合同的约定履行各自的合同义务。对于海纳公司要求特变衡阳公司、特变公司连带支付货款107100元及逾期付款违约金（自2016年6月8日起按银行同期贷款基准利率的标准计算至付款之日止）的诉讼请求和特变衡阳公司、特变公司反诉海纳公司支付违约金39840元及赔偿损失67260元的反诉请求，根据采购合同关于合同标的及付款方式、交货期限、违约责任等约定，海纳公司违反合同约定迟延交货，应当承担延期交货的违约金，但双方约定的迟延交货违约金明显超高，本院酌情核定为26560元，因合同明确约定特变衡阳公司有权直接从货款中扣除违约金，特变衡阳公司未按约定支付货款的按未付货款的千分之一每日计算违约金，海纳公司自愿放弃部分违约金，要求按照银行同期贷款基准利率计算违约金，符合法律相关规定，另特变衡阳公司系特变公司分支机构，其以自己的名义从事民事活动,产生的民事责任由法人承担,故海纳公司要求特变公司支付80540元货款，并支付自2016年6月8日起至实际付款之日止按银行同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金的诉请，本院予以支持。特变衡阳公司、特变公司主张损失的诉请并未向本院提交相关合法有效的证据证实，故本院不予支持；海纳公司要求支付其实现债权的相关费用的诉请,买卖双方并未在合同中进行明确约定,且海纳公司也未在本院限定的期限内提供证据予以证实,故本院对该诉请不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零八条、第一百零九条、第一百一十四条、第一百二十条的规定，判决如下：一、被告（反诉原告）新疆特变电工集团有限公司在本判决生效之日起10日内支付原告（反诉被告）海纳电气有限公司货款107100元;二、原告（反诉被告）海纳电气有限公司在本判决生效之日起10日内支付被告（反诉原告）新疆特变电工集团有限公司迟延交货违约金26560元;三、以上一、二项相抵，被告（反诉原告）新疆特变电工集团有限公司在本判决生效之日起10日内支付原告（反诉被告）海纳电气有限公司货款80540元，并自2016年6月8日起至款项实际支付之日止按中国人民银行同期贷款利率支付原告（反诉被告）海纳电气有限公司逾期付款违约金；四、驳回原告（反诉被告）海纳电气有限公司的其他诉讼请求；五、驳回被告（反诉原告）新疆特变电工集团有限公司衡阳电气分公司、新疆特变电工集团有限公司的其他反诉请求。如果被告（反诉原告）新疆特变电工集团有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费2562元，反诉费1221元，合计3783元，由新疆特变电工集团有限公司负担2562元，海纳电气有限公司负担1221元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖南省衡阳市中级人民法院。审 判 长  谢 科审 判 员  罗 诚审 判 员  刘明敬二〇一七年十月十一日代理书记员  罗晓梅校对人：罗  晓  梅      注：本案适用法律条款见附页附：本案适用法律条款《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第一百二十条当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。