天津市河北区人民法院民 事 判 决 书(2017)津0105民初4058号原告：高辉，男，1987年7月19日出生，汉族，天津美之蓝环保科技有限公司经理，住天津市河北区。被告：天津信义房地产投资有限公司，住所地天津市河北区王串场一号路与正义道交汇处东南侧波莹公寓11-3-232号。法定代表人：杨永江，该公司总经理。委托诉讼代理人：刘铭，天津益清律师事务所律师。委托诉讼代理人：郭春艳，天津益清律师事务所律师。原告高辉与被告天津信义房地产投资有限公司商品房销售合同纠纷一案，本院于2017年6月2日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告高辉、被告天津信义房地产投资有限公司的委托诉讼代理人郭春艳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。高辉向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告赔偿原告自2016年10月1日起至2017年5月9日止逾期交房的利息及逾期交房的违约金1659.61元，以上共计36283.68元；2、诉讼费由被告承担。事实和理由：原、被告系商品房买卖合同关系。原告购买被告开发并预售的河北区××道××家园××号楼-×-×××号商品房一套，并于2014年3月7日与被告签订《天津市商品房买卖合同》（合同编号2013-0184358）。合同签订后，原告依约将全部房款向被告付清。2016年10月1日，原告按被告电话通知时间到售楼处领取《入住通知单》，并按被告方的要求办理入住，当时通过表面观察，小区内房屋、屋内煤、水、电、采暖设备、小区配套建筑、绿化、地上、大小设施及楼道内电梯与安防设备均已竣工，原告配合被告委托的物业公司交纳了入住产生的相关费用并领取了房门钥匙，后原告发现自己是在被告未取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》的情况下被骗收房了。原告再三找到被告询问此事均无结果。被告工作人员屡次承诺取得上述证件日期却从未兑现，此后原告多次向被告主张按合同约定要求其承担违约责任无果的情况下，原告找到河北区建委，河北区建委组织双方约见，但没有结果。后被告于2017年5月9日取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》，但没有依法公示该消息。原告认为，住宅商品房关系到购房人的基本生活，由于被告存在违法、违规逾期交房的违约行为，依照《中华人民共和国合同法》的相关规定，被告应承担违约责任。综上所述，为维护原告自身的合法权益,故诉至法院，望判如所请。天津信义房地产投资有限公司辩称，第一、原告已经领取了涉诉房屋的钥匙，办理了入住手续。原告在办理房屋交付手续时，已经明知被告暂未取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》，但并未对交房入住的事实提出任何异议，应视为合同双方均对原商品房买卖合同中第三条第一款和第二款约定的交房日期和交付条件做了变更，被告已经履行了合同义务，将房屋交付原告，不应再承担违约责任。第二、涉诉房屋是否取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》，不影响房屋的交付。根据相关法规规定，如果被告存在取得该证前交付房屋的行为，所应承担的法律责任是责令改正并处罚款，而不是承担违约责任。第三、原告将《天津市商品房买卖合同》第五条作为其起诉依据，但该条并没有约定违反合同第三条第一款交付条件应当如何承担违约责任的约定。被告依据《天津市商品房买卖合同》附件六补充合同第九条约定的交付标准如期交付房屋不存在违约责任。第四、由于普吉家园项目施工过程中受到诸多不可抗力的影响，其中包括重污染天气（雾霾）各级预警、APEC会议、9.3大阅兵、中高考等导致的停工，累计停工时间长达190天，所以延误了《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》的核发，现涉诉房屋所在的普吉家园项目已竣工、验收合格并取得该证。原告认为被告在未取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》而交付房屋系违约行为，应承担违约责任。根据合同法的规定，其应举证存在实际损失，原告未就其是否存在损失提供证据，应当自行承担举证不能的法律后果。因此原告的诉讼请求不应予以支持。本院经审理认定事实如下：2014年3月7日，原告高辉（乙方）与被告天津信义房地产投资有限公司（甲方）签订《天津市商品房买卖合同》一份，合同约定：乙方购买甲方开发建设的坐落河北区××道××家园××号楼-×-×××号住宅房屋，该房屋建筑面积91.2平方米，每平方米单价13891.2元，总房款1266877元。商品房竣工，经验收合格并取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》后方可交付，未经验收或验收不合格的，不得交付使用。甲方于2016年9月30日前，将符合上述条件的商品房交付乙方使用，如遇不可抗力，不能履行合同的，予以延期处理。乙方应于2014年3月15日前，一次性存入商品房全部价款1266877元。甲方逾期交付商品房的处理为：除遇不可抗力外，甲方如未按本合同第三条约定日期交付商品房，逾期在90日内的，乙方有权向甲方追究已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，乙方在向甲方追究已付款利息的同时，还有权按照下列的第1种约定，追究甲方违约责任，即合同继续履行。甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还应每日按商品房价款的万分之0.1向乙方支付违约金。同时在合同附件六即《补充合同》中第八条约定：不可抗力。不可抗力是指：不可预见、不能避免、不能克服的等客观情况，包括但不限于交通管制、市政停水、停电、新颁布的法律法规变更、政策变化、政府主管部门指令、恶性传染病、自然灾害、战争、社会动乱等。如因上述不可抗力情况而引发的合同迟延履行、履行不能等情形，甲方对此不承担任何责任。此外，双方还对其他相关权利义务一并进行了约定。合同签订后，原告如约支付了全部房款。另查，自原、被告于2014年3月7日签订合同后，涉诉楼盘施工建设期间，本市陆续出现重污染天气（2014年12月28日-2014年12月30日3天、2015年6月26日-2015年6月29日4天、2015年8月11日-2015年8月14日4天、2015年10月14日-2015年10月17日4天、2015年11月14日-2015年11月15日2天、2015年11月27日-2015年12月2日6天、2015年12月6日-2015年12月10日5天、2015年12月11日-2015年12月31日21天、2016年1月13日-2016年1月16日4天、2016年3月14日-2016年3月18日5天、2016年4月13日-2016年4月15日3天，合计61天），被告按照天津市环境保护局发布重污染天气黄色预警，启动Ⅲ级应急响应措施的要求，施工现场停工治理扬尘并在施工监理日志中对停工期间予以记录。原告于2016年10月1日在办理收房手续后，得知被告尚未取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》。后被告于2017年5月9日取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》。现原告以诉称理由起诉来院。庭审中，被告以辩称意见不同意原告的诉讼请求。上述事实，有原、被告提供的相关证据材料及庭审笔录予以佐证，本院予以确认。本院认为，原、被告系商品房买卖合同的需方与供方关系，双方于2014年3月7日签订的《天津市商品房买卖合同》系当事人的真实意思表示且已实际履行，应依法确认有效，双方均应依约享受权利、履行义务。原告已依约支付了全部购房款，被告亦应依照双方合同约定如期交付商品房，现被告虽在2016年10月1日约定的时间内向原告交付了商品房，但是在交付该房屋时，涉诉房屋并未实际取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》，不具备合同约定的商品房交付条件。综合考虑到原告已于2016年10月1日办理了入住手续以及在办理入住手续时涉诉房屋未取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》的情形，对于原告要求被告支付逾期交房违约金及利息的诉讼请求，本院酌情考虑部分予以支持，具体以支持逾期交房违约金及利息的60%为宜。此外，考虑到被告施工期间本市陆续出现雾霾天气，被告确应相关部门作出的应急措施要求，现场停工治理扬尘共61天，且雾霾天气已被纳入自然灾情范围，因此被告逾期交房的起算日期应相应延后61天，即自2016年12月1日起算。关于被告抗辩本市召开APEC会议和组织中、高考等原因，相应停工期间亦应扣减的意见，因本市中、高考每年均如期进行，被告作为房屋开发商，在订立合同时对客观因素出现和突发事件发生可能会导致工期延误，应有合理预期并尽到谨慎的注意义务，因此该意见本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第三十九条、第四十一条、第六十条第一款、第一百零七条的规定，判决如下：一、本判决生效后十日内，被告天津信义房地产投资有限公司以总房款1266877元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率，向原告高辉支付自2016年12月1日起至2017年5月9日止的逾期交房利息的60%；二、本判决生效后十日内，被告天津信义房地产投资有限公司以总房款1266877元为基数，按每日万分之0.1的标准，向原告高辉支付自2016年12月1日起至2017年5月9日止的逾期交房违约金的60%；三、原告高辉的其他诉讼请求予以驳回。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费708元，减半收取计354元，由原告高辉负担141.6元，被告天津信义房地产投资有限公司负担212.4元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。审 判 员 于丽英二〇一七年十月三十日法官助理 宋晓慧书 记 员 季晓晶附：本裁判文书适用法律条文《中华人民共和国合同法》第三十九条采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。第四十一条对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。