广东省中山市第二人民法院民 事 判 决 书（2014）中二法东民二初字第307号原告（反诉被告）：中山市百怡饮料有限公司，住所地广东省中山市阜沙镇阜沙工业园（兴达大道），组织机构代码79117288-7。法定代表人：李恩来，职务董事长。委托代理人：钟凌志、郭敏珊，广东品信律师事务所律师、实习律师。被告（反诉原告）：广州广富包装机械有限公司，住所地广东省广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心14号楼1009房，组织机构代码19052432-2。法定代表人：蔡文。委托代理人：张满贵、林佩纯，广东百越律师事务所律师、实习律师。原告中山市百怡饮料有限公司(以下简称百怡公司)诉被告广州广富包装机械有限公司（以下简称广富公司）买卖合同纠纷一案，本院于2014年9月18日立案受理，依法组成合议庭，并于2015年5月26日、6月11日公开开庭进行了审理。原告委托代理人钟凌志、郭敏珊及被告委托代理人张满贵、林佩纯均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称：2012年8月30日原、被告签订《广富包装设备销售合同》，合同1.1条约定由被告广富公司向原告百怡公司提供用于“广东省中山市阜沙工厂10000瓶/小时650ML玻璃瓶（方型）饮料生产线设备”，合同2.1条约定合同含税总价为人民币500万元，合同3.1、3.2条约定设备交付使用时间为合同生效之日起80天内，由被告广富公司交付至原告百怡公司位于中山市阜沙工厂包装车间厂房内。合同签订后原告百怡公司向被告广富公司支付设备预付款100万元，但是被告广富公司一直未按约定向原告百怡公司交付设备。经原告百怡公司多次催告，被告广富公司仍然无法履行交货义务，被告广富公司逾期不支付设备的行为导致原告百怡公司无法如期开展生产活动，并无法按时向客户交付产品，导致原告存在重大损失。根据合同8.1条被告逾期交货的应当向原告百怡公司支付违约金50万元，故诉至法院要求：1.判令被告广富公司向原告百怡公司返还预付款100万元；2.判令被告向原告支付违约金50万元；3.判令被告承担本案所有诉讼费用。针对本诉，被告广富公司答辩称：第一、本案双方签订合同后，被告按照合同约定积极准备材料，购买设备，并进行加工生产，与此同时被告先后与9个单位签订14份设备零固件加工购销合同，该14份合同都是为了履行本案设备销售合同所约定的义务而做的准备，为此被告签订合同总货款额为3834030元，合同签订后被告已经向相应的供应商支付货款2716264元，直至2012年12月20日左右，被告按照合同约定将本案合同约定的生产线全部加工完毕，然后从2012年12月21日至2013年11月27日被告先后多次致电派人或者书面通知原告指定的负责本案购销合同联络验收等有关事务的授权委托人李振华前往被告单位进行试机验收，但是原告单位及其委托代表一直以各种理由拒绝派人前往验收，至此被告为原告加工的设备一直滞留在被告仓库，因此给被告造成巨大经济损失；第二、由于原告以及原告委托的代表在本案双方合同履行期间明确表示不履行双方合同约定的验收设备支付货款的主要义务，加上由于原告单位及代表逾期履行设备初步验收以及支付发货以前应当支付40%的款等主要义务，经被告催告后在合理期限内仍未履行，同时由于原告拒绝履行合同约定的设备加工完毕后需由原告到被告单位进行初步验收的主要义务及之后支付的40%的进度款等违约行为，至此双方约定的设备购销的目的不能实现，被告不得已书面通知原告解除合同并要求原告派人到被告处协商解除合同的后续义务，但是原告置之不理；第三、本案诉讼期间以及庭审之前被告仍多次以电话方式通知原告合同中的指定人员李振华由原告派人协调处理原告违约后造成损失的赔偿事宜，但是原告及原告指定人员未能答复，至今价值2618000元的设备仍留在被告单位，因为该设备是被告依据双方签订合同给原告生产的专项设备，绝大多数设备是专用产品，该260多万元设备无法另行销售给他人，此举给被告造成巨大的经济损失，由于本案原告的违约及过错行为造成被告损失巨大，请求法院查明事实依法驳回原告诉讼请求及增加的诉讼请求，支持被告的反诉请求，要求原告赔偿被告2700000余元，并由原告承担本案诉讼费用。被告反诉称：2012年8月30日原告作为甲方与作为乙方的被告签订《广富包装设备销售合同》，约定：“1、甲方向乙方订购10000瓶/小时650ML玻璃瓶（方型）饮料生产线设备；1、合同含税总价人民币500万元；3、设备交付使用时间自本合同生效之日起80日内将本合同所列设备交付到甲方指定厂房内；4、合同签订后，甲方在五个工作日内向乙方支付本合同总价款的30%即人民币150万元整；5、乙方将甲方所购货物生产完毕后，经甲方到乙方厂内试机合格后三日内将本合同涉及所有设备发运到甲方指定地点，发货前甲方向乙方支付本合同总价款的40%即200万元；6、乙方应按合同约定时间，将设备送到合同规定地点，如延期送达乙方应向甲方支付违约金；7、甲方应按合同约定的每次付款时间，按时支付相关款项，每逾期一天，每天按应付款总额的千分之三向乙方支付违约金，但违约金总额不超过合同总价的10%。……”合同签订后，原告先后向被告支付100万元，与此同时，原告指定代表李振华多次催促被告：“保证质量、按时交货”。此后被告为履行与原告的合同先后与其他单位订购了机器与设备并向供应商支付机器与设备的货款共计2716264元。2012年12月20日，被告按照原告要求将原告方订购的生产线设备全部加工完毕并具备试机条件。随后被告多次通知原告派人前来工厂进行试机验收，但原告方却以公司资金紧张为由要求暂缓试机、暂缓发货。2013年3月18日被告派人前往原告处找到其指定代表李振华，要求原告尽快派人前来被告工厂进行试机验收，但原告却以项目主要投资人更换董事长等为由要求项目先停一停，之后被告多次催促原告试机，原告均以项目合同约定的设备交付使用地点不具备接收设备和安装调试条件为由予以拒绝。2013年7月25日被告再次以书面形式通知原告限期进行生产线设备的试机验收，但原告仍置之不理，同年11月27日，被告以书面形式通知原告解除双方签订的《广富包装设备销售合同》，并要求原告支付被告违约金人民币50万元并赔偿被告全部经济损失，但原告一直拒不履行。由于被告为原告订购加工的生产线设备是依据双方合同约定的标准生产的专用产品，根本无法向他人另行销售，现因原告的违约致使价值2618000元的机器仍滞留在被告仓库中，造成巨大的经济损失，为此被告提起反诉，要求：1.判令解除原、被告2012年8月30日签订的《广富包装设备销售合同》；2.判令原告百怡公司向被告广富公司支付违约金50万元；3.判令百怡公司赔偿被告广富公司经济损失2716264元；4.判令原告承担本案所有诉讼费用。针对反诉，原告答辩称：原告方没有任何违约行为，双方签订销售合同后原告按照约定支付100万元预付款，但是被告没有按照期限交货及交付合同附件，已经构成违约，因此无须赔偿及支付被告任何款项；被告销售给原告的设备应该属于通用设备，从合同6.2条中约定可以显示。根据合同7.73条第二点也可以证明设备是通用设备，即使不销售给原告，只要更换小零件就可以另行销售，而且据了解该设备已经销售给第三方，原告没给被告造成损失，被告应该对原告的损失进行赔偿及退回预付款；由于被告违约造成合同目的无法实现，原告同意解除合同。经审理查明：2012年8月30日百怡公司作为甲方（买方）与作为乙方（卖方）的广富公司签订《广富包装设备销售合同》，约定：“第一章合同目标及供货范围1.1本着平等、公正、诚信的原则，甲乙双方协商一致后订立本合同，甲方同意从乙方购买同时乙方同意向甲方提供用于‘广东省中山市阜沙工厂10000瓶/小时650ML玻璃瓶（方型）饮料生产线设备’项目之主机设备、标准附件、电气控制系统等设备的安装、调试、售后服务。1.2乙方向甲方销售广东省中山市阜沙工厂10000瓶/小时650ML玻璃瓶（方型）饮料生产线设备’项目之主机设备、标准附件、电气控制系统等，甲方提供水、压缩空气、排污等管道连接到各主机设备预留接入孔处，动力电接入乙方的电源总柜内。1.3合同设备的供货清单及分项价格详见合同附件1。1.4主机设备的随机备件清单详见合同附件2。1.5质保期后维修费标准详见合同附件3。……本条所列合同附件资料，乙方应于本合同签订时或生效后的3日内提供给甲方（附件内另行规定时间的及双方确认延时的除外），未按时提供的，视为乙方违约。第二章合同总价及合同设备价格2.1合同含税总价500万元。2.2合同总价不仅包括了附件1合同设备价格，而且还包括了设备的设计、安装、调试、技术文件、及一年售后技术服务等乙方为全面履行该合同所需的费用。2.3在本合同设备设计过程中，出现确实由于甲方原因需对原设计要求或方案作出重大改动而造成需要增减设备或服务范围发生改变，必须经甲乙双方书面确认后，可签订补充协议并对合同总价作出相应调整。2.4详细设备供货清单和分项价格如附件1所述。第三章设备交付使用地点及时间3.1设备交付使用时间是本合同自生效之日起80天内将本合同所列设备交付到甲方指定的厂房内（如定金及预付款未在本合同规定时间付出，生效时间顺延）。3.2设备交付使用地点即为甲方指定的厂房广东省中山市阜沙工厂包装车间厂房内。……第五章付款方式5.1合同签订后，甲方在五个工作日内向乙方支付本合同总价款的30%即150万元合同生效；乙方在收到甲方货款后五个工作日内开具等额盖有乙方财务专用章的收据给甲方。5.2乙方将甲方所购货物生产完毕后，经甲方到乙方厂内试机合格后三日内将本合同涉及所有设备发运到甲方指定地点，发货前甲方向乙方支付本合同总价款的40%即200万元；乙方在收到货款后五个工作日内开具等额盖有乙方财务专用章的收据给甲方……第六章设备质量保证……6.2乙方于保修期满后，继续提供维修服务，包括零组件、配件及相关软硬件的供应，在合同设备供货后二十年内，如果乙方不再生产合同设备，则应事先通知甲方，以便甲方采购足够的备件。在停止生产后，如果甲方书面要求，乙方应免费向甲方提供合同备件的图纸和规格。……第七章设备安装、调试及测试验收……7.2设备到达甲方后，如具备安装条件，甲方应书面通知乙方开始设备安装，乙方在收到甲方通知后三十天内安装、调试、设备测试验收结束；甲乙双方须各自任命一位代表负责双方之间的沟通、协调及办理设备安装、调试过程中的签字验收和协调工作。这两位代表应有充分的权利分别代表甲乙各方，发布和接收有关的命令、指示提出反对意见和建议。甲方指定代表姓名为李振华、乙方指定代表姓名为林志诚，当指定代表人发生变更时，须书面形式告知对方。……第八章违约责任8.1乙方应按合同约定的时间，将设备送达到合同规定地点，如延期送达乙方应向甲方支付违约金。每逾期一日，乙方应每天按合同总价的千分之三向甲方支付违约金，但违约金总额不超过本合同总价的10%，逾期二十天以上的，甲方有权解除合同。8.2甲方应按合同约定的每次付款时间，按时支付相关款项，每逾期一天，每天按应付总额的千分之三向乙方支付违约金，但违约金总额不超过本合同总价的10%。8.3乙方交付的产品未能在本合同约定的时间内安装调试合格且运行正常的，应承担违约责任，违约金按天计算，逾期一天，每天按应付总额的千分之三向甲方支付违约金，但违约金总额不超过本合同总价的10%。逾期二十天以上的，甲方有权解除合同，由此给甲方造成损失的（含甲方可以获得的利益），乙方还应承担赔偿责任。……”被告提供的合同附件1合同设备的供货清单及分项价格载明：1、夹瓶升降机2套，每套120000元；2、螺旋分瓶器2套，每套20000元；3、冲瓶机1台580000元；4、3T热水供应系统1套78000元；5、灌装封盖一体机一台1530000元；6、输盖机1套110000元；7、输盖消毒系统1套67500元；8、单列倒瓶杀菌机一台320000元；9、冷却水笼一台550000元；10、无压力输送机1套230000元；11、风力吹干机1台50000元；12、灯检2套，1300元每套；13、套头标平台2套，每套1200元；14、人行天桥1套8000元；15、电热收缩炉1台25000元；16、贴标机1台350000；17、伺服分瓶机1台70000元；18、输瓶系统1套590000元；19、输箱系统1套75000元；20、电源总柜1套20000元；21、输送电控柜1套30000元；22、输送电控系统1套290000元；合计5258500元；包装、运输、保险及现场安装调试费250000元；共计5508500元，最终优惠价5000000元。2012年9月4日、19日百怡公司向广富公司转账支付共计1000000元。2013年12月5日原告向被告发出律师函，称被告逾期交货构成违约，故要求被告广富公司向其返还100万元预付款。被告广富公司称为履行与原告之间的合同，先后与多家供应商签订采购合同，其中：2012年9月5日广富公司与广州富博机械设备有限公司签订9份《加工购销合同》，约定广富公司向该公司采购价值33000元的螺旋分瓶器一台、价值489000元T2头冲瓶机（含净水循环系统）一台、价值65000元3T热水供应系统一套、价值1300000元50-10灌装封盖一体机一台、价值270000元的单列倒瓶杀菌机一台、价值42000元风力吹干机一台、价值59000元伺服分瓶机一台、价值131750元的输送系统SEW减速电机31台、价值290000元的电源总柜与输送电控柜及输送电控系统，均约定2012年11月11日前到货，2012年9月7日至同年12月18日期间广富公司共向该公司支付2000000元；2012年9月6日广富公司与象山县凯博轻机制造厂签订《广富包装设备购销合同》，约定由该厂向广富公司提供价值347280元用于百怡公司12000瓶/小时线玻璃瓶生产线项目之输送系统，2012年10月11日广富公司付款145884元、2014年4月28日付款174730元；2012年9月12日广富公司与广州南联实业有限公司签订《喷淋冷却隧道销售合同》，约定该公司向广富公司供应价值410000元的冷却隧道、价值1200元的进口输送机架、价值6000元的SEW减速机、价值1200元的出口输送机2012年9月14日广富公司向该公司支付118500元；2012年9月25日广富公司与广州市广瀚自动化设备有限公司签订《广富包装设备采购合同》，约定由广富公司向该公司采购用于苹果醋12000瓶/时灌装包装线项目之夹瓶提升及夹瓶下降设备，合同总价为120000元，交付期限为40天，2012年9月27日广富公司向该公司转账支付36000元；2012年10月20日广富公司与温州华珍机械有限公司签订《购销合同》，约定广富公司向该公司购买机制12000元热收缩机一台，2012年11月19日广富公司向该公司支付5000元、2013年1月17日支付7000元；广富公司与莱州市同力机械有限公司签订《设备购销合同》，由该公司向广富公司供应一台机制280000元的全自动回转式冷胶贴标机，2012年9月3日至同年11月30日广富公司向该公司支付227000元。广富公司14份采购合同金额共计是3834030元，被告广富公司实际付款金额共计2716264元。被告广富公司称设备于2012年12月20日完工后多次通知原告要求其进行试机验收，但原告均未履行试机义务；对此广富公司提供一张回执单照片、广富公司伍荣锋、林志诚、邓志坚等与百怡公司李振华的谈话录音予以佐证。经查，回执单照片显示回执单上来访者处显示有邓志坚的签名、受访者签名处显示有李振华的签名、来访时间为2013年3月18日。广富公司提供的录音资料显示双方对话部分内容如下：李振华（以下简称李）：“来，坐坐坐，坐里边。”林志诚（以下简称林）：“你坐啦，你坐，林啊，我腰有问题，腰骨有问题。介绍下先，这是李总，这是伍总，伍荣锋这个，这是我们一个股东仔，这是蔡,哦不是，是李总，李振华，与蔡振华差一个字，我大致情况先讲下下好吧？讲旧年，我们九月份和李总这边签了一个合约，就万二线的生产，就当时大家话急呢就要求80日。当时李总这边比较急要求80日交货，我们照合同执行了，按照80日去做，就在11月份的时候就把设备做出来了，做出来后这边的地方，当时不想占一个地方，去其他地方装线，就没去提货，没有验收。到了今年一月，应该是20日左右带来了另一个罗总，罗应雷，到我们那，谈要把多线拉去江苏那边，当是说要拉去那边装，这事我们就等到现在，期间大家都有些信息来往，老板催得紧骂得多，我们的信息就发些信息说一下，今天叫你来，想大家能定个方向，怎么行，那就14号那天，老板捉我去开会，他的意思是希望李总那边能推进一下，行快点，将这件事怎么解决，运去哪里安装好，把货验收了就，或提了货走，因为现在放在我们车间，两边都用不到。”李：“现在有点问题，因为恒顺，你知恒顺啦，后来恒顺那边换了董事长，人事有变动，你知啦，恒顺那边，是什么情况，班大，变化大。”林：“设备到旧年，那个专总是恒顺的负责人，当是那条线，所以现在我头回使丫头问题，无理由的，我现在如何调整，现在他调整吗，就是现在给的那个图，我布置了那儿也不能用。”李：“哎，无牌子你那边够胆写那些玻璃瓶，是吧，所以现在就……”邓志坚（以下简称邓）：“不是李总，现在这样，伍总这边是其中一个股东，老实说，现在在公司我和林总承受的压力比较大些，这件事，所以没办法，我说只能说如何向公司的股东去解释这件事，毕竟我们只是打份工。”林：“每次都只是我们和你谈。”邓：“是咯，这次都是我们约你谈，所以这次伍总就过来，真正将整个情况是否和我们讲的一样，首先这是第一个，那我们在无论怎么的情况底下，我们都必须要给个答复，因为大家也没有书面确认，这就是你最起码，如果你要解释或者有个书面的过去，我们也会好点，现在就是我们老板觉得我们两个到底是如何呢，是我们到中山一半，就过去了，去了哪里就不知道了，那现在就没有办法啦，要其中一个股东就是伍总，这边要介入，到底情况是怎样，大家怎么去处理这件事情，这是很关键的。”李：“就是恒顺那边有点变化，有些股东就不想投资，就是租自己的牌子会压力比较大，有些玻璃樽比较强势，因为没有牌子货很难走，现在情况就是这样，就这个项目先停一停先，到底现在和那个张总那边谈，就是江苏那边，他那边也谈不掂，就一直这样拖着，后来我们都不想去，那边到底想怎么搞就怎么搞了，后来我就没跟那些，我以为，我一直以为带他们去看，然后以为他们怎么跟踪。”林：“通过很多次电话都是说，后来我再给电话，他们都没接。”伍荣锋（以下简称伍）：“李总，我们都想在这个合作期间，虽然出现这个问题，但是希望在以后我们更紧密一些，将这些我们怎么去处理，或者我们如何配合你们去处理，这些都没有问题。但我们都想推进这个项目继续下去，毕竟都拖了这么长的时间，当时要求那么急的情况下，我们车间都全开绿灯，让他们去做，做到现在这样的情况下，他们两个要承受这个压力。”李：“我们也不想。”伍：“大家都不想。”李：“因为这个主动权不在我手里，是吧？因为恒顺那边现在领导不同，讲了也没有用，是他们现在想，那个张总，你也知道的，他那边不行。现在没理由我买回来，摆在那有什么用是吧，大家都头痛的事情，其实那些事，我现在说真的，你们那些算什么，我们投资了几多钱在那？”……林：“一直以来我们都是认为，连一颗螺丝都没有碰过，或者你有时间去番禺看看，二十几米放在那里，占了整个车间一半。”李：“我们之间签一份补充合同，那不如现在签一份补充合同，放是度先，我同你们买机又好，买其他设备又好，都是合作都可谈的。”伍：“都得，都是要比一个书面的合同。”李：“补充合同，怎么样书面，我自己都不知，他可能过几日打电话来说李总那个合同可以启动，最少都要比时间人地做，是不是？”林：“我有个问题我怕你突然间要提货，因为这个合同始终是生后左的。”李：“这个不怕，这些迟少少补翻合同，如果到时我买你灌装机又好，到时买其他机都好谈的，如果说继续买你机的，我肯定给足时间的，没有理由打电话叫你启动就立即启动。”伍：“所以现在我们就是，我们现在最担心这样的。”林：“遇见过的了。”李：“现在主动权不是我手上。”伍：“所以如果现在一搬开，到时如果你们要都不知怎么样办。”李：“那个，那个，恒顺那边又不是我话事，那个张总同老总沟通，现在老总就是这样的意思，他这么大的牌子，所以现在头疼。”林：“你头疼，我们更头疼，如果你说可以签一个保金合同之类的。”李：“我们买那些水油，罐加起来都有两三百万在，难道我们没有损失吗？”林：“我们都很多机卖得出卖不出还是一个未知数，现在已经投入了几百万老板已经牙痛了，镶带改一改调一调还是可以用，机的话还要等机会。”……李：“现在我们至少要几台的，我现在还没有订，你那些机常常催我，放在这里干嘛，我也没有用，我没有牌子怎么做呢？……我开工现在产品出来了，所以现在我意思就是这样，设备可以卖得就先卖了，电梯也不对，那个设备就可以自行解决先，怎么处理也不怕我们。”林：“这个我们要和老板商量，这个是你的意向现在，你现在有什么买的，你家同等价钱都没有问题，我是想和你合作下去，第二个我们两个也要可以交差，你那个布装合同没有问题，什么要买什么要做的就继续做下去，就是我们也不会什么也不做，老板也会看的。”李：“所以我说也不用退，放在这里先，到时调整一下，看看行不行，因为那个项目现在我怎么答复你也答复不了，是不是，你也知道现在的主动权不在我这里……”……邓：“因为我这条方瓶线设计很多外订设备，好似杀菌机、那个系统、夹瓶机等好多好多的外购机的单位呀，同样都是面临这个问题，我也已经给人吹到采购部头都晕了。”……李：“我们补充一个合同，先调整一下，看看可以怎么处理先，不要占着你仓库的地方，到时或者重新启动怎么样也好，可不可以？”邓：“这个我们先回去和老板说一说吧。”李：“现在我也答应不了你什么时候可以继续执行下去，买台机摆在这里也没有用的现在。”原告百怡公司既不确认被告广富公司提供的手机是录音的原始载体也不确认谈话中有李振华的声音，但对此两项百怡公司均未在指定期限内向本院递交鉴定申请。2013年7月25日广富公司出具《关于再次要求中山市百怡饮料有限公司派员前来我方试机的通知》，要求百怡公司在收到该通知之日起二十日内前来广富公司进行生产线设备的验收，逾期仍不进行验收视为百怡公司严重违约，广富公司将单方解除合同并要求百怡公司支付违约金500000元，并赔偿全部经济损失。2013年8月6日在广东省广州市南方公证处的公正下广富公司将上述通知邮寄给百怡公司李振华。2013年11月25日广富公司出具关于解除《广富包装设备销售合同》的通知，称广富公司多次通知百怡公司派员进行试机验收，但经书面催告后，百怡公司至今仍不履行，致使广富公司不能实现合同目的，故结束双方于2012年8月30日签订的《广富包装设备销售合同》，百怡公司应向广富公司支付违约金500000元并赔偿广富公司全部经济损失；该解除合同的通知书于2013年12月2日在广东省广州市南方公证处的公证下邮寄给百怡公司李振华。原告百怡公司否认收到被告广富公司在公证下向其邮寄的两份通知。庭审中原、被告均同意解除双方于2012年8月30日签订的《广富包装设备销售合同》，同时被告确认尚存放在广富公司的产品是附件一中的第2、3、4、5、8、17项共计2618000元，且都是专用产品无法销售；为此要求原告百怡公司按已付款的实际金额2716264元赔偿广富公司经济损失并支付违约金500000元。被告广富公司提供现场照片佐证附件一中的第2、3、4、5、8、17项产品仍存放在被告处。原告则称根据合同6.2条可以证实被告出售的产品是通用产品，同时原告主张被告逾期交货、逾期交付合同附件已构成违约，故要求被告返还货款100万元并支付违约金50万元。本院认为：原、被告签订的《广富包装设备销售合同》系双方当事人真实意思表示，其内容不违反法律、法规的禁止性规定，应为有效合同，双方应按合同约定履行各自义务。上述合同签订后，原告百怡公司支付货款100万元，而双方约定在合同签订后五个工作日内原告百怡公司支付150万元合同款，同时原告百怡公司并未提供任何证据证实双方对首期货款达成变更的合意，因此原告百怡公司已构成违约，应按照合同约定承担违约责任;又由于双方约定逾期支付货款每日按应付总额的3‰支付违约金但总额不超过合同总价的10%，故，被告广富公司要求原告支付违约金500000元，符合双方当事人约定，且于法不悖，本院予以支持。由于原告并未在指定的期限内对录音原始载体及李振华声音的真实性提出鉴定申请，故本院对被告广富公司提供的录音予以确认，根据该录音资料中李振华陈述可知被告广富公司已完成指定的产品但原告百怡公司因恒顺公司问题而拒绝接收，而被告广富公司在广东省广州市南方公证处的公证下邮寄特快专递给李振华要求原告百怡公司履行验收义务，但原告百怡公司在合理期限内仍未履行，故百怡公司已构成根本违约，被告广富公司依法享有合同解除权，因此对于被告广富公司要求解除与原告2012年8月30日签订《广富包装设备销售合同》的诉讼请求，于法有据，本院予以支持。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”据此原告要求被告广富公司返还货款100万元，于法有据本院予以支持；同时被告广富公司可要求原告百怡公司赔偿损失，但本案中，被告广富公司并未提供任何证据证明涉案产品属专用产品因此按其购买涉案产品价值主张损失，没有事实依据；同时被告方的人员在录音中也明确表示“镶带改一改调一调还是可以用，机的话还要等机会”，且被告方也确认尚有价值2618000元机器设备存放于被告处，其余均已销售，因此被告广富公司提供的证据不足以证实其向客户支付的2716264元系其实际损失，故对其要求原告赔偿损失2716264元的诉讼请求，本院不予支持。另，由于原告百怡公司未足额支付首期款故被告广富公司交货时间应当予以顺延，原告主张广富公司逾期交货没有事实依据，本院不予支持；关于原告主张被告广富公司没有向其交付合同附件构成违约的意见，本院认为交付合同附件是合同的附随义务，而支付货款是合同的主要义务，二者不具有对等关系，原告百怡公司不享有先履行抗辩权，因此原告主张广富公司未交付合同附件构成违约，于法无据，本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条,《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下：一、本判决生效之日立即解除原、被告于2012年8月30日签订的《广富包装设备销售合同》；二、被告广州广富包装机械有限公司于本判决生效之日起三日内向原告中山市百怡饮料有限公司返还货款1000000元；三、原告中山市百怡饮料有限公司于本判决生效之日立即向被告广州广富包装机械有限公司支付违约金500000元；驳回原告中山市百怡饮料有限公司其他诉讼请求；五、驳回被告广州广富包装机械有限公司其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费18300元，反诉案件受理费16266元，由原告负担25800元，由被告负担8766元（原告已预交13800元，余款12000元于本判决生效之日起7日内向本院缴纳；被告已缴纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。审判长  文国盛审判员  卢钊洪审判员  马孟秋二〇一五年十一月四日书记员  潘霞慧