江苏省扬中市人民法院民 事 判 决 书（2018）苏1182民初2581号原告：扬中市威柯特生物工程设备有限公司，统一社会信用代码91321182717425911C，住所地江苏省扬中市三茅街道绿扬路88号。法定代表人：张卫国，执行董事。委托诉讼代理人：鄂文彬，扬中市联合法律服务所法律工作者。被告：内蒙古分享农业科技有限公司，统一社会信用代码91150891089577374L，住所地内蒙古自治区巴彦淖尔经济技术开发区（恒丰街中小企业创业园）。法定代表人：马继文，执行董事。原告扬中市威柯特生物工程设备有限公司与被告内蒙古分享农业科技有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2018年7月3日立案受理后依法组成合议庭于2018年11月27日公开开庭进行了审理。原告扬中市威柯特生物工程设备有限公司委托诉讼代理人鄂文彬到庭参加诉讼，被告内蒙古分享农业科技有限公司经本院公告送达开庭传票无正当理由拒不派员到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告扬中市威柯特生物工程设备有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告给付货款346500元，并承担违约金10万元；2.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2014年8月原、被告签订总价为646500元的发酵罐设备订货合同，原告于2015年7月在被告验收后发货至被告处，被告已付款30万元，余款原告多次催要未果。被告内蒙古分享农业科技有限公司未作答辩。原告围绕诉讼请求依法提交了证据，因被告未到庭无法组织当事人进行证据交换和质证。根据原告提供的证据和原告委托诉讼代理人的当庭陈述，本院依法认定如下事实：2014年8月18日被告作为需方、原告作为供方签订设备订货合同一份，订货名称为WKT-J-2*（100L-2m3）D发酵罐设备，数量全套，清单详见合同附件，合同总价64.65万元，包括设备的制造运输费用、安装调试费用、培训费用、保险费用、质保期内的维修服务费用、税金等；交货地点为内蒙古需方工厂内；货款支付方式约定：1.合同签字盖章后，需方应于5日内支付给供方设备预付款，金额为15万元。2.系统主体设备发货前需方应组织相关人员去供方生产场地初步验货，验收合格后需方支付至合同总价的70%即30.26万元。3.供方的主体设备运到需方指定地点后，需方应支付第三次款项，金额为合同总价10%，即6.46万元。4.供方的全部设备到场并按照调试完成，验收合格且正常运行后，需方7个工作日付合同总价15%即9.7万元。5.余款3.23万元作为质量保证金，在设备验收合格无质量问题正常运行一年后的7个工作内支付。合同对“工程期限”约定为：合同签字盖章并生效后，供方在10日内提供系统设备的基础条件图；合同签字盖章并生效后，供方应在60个工作日内完成系统主体设备的生产、制造工作，在发货前应通知需方初步验收，验收后运抵需方施工现场；需方应在合同签订后主体设备到达现场前完成设备基础施工，并具备设备安装条件，如果需方原因造成设备无法安装，供方安装工期顺延，但需方原因影响的工期不能超过60个工作日，否则需方应按违约责任赔偿供方；系统的主体设备到场后，供方根据需方的工作安排组织现场施工，供方应在30个工作日内完成系统全部设备的安装、调试工作等。违约责任及赔偿约定：如果需方原因造成设备无法安装，供方安装工期顺延，但需方原因影响的工期不能超过60个工作日，否则需方应按违约责任赔偿供方，每超过规定一天，付合同总价款的1‰作为违约金。合同附件含报价及技术指标。2016年12月26日，原告向被告出具联络函，载明：关于2014年8月被告与原告所签总价为64.65万元的发酵设备订货合同，原告的主体设备已在一年半以前被告的代表丁相前来公司初步验收后全部发到被告公司，但被告公司一直未付清初步验货费用（还欠15.26万元），也一直没有支付设备运到后的到货款6.46万元。另外，原告曾几次电话催促被告尽快落实设备安装条件，并两次专门派技术人员来被告公司洽谈安装事宜，但被告公司一直无法具备设备安装条件，更没有通知原告来现场安装设备。鉴于此，被告已严重违反双方所签合同约定的相关条款，请被告立即按照合同约定支付所欠款项21.72万元，同时原告将按照合同法和合同的约定，保留追究被告违约责任的权利（被告影响安装工期至少376个工作日，违约金按每天1‰计算）。被告的法定代表人马瑞强当日收到该联络函。2018年2月5日被告向原告出具“关于分享农业设备合同的情况说明”一份，载明：关于原、被告所签发酵设备合同，被告一直没有继续履行下去的原因，一是被告承接了政府的一些工程项目，因迟迟付不了款，所以导致资金紧张；二是被告一直在与蒙草集团谈收购事宜，未确定之前不宜再进行投资，所以导致合同延期。考虑在春季之后等蒙草公司进行投资建设将剩余款项支付给被告，被告再履行合同支付给原告，完成该合同。另查明，原告公司财务“客户明细账”显示：被告于2014年10月16日给付原告10万元，于2015年6月8日给付原告20万元。本院认为，原告与被告签订的设备订货合同系当事人真实意思表示，不违反法律强制性规定，依法应予以确认。原、被告双方均应按照合同的约定全面履行自己的义务。原告已按照约定履行全部的供货义务，将经验收的设备运抵被告施工现场。合同虽约定原告有安装、调试的义务，但因被告原因造成设备无法安装，故原告未履行设备的安装、调试义务的法律后果应由被告承担。合同约定的9.7万元安装调试款和3.23万元的质保金虽附给付条件，但因被告为自己的利益不正当的阻止了条件的成就，应视安装调试款和质保金的付款条件已成就，故原告主张全部货款均已到期，符合法律规定。合同总价款646500元，扣减已支付30万元，被告尚欠原告货款346500元，故原告要求被告给付该货款的诉讼请求，依法应予支持。因合同约定需方原因影响工期，每超过规定的一天，付合同总价款的1‰作为违约金，原告将设备运抵被告工地已长达三年多，原告主张的违约金10万元低于合同约定的计算标准，被告并未对此提出异议，亦未请求法院适当降低违约金，故对原告该项主张，依法应予支持。被告经本院合法传唤无正当理由未派员到庭参加诉讼，是对自己诉讼权利的放弃，依法应承担对己不利的法律后果。据此，依照《中华人民共和国民法总则》第一百五十九条、《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十三条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：被告内蒙古分享农业科技有限公司应于本判决生效后十日内给付原告扬中市威柯特生物工程设备有限公司货款346500元，并承担违约金10万元。如被告未按本判决指定的期间履行付款义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费7998元，财产保全费2770元，两次公告费600元，合计11368元，由被告负担（该款原告已垫付，由被告在给付以上款项时一并付给原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数递交上诉状副本，上诉于江苏省镇江市中级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费(江苏省镇江市中级人民法院开户行：工商银行镇江市永安路分理处，账号：11×××61)。审 判 长  肖丽容人民陪审员  黄丽萍人民陪审员  张宝元二〇一八年十一月二十七日书 记 员  缪 婧附录相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。《中华人民共和国民法总则》第一百五十九条附条件的民事法律行为，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。