天津市和平区人民法院民 事 判 决 书（2018）津0101民初6253号原告：天津伟民建筑工程有限公司，住所地天津市武清区东马圈镇东马圈村东22号。法定代表人：陈利军，总经理。委托诉讼代理人：蒋群仁，男，该公司项目经理。委托诉讼代理人：张俊清，北京东瀚律师事务所律师。被告：北京港源建筑装饰工程有限公司，住所地北京市昌平区小汤山工业园区大东流295号。法定代表人：符剑平，董事长。委托诉讼代理人：樊青，男，该公司法务人员。委托诉讼代理人：杨小雨，男，该公司法务人员。原告天津伟民建筑工程有限公司（以下简称伟民公司）与被告北京港源建筑装饰工程有限公司（以下简称港源公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2018年8月10日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告伟民公司的委托诉讼代理人蒋群仁、张俊清、被告港源公司委托诉讼代理人樊青到庭参加诉讼。本案现已审理终结。伟民公司向本院提出诉讼请求：1.被告支付原告劳务工程欠款1724884.87元；2.本案诉讼费用由被告负担。诉讼过程中，伟民公司增加诉讼请求：被告支付原告逾期付款利息（自2016年12月1日起至实际给付之日止，按中国人民银行公布的同期贷款利息计算）；变更诉讼请求为：被告支付原告劳务工程欠款1570840.76元。事实和理由：2014年9月30日，原告与被告签订《建设工程施工劳务分包合同》，分包天津数字广播大厦一、二、四、七、八、九层所有声装房间的施工，合同工期至2015年1月31日完工，后因被告原因工期延长至2015年7月31日。该工程已付款2573000元，尚欠款1570840.76元。原告多次催付上述欠款，被告以各种理由无故拖延。为维护原告的合法权益，特向贵院提起诉讼，请求依法支持原告的诉讼请求。港源公司辩称，不同意原告的诉讼请求。原告与被告之间尚未办理合同的最终结算，债权债务金额尚未确定，被告不认可原告的工程总费用。对于原告主张的逾期付款利息，因双方尚未结算，没有利息的起算基础。本院经审理认定事实如下：2014年9月30日，伟民公司与港源公司签订《建设工程施工劳务分包合同》，约定伟民公司分包工程名称：天津数字广播大厦项目声学装饰装修工程；工程地点：天津市和平区卫津路143号；分包范围：天津数字广播大厦一、二、四、七、八、九层所有声装房间的施工；分包工期：2014年10月1日至2015年1月31日总日历天数123天，劳务报酬：约定不同工作成果的计时单价（含管理费），按确定的工程量计算，木、瓦、油部分合同价1937557.21元，墙面工程部分合同价1562804元，本工程的劳动报酬，除合同17.6条规定的情况外，均为一次性包死；付款方式：无预付款，工程承包人在书面确认后10日内支付已确认的劳务分包合同价款的80%，工程竣工验收合格后支付至结算总价的95%，结算总价的5%作为质保金，质保期（工程竣工验收合格之日起2年）满后28个工作日内一次性无息支付伟民公司；施工验收：劳务分包人应确保所完成施工质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收，工程承包人应在收到劳务分包人的上述报告后7日内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳动分包人已经完成了本合同约定的任务；违约责任：工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳动分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息，工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金1000元，工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。伟民公司于2014年9月3日进厂进行劳务施工，除进行了合同内的劳务施工外，还进行了合同外的增项施工，产生了合同内瓦、木、油部分施工的劳务报酬1174379.51元，墙面工程部分施工的劳务报酬1183334.87元，合同外增项施工的劳务报酬882416.38元。施工过程中，因存在增项施工、设计方案变更、材料供应延期等情形，导致工期延长，最终伟民公司于2016年1月29日撤场。港源公司分多次共给付伟民公司劳务报酬2573000元。本院认为，伟民公司与港源公司签订的《建设工程施工劳务分包合同》，系当事人真实意思表示，且不违反法律及行政法规的强制性规定，应依法成立、有效。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。伟民公司按照合同约定完成了合同内的劳务分包的施工，港源公司应向伟民公司支付劳务报酬。同时，伟民公司提交的证据：《说明》、《天津数字广播大厦项目》、《工程变更及增项单》、《施工界面证明》，证实其还进行了合同外增项的劳务施工及部分增项施工的工程量及单价，港源公司亦应向伟民公司支付增项施工部分的劳务报酬。关于伟民公司主张的合同内瓦、木、油部分劳务报酬1174379.51元和墙面工程部分劳务报酬1183334.87元，合同外增项部分劳务报酬882416.38元，港源公司抗辩双方未进行工程的最终结算，不认可伟民公司主张的劳务报酬总费用。虽然双方未进行工程结算的事实存在，但鉴于工程已经投入使用的情形，港源公司作为工程承包人应就反驳伟民公司主张的劳务报酬数额承担举证责任，而港元公司未能提供相关证据加以证明，应承担举证不利的后果，且在工程投入使用后，港元公司还继续向伟民公司支付劳务报酬，表明港元公司一直在履行支付劳务报酬的义务，故对其上述抗辩不予采信，对伟民公司主张的上述劳务报酬数额予以认定。因港源公司已向伟民公司支付了劳务报酬2573000元，还应支付剩余的劳务报酬667130.76元。另，按照合同约定，总结算价款5%的质保金，质保期（工程竣工验收合格之日起2年）满后28个工作日内一次性无息支付给伟民公司。据此，因伟民公司施工的工程未经竣工验收并投入使用，应以转移工程之日为竣工日期，伟民公司于2016年1月29日撤场，该日期应视为竣工日期，时至今日已超过2年，故不应再扣留质保金。伟民公司主张港源公司支付的1570840.76元劳务报酬中，包括因工期延长产生的工人窝工损失255310元、工人交通住宿费损失196400元、管理人员管理费损失452000元，共计903710元。工期延长的事实存在，但伟民公司就其主张的上述损失仅提交了损失的计算明细及租金收条，未能就损失实际发生的具体事实提供相关证据加以证明，故伟民公司提交的证据尚不足以证明上述损失实际发生，应承担举证不利后果。伟民公司主张港源公司支付的欠款利息，符合合同约定及法律规定。关于利息的计付时间，因双方未按合同约定由港源公司对伟民公司的施工进行书面确认及进行工程的竣工验收，应以工程交付之日视为应付款时间，伟民公司于2016年1月29日撤场，该时间应视为应付款时间，现伟民公司主张自2016年12月1日计付利息，属于自行处分其权利，应予以照准。综上所述，伟民公司要求港源公司支付的劳务工程欠款1570840.76元的诉讼请求，其中的劳务报酬667130.76元予以支持，工期延长的损失903710元不予支持。伟民公司要求港源公司支付欠款利息的诉讼请求，予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条第一款、第四十四条第一款、第六十条第一款，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第（三）项、第十七条、第十八条第（一）项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：一、本判决生效之日起十五日内，北京港源建筑装饰工程有限公司支付天津伟民建筑工程有限公司劳务报酬667130.76元；二、本判决生效之日起十五日内，北京港源建筑装饰工程有限公司支付天津伟民建筑工程有限公司欠付劳务报酬的利息；（以667130.76元为基数，自2016年12月1日起至实际支付欠付的劳务报酬之日止，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息）三、驳回天津伟民建筑工程有限公司的其他诉讼请求。如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费20324元，减半收取计10162元，由天津伟民建筑工程有限公司负担5862元，北京港源建筑装饰工程有限公司负担4300元。（北京港源建筑装饰工程有限公司负担部分于本判决生效之日起十五日内直接给付天津伟民建筑工程有限公司）如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。代理审判员  卞志杰二〇一八年十一月八日书 记 员  冯 伟附：本裁判文书所依据的法律规定的具体条文：《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理，没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。