四川省资阳市雁江区人民法院 民 事 判 决 书 (2018)川2002民初4400号 原告：汪琴，女，1994年7月17日出生，汉族，住资阳市雁江区。 原告：刘毅，男，1993年10月6日出生，汉族，住资阳市雁江区。 二原告共同委托诉讼代理人：邱浩然，四川益州律师事务所律师。 二原告共同委托诉讼代理人：夏雪梅，四川益州律师事务所律师。 被告：金燕，女，1981年3月8日出生，汉族，住资阳市雁江区。 委托诉讼代理人：曾红东（金燕之夫），住四川省资阳市雁江区。 原告汪琴、刘毅与被告金燕装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年8月6日立案受理后，依法适用简易程序，于2018年8月31日公开开庭进行了审理。原告汪琴及二原告之共同委托诉讼代理人夏雪梅、被告金燕之委托诉讼代理人曾红东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告汪琴、刘毅向本院提出变更后的诉讼请求：1.请求判令被告立即支付原告装修工程款29,480元，并向原告支付迟延履行违约金和资金占用利息；2.本案诉讼费用全部由被告承担。事实及理由：2018年2月1日汪琴、刘毅作为乙方、金燕作为甲方签订《装修合同》，装修地点位于资阳市雁江区中铁滨江国际19栋901号，装修面积为89平米。乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料。乙方向甲方提供预算报告，甲方签字确认了预算。双方约定开工日期为2018年1月6日，竣工日期双方协商可顺延。还约定工程款为69,480元，分四次支付，还约定了每次支付日期及金额。工程完工后，金燕验收合格并于2018年7月将家具搬入新房，但仅支付4万元工程款，余款29,480元未支付。汪琴、刘毅多次催收，均以种种理由拒付。根据双方约定，未按约定期限支付工程款，应按合同约定标准给付违约金。汪琴、刘毅遂诉至本院，请求判如所请。 被告金燕辩称：2018年6月只搬了一组沙发进去，没有其他家具，7月也未搬进去，并未完全验收合格。根据原告实际所做工程量，工期已超，尚未全部完工。被告所交款项还有超出，原告还应退还被告部分工程款。原告购买的部分材料不合格，被告自行另行购买。对未验收合格部分，被告要求原告赔偿损失。不同意原告之诉请，不应该支付工程款迟延履行违约金和资金占用利息。请求驳回原告之诉请。 原告为达诉请目的，举证如下：1.原、被告的身份证复印件，拟证明原、被告身份；2.装修合同、家装预算表各一份，拟证明原被告建立装饰装修关系的事实，且双方对装修的项目及内容进行明确；3.聊天记录、收据3张、客户收货确认单，拟证明被告延迟支付进度款导致原告方工期延误，且因被告房屋的电视墙存在问题需要整改及部分需要安装破坏墙面的物品也耽误了工期；4.案涉房屋室内照片，拟证明根据合同约定的验收标准，装饰工程经验收合格；5.销售订单2份，拟证明原告方购买了相关材料并且安装，该部分损失应该由被告承担。（证据3中的聊天记录与证据4当庭提供原件核对，其余除证据1外提交原件） 被告对原告所举证据1无异议；对证据2三性均无异议，预算表明确了以实际工程量进行结算，而非以表上的预算量和金额来结算。对预算表上的单价无异议，结算也是按照预算表上单价进行；对证据3真实性均无异议，但达不到证明目的。被告方购货并不影响原告工期；对证据4案涉房屋室内照片真实性无异议；对证据5真实性无异议，但是蹲便质量有问题，我方已经交给原告退货了，原告已将蹲便拿走；至于净水器，原告也没有给我说是否要安装净水器，原告也没有来安装，现在只是埋了一根管子。 被告举证如下：1.微信聊天记录九张复印件，拟证明被告通过微信与原告联系，原告以什么方式进行付款，并且约定了工程进度；2.原告2018年8月15日给付被告的家装预算表复印件，拟证明案涉总装修工程的工程量；3.收据复印件一页，拟证明被告已向原告支付了4万元装修工程款（证据3当庭提供原件核对）。 原告对被告所举证据1三性无异议，但达不到证明目的。可看出被告未按进度支付工程款，原告多次催告未果，且被告在2018年6月就已经搬入家具，对于被告提出的部分问题系二期工程已经验收完毕，并支付部分二期款项后为了拖延三期、四期工程款后刻意提出的问题并非质量问题；对证据2三性均无异议，但上面第三页手写内容不是原告所写，原告不知情，达不到被告证明目的。该预算表不是结算表，部分我们已完成项目没有进行统计，且根据双方的聊天记录可以看出该预算表不是最终的结算数据，之后我们向被告发送过多个预算表，因为双方是根据工程进度进行验收及付款的；对证据3三性无异议，从支付时间可以看出被告并未按合同约定支付工程款而导致工程延误，相应的责任应该由被告承担。 被告所举证据2中第三页手写工程量减少内容，经庭审查明系被告之委托诉讼代理人曾红东单方填写，原告不知情也不认可，且该部分内容证明目的不达，不予采信；除此之外的原、被告双方所举证据，来源真实、合法，且与待证事实具有关联性，本院均予以采信。 根据当事人陈述、上述采信证据和庭审查明，本院认定事实如下：2018年2月1日原告汪琴、刘毅作为乙方、被告金燕作为甲方签订《装修合同》一份，双方约定的工程预算表，作为本合同附件。约定被告将位于资阳市雁江区中铁滨江国际19栋901号，面积89平米房屋承包给原告装修。原告包工、包部分材料，被告提供部分材料。开工日期为2018年1月6日，竣工日期为2018年3月6日（过年时间顺延），约定双方协商可顺延。工程造价为69,480元，分四次支付：第一次开工三日前35%，第二次地砖及墙砖铺贴完成30%，第三次漆工进场做第2次底灰打磨30%，第四次竣工验收合格5%。还对工程变更进行约定：在工程期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应协商一致，同时调整相关工程费及工期。工程变更协议作为竣工结算和顺延工期的根据；对合同附件工程预算表中有项目增减或变动的，双方签订补充合同，增建项目的价款，当场结清。还约定，工程完工后原告应通知被告验收，被告自收到竣工验收通知后三日内组织验收，逾期视为被告自动放弃权利并视为验收合格。双方未办理验收手续，被告不得入住。被告方擅自入住视同验收合格。双方如存在个别不涉及较大问题时经协商一致签订“解决竣工验收遗留问题协议”作为竣工验收单附后被告亦可先行入住。还约定原告工期延误、被告无正当理由未按约支付进度工程款的，每延误一日，均应按工程造价金额的2‰给付违约金。合同还对工期延误、是否应当顺延、返工费用等进行了明确约定。该合同汪琴、金燕签名、捺印，刘毅签名。 合同签订后，原告开始装修。装修过程中，被告之夫曾红东代表被告金燕通过微信与原告联系、协商。双方协商变更付款方式，被告每完成一项工作经双方验收合格后原告支付相应的装修款。被告方7月单方变更为后面剩余工程做完再算账，原告随即提出异议，但被告坚持。截止8月，双方仍在尾款支付上各执一词。原告自认在装修过程中，相对预算表上项目，减少墙纸、沙发背景硬包、木地板、日常清洁费等项目共计20,865.18元。被告分别于2017年12月31日支付原告5,000元，2018年2月2日支付原告15,000元，2018年4月3日支付原告20,000元。2018年6月被告沙发、床垫等搬进案涉新房。原告于2018年8月6日以被告经多次催收不付尾款为由诉至本院，请求判如所请。 本院认为，原、被告签订的《装修合同》及附件工程预算表系双方真实意思表示，双方均应按照合同约定，全面履行各自的合同义务。合同对工程变更、工期顺延、工程款给付及违约金等进行了约定。装修过程中双方根据合同约定，重新协商，对工期顺延、工程变更等再次进行约定，该约定对双方同样具有约束力。该预算表上所列部分项目随双方在装修过程中另行约定而发生变化。原告诉称相对于预算表上工程量有增有减，减少项目总计金额20,865.18元系其自认，本院予以确认，应从合同总价款中予以扣除。原告诉称增加的工程量及被告辩称的尚有其他减少工程量和未验收合格的工程量，均未见相关证据在卷佐证，本院均不予采信。从查明事实和双方微信来看，案涉装修工程应已验收。根据双方约定合同总价款69,480元，被告已付4万元，扣除原告减少工程量价款20,865.18元，被告尚应付原告装修工程款8,614.82元。故对原告要求被告给付工程款29,480元的诉请，本院部分支持。原告要求被告按照合同总金额的15%支付迟延履行违约金及按照合同约定的进度款给付时间，以央行同期贷款利率标准计算资金占用利息的诉请，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定：“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果”。原告未就被告应付工程款准确时间提供可被采信证据，故原告上述诉请无事实依据，本院不予支持。 综上所述，原告之诉请，本院部分支持。依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下： 一、被告金燕于本判决生效之日起十日内给付原告汪琴、刘毅装修工程款8,614.82元； 二、驳回原告汪琴、刘毅的其他诉讼请求。 如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费538元，减半收取计269元，由原告汪琴、刘毅负担200元，被告金燕负担69元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省资阳市中级人民法院。 审判员  罗雪 二〇一八年十一月三日 书记员  唐鑫