金华市金东区人民法院民 事 判 决 书（2018）浙0703民初5465号原告：北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司上海第一分公司，住崇明区崇明县城桥镇新闸路48号31幢202室。法定代表人：王凯，执行董事。委托代理人：何凯东，上海蓝众律师事务所律师。被告：金华微播众创空间投资管理有限责任公司，住金华市金东区多湖街道金源大厦1F。法定代表人：范祖维，执行董事。委托代理人：汪姣姣，浙江百畅律师事务所律师。原告北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司上海第一分公司（以下简称艾迪尔上海分公司）诉被告金华微播众创空间投资管理有限责任公司（以下简称金华微播众创公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年10月24日立案受理后，依法适用简易程序于2018年11月21日公开开庭进行了审理。原告艾迪尔上海分公司的委托代理人何凯东、被告金华微播众创公司的委托代理人汪娇娇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告艾迪尔上海分公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即支付原告合同款148800元；2、请求法院依法判决被告立即支付原告合同违约金306081元（按合同约定，逾期一天以未付款项的日千分之三计算逾期违约金至实际支付之日，暂计算至2018年10月31日）；3、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2016年11月18日，原、被告双方签订《装修工程设计合同》，原告为被告设计室内整体装修，原告已经按照合同约定提供设计方案，被告未按约定付清尾款。为证明上述事实，原告艾迪尔上海分公司向本院提供了以下证据：1、《装修工程设计合同》一份，证明双方合同关系及权利义务。2、邮件1打印件一份，证明合同生效时间及项目开始时间。3、邮件2打印件一份，证明原告已经履行合同约定的交付效果图、材料板等第二期义务。4、邮件3打印件一份，证明原告已经履行合同约定的交付施工总图及其他交底材料等第三期义务。5、邮件4打印件一份，证明原告已经2017年5月19日向被告索要尾款。6、邮件5打印件一份，证明被告未付原告尾款148800元并向我方出示了国资委向被告付款，承诺于3个工作日内付清尾款。7、发票一份，证明原告根据合同约定向被告开具发票。8、交付的设计成果图光盘一份，证明原告提交的设计成果。被告金华微播众创公司辩称，1、根据《建设工程质量管理条例》十八条规定，若原告未取得从事建设工程设计的相应等级资质证书，属于违法行为，应该确认合同无效，原告需要承担相应责任。2、合同第十二条约定，合同签字之日生效，双方有原、被告盖章但是没有填写日期，是否生效，生效的具体时间有争议。3、付款条件尚未达到，原告交付的设计方案没有得到被告认可，成果不符合要求，对原告交付的成果方案，被告还需进一步提出整改意见，被告按照原告提供的方案装修过程中出现了问题。4、被告有权要求原告减收或者免收设计费。对设计周期的约定，平面布置图是7个工作日，设计方案是15个工作日，深化施工图是20个工作日，从2016年11月18日原告收到第一笔设计费计算，原告应该于2016年11月25日提供平面布置图，但是原告实际是在2016年12月12日才提供。原告应该在2016年12月30日提供深化施工图，但是原告在2017年2月13日才提供。由于原告未按期向被告提供，被告装修工期延误。合同第十条约定，原告需为被告提供5次施工技术配合每次不少于8小时。部分技术费包含在设计费中，原告未按约定提供。根据双方签订的合同第八条约定，原告应该减收或者免收设计费。5、本案违约金过高，根据最高院相关规定，当事人请求的违约金过高，法院应该以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错承担等因数予以减少。本案原告主张的违约金过高，远高于原告实际损失，被告请求法院以实际损失为基础考虑原告自身过错，减少违约金。被告金华微播众创公司未向本院提交证据。对原告艾迪尔上海分公司提供的证据，被告金华微播众创公司对证据1真实性、合法性无异议，但是合同的生效时间存在异议，因为合同没有填写日期；对证据2、7三性无异议；对证据3关联性和证明目的有异议，原告交付的效果图和材料板没有到确认后期还需修改；对证据4真实性、合法性无异议，对证明目的有异议，原告未履行完毕，我方没有收到全部交底材料，对证据5、6三性无异议，对付款审批表的证明目的有异议，申请过审批但是钱没有下来，我方没有收到那笔钱；对证据8证明目的有异议，不能证明原告向被告交付了合格的设计成果。经审核，原告艾迪尔上海分公司提交的证据客观真实，被告金华微播众创公司虽对部分证据有异议但未提交证据予以证明，对原告艾迪尔上海分公司提交的证据本院依法予以确认。本院经审理认定事实如下：2016年10月26日，原告艾迪尔上海分公司（乙方）与被告金华微播众创公司（甲方）签订《腾讯众创空间（金华）办公室装修工程设计合同》，甲方委托乙方承担腾讯众创空间（金华）办公室装修工程设计，最终审计费496000元（详见报价清单）。乙方向甲方交付的设计文件：4.1前期设计方案（电子文件），包括平面图及风格参考照片；4.2方案设计方案（A3打印文本2套），包括平面图及相关效果图、材料样板等；4.3施工图电子文件及蓝图4套。付款方式：合同生效后3个工作日内，甲方付给乙方总设计师费的30%计148800元；乙方提交设计方案、效果图及材料样板后3个工作日内，甲方向乙方支付总设计费的40%计198400元；乙方向甲方提交全套设计施工图后3个工作日内，甲方向乙方支付总设计费的30%计148800元。甲方应按合同约定的金额及时间向乙方支付设计费用，每逾期一天，应承担应付金额的千分之三的逾期违约金。甲方代表为贾佳，乙方代表为朱琼笑，本合同双方签字/盖章之日起生效。合同还对其他权利义务进行了约定。2016年11月22日，原告员工给被告贾佳发邮件，根据电话沟通，合同已签章，但由于一直未收到盖章寄回合同，无法确定合同生效时间，我司于11月18日（上周五）收到金华众创项目5-10F第一笔设计费，故同天计算设计周期。贾佳回复：已确认！请尽快出施工图纸。2016年12月12日，原告艾迪尔上海分公司向被告金华微播众创公司提交了设计图、图纸和材料板，被告金华微播众创公司于2017年1月18日支付了第二笔设计费198400元。2017年2月23日，原告艾迪尔上海分公司向被告金华微播众创公司提交了第二期全套施工图。后经原告艾迪尔上海分公司催讨，2017年9月25日，被告金华微播众创公司出具《关于腾讯众创空间（金华）设计费事宜》，被告欠原告148800元，现本公司向金华金东区国资公司申请166.98万元装修费用，收到费用后三个工作日内支付原告设计费尾款148800元，请原告把5-10层cad图纸发贾佳邮箱配合本公司申请装修费用。2017年9月12日，被告金华微播众创公司向金东区相关部门申请166.98万元装修费用。本院认为，原告艾迪尔上海分公司与被告金华微播众创公司签订的《腾讯众创空间（金华）办公室装修工程设计合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规禁止性规定，合法有效，双方当事人应按合同约定履行。原告艾迪尔上海分公司已提供了设计方案及全天施工设计图，被告金华微播众创公司亦承认其欠款情况，被告未按约定支付设计费用，应承担相应的违约责任。被告金华微播众创公司提出违约金过高，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条的规定，当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。被告金华微播众创公司尚欠设计款为148800元，但原告主张的违约金为306081元，违约金过高，综合考虑，本院酌情支持29760元。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条之规定，判决如下：一、由被告金华微播众创空间投资管理有限责任公司支付原告北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司上海第一分公司设计费148800元及违约金29760元，合计178560元，款于本判决生效后十日内付清。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。二、驳回原告北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司上海第一分公司的其他诉讼请求。案件受理费2795元、保全费4062元，合计6857元，由被告金华微播众创空间投资管理有限责任公司负担2745元，由原告北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司上海第一分公司承担4112元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于金华市中级人民法院。审 判 员 荆笑言二〇一八年十一月二十八日代书记员 黄斯依