昆明市呈贡区人民法院 民 事 判 决 书 (2018)云0114民初571号 原告：石德桥,男,1977年1月26日出生。 委托诉讼代理人：罗文辉，云南素心律师事务所律师，特别授权代理。 被告：云南颐岭置业有限公司。 委托诉讼代理人：刘莉潇，云南王建海律师事务所律师，特别授权代理。 被告：山东泰丰工程有限公司云南分公司。 委托诉讼代理人：张海朋，系公司员工，特别授权代理。 被告：安宁施润家装饰工程有限公司。 委托诉讼代理人：罗有祖，北京大成（昆明）律师事务所律师，特别授权代理。 委托诉讼代理人：陈玲，北京大成（昆明）律师事务所律师，特别授权代理。 被告：楚雄市佳园装饰设计工程有限公司。 原告石德桥与被告云南颐岭置业有限公司（以下简称：颐岭公司）、山东泰丰工程有限公司云南分公司（以下简称：泰丰云南公司）、安宁施润家装饰工程有限公司（以下简称：施润家公司）、楚雄市佳园装饰设计工程有限公司（以下简称：楚雄公司）劳务合同纠纷一案，本院于2018年1月24日立案受理后，依法适用普通程序公开开庭审理，原告石德桥及其委托代理人罗文辉，被告颐岭公司的委托诉讼代理人刘莉潇，泰丰云南公司的委托诉讼代理人张海朋，施润家公司的委托诉讼代理人罗有祖、陈玲，楚雄公司的法定代表人王正高到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告石德桥向本院提出诉讼请求:1、请求人民法院判令四被告（承担连带支付责任）支付原告工程劳务款192360.65元。2、请求人民法院判令四被告（承担连带支付责任）支付原告自起诉之日起至付清劳务款之日止的逾期付款利息，按人民银行一年期贷款利率计算。3、由被告承担诉讼费。 事实和理由:被告云南颐岭置业有限公司开发呈贡区“龙斗一号”房产项目，将建设工程发包给被告山东泰丰工程有限公司云南分公司，山东泰丰工程有限公司云南分公司承包工程后，又将工程包给安宁施润家装饰工程有限公司、楚雄市佳园装饰设计工程有限公司。安宁施润家装饰工程有限公司、楚雄市佳园装饰设计工程有限公司，雇用原告提供幕墙工程劳务。2017年10月24日、12月10日、28日，原、被告对工程量进行了核定，并确认原告提供的劳务工程整改、收尾完成后，被告支付原告工程劳务款653348元。2017年4月起，被告分别向原告支付工程劳务款共计415000元。根据约定，被告应当在工程收尾、整改完成后，支付原告工程劳务款的85%，在2018年春节支付原告工程劳务款95%，计192360.65元。综上，原告等多名劳动者提供工程劳务，但不能得到应得的劳动报酬。原告虽多次催要，各被告均推诿、搪塞，拒不履行支付义务。为维护原告合法权益，特诉至本院，请求依法判决。 被告颐岭公司答辩称：与原告没有签订合同，与原告没有任何关系。工程款已经完全付清。 被告泰丰云南公司答辩称：已经按照约定付清了款项。 被告施润家公司答辩称：第一，按照合同约定，答辩人支付95%的工程劳务款的条件并未成就，原告与答辩人签订的幕墙工程劳务分包合同第八条第四五款约定的付款方式为工程交验合格，并达到规定的质量要求后付至合同价款的80%，工程款通过建设单位竣工验收并由甲方与业主办理结算后，如半年后还未验收，甲方付至合同价款的95%；本案中，原告所承包的龙斗壹号海岸城海滨时代风情广场六七号楼幕墙工程并未完成全部施工，而且已施工的部分质量不合格，也未通过建设单位的竣工验收，其要求答辩人支付95%的工程劳务款的条件尚未成就。第二，原告合同范围内的工程未完工，且已完工的工程质量不合格，因此产生的收尾整改费用应该由其承担；未完成合同范围内的工程包括玻璃幕墙、铝单板塑板及格差格栅线条工程，且已完工的工程质量不合格。答辩人后重新找第三方高文平班组进行收尾整改，产生整改费用131860元，该部分费用应由石德桥承担。第三，原告未按时完成施工给答辩人造成巨大经济损失，该部分经济损失应该由石德桥承担。原告工期违约，按照合同约定应该承担违约责任。原告与答辩人签订的合同第三条第一款约定的工期到2017年6月30日，但石德桥未按照约定的工期完成施工，应该按照前述合同第十条第三款约定支付答辩人334000元的工期延误违约金。原告工期违约，造成答辩人吊篮租期延长，该吊篮租期延长部分的吊篮使用费等应由石德桥承担。由于石德桥未按期完成工程，导致答辩人租赁吊篮的期限由原来的2017年6月10日变为实际租赁到了2017年12月15日，吊篮租期延长产生的相关费用应由石德桥承担。第四，山东泰丰云南公司已经把相关的工程款完全支付到安宁施润家公司，综上，原告诉请不应得到支持。 被告楚雄公司答辩称：公司和本案无关。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据材料，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据和事实，本院予以确认并在卷佐证。对各方证据客观真实，本院予以采纳，对其证明目的随后予以阐述。 本院经审理认定法律事实如下： 石德桥工作班组工作量完成情况统计表中记载如下：                            栋号                       工作项目                       本月             完成量                       累计             完成量                       单位                       合同价                       付款价                               6栋                       玻璃幕墙                       2045.62                       2045.62                       ㎡                       115                       235246                               6栋                       铝单板                       2085.45                       2085.45                       ㎡                       85                       177263                               6栋                       格栅线条安好部分                       2996                       2997                       米                       26                       77922                               6栋                       格栅未安装好盖板部分                       2588                       2588                       米                       16                       41408                               7栋                       玻璃幕墙                       697.3                       697.3                       ㎡                       115                       80189                               7栋                       铝单板                       404                       404                       ㎡                       85                       34340                               7栋                       石材低口铝单板                       26                       26                       米                       45                       1170                               7栋                       屋顶铝塑板收口                       83                       83                       ㎡                       70                       5810                               7栋                       玻璃幕墙下错单部分                       32.75                       32.75                       ㎡                       135                       4421                               7栋                       格栅材料多余部分                       1.2                       1.2                       吨                       8000                       9600                               667369-4421-9600=653348元                该表下方2017年10月24日由甲方张世奇签字，注明工程量双方已核定；2017年12月28日，张世奇再次签字并注明现场整改完成，收尾完成。 2017年5月18日，施润家公司（发包方）与石德桥（承包方、乙方）签订幕墙工程劳务分包合同，就龙斗壹号海岸城海滨时代风情广场6、7号楼幕墙工程约定如下：乙方以固定单价包干，工程开工日期为2017年3月1日，竣工日期为2017年6月30日，总工期90天。双方对于工程款项支付方式约定如下：工程进度款按月支付，每月支付乙方已完工程量款项的70%,工程交验合格并达到规定的质量要求后付至合同价款的80%，工程通过建设单位竣工验收并甲方与业主办理结算后，（如半年后还未验收）甲方付至合同价款的95%,合同价款的5%作为质量保证金，待质保期满并无任何维修后，甲方不计利息一次性支付给乙方。工程保修期为两年，保修期内的维修，由甲方书面通知或电话通知乙方，乙方须在24小时内处理，否则，甲方可自行或另请第三方处理，由此发生的费用从质量保修金中扣除。 另查明，颐岭公司将龙斗壹号海岸城商业部分的外装幕墙装饰工程承包给泰丰云南公司，泰丰云南公司将幕墙工程分包给施润家公司。针对该工程，被告施润家公司支付劳务费共计415000元。颐岭公司已向泰丰云南公司付清工程款。 本院认为，劳务分包是施工总承包企业将其承包工程的劳务作业发包给劳务承包企业的活动，是将建设工程中的劳务部分转由第三人完成，劳务分包是以提供劳务为目的的分包。本案中，与石德桥形成劳务相对方的是施润家公司，石德桥作为不具有相应劳务承包资质的个人，石德桥与施润家公司签订的《劳务合同》应属无效。根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷若干问题解释》第二条：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”涉案劳务工程已转移占有，故各方可参照劳务合同的约定支付相应的价款。现石德桥工作班组工作量完成情况统计表中已经被告施润家公司的法定代表人张世奇先后两次签字确认工程量及需扣除的部分。被告抗辩工程未经竣工验收不具备支付条件，但双方合同中已经确认（如半年后还未验收）甲方付至合同价款的95%。被告抗辩质量问题，但结合各方合同约定，本案的工程保修期为两年，保修期内发生的费用可从质量保修金中扣除。故原告主张支付95%的价款有相应的依据，本院予以支持。 至于具体金额，根据结算单中载明的667369元扣减下错单部分4421元，再扣减格栅材料多余部分9600元，应支付工程总价款金额为653348元。扣减5%的质保金后，现被告应支付的部分为620680.6元，上述金额扣减已支付415000元为205680.6元，现原告自愿主张其中的192360.65元，系自由行使诉权的行为，本院予以支持原告主张被告施润家公司支付192360.65元的诉讼请求。 对于逾期支付的利息，工程整改完成的签字时间为2017年12月28日，其后的半年应为2018年6月28日，故本院予以支持自2018年6月29日起算至实际款清之日止，按银行一年期贷款利率4.35%计算的逾期支付利息。 对于其余三被告的责任，现无证据显示楚雄佳园公司参与了涉案工程的施工，原告要求其承担责任无相应依据。对于颐岭公司、泰丰云南公司的责任，因其已足额支付价款，且并非本案劳务合同的相对方，故在本案中不承担相应的责任。 综上，原告的诉讼请求中合理的部分本院予以支持。据此，本院依照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷若干问题解释》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下： 一、由被告安宁施润家装饰工程有限公司于本判决发生法律效力之日起三十日内支付原告石德桥劳务款192360.65元，并支付该款自2018年6月29日起算至实际款清之日止，按年利率4.35%计算的逾期利息； 二、驳回原告石德桥的其他诉讼请求。 案件受理费4147元，由被告安宁施润家装饰工程有限公司承担。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省昆明市中级人民法院。 双方当事人均服判的，本判决即发生法律效力。若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在本判决规定的履行期限届满后法律规定的期限内向本院申请强制执行：申请执行的期间为二年。 审 判 长  李 解 人民陪审员  金丽萍 人民陪审员  尹荣娣 二〇一八年十一月十日 书 记 员  姚婷婷