黑龙江省尚志市人民法院民 事 判 决 书（2018）黑0183民初796号原告：尚志市天宇建筑安装有限责任公司，住所地：尚志市尚志大街119号。法定代表人：齐全龙，董事长。委托诉讼代理人：韩志勇，黑龙江龙琰律师事务所律师。委托诉讼代理人：胡万生，男，该公司职员。被告：尚志汇源新生活牧业有限公司，住所地：尚志市马延乡贵乡村。法定代表人：江旭，董事长。委托诉讼代理人：***，男，该公司职员。委托诉讼代理人：张艳波，女，该公司职员。原告尚志市天宇建筑安装有限责任公司（以下简称“天宇公司”）与被告尚志汇源新生活牧业有限公司（以下简称“汇源公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年2月9日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告天宇公司的委托诉讼代理人韩志勇、胡万生，被告汇源公司的委托诉讼代理人***、张艳波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天宇公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告给付工程款及损失5638343.7元（本金4865561.68元，利润215739.26元，利息557042.76元）；2.诉讼费及司法鉴定费均由被告承担。诉讼过程中，原告天宇公司增加诉讼请求为被告给付工程款及损失6888676.5元。事实和理由：2014年7月20日，原、被告签订《建设工程施工合同》，约定原告为被告生态奶牛场建设项目进行施工。工程地点在尚志市马延乡贵乡村。工程内容为五标段内的土建、给排水、电气、暖通、设备基础等。合同工期为2014年8月1日至2014年10月31日，共计92天，合同价款为600万元，付款方式是按工程进度分期付款。合同签订后，原告即组织进场准备施工，由于被告施工场地达不到施工条件，直到2015年5月10日才开工。之后被告多次提出更改设计施工方案，使工期严重拖延，给原告造成损失。该工程于2017年7月30日被告自行使用，被告于2017年10月22日组织验收合格，原告多次索要欠款未果，故诉至法院。汇源公司辩称，工程尚未完成最终结算，不同意支付原告所谓的工程欠款，对原告的诉讼请求及司法鉴定均不予认可，原告诉讼请求无依据，请求依法驳回。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2014年7月20日，原、被告签订《建设工程施工合同》，约定原告为被告生态奶牛场建设项目进行施工。工程地点在尚志市马延乡贵乡村。工程内容为五标段内（育成牛舍、青年牛舍）的土建、给排水、电气、暖通、设备基础等。合同工期为2014年8月1日至2014年10月31日，共计92天，合同价款为600万元，付款方式是按工程进度分期付款。合同签订后，原告即组织进场准备施工，由于被告场地回填迟迟没有完成，施工场地达不到施工条件，致使正式施工推迟到2015年5月10日才开工。到2015年5月15日，青年牛舍独立基础挖土方作业按照施工设计图纸已经全部完成。青年牛舍和育成牛舍钢筋模板制作安装项目按照设计要求全部完成。合同内被告陆续支付工程费4792860.2元。2015年5月17日，被告提出更改设计方案，把原来的独立基础变更为桩基础，施工只好停止，等待被告新的设计图纸。2015年6月28日，被告变更设计图纸完成，原告继续施工。2015年7月15日，育成、青年牛舍基础工程竣工。由于被告变更设计造成40天停工，给原告造成人工费、设备费损失、因被告变更设计增加工程费用等。2016年8月15日，被告要求将原来设计的牛舍卧床改为发酵床，原告为此增加费用。2015年8月24日，被告未按照合同要求进行钢结构安装，导致停工43天，给原告造成人工及设备损失。2017年4月26日，被告要求原告将已经完工的牛舍发酵床重新改回卧床，并且原图纸设计的源土卧床改为混凝土卧床，原告为此增加费用。被告三次变更设计施工，使工程费用大幅增加，又不按照合同约定拨款，使工期严重拖延，致使原告贷款，支付各项费用。该工程于2017年7月30日被告自行使用，被告于2017年10月22日组织验收合格。双方履行合同及违约方给对方造成的损失情况：一、原告申请，对与案件有关的专门问题（即1、双方签订的《生态奶牛场建设项目土建工程（五标段）建设工程施工合同》合同外变更和增加工程项目工程造价。具体变更、增加内容以签证、图纸等材料为准；2、因被告变更设计停工40天和未安装钢结构停工43天给原告造成的人工费、机械设备费用损失；3、因被告原因导致延误工期83天，给原告造成的利润损失；4、《生态奶牛场建设项目土建工程（五标段）建设工程施工合同》合同内未实际施工项目造价。）进行司法鉴定，经哈尔滨市中级人民法院委托黑龙江省嘉信工程造价咨询有限责任公司作出（哈中法委鉴登字[2018]第411号司法鉴定程序报告、调整报告及补充报告。鉴定结论：1、合同固定价6000000元，合同外变更和增加工程项目造价2579805.04元；2、因被告变更设计停工40天和未安装钢结构停工43天给原告造成的人工费、机械设备费用损失费金额为912315.13元；3、因被告延误工期83天利润损失，计取企业管理费和利润是按人工费计取，按规定人工费单价是按市场价计算，是不允许计取企业管理费、利润，只允许计取税金，税金应按国家规定。即黑龙江省住房和城乡建设厅下发的《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知（黑建规范[2018]5号）》建筑业增值税税率10％。增加税金为60121.56元（912315.13元×6.59%）；4、《生态奶牛场建设项目土建工程（五标段）建设工程施工合同》合同内未实际完成施工项（核增核减）金额为-422395.54元。鉴定费100000元。二、对于因被告延误工期83天利润损失，根据合同约定的通用条款中，被告违约责任，被告应承担因其违约给原告增加的费用和延误工期的损失，并支付原告的合理利润，人工费按照黑龙江省住房和城乡建设厅下发的《关于黑龙江省建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据和招投标有关事项的通知（黑建造价[2016]2号）》的文件要求计取利润的25%，延误工期83天利润损失为228078.78元，即912315.13元×25%。三、招标保证金为10000元。四、工程款利息按照合同约定的通用条款中被告应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。被告逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。合同内欠款784744.26元，即6000000元（合同固定价）-4792860.20元（被告已付）-422395.54元（合同内未施工项目）；合同外欠款3552241.73元，即2579805.04元（变更及增加造价）+912315.13元（停工83天损失）+60121.56元（未付税金）。合同内欠款利息122890.95元，即784744.26元×0.36‰元/日×435天（自2017年7月20日至2018年9月30日）；合同外欠款利息1273411.25元，即2946250元（鉴定合同外造价即图纸变更停工40天损失）×0.36‰元/日×1120天（2015年9月1日至2018年9月30日）+545870.08元（未安装钢结构停工43天损失）×0.36‰元/日×435天（2017年7月20日至2018年9月30日）；利息共计1396302.20元。本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原告承建被告的建设工程，该工程已竣工并验收，被告理应按约履行义务，被告未按约履行义务，应当承担相应的责任。原告主张被告赔偿工程款利息2313611.90元过高，应按约定调整为1396302.20元，符合法律规定。原告请求被告给付合同固定价欠款784744.26元、司法鉴定总价3552241.60元、利润228078.78元、招标保证金10000.00元、鉴定费100000.00元，予以支持。综上所述，原告的部分诉讼请求，符合法律规定，予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、一百一十二条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定，判决如下：一、被告尚志汇源新生活牧业有限公司于本判决生效之日起五日内偿还原告尚志市天宇建筑安装有限责任公司工程款、各项损失及鉴定费共计6071366.84元；二、驳回原告尚志市天宇建筑安装有限责任公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费60671元（原告已垫付），由原告负担6371元，被告负担54300元，于本判决生效之日起五日内履行。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于黑龙江省哈尔滨市中级人民法院。审 判 长  王建军人民陪审员  孟昭海人民陪审员  杨永刚二〇一八年十一月二十二日书 记 员  金凌宇