四川省九寨沟县人民法院 民 事 判 决 书 （2018）川3225民初431号 原告：张鹏辉，男，1988年6月3日出生，汉族，四川省九寨沟县人，大专文化，国家机关工作人员，住四川省九寨沟县。 被告：四川能玖玖装饰设计有限公司，住所地四川省成都市金牛区一品天下大街。 法定代表人：赵强，职务总经理。 原告张鹏辉与被告四川能玖玖装饰设计有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年9月19日立案后。依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告张鹏辉到庭参加诉讼，被告四川能玖玖装饰设计有限公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告张鹏辉向本院提出的诉讼请求：1.请求依法解除原被告签订的《四川省装饰装修工程施工合同》，原告按照合同要求按时向被告支付第二笔工程款57900元（11580050%=57900元），被告在收到第二批款后并未按合同约定进行第二批工程款相应内容的装修，特请判令被告退还原告已支付的第二批装修款57900元。因被告无故停工多日，原告无法与被告联系沟通，导致合同无法履行，按合同约定，被告应赔付原告工程总造价5%的违约金5790元（总造价1158000.05=5790元）；2.该装饰装修合同金额115800元，工期：2018年5月11日至8月8日，合同约定，因被告原因使工期延误，每延误一日，被告应按合同工程总造价千分之二赔付违约金。日赔付违约金：1158000.002=232元（延期日期截止庭审终结前）；3.因被告违约金停工，后期装修中给原告造成一定损失，应赔付损失为1158005%=5790元；4.按合同约定，被告应赔付违约金5790元及返还支付装修费57900元；5.本案诉讼费由被告负担。事实和理由：原被告于2018年4月17日签订《四川省装饰装修工程合同》，合同约定：由被告以包工、包部分材料的方式承建原告位于“山水融城”×栋×单元×室装修工程；工程造价115800元；工期为90天。原告严格按照合同约定前后三次共支付69480元装修款，但被告并未按照合同约定履行装修义务，只对原告房屋作了部分简单装修后便停工，现因被告原因致使工期延误，原告多次欲找被告协商，但直联系不到被告，无奈诉之法院。 被告四川能玖玖装饰设计有限公司书面辩称：1.申请追加李春元、李成勇、钟志明为被告；2.同意与原告解除《成都市家庭装饰装修工程施工合同工》；3.请求驳回原告的其他诉讼请求。理由为被告方严格按照与原告签订的装修合同进度现场施工，并且同期在做的施工项目内容完全超出了合同施工节点以外的工作，原告与被告约定了交款时间和比例，原告未能按照合同约定履行第二（三）期交款义务，属原告方违约，被告有权停工。 原告张鹏辉为证明其主张，在举证期限内向本院提交以下证据：1.原告张鹏辉身份证复印件1份，证明原告的主体资格；2.四川能玖玖装饰设计有限公司营业执照复印件1份，证明被告的主体资格；3.原被告签订的《四川省家庭装饰装修工程施工合同》、九寨沟县和悦物业管理有限公司证明各1份，证明原被告签订合同约定总工程价格、工程进度及付款方式，工期时间90天（2018年4月29日起至2018年7月29日止）；4.收条3张，证明被告四川能玖玖装饰设计有限公司收取原告装修款69480万元，原告按照合同约定履行付款义务的事实；5.装修房屋图片11张，证明被告装修房屋的现状。 被告四川能玖玖装饰设计有限公司在法定举证期限内提交了以下证据:1.成都能玖玖网络科技有限公司股东合作协议复印件1份，证明被告公司系四个自然人组成的有限责任公司，应追加另外三名股东为被告;2.《四川省装饰装修合同施工合同》、装修设计方案、主材统计表、基础专修主材报价表、特殊条款选购确认表、销售清单，证明被告给原告装修房屋设计了图纸、提供了报价单、并订购部分材料的事实。 本院对以上证据的分析与认定如下：被告四川能玖玖装饰设计有限公司经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼，视为放弃质证的权利，应由其承担不利的法律后果。原告张鹏辉提供的证据能相互印证证明本案的事实，本院予以采信，并在卷佐证。被告提供的成都市能玖玖网络科技有限公司股东合作协议拟证明公司是由四个自然人组成的有限责任公司，以此申请法院追加被告，因四川能玖玖装饰设计有限公司系企业法人，依法独立享有民事权利和承担民事责任，对此证据本院不予采信；被告提供的《四川省装饰装修合同施工合同》、装修设计方案、主材统计表、基础专修主材报价表、特殊条款选购确认表、销售清单,原告无异议，本院予以确认；被告提供的销售清单未经原告签字验收，本院不予采信。 本院经审理认定事实如下，原告张鹏辉与被告四川能玖玖装饰设计有限公司于2018年4月17日签订《四川省家庭装饰装修工程合同》，并支付了69480元装修款，合同约定，由被告包工、部分包材料的方式承包原告位于“山水融城”×栋×单元×室装修工程，工程造价115800元，工期为90天。约定开工日期以具体开工日期为准即2018年4月29日。合同第十二条、十四条分别对工程验收、工程款支付方式进行了约定；第十四条约定，“签订合同支付10%，水电进均补齐30%，水电验收合格补齐60%，油漆工进场均交齐95%，竣工验收交剩余5%；工程竣工验收合格后2日内，乙方（被告）应向甲方（原告）提交工程结算单，将有关资料送交甲方。甲方接到资料后2日内如未有异议，双方应在工程结算单上签字，甲方并同时向乙方结清工程尾款”。合同第十五条约定了违约责任。约定“违约方向守约方支付工程造价5%的违约金”；由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日由责任方向对方支付工程总造价千分之二的违约金。被告在完成合同约定需验收的工程阶段时（水电安装阶段完工验收），未通知原告进行验收，要求原告支付该笔工程款，原告在未验收的情况下便支付了该阶段工程进度款69480元，支付完该笔工程款后原被告因该阶段工程的完成量及质量产生争议，被告在未与原告补办该项阶段工程验收的情况下，便以原告未支付第三笔工程进度款，被告有权停工为由，从2018年7月30日起停工，截止法庭辩论终结，停工112天。原告多次找被告协商无果，给原告造成重新装修返工、误工、交通、等实际损失，该合同未解除原告无法继续进行装修，原告以被告侵犯了原告的合法权益为由，诉至法院。 本院认为，原告张鹏辉与被告四川能玖玖装饰设计有限公司签订了《四川省家庭装饰装修工程合同》，双方对装修房屋的总价款、甲乙方的义务、材料的提供、质量、验收标准和方法、付款方式、违约责任等条款进行了约定，系双方当事人真实意思表示，该合同是居民为个人装修所订立的合同，符合合同的构成要件，未违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效合同。被告在完成合同约定需验收的工程阶段时，未通知原告进行验收，原告仍按照被告要求支付了该项工程进度款，原告先行支付了该笔进度款，不能当然推定原告对该进度工程验收合格，因支付完该项工程进度款后，原被告就因该项工程进度的完成量及质量产生争议，在原告没有验收确认的情况下，被告有义务向原告履行该项进度工程质量验收手续，被告未与原告办理该阶段工程验收手续，即要求原告支付下一阶段的进度款，并以原告未支付工程进度款，有权停工为由，从2018年7月30日起停工，截止法庭辩论终结，造成其延期交房112日，被告未按照合同约定履行义务，原告系守约方，被告系违约方。原告主张解除原被告于2018年4月17日签订的《四川省家庭装饰装修工程合同》，原被告均同意解除，本院予以支持。原告请求被告返还第二笔装修款57900元的诉讼请求，按照合同约定，原被告应当在水电工程验收合格后，双方在工程结算单上签字，同时原告向被告交齐该阶段进度款，该部分工程完工后，原告主观过失未按照合同约定经过验收便将该进度工程款结清，现原告请求返还该部分进度款57900元，未提供证据证明该部分工程未完成，被告应返还该部分进度款的证据，本院不予支持。原告主张按照合同约定违约方向守约方支付工程造价5%的违约金”即5790元，符合相关法律规定，本院予以支持。本院认为被告违约致使原告重新返工、误工、交通、租房等造成一定实际损失，原告主张按照合同约定，因违约方原因致使工期延误，按每延误一日由责任方向对方支付工程总造价千分之二的违约金，该约定应认定为实际损失计算方法，被告延期交房112日，依据原告提供的照片，被告装修的进度、返工、误工、交通等造成实际损失情况，酌情认定损失为2.5万元。被告申请追加李春元、李成勇、钟志明为被告的请求，不符合公司法的相关规定，本院不予支持。被告主张原告违约的辩解意见，未提供相关证据佐证，本院不予采信据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，第一百四十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下： 一、解除原告张鹏辉与被告四川能玖玖装饰设计有限公司签订的《四川省家庭装饰装修工程合同》； 二、被告四川能玖玖装饰设计有限公司在本判决书生效后十日内支付原告张鹏辉违约金及损失共计30790元（大写：叁万零柒佰玖拾元整）； 三、驳回原告张鹏辉的其他诉讼请求。 被告未按判决书指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费1781元，由被告四川能玖玖装饰设计有限公司负担570元，由原告张鹏辉负担1211元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省阿坝藏族羌族自治州中级人民法院。 审 判 长  韩 杰 审 判 员  邵丽琴 人民陪审员  刘玉生 二〇一八年十一月二十七日 书 记 员  唐 静 附法条： 1.《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 2.《中华人民共和国合同法》 第八条、依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失，当事人或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 3.《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。