广西壮族自治区博白县人民法院 民 事 判 决 书 （2018）桂0923民初992号 原告：广西龙宇房地产开发有限公司，住所地：广西博白县博白镇人民中路**，统一社会信用代码：914509237943139994。 法定代表人：朱泓宣，经理。 委托诉讼代理人：陈玲，女，1985年3月26日出生，汉族，住广西北流市，该公司员工。 委托诉讼代理人：陈秋月，女，1984年11月6日出生，汉族，住广西博白县，该公司员工。 被告：佛山市南海区统盟金属制品有限公司，住，住所地：佛山市南海区狮山镇罗村联合工业区**十三路**厂房册号：440682000323507。 法定代表人：吴孝兵，经理。 委托诉讼代理人：洪志文，福建文融律师事务所律师。 原告广西龙宇房地产开发有限公司（以下简称广西龙宇公司）诉被告佛山市南海区统盟金属制品有限公司（以下简称佛山统盟金属公司）承揽合同纠纷一案，本院于2018年5月4日立案受理后,依法适用普通程序,于2018年9月12日公开开庭审理了本案。原告广西龙宇公司的委托代理人陈玲、陈秋月，被告佛山统盟金属公司的委托代理人洪志文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告广西龙宇公司向本院提出诉讼请求:1、解除原、被告于2017年4月10日签订的《产品销售合同书》；2、返还货款438858元给原告，并从诉讼之日起按中国人民银行同期同类贷款利率计付利息给原告；3、按货款438858元的20%（法定）加倍返还定金175543.2元（即：438858元×20×2）给原告；4、本案受理费由被告负担。事实与理由:2017年4月10日，原告与被告签订《产品销售合同书》，合同书约定：一、供方保证按照国家认可的铜门企业标准制作产品，按照需方确认的图纸定做，供方按供货及安装服务计划生产并运输至需方项目所在地进行安装，安装服务由供方提供；二、本合同为最终确认方案和单价，需方需要落实方案，不足定金，供方将立即提供施工所需具体图纸，包括线路预埋，水电布局，门洞施工等具体细节问题，配合需方施工场地需要；三、结算方式：需方审核图纸方案后，补足定货总额的80％作为定金，即1202282元，之前有付定金50000元，这次需补定金1152282元，产品制作完成发货前需付清剩下的20％尾款300571元。若本合同签订后，现场核查又出现图纸尺寸等相关细节有变动，款项因此变动，都计入尾款中结算；四、工期：定金补齐后，确定方案，具备下单条件，开始算生产工期，生产周期入户门需要75天，铜院子大门需要90天等条款。签订合同后，原告依照合同约定支付定金1152282元及合同足额价款，被告开始进入承揽加工，被告在加工院子大门时不按报价单规定的规格（5210﹡4200）制作，造成无法实现合同目的，被告于2018年1月17日将铜院子大门运回厂家，后经原告多次催交未果，被告的行为违反了合同第四款规定的90天工期，被告已经构成根本性违约，依法应承担违约的民事责任。依据《中华人民共和国合同法》第一百一十一条第一款、第一百一十六条、第一百五十五条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条的规定，特提起诉讼，请求法院支持原告的诉讼请求。 原告广西龙宇地产公司对其陈述在举证期限内提供的证据有: 1、营业执照2份，证明原、被告双方诉讼主体适格； 2、产品购销合同，证明原、被告签订的合同及双方的权利、义务; 3、报价单3份，证明原告、被告约定的条款加工尺寸及规格样式等； 4、信用社业务通知单付款凭证4份，证明原告依合同约定支付款项； 5、照片，证明院子大门不符合规格无法安装； 6、收据，证明被告将不符合约定制作的铜院子大门运回被告厂。 被告南海统盟金属公司辩称：1被告并不是不按报价单制作，而是按照双方协商后最终确定的方案、尺寸制作；2、被告不存在违约的行为；3、被告在安装院子大门的的时候原告的业主代表人秦梓庭的父亲要求不再安装了，并不是被告的原因导致不能安装；4、原告不存在向被告催交的事实，双方发生争议之后被告多次沟通，按照原告新的方案来重新修改甚至重做，但是秦梓庭的父亲要求不再制作，要求退钱；5、原告要求返还货款、定金、支付利息不符合事实及法律要求；6、被告已经按要求制作好大门，应该继续履行合同，请求法院驳回原告的诉讼请求。 被告南海统盟金属公司对其陈述在举证期限内提供的证据有: 1、被告代表人杜某与原告业主代表人秦梓庭微信聊天记录，证明：①被告收到原告款项后即按照双方确认的图纸制作铜院子大门；②被告将制作号大门安装时，原告业主代表人秦梓庭父亲提出不要了，不装了；③被告将已制作好铜院子大门运回原告处，但原告未能确定修改方案，导致迟迟未能履行铜院子大门的安装；④本案铜院子大门未能安装系原告主张提出不安装的，非被告原因； 2、被告工地代表人覃丰富与原告代表人秦梓庭微信聊天记录，证明本案铜院子大门未能安装系原告主张提出不安装的，非被告原因； 3、证人杜某的证言证词一份，证明整个业务都是其与原告业主代表人方秦梓庭对接的，当时门已经吊上去了，业主的爸爸要求修改方案，然后报了尺寸给我们，我们按照业主秦梓庭要求提出的尺寸重新做了方案、和报价。2017年8月份业主秦梓庭在微信上已经说可以下单，并把最后下单的图纸发给业主，到了12月份业主提出这个门能不能从头装到尾，也就是不要固定的门头，其答复说改不了，业主让其跟他爸爸联系。我方让他跟现场施工员对接新方案，业主一直没有答复，后来其与业主沟通可以按照业主爸爸修改的方案免费修改，但一直沟通不下来，没法修改了； 4、证人覃某的证言证词一份，证明其在被告公司负责安装这个项目，阳台6个门已经装好，装到大门时业主秦梓庭的父亲说不要固定门头的，不要装了，其就跟公司联系，然后就暂停了。 根据原告、被告的举证和质证，被告对原告提供的证据1、2、4没有异议，对上述当事人无异议的证据，本院依法予以采信。对其他证据，因与本案有关联，且与本案的诉辩事由具有一定的关联性，本院亦作为本案事实的参考依据。 本院经审理认定事实如下：2017年4月10日原告广西龙宇地产公司与被告南海统盟金属公司签订《产品销售合同书》，合同约定：由被告南海统盟金属公司向原告广西龙宇地产公司提供一楼入户铜门3樘，价款670401元，四楼阳台异型门3樘，价款393594元，铜院子大门1樘，价款438858元，总价款合计1502853元。合同条款为：一、供方保证按照国家认可的铜门企业标准制作产品，按照需方确认的图纸定做，供方按供货及安装服务计划生产并运输至需方项目所在地进行安装，安装服务由供方提供；二、本合同为最终确认方案和单价，需方需要落实方案，不足定金，供方将立即提供施工所需具体图纸，包括线路预埋，水电布局，门洞施工等具体细节问题，配合需方施工场地需要；三、结算方式：需方审核图纸方案后，不足定货总额的80％作为定金，即1202282元，之前有付定金50000元，这次需补定金1152282元，产品制作完成发货前需付清剩下的20％尾款300571元。若本合同签订后，现场核查又出现图纸尺寸等相关细节有变动，款项因此变动，都计入尾款中结算；四、工期：定金补齐后，确定方案，具备下单条件，开始算生产工期，生产周期入户门需要75天，铜院子大门需要90天；五、双方责任：1、供方责任：供方严格按照国家相关规范生产及安装铜门，保证生产质量及施工质量。如因供方产品质量或施工质量等问题导致的一切损失由供方负责。如因供方原因造成此合同产品不能及时安装验收，后果由供方负责。安装完毕之后一个月之内验收，验收通过之日起两年内由供方负责免费对该合同采购产品进行维护保养；2、需方责任：需方负责协调合理的临时放货仓库、安装环境、水电免费给共方使用，积极配合供方安装的其他事宜……，供方代表杜某，盖章：佛山市南海区统盟金属制品有限公司。需方代表，秦梓庭盖章：广西龙宇房地产开发有限公司。合同签订后，原告依照合同约定支付定金1152282元及合同足额价款，被告南海统盟金属公司安装好一楼入户铜门3樘，四楼阳台异型门3樘，在安装铜院子大门1樘时，发现所订制大门尺寸不符，无法安装，后经被告多次修改方案后，原告认为与其要求不符，不同意安装，被告于2018年1月17日将铜院子大门拉回厂家。2018年5月4日原告以被告违约为由提起诉讼，请求处理。 本院认为，原、被告经协商一致，于2017年4月10日签订《产品销售合同书》一份，该合同是双方真实意思表示，且不违反法律、法规的强制性规定，属合法有效合同，应受法律保护，当事人应按照合同约定全面履行自己的义务。合同签订后，原告按照约定支付了货款，被告开始进行安装，并安装完一楼入户铜院3樘和四楼阳台异型门4樘，在安装铜门过程中，因尺寸规格问题，导致大门无法正常安装，经被告多次修改方案仍未能解决。2018年1月17日被告将铜院子大门运回厂家。 1、关于合同是否应予解除的问题。首先，被告已完成了一楼入户铜门3樘和四楼四楼阳台异型门4樘的安装，对该部分双方均无异议；其次，该部分安装并不影响诉争铜门的使用，再者，合同已履行部分金额占合同金额的大部分。因此，不应认定合同已构成根本性违约，同时，因合同履行过程中的缺陷就轻易解除大宗金额的合法有效合同也不利于市场经济的有序交易。故对原告解除合同的主张，本院依法不予支持。 二、关于被告是否应返还诉争铜门货款的问题。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十一第一款规定：“质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。”由于被告提供的铜门因尺寸规格问题，导致大门无法正常安装，经被告多次修改方案仍未能解决，故对未能实现合同目的即诉争铜门安装部分，原告请求退还货款理由充分，本院依法予以支持。 三、关于原告请求被告支付利息及加倍返还定金的问题，原、被告在签订《产品销售合同书》时，并未对违约责任作出约定，原告亦未能提供充分的证据予以证实，本院依法不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第四十四条、第六十条、第七十二条第一项、第一百一十一第一款以及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条第二款的规定，判决如下： 一、佛山市南海区统盟金属制品有限公司返还货款438858元给原告广西龙宇房地产开发有限公司； 二、驳回广西龙宇房地产开发有限公司的其他诉讼请求。 本案受理费4972元（原告已预交），由佛山市南海区统盟金属制品有限公司负担。 上述金钱支付义务，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，逾期则应加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起两年内向本院申请执行。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院或玉林市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于玉林市中级人民法院。于上诉期限届满之日起七日内预交上诉案件受理费4972元（受理费户名：广西壮族自治区玉林市中级人民法院，受理费账号：20×××57，开户银行：中国农业银行股份有限公司玉林城东支行）。逾期不交也不提出免交、缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。 审 判 长  何志军 审 判 员  吴华杰 人民陪审员  黎俊兵 二〇一八年十一月二十七日 法官 助理  李小龙 书 记 员  林紫枫 附相关法律法规条文： 《中华人民共和国合同法》第六条：当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。 第四十四条：依法成立的合同，自成立时生效。 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。 第六十条：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第七十二条：债权人可以拒绝债务人部分履行债务，但部分履行不损害债权人利益的除外。 债务人部分履行债务给债权人增加的费用，由债务人负担。 第一百一十一条:质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。 没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的由负有举证责任的当事人承担不利后果。