四川省九寨沟县人民法院 民 事 判 决 书 （2018）川3225民初428号 原告：黄秀花，女，1981年7月10日出生，汉族，四川省九寨沟县人，高中文化，住九寨沟县。 被告：四川能玖玖装饰设计有限公司，住所地成都市金牛区一品天下大街。 法定代表人：赵强，职务总经理。 原告黄秀花与被告四川能玖玖装饰设计有限公司装饰装修工程施工合同纠纷一案，本院于2018年9月19日立案后。依法适用普通程序，于2018年11月23日公开开庭进行了审理。原告黄秀花到庭参加了诉讼，被告四川能玖玖装饰设计有限公司经合法传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告黄秀花向本院提出的诉讼请求：1.请求依法判令解除原、被告签订的《四川省装饰装修工程施工合同》，按合同要求原告在汇第二批款后被告并未按合同装修完成工程，并判令被告返还第二笔装修款34500元；2.因被告单方面违约导致装修停工，现原告无法与被告联系协商，导致合同无法履行，被告应按合同要求赔付工程总造价5%的违约金为总造价115000×5%＝5750元；3.因被告原因施工期延误，每延误一天，被告按合同付工程造价2‰的损失，全款为115000.00元，应赔付（115000.00元×0.002＝230.00元／天，计算至庭审终结前）；4.因被告违约停工，后期装修中给原告造成的一定损失，应赔付损失为22000.00元，合计被告向原告赔付76510.00元；5.本案诉讼费用由二被告承担。事实与理由：原被告与2018年4月17日签订《四川省装饰装修工程施工合同》，合同约定，由被告以包工、包料的方式承建原告位于“山水融城”装修工程，工程造价115000.00元，工期为90天。原告严格按照合同约定前后两次支付被告装修款69000.00元，但被告未按照合同约定履行装修义务，只对原告房屋作了部分简单装修后便停工。现因被告原因致使工期延误，现发现已装修的工程存在严重质量问题。原告多次找被告协商，但一直联系不到被告。被告违背诚实信用原则，不履行合同约定的义务，严重侵犯了原告的合法权益。为了维护原告的合法权益，现根据《中华人民共和国民事诉讼法》第119条之规定，特向贵院提起诉讼，请依法判决。 被告四川能玖玖装饰设计有限公司辩称：1.申请追加李春元、李成勇、钟志明为被告；2.请求法院驳回原告请求解除与我方签订的《四川省装饰装修工程施工合同》以外的所有诉讼请求。事实与理由:1.原告与我方于2018年4月17日在签订《四川省装饰装修工程施工合同》合同总金额为115000.00元。合同第一条第五款明确约定，乙方开工时间为2018年4月17日（备注明确说明以实际开工时间为准），时间开工时间请法院调取物业装修许可为准，计算误工期限，原告计算误工时间有误。原被告签订的《四川省装饰装修工程施工合同》第十条第三款约定，甲方未按时支付工程款，合同工期应顺延。因此我方不存在工期延误。并且合同第一条第五款约定工程有效期不包括国家法定节假日及物业管理方不允许施工日除外。2.原告与我方签订的合同中第十四条第一款第2项约定了工程进度、付款时间、付款比例及金额。原告至今未能按合同约定交款义务，实属严重违约。3.原告在诉讼请求中表述，要求我方全额返还69000.00元，从合同约定和被告现场施工进度明显可以看出，我方施工人员已经完成水、电、管线隐蔽工程，形象保护工程、墙体撤除工程、新建墙体和抹灰工程、防水隐蔽工程、木作吊顶工程、瓷砖铺贴工程90%。我方派出油漆工人实际已经进场施工，并且现场已对业主墙顶进行了毛坯墙处理，墙顶面基层处理。约定原告应该是在油漆工进场（2018年6月2日）前向我方支付合同金额95%的款项，合计应支付109250.00元。实际原告只向我方支付了69000.00元，经多次与业主沟通，业主一致不同意按合同约定向我方支付相应的约定工程款35%即40250.00元，但我方以友好的原则，以不延误工期为原则，仍然完成了超出约定工程量的施工作业，包括瓷砖主材进场。同期我方于2018年5月26日超出合同约定提前到原告家进行了木门测量和衣柜测量；附件衣柜商家出差报销凭证。分别派出了防水商家两次对原告家进行隐蔽工程施工，并做了相关闭水实验。2018年5月20号向原告以物流的方式送达了瓷砖、洁具和五金件附件瓷砖商家送货单、五金件送货单。4.原告与我公司签订的合同中第八条第三款约定：甲方第二次和第三次支付工程款后增加的施工项目，乙方需在收到甲方该增加项目100%的工程款后方予施工。很明显原告并未按期向我方支付相应的第三次工程款项，但我方仍超出合同约定工程量进行施工。以上时间节点可以看出，我方严格按照与原告签订的装修合同进行现场施工、并且同期在做的施工项目内容完全超出了合同施工节点以外的工作，我方仍坚持在努力。到目前为止原告方经项目经理签字确认的施工项目为：附件实际施工完成按实结算表（根据原告与我公司签订的合同，合同中第十五条第三款规定：甲方未按期支付第二（三）期工程款的，乙方有权停工，每延误一日向乙方支付工程总造价2‰的违约金。甲方应根据乙方已完成的工程量向乙方据实结算费用。因此我方按公司对外统一报价对原告方所有工程项目进行按实结算。附件公司基础装修报价系统。5.请求法院判令原告支付实际超过合同预算部门材料及人工费。按原告与设计师约定主材为：预算清单。A:实际原告与我方涉及预算瓷砖主材用量为：9467.8，实际客户瓷砖部分用量为：16738.7元。（原因是客户图纸方量不够）B:实际设计石膏线为平线条90.6米，原告石膏线实际施工米数为：143米，灯盘1各400元。此项合计超出预算：1395.6元。请求法院判定原告向我方支付《特殊条款申请单》中所有赠送项目中的已经施工项目为实际产生费用金额。理由：《特殊条款申请单》中所有内容，应按合同约定的全部工程施工项目完工，方可赠送，因为整个合同中、我方有合理的市场利润空间，此时因甲方严重违约导致我方实际市场合理利润不存在，所以请求法院支持我方请求。驳回原告诉讼请求1、2、3、4。理由因原告严重违约，具原告无客观事实依据。驳回原告诉讼请求五。理由事实原告违约在先，诉讼费理应由原告自行承担；6.同意原告请求解除与我方签订的《四川省装饰装修工程施工合同》。 原告黄秀花为证明其主张，在举证期限内向本院提交以下证据：1.原告黄秀花身份证复印件1份，证明原告的主体资格；2.四川能玖玖装饰设计有限公司营业执照复印件1份，证明被告的主体资格；3.原、被告签订的《四川省装饰装修工程施工合同》1份，证明原被告签订合同约定总工程价格、工程进度及付款方式，工期时间90天（2018年4月17日起至2018年7月17日止）；4.收条1张、中国建设银行交易明细，证明被告四川能玖玖装饰设计有限公司及法定代表人赵强收取原告装修款69000.00元的事实。5.装修房屋图片18张，证明被告当时房屋的装修状况和损失情况；6.情况说明，证明关于与四川能玖玖装饰设计有限公司房屋装修一事的情况说明；7.九寨沟县和悦物业管理有限公司证明2份，证明四川能玖玖装饰设计有限公司对该房屋装修于2018年4月17日开始，于2018年7月10日离场的事实。 被告四川能玖玖装饰设计有限公司在法定举证期限内提交的证据。1.成都市能玖玖网络科技有限公司股东合作协议复印件1份，证明被告公司系合法企业的事实。2.装修图纸1套、玖玖家居网的报价单1套，进货单6张，证明被告给原告装修房屋设计了图纸、提供了报价单并订购部分材料的事实。 对证据的分析与认定如下：被告四川能玖玖装饰设计有限公司经本院合法传票传唤未到庭参加诉讼，视为放弃质证的权利，承担不利的法律后果。原告黄秀花提供的证据均与本案有关联性予以确认并在卷佐证，本院予以采信。被告提供的成都市能玖玖网络科技有限公司股东合作协议，系公司内部协议，对外不能承担法律后果，本院不予支持。被告提供的装修图纸1套、玖玖家居网的报价单1套，原告无异议，本院予以确认，被告提供的进货单6张，未经原告验收，对主材数据原告有异议，本院不予支持。 本院经审理认定事实如下，原、被告与2018年4月17日签订《四川省装饰装修工程施工合同》，合同约定，由被告以包工、包部分材料的方式承建原告位于“山水融城”×栋×单元×室装修工程，工程造价115000.00元，工期为90天。合同第十五条第一款约定“违约方向守约方支付工程造价5%的违约金”；第十五条第五款约定“乙方原因致使工期延误，乙方应按工程总造价的日2‰向甲方支付违约金，工期延误达30日，甲方有权解除合同”。原告按照合同约定前后两次支付被告装修款69000.00元，但被告未按照合同约定90天（实际开工实际为准），即2018年4月17日至2018年7月17日装修完工，只对原告房屋作了部分装修后，未与原告协商解决，于2018年7月10日停工离场，导致原告未解除合同无法装修，多次找被告协商无果，给原告造成重新装修返工、误工、交通、等实际损失。 本院认为，原告黄秀花与被告四川能玖玖装饰设计有限公司签订了《四川省装饰装修工程施工合同》，系双方当事人真实意思表示，其未违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同，合同当事人均应按约定履行义务。原告按合同约定向被告支付了两次工程进度款，共计69000.00元，履行了合同约定义务，被告未完成合同义务，中途停工，应当承担违约责任。原告主张解除原被告于2018年4月17日签订的《四川省装饰装修工程施工合同》，原、被告均同意解除，本院予以支持；原告主张工程质量，因原告未提供相关证据证明，本院不予支持；原告主张返还第二笔装修款34500.00元及后期装修损失，赔付22000.00元损失费的请求，与查明的事实不符，且原告未提供相关证据，并不符合相关法律规定，本院不予支持；原告主张合同约定违约方向守约方支付工程造价5%的违约金5750.00元，符合相关法律规定，本院予以支持；原告以合同第十五条第五款“乙方原因致使工期延误，乙方应按工程总造价的日2‰向甲方支付违约金，主张原告经济损失。因原被告在合同中有明确约定，被告违约致使原告重新返工、误工、交通等造成一定实际损失，该约定应认定为实际损失的计算方法，即时间为2018年7月17日起至2018年11月22日庭审终结前止，共计129天，即115000元×2‰×129天＝29670.00元。依据原告提供的照片，被告装修的程度以及考虑到被告装修停工造成的返工、误工、交通等实际损失情况，本院酌定损失为28000.00元。被告申请追加李春元、李成勇、钟志明为被告的请求，不符合相关法律的相关规定，本院不予支持；被告反诉主张原告违约的请求，因未立案，故该请求只能为抗辩意见，该意见与查明的事实不符，被告亦未提供相关证据佐证，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，第一百四十四条之规定，判决如下： 一、解除原告黄秀花与被告四川能玖玖装饰设计有限公司签订的《四川省装饰装修工程施工合同》； 二、被告四川能玖玖装饰设计有限公司在本判决书生效后十日内支付原告黄秀花违约金及损失33750.00元； 三、驳回原告的其他诉讼请求。 被告未按判决书指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费1713.00元，由被告四川能玖玖装饰设计有限公司负担770.85元，原告黄秀花负担942.15元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省阿坝藏族羌族自治州中级人民法院。 审 判 长  马松俊 审 判 员  邵丽琴 人民陪审员  刘玉生 二〇一八年十一月二十七日 书 记 员  唐 静 附法条： 1.《中华人民共和国合同法》 第八条、依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失，当事人或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 2.《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。