广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）桂0103民初7296号 原告（反诉被告）：南宁果匠科技有限公司，住所地南宁市青秀区紫荆路1号南宁国际互联网专用通道与南宁云计算业务研发中心十一层科研用房203号。 法定代表人：李义明，该公司总经理。 委托诉讼代理人：张晓姝，广西君桂律师事务所律师。 委托诉讼代理人：覃焯，广西君桂律师事务所实习律师。 被告（反诉原告）：广西美万文化传媒有限公司，住所地南宁市青秀区合作路1号昌泰东盟园3号楼0302号。 法定代表人：白佩英，该公司总经理。 委托诉讼代理人：章坚，广西观复律师事务所律师。 原告（反诉被告）南宁果匠科技有限公司与被告（反诉原告）广西美万文化传媒有限公司技术服务合同纠纷一案，本院于2018年7月4日立案后，依法适用普通程序，在审理过程中，广西美万文化传媒有限公司于2018年8月20日提出反诉，本院受理后与本诉合并审理，于2018年10月18日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）南宁果匠科技有限公司（以下简称果匠公司）法定代表人李义明、委托诉讼代理人张晓姝、覃焯，被告（反诉原告）广西美万文化传媒有限公司（以下简称美万公司）的委托诉讼代理人章坚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告（反诉被告）果匠公司向本院提出诉讼请求：1、判令解除果匠公司与美万公司签订的《线上项目服务合同书》，果匠公司不再支付剩余合同尾款6000元；2、判令美万公司返还果匠公司已支付的合同款10000元；3、判令美万公司赔偿损失32000元；4、判令美万公司支付违约金32000元；5、本案的全部诉讼费用由美万公司承担。 事实和理由：原、被告于2017年12月2日签订了《线上项目服务合同书》，《保密协议书》及方案编号为MC20171201001的《说明》，约定由被告为原告提供微信小程序开发、微信公众号开发项目服务，并对项目的系统功能介绍做了约定，同时也约定了项目实施周期为60天，合同金额为16000元，付款方式为：合同签订后，原告支付10000元首付款，余款6000元待被告完成建设项目再支付。《保密协议书》中约定了被告承诺的有关原告项目的一切商业秘密信息。合同签约后，原告按约定履行了付款义务。但在项目开发过程中，被告没有按合同约定交付小程序内容，交付的内容经过多次修改完全不符合合同的约定，严重违反了合同约定的交付时间，截止至2018年6月7日，被告单方面宣布项目开发失败，且在合同覆行过程中，被告并没有按照保密协议履行自己的承诺，将本次软件开发工作交付给了其他公司开发，导致项目无法顺利对接，无法按合同约定的内容及时间交付产品，严重违反了保密协议的约定。因被告的严重违约行为导致原告的小程序一直无法正式上线运营，该小程序是原告公司运营的主要产品，小程序无法上线，公司就无法开展业务，被告于2018年6月单方面宣布产品开发失败，交付给原告的产品完全不符合合同约定，根本无法满足正常的运营需求,导致原告的业务一直处于停滞状态，给原告带来了不可估量的经济的损失。根据《中华人民共和国合同法》第六十条规定：当事人应当按照约定全面履行目己的义务。根据双方签订的《保密协议》第八条规定:“如果乙方违反本协议规定，应支付给甲方违约金，比例为开发项目数目的二倍。由于乙方违约而使甲方遭受的损失，包括但不限于甲方的直接损失、可得利益等间接损失及调查诉讼费。”现被告的行为严重违反了合同约定，给原告造成了巨大的经济损失，请求依法支持原告的诉讼请求。 被告（反诉原告）美万公司辩称：我方已经履行了合同义务，且已经履行完毕，我方要求果匠公司支付剩余合同尾款。果匠公司承诺支付但未支付合同尾款，应当支付完毕合同尾款。请求法院驳回果匠公司的本诉请求。 被告（反诉原告）美万公司向本院提出反诉请求：1、判令果匠公司继续履行《线上项目服务合同书》，并支付合同余款6000元；2、本案诉讼费用（含本诉及反诉）全部由果匠公司承担。 事实和理由：2017年12月2日，美万公司与果匠公司签订了《线上项目服务合同书》、《保密协议书》及方案编号为MC20171201001的《果匠系统方案确认函》，约定由美万公司为果匠公司提供微信小程序开发、微信公众号开发项目服务，合同金额为16000元，付款方式为：合同签订后，果匠公司公司支付10000元首付款，余款6000元待美万公司完成建设项目再支付。合同签订后，美万公司按约定完成了项目开发，于2018年5月完成了微信小程序开发、微信公众号上线，并告知等合同余款支付完毕时，即交付小程序的源代码。果匠公司在业务交接中承诺会向美万公司支付后续余款，但一直没有实际支付。美万公司已经按合同约定完成了小程序、公众号等内容开发，相反果匠公司超出原方案确认函的范围多次要求修改，超出了合同中关于技术开发的约定，违反了《线上项目服务合同书》第四条“双方权利和义务”第３款第２项的约定，即“乙方的开发必须通过书面确认函形式向甲方负责人确认签字，一旦确认后乙方有权拒绝任何理由的修改要求。”由于果匠公司反复提出超出合同及方案确认函约定之外的修改要求，使美万公司的技术团队付出了超额的时间及经济成本，果匠公司不支付余款的违约行为造成了美万公司经济损失。在业务沟通中，由于果匠公司拖延合同余款的支付，美万公司认为双方合作已经失败。请求法院支持美万公司的反诉请求。 原告（反诉被告）果匠公司辩称：1、美万公司并没有按合同约定履行义务，如美万公司认为已经履行了合同义务，应提交证据证明；2、因美万公司未按合同约定的内容及时间交付产品，严重违反合同约定，且给果匠公司造成不可估量的经济损失，果匠公司不应支付合同余款，并有权要求美万公司赔偿损失及支付违约金。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：美万公司成立于2016年11月24日，其经营范围包括：设计、制作、代理、发布国内各类广告；销售：美容产品、服装；摄影摄像及扩印服务，品牌推广，企业活动策划，婚庆礼仪服务，灯光、音响、舞台设备租赁。其主要股东为莫夏勇、白佩英。2017年12月2日，果匠公司（委托方、甲方）与美万公司（承接方、乙方）签订了《线上项目服务合同书》，约定：第二条服务项目1、服务对象由乙方为甲方服务以下业务内容：微信小程序开发、微信公众号开发。2、服务费用共计16000元，分二个阶段支付：第一阶段：本合同签订后，乙方开始执行建设系统开发事项，甲方支付首付款10000元；第二阶段：乙方完成建设项目，甲方支付剩余合同款6000元。第三条项目服务流程1.甲乙双方明确服务条款、服务时间、费用等必要信息。2.由乙方拟定服务合同及方案确认函，并双方签字盖章（服务合同一式两份，方案确认函一式两份，甲乙双方共各执两份）。3.乙方在签约后开始执行，所需素材收集等准备工作，需收到甲方的合同款后才开始执行服务操作。4.客户提出开发需求：1)客户提出开发基本要求；2)提供相关文本及图片资料样板等素材资料；例如：公司介绍、基本功能需求、设计风格要求、产品信息、相关资料提供扫描等;5.系统开发确认函：1)双方就系统开发设计内容进行协商，修改，补充，己达成共识;2)双方确定开发方案具体细节及价格；3)乙方执行开发；6.签署相关协议、客户支付服务合同款:1)双方签订《线上项目服务合同》2)客户支付服务费用款项；3)客户提供相关内容及相关资料；7.完成基础开发，经客户确认后进行开发修改:1)根据《方案确认函》完成初稿设计开发；2)客户审核确认初稿设计；3)乙方完成整体系统开发建设；8.系统测试，客户上网浏览、验收：1)客户根据协议内容进行验收工作；2)验收合格，由客户签发“线上服务验收合格确认书”。第四条双方权利和义务服务筹备期1、甲方权利与义务：……2、乙方权利与义务：1)乙方不得在未经甲方允许的情况下，公布或向第三方透露甲方所提交的任何文件及信息。服务执行期：1、共同权利与义务在开发建设过程中，甲方针对未确认的功能提出修改要求，甲乙双方可共同协商整改方案，乙方应尽力协助实现。对有可能影响双方约定的完成时间的情况，乙方有权提出合理的延期请求，由双方协商确定具体时间。在修改过程中所造成的时间延误问题，由甲乙双方共同协商解决。2、甲方权利与义务：……3、乙方权利与义务：……2)乙方的开发必须通过书面确认函形式向甲方负责人确认签字，一旦确认后乙方有权拒绝任何理由的修改要求。3)乙方必须根据甲方的要求在服务条款范围内进行开发服务。乙方所有的开发及设计稿必须提交甲方审核。4)乙方不得擅自对甲方没有确定的开发成果上传并公之于众。5)如开发期内因为乙方技术性问题造成甲方不能正常使用，乙方需无条件进行修改调整。服务完成：1.甲方权利与义务：1)甲方书面确认开发完成并交付给甲方后，甲方不得再要求乙方进行开发修改，如必须执行修改的，甲方须承担修改所造成的服务费用。具体服务费用由甲乙双方商定。2)甲方需在乙方提交完所有执行文件后的1个工作日内付清所有剩余款项。3)在甲方付清应付乙方的全部款项后，甲方正式享有项目全部知识产权。2.乙方权利与义务：1)服务完成后，乙方拥有成果展示权，甲方允许乙方在乙方的官方网站或服务平台等场合进行成果展示。2)服务完成后，如甲方未按时付清应付乙方的全部款项，乙方有权通过法律途径收回乙方所有服务成果。3)乙方拥有合同所有解释权。附：方案确认函、项目合同、保密协议书一式两份，甲乙双方各持叁份，一经签字立即生效。 当天，双方还签订了《保密协议书》，约定鉴于乙方为甲方开发果匠小程序项目;实施以及合作过程中，需向甲方提供有关保密信息，且该保密信息属甲方合法所有，双方当事人就在开发期间及维护以后的保密及竞业限制事宜，特制定本保密协议，以共同遵守:第一条秘密信息及知识产权甲乙双方确认：“商业信息”是指甲方及其关联公司未曾公开的商业秘密、技术信息和财务信息等，包括但不限于设计、程序、制作工艺、制作方法、管理诀窍、产品或服务的销售网络、销售状况、客户名单、市场开发及售后服务情况、产销策略、招投标中的标底及标书内容。乙方承认在为甲方工作期间可能直接或间接地通过书面、口头、图表、音像资料等获得或通过观察全部或部分设备、产品等获得这些秘密信息。甲乙双方同意，上述“秘密信息”不包含那些非因乙方过错而进入公众领域的公开信息。第二条对秘密信息的保密乙方承诺，严格保守自己在为甲方项目开发期间所获得有关甲方及甲方项目的一切秘密信息。乙方保证除非为了甲方项目的工作需要交流此种秘密信息外，未经甲方事先书面许可，不以任何方式，无论口头、书面，还是磁盘、通信网络等介质向任何其他方，包括个人、公司、商社、其他经济组织等泄露秘密信息。第三条禁止非法使用秘密信息乙方保证除非为了甲方项目开发的工作需要而使用此种秘密信息履行职务外，未经甲方事先书面许可，不以任何方式自行使用秘密信息，并且不以任何方式许可或协助他人使用秘密信息。第四条秘密信息的停止使用在甲、乙双方项目合作关系无论何种原因终止或解除后，乙方应停止使用所有的秘密信息，而且只要此种秘密信息尚未依法进入公众领域，乙方就不得继续使用，也不得向任何个人、公司、商社、其他经济组织等披露此种秘密信息。在甲、乙双方的合作关系存续期间及终止或解除后，一旦甲方要求，乙方应随时将从甲方及甲方项目获得的一切资料文件及其复制件归还甲方或双方销毁。第五条例外约定商业秘密拥有方同意上述条款不适用于下述情形:1、该商业秘密己经或正在变成普通大众可以获取的资料;2、能书面证明接受方从拥有方收到技术资料之前己经熟知该资料;3、由第三方合法提供给他的资料;4、未使用拥有方的技术资料，由接受方独立开发出来的技术。第六条保密期限双方同意本协议规定的保密期限为自本协议签署之日起至双方合作关系终止或解除后三年内有效。在保密期限内，乙方无论因何种原因从甲方解除合作关系，仍须承担如同任职期间一样的保密义务;第七条竞业限制未经甲方书面同意，乙方在与甲方的合作关系存续期间不得直接或间接为自己或他人从事与甲方相竞争的商务活动。乙方项目结束之后仍应遵循协议限制的约定。第八条违约责任如果乙方违反本协议的规定，应支付给甲方违约金，比例为开发项目数目的二倍。由于乙方违约而使甲方遭受的损失，包括但不限于甲方的直接损失、可得利益等间接损失及调查、诉讼费用。并且乙方还应采取各种合理方法挽回泄密造成的影响，尽可能使秘密信息继续处于保密状态；同时，本协议继续有效。乙方违反本协议任何条款的行为均视为严重违反合作纪律和甲方规章制度，无论违约金及损失赔偿金给付与否，甲方均有权不经预告立即解除与甲方的合作关系。第九条协议的生效与效力1、本协议自中、乙双方签字之日起生效。2、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。二份协议具有同等法律效力。 当天，双方还签订了一份《果匠系统方案确认函》，其中三系统功能介绍主要功能包括：……雇主评论----显示评论数量，点击查看弹出具体评论内容，有好评&差评总数分区显示。服务展示区----文字和图片或视频，文字和图片会有模板供技师选择，选择后技师可以自助修改内容。服务的项目和标准以及价格……在线支付：可以实现在线支付功能，可以与网银、快钱、支付宝等支付方式合作。在线客服系统：支持各种即时沟通软件的安装和后台的管理功能。会员管理系统：支持会员注册、会员后台维护，会员相关权限的开发。在线留言：为浏览者度身订做的留言版交流系统，拥有方便快捷的后台管理界面，可以有效的分类处理各类交流信息。BBS界面人性化、简洁、使用方便。可以将BBS分为普通网站浏览者界面和会员界面，相互看不见界面内容。……七、项目预算及实施管理项目预算：标准商城系统框架（二次开发）费用合计6600元，其中第5点为广告位设置、地区定位。……小程序实现费用合计2200元，其中第2点为匠人注册实现（上传证件图片、视频）、第7点为可推荐微信好友、关注、在线沟通、预约下单。项目实施周期：管理后台：25个工作日、小程序25个工作日、测试7个工作日、实施与部署3个工作日，合计60个工作日。备注：以上含设计、制作、实现、测试、实施与部署时间，不包含项目等待（即客户确认）用时。……附：方案确认函、项目合同、保密协议书一式两份，甲乙双方各持叁份，一经签字立即生效。 2017年12月3日，果匠公司向美万公司支付了首付款10000元。在庭审中，双方均认可美万公司已经完成了果匠微信公众号的开发、美万公司曾于2018年3月份向果匠公司提交了测试版小程序。美万公司制作的小程序未能实现“服务明细”中约定的匠人注册实现中的上传视频功能、在线沟通功能。 广西美万网络科技有限公司（以下简称美万科技公司）成立于2017年11月28日，其法定代表人为白佩英，其股东包括白佩英、莫夏勇、刘贵成等人，其经营范围包括：计算机软件技术、网络科技的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机系统集成，企业营销策划，经济贸易信息咨询，基础软件服务，应用软件服务，设计、制作、发布国内各类广告，企业管理信息咨询；互联网产品的技术开发与销售；国内贸易（除前置许可及国家禁止经营的项目），进出口贸易。其住所为南宁市××合作路××楼××号。 双方对以下事项存有争议，一、美万公司是否在约定期限内完成了的开发并进行了交付，果匠公司有无超出合同约定提出了修改要求。在庭审中，双方均认可美万公司已经完成了果匠微信公众号的开发、美万公司于2018年3月份第一次向果匠公司提交了测试版小程序、2018年6月份最后一次向果匠公司提交了测试版小程序。双方在履行合同过程中，主要由果匠公司的法定代表人李义明与美万公司项目对接人莫夏勇通过微信进行沟通，双方均仅保留有2018年3月12日至2018年6月17日期间的微信聊天记录，其中2018年3月13日，李义明向莫夏勇发送了1.0第一次修改意见.pptx，结合双方的陈述，可证实美万公司于2018年3月13日前提交了测试版小程序。双方于2017年12月2日签订合同，根据双方对项目实施周期的约定，合计用时为60个工作日。但截至2018年3月13日，已经达70余个工作日，但美万公司仅提交了测试版，且未能完成测试、实施与部署等步骤，美万公司亦无证据证实在此期间包含有应当扣除的合理期间，因此，本院认定美万公司存在迟延履行的情形。 关于果匠公司是否提出了在约定之外的修改要求的问题，首先，双方签订的《果匠系统方案确认函》第七条已经明确约定了服务明细的内容，结合《线上项目服务合同书》第三条项目服务流程的约定，系统开发确认函是双方就系统开发设计内容达成的一致意见，因此，美万公司提供的小程序开发的内容应当仅限于服务明细中确定的内容。 2018年3月14日的聊天记录中，双方就“溢价功能”进行了讨论、2018年4月23日，双方就“匠人的服务和技能评级功能”进行了讨论、2018年5月6日，双方就“敏感词汇屏蔽”进行了讨论。上述服务明细中约定内容并不包括上述溢价、评级及屏蔽敏感词汇等功能。因微信小程序的内容及表现形式多样，不同类型的微信小程序向使用者提供的功能不甚相同，因此，果匠公司做为小程序发布者，应当向开发者详细描述、介绍其小程序所要实现的各项功能及要求，果匠公司以“溢价功能”等系涉案小程序所必须具备，自然包括在美万公司提供的开发服务内容内，依据不充分，本院不予采纳。 二、美万公司提交的微信小程序是否符合合同约定，如上所述，根据约定美万公司开发的小程序应当具有上传视频、在线沟通功能，美万公司提交的测试版小程序并未包括上述功能，美万公司虽辩称已经与果匠公司就上述服务内容时进行口头变更，但果匠公司并不认可，美万公司亦无证据证实，本院不予采信。 三、美万公司在履行合同过程中，有无违反《保密协议》的约定。双方均认可《线上项目服务合同书》中美万公司地义务由美万科技公司实际执行，美万公司与美万科技公司的住所地相邻，其法定代表人均为白佩英，且美万公司的项目对接人莫夏勇在美万科技公司亦有任职，美万公司与美万科技公司存在关联关系；在微信聊天技术中，双方均多次提及“他们团队”、“你们自己的团队”“我和他们对接”等用词，且在2018年6月8日莫夏勇称“我担心你认为我们找第三方技术团队外包”“都是我们自己人来着”等，对此李义明并未直接进行否认或提出质疑。因此，可以认定在合同履行过程种，果匠公司对于由美万科技公司的技术团队来开发执行《线上项目服务合同书》是知情的。 四、关于果匠公司是否承诺支付尾款的问题、美万公司是否承认项目失败的问题。 2018年6月，李义明在微信聊天中提出要求“小程序后台登录账号和密码”，了解后台数据及管理。莫称“好”。在庭审中，双方均认可美万公司实际未向果匠公司提供登录账号和密码。随后，莫称“他们已经宣布项目开发失败，现在已经按照功能需求去开发了，现在上线的就是已完成项目，他们说，要有法院也可能或者专业人士评估也好，做项目不是我做产品，我也很抱歉”“没有尾款，源代码也没有”李称“面对这种情况我只能选择保项目，因为那是我的多年来的心血和全部资产”。之后莫再次表示“我们的解决方案就是，你结算尾款，我们给你数据代码，不解决咱们就终止合作项目，第二就是你找评定公司人员评估你的项目需求是完成了还是没有完成！如果是我们的我们会负责，如果不是我们也不会负责，因为已经按照功能需求去开发”李则表示“已经说结尾款了，这个不是问题”，“我是希望莫总给出后续解决方案，不是重复这个没有争议的问题”。2018年6月12日，双方约定“明天下午交接”，2018年6月13日，莫向刘发出了“果匠交接函”，但双方未能进行交接。2018年6月13日晚，李称“从现在情况看，源代码拿回来也没有意义了，就是拿回来我也不考虑用，整个系统重新开发，从技术人员分析，整个编程根本没有考虑后期升级和优化，代码编写和逻辑混乱，根本无法做二次开发修改，这也是老刘宣布开发失败的原因，你们如何沟通，我无权干涉。源代码和服务器是我公司重要资产和商业机密，请及时归还我司并做妥善处理，安排退还合同全款，并商议赔偿事宜，正式文函我会尽快发给你”。从上述聊天记录的内容可知，双方就美万公司是否已经完成了小程序的开发并实现相关功能产生分歧，美万公司坚持认为其已经完成了合同约定小程序开发，在无法与果匠公司达成一致意见的情况下，宣布“项目失败”，其本意应当指双方的合作失败，合同已经无法继续履行。果匠公司据此主张美万公司承认其未完成小程序开发，与事实不符，本院不予采纳。果匠公司坚持认为美万公司提交的小程序未能实现约定的功能，故其承诺付款并非基于认可美万公司已经依约履行了合同义务，因此，美万公司据此主张果匠承诺付款表明其已经完成了合同约定义务，本院亦不予采纳。 本院认为，双方签订的《线上项目服务合同书》、《保密协议书》、《果匠系统方案确认函》系双方真实意思表示，内容合法，对双方均具有约束力。现美万公司未能在合同约定的期限内完成小程序的开发，也未能实现“上传视频”、“在线聊天”等功能，违反了合同约定，果匠公司请求解除双方签订的《线上项目服务合同书》，应当予以支持。 《合同法》规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。因此，果匠公司请求美万公司返还已经付合同款10000元，本院予以支持。美万公司请求继续履行《线上项目服务合同书》，果匠公司支付合同尾款6000元，本院不予支持。 关于违约责任，美万公司存在履行迟延且履行不符合约定等违约行为，应当向果匠公司承担违约责任。果匠公司请求赔偿损失32000元，对于因上述违约行为造成的实际损失，果匠公司未提交证据予以证实，对于可得利益损失，参照本案合同的性质及美万公司的违约程度，美万公司未能在合同约定的期限内完成小程序的开发，果匠公司在美万公司迟延履行后，亦未及时行使其合同权利，且在约定服务内容外，额外提出了新的服务要求，客观上亦造成了合同履行期限的延长。本院酌定果匠公司可得利益损失为3000元。关于果匠公司请求的违约金，美万公司虽将小程序开发交由美万科技公司的技术团队人员进行，在这一过程中，美万科技公司必将获知涉案小程序的相关信息，但美万公司与美万科技公司为关联公司，其成员之间存在身份重合，且果匠公司在履行合同中对此知情并未提出异议，美万公司基于本案小程序开发的需要，与美万科技公司交流相关信息，并不属于违反《保密协议》约定的行为，故果匠公司请求美万公司支付《保密协议》约定的违约金，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、解除原告（反诉被告）南宁果匠科技有限公司与被告（反诉原告）广西美万文化传媒有限公司签订的《线上项目服务合同书》； 二、被告（反诉原告）广西美万文化传媒有限公司返还原告（反诉被告）南宁果匠科技有限公司合同款10000元； 三、被告（反诉原告）广西美万文化传媒有限公司赔偿原告（反诉被告）南宁果匠科技有限公司违约金3000元； 四、驳回原告（反诉被告）南宁果匠科技有限公司的其他诉讼请求； 五、驳回被告（反诉原告）广西美万文化传媒有限公司的反诉请求。 本诉案件受理费1650元，由原告（反诉被告）南宁果匠科技有限公司负担1360元，被告（反诉原告）广西美万文化传媒有限公司负担290元。反诉案件受理费175元，由被告（反诉原告）广西美万文化传媒有限公司负担。 上述金钱给付义务，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，如未按判决书指定的期间履行给付金钱义务，则应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在判决书指定的履行期限最后一日起二年内，向本院或与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于南宁市中级人民法院，同时在上诉期届满之日起七日内预交上诉案件受理费（开户名称：南宁市中级人民法院，开户银行：中国农业银行南宁市竹溪支行，账号：20×××28。网银转账先选古城支行，再在备注栏注明竹溪支行）。逾期未预交也不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。 审 判 长  黄冬冬 人民陪审员  陈 彤 人民陪审员  吴露雲 二〇一八年十一月二十六日 书 记 员  周蓉蓉 附法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 …… 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。